赤羽台トンネル

context: 赤羽台トンネル(あかばねだいトンネル)は、東北新幹線上野駅-大宮駅間および東北本線支線(通称埼京線)赤羽駅-北赤羽駅間にある総延長585メートルの複々線鉄道トンネルである。
トンネル全体が東京都北区にある。
qas: question: 赤羽台トンネルが位置しているのはどこですか?
answers: text: 東京都北区

question: 赤羽台トンネルは東北新幹線の上野駅から何駅までの区間ですか?
answers: text: 大宮駅

question: 赤羽台トンネルの長さはどれくらいありますか?
answers: text: 585メートル

question: 東北本線支線の赤羽駅から北赤羽駅を結ぶトンネル名は何?
answers: text: 赤羽台トンネル

context: 1970年(昭和45年)に全国新幹線鉄道整備法が制定され、翌1971年(昭和46年)には基本計画が定められ、東北新幹線が着工されることになった。
赤羽駅から荒川を渡るまでの区間では、当初の工事実施計画では東北本線や京浜東北線に並行して北上し、そこから赤羽台の台地を回り込んで、板橋区舟渡に設定された荒川渡河地点まで直線的に進む経路が想定されていた。
しかし、沿線に利益をもたらさないのに騒音だけをもたらすとして新幹線の建設に反対運動が起こり(東北・上越新幹線反対運動)、新幹線建設の代償として新幹線に並行して通勤路線(通勤別線と称された)を建設する構想が打ち出されることになった。
新幹線に通勤別線を併設するからには、北区内でも通勤別線に駅を設置できる経路でなければ意味がないことになり、赤羽から荒川までの間に北赤羽駅と浮間舟渡駅を設置することとして経路が変更されることになった。
こうして1978年(昭和53年)12月16日に新しい経路に変更する工事実施計画(その3)が承認された。
この経路変更により、赤羽から荒川の間の東京起点13キロ000メートルから17キロ807メートルまでの範囲で大きく西側に膨らませるように線形が修正され、線路長が245メートル増加した。
またこれにより、赤羽台の台地の下を通り抜けるトンネルが必要となり、本トンネルの建設につながった。
一方で、市街地の中を新幹線が通り抜けることになり、北区内での反対運動を激化させることにもつながった。
qas: question: 東北新幹線の建設に地域住民が起こした運動とは?
answers: text: 反対運動

question: 通勤別線が経路変更される際に設置された駅は北赤羽駅と何駅ですか?
answers: text: 浮間舟渡駅

context: 東北新幹線の建設は、日本国有鉄道(国鉄)本社新幹線建設局が担当した。
その中で赤羽台トンネルを含む区間は東京第三工事局の管轄で、実際に担当したのは北・板橋工事区である。
北・板橋工事区の管内には工事着手上の難問が山積していたこともあり、きめ細かな対応を実施するために1983年(昭和58年)10月1日に北・板橋工事区から赤羽台工事区が分離新設され、以降赤羽台工事区が赤羽台トンネルの区間を担当した。
工事を請け負ったのは、起点側が清水建設、終点側が戸田建設であった。
qas: question: 赤羽台トンネルの終点側の工事を担当した会社は何ですか?
answers: text: 戸田建設

question: 北・板橋工事区から分離新設されて、赤羽台トンネルの区間を担当したのは何ですか?
answers: text: 赤羽台工事区

question: 赤羽台トンネルの起点側の工事を担当した会社は何ですか?
answers: text: 清水建設

context: 東北新幹線は赤羽駅構内西側の埼京線(赤羽線)高架ホームの上部を通過した後、25パーミル下り勾配で北上しながら西へ向きを変え、武蔵野台地の辺縁部となる台地を下り列車に対して左へ半径約800メートルの曲線を描きながらトンネルで抜ける。
このトンネルが赤羽台トンネルである。
埼京線は赤羽駅高架ホームを出て新幹線高架橋の直下から東側へ出て、勾配を下ってきた新幹線と赤羽台トンネル入口付近でほぼ同レベルに並び、以降並行して走る。
このため、トンネル付近においては下り列車進行方向に対して左側から東北新幹線下り線、上り線、埼京線下り線、上り線の順で線路が並んでいる。
トンネルは箱型の断面で、新幹線の複線と埼京線の複線を収める箱が横に並んでいる。
qas: question: 赤羽台トンネルには東北新幹線と何線の線路が並んでいますか?
answers: text: 埼京線

question: 赤羽台トンネルの断面はどんな形をしているの?
answers: text: 箱型

context: 赤羽台の台地は周辺低地に対して約14メートルの高さがある。
台地の前後では道路と高架橋が立体交差する必要があることから、新幹線・埼京線の高架橋の高さをあまり下げることができず、結果として赤羽台トンネルの土被りは浅いものとならざるを得なかった。
できるだけ土被りを増やすために、トンネル起点側は25パーミル勾配で下り、途中から15パーミル勾配で上るV字形の縦断勾配を採用することになった。
結果として土被りは入口部で約0.5メートル、中央部のもっとも深い場所で約5.5メートル、出口部で約2メートルである。
qas: question: 赤羽台トンネルの土被りが最も浅いのは、入口部、中央部、出口部のどの部分ですか?
answers: text: 入口部

question: 赤羽台トンネルの勾配が大きいのは起点側と途中からのどちらですか?
answers: text: 起点側

context: トンネル入口から約50メートルの間は八幡神社境内を通り、続いて約300メートルの間を星美学園敷地内を通過して、赤羽台四丁目住宅地区の地下を通り抜けて出口へ至る。
沿線には星美学園の教育施設・社会福祉施設に加えて国立王子病院(現在の東京北医療センター)もあって厳しい振動対策が求められた。
防振対策として通常より壁厚を大きくし、上面および側面は1.2メートル、床板は1.5メートルとした。
トンネル内面の高さは7.3メートル、新幹線トンネルの内面幅は10.8メートル、埼京線トンネルの内面幅は場所により9.35メートルから14.43メートルである。
地質は地面の表面から約7メートルが関東ローム層に覆われており、その下は本郷層および東京層という礫混じりの砂層があり、30メートル以上の深さに東京礫層がある。
地下水位はトンネル掘削面より下であったため掘削中の出水はほとんどなかった。
qas: question: 赤羽台トンネルの沿線にある病院は何?
answers: text: 国立王子病院

question: 赤羽台トンネルの内面幅が一定数であるのは新幹線トンネルと埼京線トンネルのどちらですか?
answers: text: 新幹線トンネル

question: 防振対策である壁厚がより厚いのは上面と床板のどちらですか?
answers: text: 床板

question: 赤羽台トンネルの内面幅が場所によって違うのは新幹線トンネルと埼京線トンネルのどちらですか?
answers: text: 埼京線トンネル

context: トンネルが通過する赤羽台は、夜間には騒音が40-45ホン以下となるような静かな住宅街であり、そういった地区を通過する新幹線計画には当初から強い反対運動が起こり、法廷闘争ともなった。
トンネルが敷地内を通過する星美学園は、1947年(昭和22年)に現在地に移転し、以降星美学園小学校、星美学園中学校・高等学校、星美学園短期大学などを運営してきた。
1971年(昭和46年)10月14日に発表された当初計画の経路では、新幹線は敷地直下を通らず東側の在来線に近い敷地をかすめて通る程度であったが、新幹線の騒音・振動の影響を懸念して学園側は反対の陳情を始めた。
その後、十数回に渡り国鉄と学園の間で話し合いを継続したが、1978年(昭和53年)12月16日の経路変更により、新幹線の経路は学園直下をトンネルで通過するものへと変わり、この計画変更を一方的なものであるとして学園側は面会を断るようになった。
そして1980年(昭和55年)3月12日には、赤羽・荒川間の建設工事および荒川橋梁建設工事の中止を求める仮処分申請を学園側が行うに至った。
法廷において交渉が続けられた結果、騒音・振動により環境が阻害されないように措置すること、建設工事で支障を及ぼさないこと、区分地上権を設定すること、相当額の用地譲渡と建物補償に応じることを条件として、1982年(昭和57年)11月25日に和解が成立した。
qas: question: 赤羽台トンネルの建設を強く反対した教育機関は何ですか?
answers: text: 星美学園

context: 一方北区沿線の反対派住民は、北区新幹線対策連合協議会を結成し、200名余りが1980年(昭和55年)9月に工事差し止め請求を行った。
このうち、25名の原告が赤羽台トンネル直上部の居住であった。
しかし時とともに理解が得られるようになり、戦時中に崖下から台地へ向けて掘られた防空壕を調査して埋め戻すことを条件として土砂運搬導坑の掘削が認められるようになった。
1984年(昭和59年)6月末にトンネル上部の支障住宅の移転が完了し、8月8日には地元と工事に関する協定書が正式に調印された。
裁判も10月3日に和解が成立し、全体の着工が可能となった。
qas: question: 赤羽台トンネル全体の着工が可能となった年はいつですか?
answers: text: 1984年

question: 工事差し止め請求を行った25人の原告は、どこに居住していましたか?
answers: text: 赤羽台トンネル直上部

question: 赤羽台トンネルの工事差し止め請求を行った団体の名前は何ですか?
answers: text: 北区新幹線対策連合協議会

context: 開削工法であるため、トンネル上にある建物の一時移転が必要となった。
移転対象となったのは、八幡神社社務所、星美学園小学校校舎・体育館・受付棟・司祭館・星美ホーム、都営住宅および一般住宅約70戸であった。
星美学園内では、4階建て鉄筋コンクリート造の中高特別教室棟のみはアンダーピニングを行って建物下にトンネル構築を行うことになったが、それ以外の9棟延べ床面積約1万平方メートルがトンネル工事に支障することになり、校舎の移転再配置の計画を練った。
その結果、トンネル工事終了後にトンネル上に短大校舎を建設することにし、それ以外のトンネル上の土地はグラウンドとして利用することになった。
支障移転計画の策定と代替施設の建築工事、支障建物の撤去工事、埋蔵文化財の調査を終えて、星美学園内の工事に全面着工できたのは1984年(昭和59年)9月上旬であった。
八幡神社社務所については、移転場所がなかったためトンネル本体を手前に伸ばして、その上に社務所を再建した。
qas: question: 星美学園では、どの教育機関の校舎が移転対象となりましたか?
answers: text: 小学校

question: トンネル工事終了後、星美学園がトンネル上に建設することにしたのは何ですか?
answers: text: 短大校舎

context: トンネルの防振対策が様々な観点で検討された。
軌道構造としては弾性被覆材を介してPC枕木をコンクリート路盤上に固定するB型弾直軌道が採用された。
また路盤構造としては、通常はトンネルの底盤をそのまま路盤とするが、路盤をトンネル底面から浮かせるフローティングスラブ構造を採用することにした。
路盤をコンクリート製の桁構造とし、トンネル底盤に設置したゴムシューで桁を支えるものである。
またトンネル躯体の寸法を厚くすることにし、質量・剛性の増大により振動を抑えることにした。
加えて掘削時の土留壁を連続地中壁として、トンネル完成後も存置することで地中振動遮断壁として利用することにした。
さらにトンネル上部に建設される校舎については、トンネルを跨ぐ架台を構築してその上に校舎の基礎を載せることで、トンネルと校舎を絶縁する対策が採られることになった。
qas: question: 赤羽台トンネルでは何という軌道構造が採用されたの?
answers: text: B型弾直軌道

question: 赤羽台トンネルで採用された路盤構造の名称は何?
answers: text: フローティングスラブ構造

question: トンネルと校舎を絶縁する対策として何を構築しましたか?
answers: text: トンネルを跨ぐ架台

context: 開業までの工程を考えると、星美学園内の掘削作業に使える工期は2か月程度しかないと見積もられた。
この間に搬出が必要な土砂の総量は約8万立方メートルに上るものと見込まれ、1日当たり約1,500立方メートル、ダンプトラックにして200台あまりとされた。
これは先の大型車両通行制限に抵触してしまうことになる。
そこで1984年(昭和59年)3月から、在来線の東北本線側から星美学園のグラウンドの下をトンネルルートに向かって作業導坑を約400メートルに渡って掘削した。
この作業導坑にベルトコンベアを設置し、作業導坑を出た後は在来線の線路の敷地を利用して北へベルトコンベアを伸ばし、新河岸川の河川敷にダンプトラックに積み替えるためのホッパーを設置した。
ベルトコンベアは全長約950メートル、ベルト幅約900ミリ、速度120メートル/分、最大で1日約2,000立方メートルの土砂を搬送した。
トンネルルート上の作業導坑に沿って約30メートル毎に立坑が設置され、掘削作業によって出た土砂をこの立坑から落とし込むことで土砂の搬出を行った。
作業導坑は後で星美学園側が再利用できるように新オーストリアトンネル工法(NATM)で掘削され、11月までに土砂の搬出を完了した。
qas: question: 星美学園のグランド下に掘削された作業導坑には、何が設置されましたか?
answers: text: ベルトコンベア

question: ベルトコンベアは最大で1日どれくらいの量の土砂を搬送しましたか?
answers: text: 約2,000立方メートル

question: 星美学園内の掘削作業で必要だった作業導坑は、どのような工法で掘削されましたか?
answers: text: 新オーストリアトンネル工法

context: 星美学園中高特別教室棟は前述の通り、アンダーピニングにより既存の建物の下にトンネルを構築することになった。
そのためにトンネルを跨ぐコンクリートスラブ方式の架台に校舎の荷重を受け替えてからその下を掘削することになった。
まず地面を覆う覆工板を敷設する必要があったが、許された工期は1983年(昭和58年)7月21日から8月31日の約40日間のみであった。
その上、埋蔵文化財の調査後に工事にかからなければならないという制約があったが、遺跡が少なく天候にも恵まれたため、無事工期内に覆工作業を完了した。
この覆工の下で以降のアンダーピニング作業を進めることになったが、資材の搬入や掘削土の搬出のために覆工の一部を開けておくことは許されなかった。
そこで、起点側の先に工事が行われていた部分からトンネル本坑断面内に約100メートルに渡って幅2.7メートル×高さ2.0メートルの作業用導坑を掘削した。
アンダーピニング作業時に出る土砂は、作業用導坑内からベルトコンベアで起点側に搬出した。
校舎を支える架台の基礎は場所打ち杭で径2.0メートル、長さ25.5メートルのものをTBH工法で施工した。
作業場所の高さが制約されているため、鉄筋かごを3.0-4.0メートル毎に継ぎ手を設けて繋ぎながら立て込んでいった。
これにより架台を構築した後、油圧ジャッキを利用して校舎基礎の杭24基を受け替えた。
受け替え完了後にトンネルの底面までの掘削を行った。
受け替えた校舎のトンネルルート上の部分の重量は約6,000トンであった。
qas: question: アンダーピニングによる覆工作業の工期はどれくらいありましたか?
answers: text: 約40日間

question: アンダーピニングにより建物の下にトンネルを構築することになった、その建物とは何?
answers: text: 星美学園中高特別教室棟

context: 一方、トンネル工事終了後にトンネル直上部に短大校舎が建築されることになっており、この区間についてはトンネルのボックス構造を構築後にコンクリートスラブで建物基礎となる架台をトンネルを跨ぐように施工した。
ここでは、架台の基礎となる連続地中壁が掘削時の土留壁を兼ねる構造とし、またトンネル上床版は架台を構築する際の型枠支保工基盤となる構造で建設された。
出口側の工事は、1984年(昭和59年)3月から着工され、BW工法で厚さ500ミリ、長さ17-20メートルの連続地中壁を構築する方法で建設が進められた。
通常、開削工法で掘削する土砂はトンネル上部で積み込んで搬出するが、赤羽台トンネルでは付近の道路が狭く大型車両通行禁止であり、この方法は利用できなかった。
そこで出口側でも同様にトンネル本坑断面内に導坑を掘削してここにベルトコンベアを設置し、この上に立坑を5か所に設置して、ブルドーザーやバックホーで立坑に土砂を落とし込む形で掘削を行った。
土砂は出口側に設けた工事用車路からダンプカーで搬出した。
qas: question: 赤羽台トンネルの出口側の工事では、土砂運びに何を設置して行いましたか?
answers: text: ベルトコンベア

question: 赤羽台トンネルの出口側の工事は何月から着手されましたか?
answers: text: 3月

context: 1984年(昭和59年)12月21日に赤羽台トンネルおよび高架橋桁連結式が行われた。
この時点でトンネル内のフローティングスラブのコンクリート打設は12月18日に終わっていたが、トンネル上床版の施工が完了したのは12月27日のことであった。
この赤羽台トンネルの完成が、東北新幹線上野-大宮間で最後の土木工事の完成であった。
1985年(昭和60年)1月9日、上野-大宮間のレール締結式も赤羽台トンネル内にて開催された。
軌道・電気工事、諸試験、訓練運転が急ピッチで進められ、東北新幹線は1985年(昭和60年)3月14日に上野開業を迎えた。
通勤別線については、乗り入れ先路線の計画変更に伴い東北新幹線との同時開業ができなくなり、ほぼ半年遅れて9月30日に開業となった。
qas: question: 東北新幹線上野-大宮間で最後の土木工事の完成となった土木建造物は何?
answers: text: 赤羽台トンネル

question: 通勤別線の開業日はいつですか?
answers: text: 9月30日