尊敬的各位师傅您们好:我们公司所城建的一栋商住楼主体结构为框支剪? ,简单的描述是尊敬的各位师傅您们好:     我们公司所城建的一栋商住楼主体结构为框支剪力墙结构，填充墙为蒸压加气混凝土砌块。一、根据《砌体施工质量验收规范》第9.1.5条规定：用轻集料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时，墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖，或普通混凝土小型空心砌块，或现浇混凝土坎台等，其高度不小于200mm。如果我们底部采用普通烧结砖的话，是将这部分普通烧结砖砌体并入加气混凝土砌体还是另行计算，因为在《定额》中，普通烧结砖砌体的用工要比加气混凝土砌体的用工高的很多。如果底部采用普通烧结砖应该并入加气混凝土砌体的话，那么墙体底部采尊敬的各位师傅您们好:     我们公司所城建的一栋商住楼主体结构为框支剪力墙结构，填充墙为蒸压加气混凝土砌块。一、根据《砌体施工质量验收规范》第9.1.5条规定：用轻集料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时，墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖，或普通混凝土小型空心砌块，或现浇混凝土坎台等，其高度不小于200mm。如果我们底部采用普通烧结砖的话，是将这部分普通烧结砖砌体并入加气混凝土砌体还是另行计算，因为在《定额》中，普通烧结砖砌体的用工要比加气混凝土砌体的用工高的很多。如果底部采用普通烧结砖应该并入加气混凝土砌体的话，那么墙体底部采用现浇混凝土时，是否可以另行计算？二、我公司对劳务公司采用的是扩大劳务分包的承包方式，即我公司只提供结构用钢筋、混凝土，混凝土现场搅拌，其他如塔吊、墙体用大模板、其他材料等都是劳务公司自己提供。由于我公司所供应钢筋、水泥未到位，致使工地停工一个月，劳务公司向我公司提出索赔。其中，一项是索赔顶板模板用木枋、竹胶板的费用，我公司认为这些费用迟早都要计入成本的，所以工期延误不会增加工程成本。但是，如果劳务公司租用的是小钢模板作为顶板用模板，我觉得我们公司应该支付这一个月的小钢模板的租赁费用。我公司是否必须支付该项竹胶板、木枋的索赔费用，请各位师傅在百忙之中帮我解答一下，多谢！,答案是一、由于材料不同价格的组成也不相同，所以墙下部的200mm普通砖或砼砌块要分开计算，各算个的。
.
二、既然知道钢模板有租凭费，竹模板、木方支完顶板后一个月不用，等想用的时候也是要重新加固的，并且天气不好的话，这些东西也会变形有损耗的，只是索赔多少要商定个标准而已。应该给予一定补尝。
.
四、1.窝工就是说，正常情况下建筑公司每天进行工作产生一定的效益，给职工开一定的工资，可是由于你们的原因，至使职工的工资要照发，可是确不能给公司产生下常的效益，甚至要产生不必要的支出。
.
2.人工上涨费就是指那些可随时招集的工人，比如停工时一天的工资是20元，可是一个月后，工人的工资涨到了25元一天，那么这一个月的时间需要的工资 每个人就要多付（25-20）X30了。
有很多技术工种工人的工资是随着季节的不同而变化的，并不是一成不变的。