Silviase/jgov_v1.4_full_ann huggingface dataset:
所 管 別 及 び 会 計 別	事 項	計	画	支 出 及 び 支 出 予 定 の 状 況 等
総 額 (千円)	実 施 年 度	事 業 内 容	平成19年度までの支出額及び支出額見込(千円)	平成20年度以降支出予定額(千円)	平成21年度以降支出予定額(千円)	摘 要
直 辖 河 川 維 持 修 繕 平 成 19 年 度	3,532,000	平成19年度以降4 個年度	淀川及び川内川の維持修繕工事	1,084,000	1,384,000	1,064,000	の改修事業に必要な用地の取得は平成24年度完成又は完了予定
河 川 維 持 修 繕 平 成 20 年 度	3,335,500	平成20年度以降3 個年度	最上川、利根川、渡良瀬川、鬼怒川、小貝川、菊川、天竜川、木曽川、淀川及び菊池川の維持修繕工事	-	1,709,000	1,626,500	渡良瀬川、鬼怒川、小貝川、菊川、天竜川及び菊池川の維持修繕工事は平成21年度完成予定最上川、利根川、木曽川及び淀川の維持修繕工事は平成22年度完成予定
堰 堤 維 持 平 成 20 年 度	2,636,800	平成20年度以降3 個年度	最上川白川ダム、手取川手取川ダム、筑後川松原ダム及び筑後川下塗ダムのダム管理用制御装置の製作並びに利根川藤原ダム、利根川渡良瀬遊水池、天竜川美和ダム、天竜川小渋ダム、新宮川猿谷ダム、九頭竜川真名川ダム、加古川加古川大堰、江の川灰塚ダム及び仁淀川大渡ダムの維持修繕工事	-	1,046,550	1,590,250	最上川白川ダム、筑後川松原ダム及び筑後川下塗ダムのダム管理用制御装置の製作並びに利根川藤原ダム、利根川渡良瀬遊水池、天竜川美和ダム、天竜川小渋ダム、新宮川猿谷ダム、九頭竜川真名川ダム、加古川加古川大堰、江の川灰塚ダム及び仁淀川大渡ダムの維持修繕工事は平成21年度完成予定手取川手取川ダムのダム管理用制御装置の製作は平成22年度完成予定
直 辖 河 川 総 合 開 発 事 業 平 成 17 年 度 平 成 19 年 度	7,304,000	平成17年度以降5 個年度	木曽川横山ダム再開発事業の建設工事及びこれに附帯する工事	1,575,000	2,946,000	2,783,000
2,364,000	945,000	806,000	613,000	平成21年度完成予定
4,940,000	平成19年度以降3 個年度	木曽川横山ダム再開発事業、肱川山鳥坂ダム、肱川鹿野川ダム改造事業及び天竜川天竜川ダム再編事業の建設工事並びにこれらに附帯する工事	630,000	2,140,000	2,170,000	木曽川横山ダム再開発事業、肱川山鳥坂ダム及び天竜川天竜川ダム再編事業の建設工事は平成20年度完成予定肱川鹿野川ダム改造事業の建設工事は平成21年度完成予定
所 管 別 及 び 会 計 別	事 項	計	画	支 出 及 び 支 出 予 定 の 状 況 等
総 額 (千円)	実 施 年 度	事 業 内 容	平成19年度までの支出額及び支出額見込(千円)	平成20年度以降支出予定額	摘 要
平成20年度支出予定額(千円)	平成21年度以降支出予定額(千円)
河川総合開発事業平成20年度	4,243,000	平成20年度以降3箇年度	木曾川横山ダム再開発事業、肱川鹿野川ダム改造事業、那賀川長安ロダム改造事業、筑後川城原川ダム及び利根川上流ダム群再編事業の建設工事並びにこれらに附帯する工事	-	995,000	3,248,000	那賀川長安ロダム改造事業、筑後川城原川ダム及び利根川上流ダム群再編事業の建設工事は平成21年度完成予定木曾川横山ダム再開発事業及び肱川鹿野川ダム改造事業の建設工事は平成22年度完成予定
直轄流況調整河川事業平成18年度	9,823,000	平成18年度以降4箇年度	筑後川佐賀導水路及び利根川那珂川霞ケ浦導水路の建設工事	619,274	621,000	432,000	筑後川佐賀導水路の建設工事は平成19年度完成予定実施しなかった工事1河川国庫債務負担行為を実行しなかった額8,150,726千円
平成19年度	1,500,000	平成19年度以降3箇年度	同	447,000	621,000	432,000	筑後川佐賀導水路の建設工事は平成20年度完成予定利根川那珂川霞ケ浦導水路の建設工事は平成21年度完成予定
流況調整河川事業平成20年度	200,000	平成20年度及び平成21年度	利根川那珂川霞ケ浦導水路の建設工事	-	100,000	100,000	平成21年度完成予定
直轄河川激甚災害対策特別緊急事業平成19年度	11,463,000	平成19年度以降3箇年度	円山川、五ケ瀬川、大淀川及び川内川の激甚災害対策特別緊急工事並びにこれらに附帯する工事	1,746,000	8,787,000	930,000	五ケ瀬川、大淀川及び川内川の激甚災害対策特別緊急工事は平成20年度完成予定円山川の激甚災害対策特別緊急工事は平成21年度完成予定
河川激甚災害対策特別緊急事業平成20年度	18,167,000	平成20年度以降3箇年度	円山川、五ケ瀬川及び大淀川の激甚災害対策特別緊急工事は平成21年度完成予定	-	4,832,000	13,335,000	大淀川の激甚災害対策特別緊急工事は平成21年度完成予定円山川及び五ケ瀬川の激甚災害
所 管 別 及 び 会 計 別	事 項	計	画	支 出 及 び 支 出 予 定 の 状 況 等
総 額 (千円)	実 施 年 度	事 業 内 容	平成19年度までの支出額及び支出額見込(千円)	平成20年度以降支出予定額(千円)	平成21年度以降支出予定額(千円)	摘 要
直 辖 堰 堤 改 良 事 業 平 成 19 年 度	3,014,235	平成19年度以降3 箇年度	荒川二瀬ダム、矢作川矢作ダム及び日野川菅沢ダムの改良工事	572,494	1,646,741	795,000	対策特別緊急工事並びにこれらに附帯する工事は平成22年度完成予定
堰 堤 改 良 事 業 平 成 20 年 度	10,550,000	平成20年度以降5 箇年度	利根川川保ダム及び天竜川小渋ダムの改良工事	-	546,000	10,004,000	対策特別緊急工事は平成22年度完成予定
直辖床上浸水対策特別緊急事業	12,263,000	5,378,030	2,351,850	1,439,150	天竜川小渋ダムの改良工事は平成24年度完成予定
平 成 18 年 度	8,948,000	平成18年度以降5 箇年度	(1) 宮川、吉野川、那賀川、遠賀川及び大淀川の床上浸水対策特別緊急工事並びにこれらに附帯する工事(2) 宮川の床上浸水対策特別緊急事業に必要な用地の取得	4,338,030	746,850	769,150	宮川、那賀川及び遠賀川の床上浸水対策特別緊急工事並びにこれらに附帯する工事は平成19年度完成予定
平 成 19 年 度	3,315,000	平成19年度以降4 箇年度	(1) 宮川、那賀川、仁淀川、遠賀川及び大淀川の床上浸水対策特別緊急工事並びにこれらに附帯する工事(2) 宮川の床上浸水対策特別緊急事業に必要な用地の取得	1,040,000	1,605,000	670,000	大淀川の床上浸水対策特別緊急工事及びこれに附帯する工事は平成21年度完成予定
宮川の床上浸水対策特別緊急事業に必要な用地の取得は平成22年度完了予定
国庫債務負担行為を実行しなかった額 3,093,970 千円
宮川、那賀川、仁淀川、遠賀川及び大淀川の床上浸水対策特別緊急工事並びにこれらに附帯する工事は平成20年度完成予定
宮川の床上浸水対策特別緊急事業に必要な用地の取得は平成22年度完了予定
所 管 別 及 び 会 計 別	事 項	計	画	支 出 及 び 支 出 予 定 の 状 況 等
総 額 (千円)	実 施 年 度	事 業 内 容	平成19年度までの支出額及び支出額見込(千円)	平成20年度以降支出予定額	摘 要
平成20年度支出予定額(千円)	平成21年度以降支出予定額(千円)
床上浸水対策特別緊急事業平成20年度	2,120,000	平成20年度以降3箇年度	(1)狩野川、宮川及び遠賀川の床上浸水対策特別緊急工事並びにこれらに附帯する工事(2)宮川の床上浸水対策特別緊急事業に必要な用地の取得	-	440,000	1,680,000	狩野川、宮川及び遠賀川の床上浸水対策特別緊急工事並びにこれらに附帯する工事は平成21年度完成予定宮川の床上浸水対策特別緊急事業に必要な用地の取得は平成22年度完了予定
河 川 事 業 調 查 平成19年度	217,300	平成19年度以降3箇年度	河川事業調査の実施	26,100	78,300	112,900
70,700	26,100	26,100	18,500	河川事業調査の一部は平成20年度完了予定河川事業調査の一部は平成21年度完了予定
平成20年度	146,600	平成20年度以降3箇年度	同	-	52,200	94,400	河川事業調査の一部は平成21年度完了予定河川事業調査の一部は平成22年度完了予定
河川改修費補助平成17年度	8,415,550	平成17年度以降5箇年度	(1)十川、堤川、玉川、芋川、阿賀川、湯川、保倉川、鯖石川、柿崎川、白岩川、新堀川、大場川、瀬戸川、太田川、金勝川、日方川、日置川、平田船川、神戸川、旭川、吉井川、矢部川、花宗川、切通川、寒水川、松浦川、玉島川、菊池川、大野川、耳川及び広渡川の改修工事並びにこれらに附帯する工事の事業費の一部補助(2)新井郷川、萩間川、岡川及び万之瀬川の改修事業に必要な用地の取得に要する事業費の一部補助	3,105,450	2,034,202	3,067,746
平成18年度	2,553,050	平成18年度以降5箇年度	(1)旧十川、木賊川、千厩川、迫川、馬見ヶ崎川、只見川、夏井川、渋海川、保倉川、鯖石川、小矢部川、白岩川、前	1,404,000	456,502	628,046	新井郷川、萩間川、岡川及び万之瀬川の改修事業に必要な用地の取得は平成21年度完了予定実施しなかった工事3河川国庫債務負担行為を実行しなかった額143,650千円旧十川、木賊川、千厩川、迫川、馬見ヶ崎川、只見川、夏井川、渋海川、保倉川、鯖石川、小矢部川、白岩川、前
所 管 別 及 び 会 計 別	事項	計画	支出及び支出予定の状況等
総額(千円)	実施年度	事業內容	平成19年度までの支出額及び支出額見込(千円)	平成20年度以降支出予定額	摘 要
平成20年度支出予定額(千円)	平成21年度以降支出予定額(千円)
平成19年度	2,140,500	平成19年度以降5箇年度	川、御祓川、羽咋川、瀬戸川、太田川、由良川、旭川、吉井川、高粱川、楠田川、大野川、五ヶ瀬川及び市山川の改修工事並びにこれらに附帯する工事の事業費の一部補助(2) 福川、新井郷川、瀬戸川、加古川、新内藤川及び南若川の改修事業に必要な用地の取得に要する事業費の一部補助	145,000	1,150,500	845,000	川、羽咋川、瀬戸川、太田川、由良川、旭川、吉井川、高粱川、楠田川、大野川、五ヶ瀬川及び市山川の改修工事並びにこれらに附帯する工事の事業費の一部補助(2) 福川、新井郷川、瀬戸川、加古川、新内藤川及び南若川の改修事業に必要な用地の取得に要する事業費の一部補助	新内藤川の改修事業に必要な用地の取得は平成20年度完了予定福川、新井郷川、瀬戸川、加古川及び南若川の改修事業に必要な用地の取得は平成22年度完了予定国庫債務負担行為を実行しなかつた額64,502千円旧十川、浅水川、迫川、淀川、馬見ヶ崎川、阿武隈川、湯川、夏井川、洪海川、白岩川、前川、御祓川、新中川、瀬戸川、太田川、由良川、旭川、吉井川、広見川及び矢部川の改修工事並びにこれらに附帯する工事の事業費の一部補助(2) 木賊川、井の口川及び柳井川の改修事業に必要な用地の取得に要する事業費の一部補助	-	56,000	1,224,000	渡川の改修工事及びこれに附帯する工事並びに木賊川の改修事業に必要な用地の取得は平成22年度完了予定井の口川及び柳井川の改修事業に必要な用地の取得は平成23年度完了予定渡川の改修工事及びこれに附帯する工事は平成21年度完了予定中ノ口川及び平田船川の改修事業に必要な用地の取得は平成24年度完了予定
平成20年度	1,280,000	平成20年度以降5箇年度	(1) 渡川の改修工事及びこれに附帯する工事の事業費の一部補助(2) 中ノ口川及び平田船川の改修事業に必要な用地の取得に要する事業費の一部補助	-	56,000	1,224,000	渡川の改修工事及びこれに附帯する工事は平成21年度完了予定中ノ口川及び平田船川の改修事業に必要な用地の取得は平成24年度完了予定
河川総合開発事業費補助平成17年度	17,917,588	平成17年度以降5箇年度	(1) 迫川長沼ダム、木戸川木戸ダム、町野川北河内ダム、浜田川浜田川総合開発事業、夏井川こまち生活貯水池及び舟川舟川生活貯水池の建設工事並びにこれらに附帯する工事	4,886,168	3,507,381	7,949,033	迫川長沼ダム、木戸川木戸ダム、町野川北河内ダム、浜田川浜田川総合開発事業、夏井川こまち生活貯水池及び舟川舟川生活貯水池は平成18年度完了東隅川大多喜ダムは平成19年度
所 管 別 及 び 会 計 別	事項	計画	支出及び支出予定の状況等
総額(千円)	実施年度	事業內容	平成19年度までの支出額及び支出額見込(千円)	平成20年度以降支出予定額	摘 要
平成20年度支出予定額(千円)	平成21年度以降支出予定額(千円)
平成18年度	4,862,135	平成18年度以降5箇年度	(1) 町野川北河内ダム及び舟川舟川生活貯水池の建設工事並びにこれらに附帯する工事の事業費の一部補助(2) 安威川安威川ダム、夷隅川大多喜ダム、那珂川五ヶ山ダム、被川伊良原ダム及び川棚川石木ダムの建設事業に必要な用地の取得に要する事業費の一部補助	1,333,551	975,444	1,931,987	完了予定安威川安威川ダム、松浦川井手口川ダム、野間川野間川生活貯水池、切目川切目川ダム、香東川桡川ダム、那珂川五ヶ山ダム及び被川伊良原ダムは平成21年度完了予定実施しなかった用地の取得1ダム国庫債務負担行為を実行しなかった額 953,853千円町野川北河内ダム及び舟川舟川生活貯水池は平成19年度完了予定夷隅川大多喜ダムは平成20年度完了予定安威川安威川ダム、切目川切目川ダム、那珂川五ヶ山ダム及び被川伊良原ダムは平成22年度完了予定実施しなかった用地の取得1ダム国庫債務負担行為を実行しなかった額 621,153千円町野川北河内ダム、太田川太田川ダム及び舟川舟川生活貯水池は平成20年度完了予定切目川切目川ダム、那珂川五ヶ山ダム、被川伊良原ダム及び川棚川石木ダムは平成23年度完了予定
平成19年度	3,538,300	平成19年度以降5箇年度	(1) 町野川北河内ダム、太田川太田川ダム及び舟川舟川生活貯水池の建設工事並びにこれらに附帯する工事の事業費の一部補助(2) 切目川切目川ダム、那珂川五ヶ山ダム、被川伊良原ダム及び川棚川石木ダムの建設事業に必要な用地の取得に要する事業費の一部補助	0	992,575	2,545,725
平成20年度	1,967,710	平成20年度以降5箇年度	被川伊良原ダム及び川棚川石木ダムの建設事業に必要な用地の取得に要する事業費の一部補助	-	0	1,967,710	平成24年度完了予定
治水ダム建設事業費補助	1,720,650	736,776	301,250	541,298
平成17年度	800,000	平成17年度以降5箇年度	都治川波積ダム、気仙川津付ダム及び大津川槇尾川ダムの建設	375,000	187,500	187,500	平成21年度完了予定国庫債務負担行為を実行しな
所 管 別 及 び 会 計 別	事項	計画	支出及び支出予定の状況等
総額(千円)	実施年度	事業内容	平成19年度までの支出額及び支出額見込(千円)	平成20年度以降支出予定額	摘 要
平成20年度支出予定額(千円)	平成21年度以降支出予定額(千円)
平成18年度	855,650	平成18年度以降5箇年度	事業に必要な用地の取得に要する事業費の一部補助	361,776	97,500	305,048	かつた額 50,000千円
(1) 大津川槇尾川ダムの建設工事及びこれに附帯する工事の事業費の一部補助(2) 都治川波積ダム、気仙川津付ダム及び大津川槇尾川ダムの建設事業に必要な用地の取得に要する事業費の一部補助	0	16,250	48,750	都治川波積ダムは平成21年度完了予定気仙川津付ダム及び大津川槇尾川ダムは平成22年度完了予定国庫債務負担行為を実行しなかつた額 91,326千円
平成19年度	65,000	平成19年度以降5箇年度	大津川槇尾川ダムの建設事業に必要な用地の取得に要する事業費の一部補助	6,456,000	5,887,195	6,894,700
都市河川改修費補助平成17年度	20,762,650	平成17年度以降5箇年度	(1) 綾瀬川、新河岸川、石神井川、大横川、鶴見川、犀川、浅野川、大宮川、八木沢大川、日光川、天白川、青木川、寝屋川、城北川、觀音寺川、和歌川、沖端川、塩塚川、紫川、天明新川、白川及び坪井川の改修工事並びにこれらに附帯する工事の事業費の一部補助	3,348,000	327,895	148,000	綾瀬川、新河岸川、石神井川、大横川、鶴見川、犀川、浅野川、大宮川、八木沢大川、日光川、天白川、青木川、寝屋川、城北川、和歌川、沖端川、塩塚川、紫川、天明新川、白川及び坪井川の改修工事並びにこれらに附帯する工事は平成18年度完了
平成18年度	3,911,500	平成18年度以降5箇年度	(1) 元荒川、東川、神田川、鶴見川、境川、浅野川、都田川、日光川、水場川、矢崎川、福田川、蟹江川、桂川、城北川、沖端川、白川及び坪井川の改修工事並びにこれらに附帯する工事の事業費の一部補助	1,771,000	274,500	519,000	元荒川、東川、神田川、鶴見川、境川、浅野川、都田川、日光川、水場川、矢崎川、福田川、蟹江川、城北川、沖端川、白川及び坪井川の改修工事並びにこれらに附帯する工事は平成19年度完了予定桂川の改修工事及びこれに附帯
所 管 別
及 び
会 計 別	事項	計画	支出及び支出予定の状況等
総額
(千円)	実施年度	事業內容	平成19年度までの支出額及び支出額見込(千円)	平成20年度以降支出予定額	摘 要
平成20年度支出予定額(千円)	平成21年度以降支出予定額(千円)
平成19年度	9,964,500	平成19年度以降5個年度	(2) 中川及び寝屋川の改修事業に必要な用地の取得に要する事業費の一部補助	1,337,000	4,517,300	4,110,200	する工事並びに中川の改修事業に必要な用地の取得は平成22年度完了予定
実施しなかった用地の取得1河川
国庫債務負担行為を実行しなかった額 1,347,000千円
増田川、元荒川、神田川、犀川、弓取川、馬込川、境川、庄内川、寝屋川、城北川及び安治川の改修工事並びにこれらに附帯する工事は平成20年度完了予定
織笠川、新河岸川、日光川及び綿打川の改修工事並びにこれらに附帯する工事は平成21年度完了予定
新川の改修工事及びこれに附帯する工事並びに増田川の改修事業に必要な用地の取得は平成22年度完了予定
海老川、真間川及び永慶寺川の改修事業に必要な用地の取得は平成23年度完了予定
伝右川、石神井川、神田川、日光川、香流川、安永川、城北川及び紫川の改修工事並びにこれらに附帯する工事の事業費の一部補助	-	767,500	2,117,500
平成20年度	2,885,000	平成20年度以降3個年度	伝右川、石神井川、神田川、勝間田川、日光川、香流川、安永川、城北川及び紫川の改修工事並びにこれらに附帯する工事の事業費の一部補助
床上浸水対策特別緊急事業費補助	3,707,500	平成19年度以降4個年度	(1) 才步川、萆山古川、福田川、湊川及び臼杵川の床上浸水対策特別緊急工事並びにこれらに附帯する工事の事業費の一部補助	1,325,750	949,000	1,432,750	才步川、萊山古川、福田川、湊川及び臼杵川の床上浸水対策特別緊急工事並びにこれらに附帯する工事は平成20年度完了予定
千種川の改修事業に必要な用地の取得は平成22年度完了予定
平成19年度	3,195,000	平成19年度以降4個年度	(2) 千種川の改修事業に必要な用地の取得に要する事業費の一部補助
所 管 別
及 び
会 計 別	事 項	計画	支 出 及 び 支 出 予 定 の 状 況 等
総額
(千円)	実施年度	事業內容	平成19年度までの支出額及び支出額見込(千円)	平成20年度以降支出予定額
平成20年度支出予定額(千円)	平成21年度以降支出予定額(千円)
梅床固工群、富士川釜無川本川山腹工、信濃川水系日向山床固工群、信濃川水系上野原第2号砂防ダム、信濃川水系芋川砂防施設群、常願寺川湯川砂防ダム群、常願寺川奄谷砂防ダム群、常願寺川有峰山腹工、常願寺川水谷下流山腹工、常願寺川鬼ヶ城護岸工、常願寺川桑谷床固工群、常願寺川常願寺川砂防施設群、神通川小鍋谷上流砂防ダム群、神通川新穗高流路工、姬川南股第4号砂防ダム、飯豊山系田麦沢砂防ダム、天竜川中田切第4号砂防ダム、天竜川唐山沢床固工群、安倍川大谷山腹工、狩野川唐沢砂防ダム、富士山大沢川遊砂地、富士山大沢川中間床固工、富士山猪の窪沢流路工、九頭竜川モッカ谷第2号砂防ダム、広島西部山系宮園四季が丘砂防ダム群、吉野川落合床固工群及び球磨川下手流路工の建設工事並びにこれらに附帯する工事は平成19年度完成予定
所 管 別 及 び 会 計 別	事項	計画	支出及び支出予定の状況等
総額(千円)	実施年度	事業內容	平成19年度までの支出額及び支出額見込(千円)	平成20年度以降支出予定額	摘 要
平成20年度支出予定額(千円)	平成21年度以降支出予定額(千円)
施設群、利根川水系鳥川流域砂防施設群、利根川水系神流川流域砂防ダム群、利根川水系片品川流域床固工群、利根川水系吾妻川流域砂防施設群、鬼怒川鬼怒川流域砂防ダム群、渡良渊川渡良渊川流域山腹工、富士川富士川流域砂防ダム群、信濃川水系魚野川流域砂防ダム群、常願寺川湯川流域砂防施設群、常願寺川白岩砂防ダム、常願寺川真川流域山腹工、常願寺川鬼弁城護岸工、常願寺川常願寺川砂防施設群、神通川蒲田川流域砂防施設群、神通川白谷第6号砂防ダム、神通川平湯川流域山腹工、神通川平湯川流域砂防ダム、飯豊山系玉川流域砂防ダム、飯豊山系坂井川流域砂防ダム群、飯豊山系阿賀野川流域砂防ダム、天竜川黑川流域砂防ダム、天竜川小洪川流域砂防ダム、安倍川大谷山腹工、木曾川滑川第4号床固工、狩野川狩野川流域砂防ダム群、越美山系揖斐川流域砂防ダム、越美山系根尾川流域砂防ダム、富士山大沢川床固工、六甲山系石楠花砂防ダム、瀬田川瀬田川流域砂防ダム群、九頭竜川真名川流域砂防施設群、大山山系
所 管 別 及 び 会 計 別	事 項	計	画	支 出 及 び 支 出 予 定 の 状 況 等
総 額 (千円)	実 施 年 度	事 業 内 容	平成19年度までの支出額及び支出額見込(千円)	平成20年度以降支出予定額	摘 要
平成20年度支出予定額(千円)	平成21年度以降支出予定額(千円)
砂 防 事 業 平 成 20 年 度	9,737,100	平成20年度以降5個年度	最上川水系最上川流域砂防ダム、八幡平山系八幡平砂防施設群、利根川水系利根川流域砂防施設群、利根川水系川流域砂防施設群、利根川水系鳥川流域砂防施設群、利根川水系神流川流域砂防施設群、利根川水系吾妻川流域砂防施設群、鬼怒川鬼怒川流域砂防ダム群及び広島西部山系広島西部砂防ダム群の建設工事並びにこれらに附帯する工事は平成23年度完成予定	-	2,673,170	7,063,930	は平成22年度完成予定利根川水系利根川流域砂防施設群、利根川水系利根川流域砂防施設群、利根川水系鳥川流域砂防施設群、利根川水系神流川流域砂防ダム群、利根川水系吾妻川流域砂防施設群、渡良瀬川渡良瀬川流域山腹工、渡良瀬川渡良瀬川流域砂防施設群、安倍川安倍川流域砂防ダム群、木曽川木曽川流域砂防ダム、越美山系掲斐川流域砂防ダム、富士山潤井川流域砂防施設群、富士山大沢川床固工、大山山系大山砂防施設群、大淀川大淀川流域砂防施設群及び桜島桜島砂防施設群の建設工事並びにこれらに附帯する工事は平成21年度完成予定最上川水系最上川流域砂防ダム、鬼怒川鬼怒川流域砂防施設群、信濃川水系信濃川流域砂防ダム群、大淀川大淀川流域砂防施設群、大淀川大淀川流域砂防施設群、大山大沢川床固工、六甲山系六甲山砂防施設群、大山山系大山砂防施設群、広島西部山系広島西部砂防ダム群、大淀川大淀川流域砂防施設群及び桜島桜島砂防施設群の建設工事並びにこれらに附帯する工事は平成22年度完成予定富士川富士川流域砂防施設群の建設工事及びこれに附帯する工事は平成23年度完成予定六甲山系六甲山砂防施設群の建設工事及びこれに附帯する工事は平成24年度完成予定
所 管 別 及 び 会 計 別	事 項	計	画	支 出 及 び 支 出 予 定 の 状 況 等
総 額 (千円)	実 施 年 度	事 業 内 容	平成19年度までの支出額及び支出額見込(千円)	平成20年度以降支出予定額	摘 要
平成20年度支出予定額(千円)	平成21年度以降支出予定額(千円)
直轄地すべり対策事業 平 成 19 年 度	881,000	平成19年度以降3箇年度	手取川甚之助谷地区排水トンネル、阿賀野川滝坂地区北部排水トンネル、阿賀野川滝坂地区集水井、大和川亀の瀬地区深礎、吉野川善徳地区集水井及び吉野川怒田・八畝地区集水井の建設工事	308,000	455,000	118,000	手取川甚之助谷地区排水トンネル、阿賀野川滝坂地区北部排水トンネル及び阿賀野川滝坂地区集水井の建設工事は平成20年度完成予定
地すべり対策事業 平 成 20 年 度	2,484,000	平成20年度以降5箇年度	手取川甚之助谷地区排水トンネル、天畠川入谷地区集水井、天畠川此田地区集水井及び大和川亀の瀬地区排水トンネルの建設工事	-	687,800	1,796,200	天畠川入谷地区集水井、天畠川此田地区集水井及び大和川亀の瀬地区排水トンネルの建設工事は平成21年度完成予定
砂 防 事 業 費 補 助 平 成 18 年 度	3,010,500	平成18年度以降4箇年度	岩木川、北上川、名取川、米代川、子吉川、比詰川、阿賀野川、久慈川、夏井川、真野川、地蔵川、利根川、相模川、関川、柿崎川、富士川、姫川、神通川、常願寺川、小矢部川、角川、笹川、手取川、町野川、宇久須川、淀川、由良川、河边川、大手川、千代川、高津川、小賀川、新川、米之津川、甲突川、馬渡川、アミラ川及び磯脇川の各水系の砂防工事の事業費の一部補助	1,562,500	1,157,500	290,500	岩木川、北上川、名取川、米代川、子吉川、比詰川、阿賀野川、久慈川、夏井川、真野川、地蔵川、利根川、関川、柿崎川、富士川、姫川、神通川、常願寺川、小矢部川、角川、笹川、手取川、町野川、宇久須川、淀川、由良川、河边川、大手川、千代川、高津川、小賀川、新川、米之津川、甲突川、馬渡川、アミラ川及び磯脇川の各水系の砂防工事は平成19年度完了予定
平 成 19 年 度	1,000,000	平成19年度以降3箇年度	馬淵川、中村川、南間沢、名取川、雄物川、阿賀野川、久慈川、利根川、信濃川、関川、柿崎川、神通川、庄川、小矢部川、片見川、白岩川、小川、手取川、犀川、若山川、安倍川、円山川、斐伊川、高津川、肱川、千丈川、脇川、深泥川、球	25,000	945,000	30,000	相模川水系の砂防工事は平成21年度完了予定
所 管 別 及 び 会 計 別	事 項	計	画	支 出 及 び 支 出 予 定 の 状 況 等
総 額 (千円)	実 施 年 度	事 業 内 容	平成19年度までの支出額及び支出額見込(千円)	平成20年度以降支出予定額(千円)	平成21年度以降支出予定額(千円)	摘 要
地すべり対策事業費補助平 成 20 年 度北 海 道 砂 防 事 業平 成 20 年 度多目的ダム建設事業紀の川大滝ダム建設工事平 成 20 年 度利根川ハツ場ダム建設工事平 成 17 年 度平 成 18 年 度平 成 19 年 度平 成 20 年 度渡川中筋川総合開発建設工事平 成 20 年 度	260,000	平成20年度以降3 箇年度	磨川及び大分川の各水系の砂防工事の事業費の一部補助	-	-	60,750	199,250	大分川の各水系の砂防工事は平成20年度完了予定信濃川水系の砂防工事は平成21年度完了予定
245,000	平成20年度以降3 箇年度	信濃川落合地区の地すべり対策工事の事業費の一部補助	-	-	76,500	168,500	平成22年度完了予定
12,972,000	平成20年度以降4 箇年度	石狩川水系石狩川流域砂防施設群、十勝川水系十勝川流域砂防施設群及び石狩川水系豊平川流域砂防施設群の建設工事	-	-	2,070,000	10,902,000	平成23年度完成又は完了予定
54,771,700	-	-	12,205,016	8,611,413
7,072,500	平成17年度以降5 箇年度	ダムの建設工事及びこれに附帯する工事並びに建設事業に必要な用地の取得	16,113,817	12,205,016	250,000	平成21年度完成又は完了予定国庫債務負担行為を実行しなかた額2,683,629千円平成22年度完成又は完了予定国庫債務負担行為を実行しなかた額15,157,825千円平成21年度完成予定
25,124,300	平成18年度以降5 箇年度	同	8,693,646	772,829	500,000	平成21年度完成予定
12,055,880	平成19年度以降3 箇年度	ダムの建設工事及びこれに附帯する工事	3,531,300	6,966,580	1,558,000	平成21年度完成予定
10,519,020	平成20年度及び平成21年度	同	-	4,215,607	6,303,413	平成21年度完成予定
30,000	平成20年度及び平成21年度	ダムの建設工事及びこれに附帯する工事	-	5,000	25,000	平成21年度完成予定
所 管 別 及 び 会 計 別	事項	計画	支出及び支出予定の状況等
総額(千円)	実施年度	事業內容	平成19年度までの支出額及び支出額見込(千円)	平成20年度以降支出予定額(千円)	平成21年度以降支出予定額(千円)	摘 要
最上川長井ダム建設工事	15,333,000	4,875,000	3,243,750	5,712,614
平成17年度	7,518,000	平成17年度以降5歯年度	ダムの建設工事及びこれに附帯する工事並びに建設事業に必要な用地の取得	4,005,000	140,750	1,870,614	平成21年度完成又は完了予定国庫債務負担行為を実行しなかった額 1,501,636千円
平成19年度	5,665,000	平成19年度以降4歯年度	ダムの建設工事及びこれに附帯する工事	870,000	2,540,000	2,255,000	平成22年度完成予定
平成20年度	2,150,000	平成20年度及び平成21年度	同	-	563,000	1,587,000	平成21年度完成予定
利根川湯西川ダム建設工事	75,592,000	10,321,409	9,901,866	45,916,711
平成17年度	13,256,000	平成17年度以降5歯年度	ダムの建設工事及びこれに附帯する工事並びに建設事業に必要な用地の取得	5,871,714	542,466	293,516	平成21年度完成又は完了予定国庫債務負担行為を実行しなかった額 6,548,304千円
平成18年度	5,481,000	平成18年度以降5歯年度	同	2,113,695	157,400	306,195	平成22年度完成又は完了予定国庫債務負担行為を実行しなかった額 2,903,710千円
平成19年度	8,465,000	平成19年度以降3歯年度	ダムの建設工事及びこれに附帯する工事	2,336,000	4,989,000	1,140,000	平成21年度完成予定
平成20年度	48,390,000	平成20年度以降4歯年度	同	-	4,213,000	44,177,000	平成23年度完成予定
米代川森吉山ダム建設工事	9,702,721	2,082,000	3,890,721	3,730,000
平成19年度	4,852,721	平成19年度以降3歯年度	ダムの建設工事及びこれに附帯する工事	2,082,000	2,208,721	562,000	平成21年度完成予定
平成20年度	4,850,000	平成20年度以降4歯年度	同	-	1,682,000	3,168,000	平成23年度完成予定
木曾川新丸山ダム建設工事	3,830,000	1,103,700	1,110,000	525,930
平成18年度	3,800,000	平成18年度以降4歯年度	ダムの建設工事及びこれに附帯する工事	1,103,700	1,100,000	505,930	平成21年度完成予定国庫債務負担行為を実行しなかった額 1,090,370千円
所 管 別 及 び 会 計 別	事 項	計	画	支 出 及 び 支 出 予 定 の 状 況 等
総 額 (千円)	実 施 年 度	事 業 内 容	平成19年度までの支出額及び支出額見込 (千円)	平成20年度以降支出予定額	摘 要
平成20年度支出予定額(千円)	平成21年度以降支出予定額(千円)
平 成 20 年 度	30,000	平成20年度及び平成21年度	ダムの建設工事及びこれに附帯する工事	-	10,000	20,000	平成21年度完成予定
斐伊川志津見ダム建設工事	8,006,000	2,389,000	3,320,000	2,297,000
平 成 19 年 度	7,425,000	平成19年度以降4箇年度	ダムの建設工事及びこれに附帯する工事	2,389,000	3,047,000	1,989,000	平成22年度完成予定
平 成 20 年 度	581,000	平成20年度及び平成21年度	同	-	273,000	308,000	平成21年度完成予定
紀の川紀の川大堰建設工事
平 成 20 年 度	6,790,000	平成20年度及び平成21年度	堰の建設工事及びこれに附帯する工事	-	2,950,000	3,840,000	平成21年度完成予定
大分川大分川ダム建設工事
平 成 20 年 度	480,000	平成20年度及び平成21年度	ダムの建設工事及びこれに附帯する工事	-	260,000	220,000	平成21年度完成予定
北上川胆沢ダム建設工事	51,445,000	4,961,400	9,032,650	32,533,700
平 成 17 年 度	13,920,000	平成17年度以降5箇年度	ダムの建設工事及びこれに附帯する工事	3,916,400	2,600,000	4,107,500	平成21年度完成予定国庫債務負担行為を実行しなかた額 3,296,100千円
平 成 18 年 度	3,130,000	平成18年度以降5箇年度	同	650,000	332,650	526,200	平成22年度完成予定国庫債務負担行為を実行しなかた額 1,621,150千円
平 成 19 年 度	4,470,000	平成19年度以降4箇年度	同	395,000	955,000	3,120,000	平成22年度完成予定
平 成 20 年 度	29,925,000	平成20年度以降4箇年度	同	-	5,145,000	24,780,000	平成23年度完成予定
嘉瀬川嘉瀬川ダム建設工事	40,905,000	5,801,675	17,124,400	14,877,000
平 成 18 年 度	5,429,000	平成18年度以降5箇年度	ダムの建設工事及びこれに附帯する工事	1,932,675	394,400	0	平成20年度完成予定国庫債務負担行為を実行しなかた額 3,101,925千円
所 管 別 及 び 会 計 別	事 項	計	画	支 出 及 び 支 出 予 定 の 状 況 等
総 額 (千円)	実 施 年 度	事 業 内 容	平成19年度までの支出額及び支出額見込 (千円)	平成20年度以降支出予定額	摘 要
平成20年度支出予定額(千円)	平成21年度以降支出予定額(千円)
平 成 19 年 度	17,633,000	平成19年度以降4 箇年度	ダムの建設工事及びこれに附帯する工事	3,869,000	11,607,000	2,157,000	平成22年度完成予定
平 成 20 年 度	17,843,000	平成20年度以降3 箇年度	同	-	5,123,000	12,720,000	平成22年度完成予定
淀川大戸川ダム建設工事	926,000	平成20年度及び平成21年度	ダムの建設工事及びこれに附帯する工事	-	456,000	470,000	平成21年度完成予定
平 成 20 年 度	20,040,000	平成20年度以降5 箇年度	ダムの建設工事及びこれに附帯する工事	-	1,945,000	18,095,000	平成24年度完成予定
千代川殿ダム建設工事	22,237,000	5,529,000	3,789,220	7,241,530
平 成 18 年 度	17,600,000	平成18年度以降4 箇年度	ダムの建設工事及びこれに附帯する工事	4,932,000	2,750,220	4,240,530	平成21年度完成予定国庫債務負担行為を実行しなかた額 5,677,250 千円
平 成 19 年 度	2,840,000	平成19年度以降4 箇年度	同	597,000	762,000	1,481,000	平成22年度完成予定
平 成 20 年 度	1,797,000	平成20年度以降3 箇年度	同	-	277,000	1,520,000	平成22年度完成予定
斐伊川尾原ダム建設工事	36,903,000	10,384,550	8,282,630	11,464,275
平 成 17 年 度	22,340,000	平成17年度以降5 箇年度	ダムの建設工事及びこれに附帯する工事	9,696,550	5,651,630	220,275	平成21年度完成予定国庫債務負担行為を実行しなかた額 6,771,545 千円
平 成 19 年 度	3,310,000	平成19年度以降4 箇年度	同	688,000	1,194,000	1,428,000	平成22年度完成予定
平 成 20 年 度	11,253,000	平成20年度以降3 箇年度	同	-	1,437,000	9,816,000	平成22年度完成予定
庄川利賀ダム建設工事	5,878,000	190,000	795,000	4,893,000
平 成 19 年 度	1,478,000	平成19年度以降5 箇年度	ダムの建設工事及びこれに附帯する工事	190,000	495,000	793,000	平成23年度完成予定