劍龍級潛艇

劍龍級潛艦為中華民國海軍向荷蘭購買的潛艦，隸屬中華民國海軍二五六戰隊。由荷蘭（或稱旗魚級）為基礎改裝海象級潛艦的作戰系統及偵搜裝備而成，但維持採用劍魚級的淚滴型艦身及十字型艦艉控制面，故又稱改良型旗魚級。

歷程

1.1 採購荷蘭潛艦

由於 1973 年從美國獲得的海獅號潛艇及海豹號號潛艇只是二次大戰時期建造的老舊潛艦，中華民國海軍在 1980 年執行「劍龍專案」，向荷蘭採購潛艦。1981 年 9 月 3 日於荷蘭公司（Rijn Schelde Verolme，RSV）簽約，由在鹿特丹的威爾頓造船廠（Wilton Fijenoord，WF）建造。海軍最初預定採購 6 艘，但是因預算有限，難以說服中華民國國軍其它軍種在經費上作出妥協，而且荷蘭船廠是因為陷入經濟困難才積極向臺灣推銷潛艦，由於荷蘭船廠的前景不明朗，最後決議先採購 2 艘、後續 4 艘視第一批使用狀況再行決定。但是首批兩艘的採購案便引來中華人民共和國對荷蘭強烈的外交報復，包括將已「邦交正常化」的兩國外交關係由大使級降為代辦級（後於 1984 年恢復為大使級）；這使得荷蘭內閣對後續潛艦採購案持反對態度，後續訂購也就無疾而終；原合約所要求的人員培訓降級為僅包括駕駛，操作和維護人員的培訓，不包括作戰指揮人員培訓。

採購荷蘭潛艦在當年是一個充滿風險的計劃，海軍為訂購潛艦尋求預算時，由於兩艘潛艦的合約總值 3.7 億美元，行政院長俞國華表示國家沒有這麼多預算，由於海軍沒有經費訂購，採購計劃差點終止，但是當時的海軍中將劉和謙卻認為現代化的潛艦對臺灣的防衛是至關重要的艦種，所以親自向蔣經國總統力諫。雖然蔣經國在討論中得知荷蘭船廠財困，也憂慮是否真的可以購得潛艦，但是劉和謙表示臺灣應不惜代價獲取現代化的潛艦，同時他會親自到荷蘭船廠簽約及監造，承擔一切責任，蔣經國便同意授權劉和謙主理採購荷蘭潛艦的專案，並且指示批出預算予潛艦採購案及「專款專用」，1981 年 9 月 3 日劉和謙代表海軍與船廠代表在荷蘭簽約。兩艘潛艦在建期間，荷蘭船廠曾經在 1986 年 8 月失火，最先起火的是當時已經下水的荷蘭海軍首艘海象級潛艇海象號（起火原因是電氣裝置過熱，也有說焊接引起，亦有稱是荷蘭船廠有職工在潛艦內抽菸引致），該艘潛艦因為內部起火被嚴重燒毀，臺灣海軍的駐廠監造官兵得知廠區起火後，立即協助荷方滅火，避免火勢蔓延至在同一廠區尚未下水的劍龍級潛艦。經過一波多折，兩艘劍龍級潛艦終於到達臺灣。

1.2 採購魚雷

當時向荷蘭採購潛艦的合約中並不附帶所需的武器裝備，荷蘭海軍的潛艦本身使用美國製造的 Mk 37 型魚雷及 Mk 48 型魚雷，無法得到美國同意轉售；為瞭解決有艦無雷的困境，海軍從印尼採購 117 枚由該國獲西德原廠授權組裝的 SUT 魚雷，該批魚雷除了向印尼支付必要的採購費用外，還有一部分是由提供 LCM 中型機械化登陸艇、LCU 通用登陸艇和 10 萬噸稻米交換，SUT 魚雷由中海級戰車登陸艦在 1984 及 1987 年分兩艦次運回，因此在劍龍級成軍時已有魚雷可用。中華人民共和國得知臺灣是從印尼獲得 SUT 重型線導魚雷後，立刻向西德施壓，西德隨即以印尼非法將魚雷賣給中華民國國軍作為理由，取消了印尼的授權生產許可證。臺灣在之後的 30 多年，再沒有透過任何途徑獲得魚雷，因為購得魚雷的難度不下於購買潛艦，而且 SUT 魚雷商源消失維護日漸困難，所以臺灣曾經嘗試透過亢龍計畫自製魚雷，但航速未能達到海軍的要求，因此仍需外購魚雷。2001 年美國政府同意出售臺灣八艘柴電潛艦及配合使用的 Mk48 Mod 4M 重型魚雷，但是作為「光華八號」潛艦採購案之一的三項軍購案在泛藍佔過半數的立法院飽受拖延，最終潛艦採購案遭到撤銷，引入 Mk48 Mod 4M 重型魚雷亦因而擱置。至 2017 及 2020 年美國政府同意出售 Mk48 Mod 6 AT 重型魚雷，雙方其後簽訂採購協議，海軍已服役超過 30 年的 SUT 魚雷將可得到替換。

1.3 後續艦

在蔣經國政府採購的首批兩艘劍龍級潛艦於 1987 及 1988 年服役後，由於荷蘭在中華人民共和國施壓下拒絕出售第二批劍龍級潛艦，故此中華民國海軍自此長期只有兩艘現代化潛艦，由於潛艦數量不足，二戰時期的海獅號和海豹號無法得到替換，當海龍號或海虎號需要入塢整修時，海軍本已緊缺的潛艦兵力更會大減。潛艦在國際上向來都是極為敏感的軍購專案，臺灣更因為外交困難而難以從外國採購潛艦，從 1990 年代國民黨執政的李登輝政府便一直尋求增購至少六至八艘現代化潛艦，由於歐洲國家普遍缺乏抵擋中國施壓的能耐，所以只能經美國獲取，臺灣經多年爭取後美國於 2001 年同意出售八艘柴電潛艦，但民進黨陳水扁政府在 2004 年提交包含採購八艘潛艦的三項軍購案到立法院審批時，此時屬於在野黨派及以國民黨為首的泛藍陣營立委以美國對於柴電潛艦的系統不熟悉的疑慮擋下，法案在泛藍立委佔過半數的立法院被杯葛及退回達 69 次，2007 年由中國國民黨主導的黨團協商刪除三項軍購案中採購潛艦的預算，使臺灣錯過從美國軍購潛艦的視窗期，到 2008 年國民黨馬英九政府上任後又再次向美國爭取出售潛艦，但在 2009 年上任的美國總統歐巴馬將臺灣軍購潛艦案擱置，臺灣爭取採購潛艦經歷 30 多年後仍是原地踏步，至 2016 年民進黨蔡英文政府落實執行海昌計劃建造海鯤級潛艦，期望透過潛艦國造逐漸解決中華民國海軍長期潛艦不足及持續老化的困境。不過即使有新潛艦加入中華民國海軍也會先替換已經服役超過 70 年的海獅號及海豹號潛艦，而且海鯤級的原型艦及後續艦的建造預算也飽受泛藍陣營的阻延，因此兩艘劍龍級潛艦經過升級後預期將會服役至 2030 年代或以後。

效能

劍龍級潛艦的艦體設計來自 1970 年代初服役的荷蘭海軍旗魚級潛艦，但結合許多荷蘭於同期建造海象級潛艇的新技術，艦上的裝備在 1980 年代屬於國際先進水平，包括全世界第一套整合聲納、導航及射控系統的 SINBADS-M 潛艦作戰系統，可同時儲存並比對 300 個聲紋資料，處理 35 個目標航跡，並自動追蹤其中 20 個目標。

SIASS-Z 聲納系統包含艦艏的中頻鼓型陣列聲納、高頻主動聲納、PRS 3-15 高頻被動聲納，以及位於艦體兩側的低頻被動聲納陣列（LOFAR），在發動攻擊時，聲納組可同時追蹤 5 個目標記及控制 3 枚魚雷進行攻擊。劍龍級潛艦的艦艏裝有 6 管 21 寸魚雷管，採用游出式發射，靠魚雷自身的動力游出魚雷管，沒有壓縮空氣裝置，構造較簡單，放出魚雷時也較為安靜，但只能施放魚雷及水雷，使用潛射飛彈則受到限制，如需要透過魚雷管發射魚叉飛彈等型別的潛射飛彈，魚雷管也需要升級修改。由於荷蘭沒有魚雷可供出售，臺灣從印尼購得西德設計的 SUT 魚雷後，劍龍級的系統經過改裝以配合 SUT 線導魚雷的應用。

升級

2008 年 10 月，美國正式宣佈出售 32 枚潛射式 UGM-84L Block2（具備陸攻能力）及兩套相關的武器控制系統。

2012 年 2 月，媒體報導海軍向美國採購的 UGM-84L 潛射魚叉飛彈於美國完成試射；兩艘劍龍級潛艇於 2012 年加裝相關系統，2013 年完成戰備。

2013 年 12 月 26 日，中華民國國防部證實美方交付潛射魚叉反艦飛彈，這批訂單包含 32 枚 UGM-84L 型飛彈，2 枚 UTM-84L 練習彈、2 項 UTM-84XD 鑒定檔案與訓練課程。

2014 年 10 月 18 日，海龍號潛艦在屏東九鵬基地外海完成潛射式魚叉飛彈試射，兩枚飛彈均擊中水面標靶。海龍號潛艦完成戰備後，海虎號軍艦將進塢改裝潛射式魚叉飛彈系統。

2015 年 8 月 31 日，國防預算案公開部分，31 日上午送到立法院。預算案中指出海軍將從 2016 年起進行海龍、海虎潛艦的內部作戰、聲納等系統的 5 年效能提升計畫。效能提升後，將劍龍級潛艦作為電戰引數偵蒐艦，執行戰略偵蒐，戰時能藉平時累積的電戰引數資料庫及人員操作經驗，提供電戰引數，支援整體聯合作戰。另外海軍代號「劍魚專案」，已正式向美國提出採購 Mk48 ADCAP 重型魚雷，來取代海龍、海虎潛艦目前使用近 30 年的西德原廠授權印尼生產的 SUT 重型魚雷。

2018 年 11 月 14 日，國防部貼出決標公告，以 74 億 771 萬 1 千元由國家中山科學研究院為主合約商，再委美商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）進行效能提升，計劃在 2024 年完成 3 套劍龍級潛艦戰鬥系統的效能提升。後來因未獲得部分紅區裝備的輸出許可檔案，海軍將計畫調整為 2024 年進行第 1 艘效能提升，2025 年第 2 艘，2026 年為第 3 套系統的驗收測試，2027 年完成劍龍級潛艦的「系統驗證」。

2024 年 10 月，首艘劍龍級升級完成，將進行後續驗收測試。

同級艦

海龍艦（SS-793）建造：荷蘭威爾頓費諾德造船廠
1982 年 12 月 15 日，安放龍骨
1986 年 10 月 4 日，下水
1987 年 10 月 9 日，完工交艦
1987 年 12 月 16 日，由荷蘭籍「11 號」乾塢船運抵高雄
1987 年 12 月 28 日，於左營成軍
首任艦長：紀惟正上校
海虎艦（SS-794）建造：荷蘭威爾頓費諾德造船廠
1982 年 12 月，安放龍骨
1986 年 12 月 20 日，下水
1988 年 4 月 9 日，完工交艦
1988 年 6 月 30 日，由乾塢船運抵高雄
1988 年 7 月 4 日，於左營成軍
首任艦長：丁劍清上校

戰訓紀錄