"端部に両端開口部を備えた直線状の矩形筒形状をなしたバイパス管本体と、該バイパス管本体の両側面に前記両端開口部と同一口径の側面開口部を備えた構成からなり、前記両端開口部には、それぞれの口縁周囲にフランジを設けて既知の止水プラグ及びシールプラグに接続した既設バイパス管に接続できるようにし、さらにシールプラグ側の両端開口部に外側に膨出した矩形のボックスを一体形成し、該ボックスの上部面には流水を遮断する平板状の遮断板を挿入できる遮断開口を形成し、また、前記側面開口部の口縁周囲にも、フランジを設けて新設バイパス管に接続できるようにし、さらに前記側面開口部にも、外側に膨出する矩形のボックスを一体形成し、該ボックスの上部面には流水を遮断する平板状の遮断板を挿入できる遮断開口を形成することを特徴とする2方向締切機能付きバイパス管。既設管と新設管との接合個所となる周囲を機械設置可能となる広さに掘り起こして立坑を形成して既設管を露出させ、既設管と新設管との接合個所となるバイパス管設置最小範囲の管上部半分を分離除去して開口させる第1工程と、既設管の管上部半分の開口部より、立坑内の既設管の上流及び下流の両側に止水プラグ及びシールプラグを設置し、下水の流れを堰き止め、止水プラグ及びシールプラグに既設バイパス管を連結し、該既設バイパス管の中間部に2方向締切機能付き矩形バイパス管を接続する第2工程と、2方向締切機能付き矩形バイパス管を設置後、適切な吊防護を行い、既設管の残り管下部半分を分離除去して撤去する第3工程と、既設管撤去完了後、新設管の到達できる範囲まで新設人孔を築造する第4工程と、新設人孔下部の築造完了し、新設人孔に新設管の接続完了後、新設管にシールプラグを設置し、シールプラグと2方向締切機能付き矩形バイパス管の側面開口部とを新設バイパス管で接続する第5工程と、2方向締切機能付き矩形バイパス管と新設管の接続が完了し下流側への流入水受入れ準備完了後、2方向締切機能付き矩形バイパス管の開口部のボックスに遮断板を挿入して既設管のシールプラグへの流下を遮断すると共に、2方向締切機能付き矩形バイパス管の側面開口部のボックスから遮断板を取り出して下水の流出締切部位を入れ替え、流出方向を切り替える第6工程と、流出方向の切替完了及び適切な吊防護完了後、2方向締切機能付き矩形バイパス管のフランジと既設バイパス管のフランジの固定連結を解除し、さらに既設管のシールプラグ及び既設バイパス管を撤去する第7工程と、設置完了確認後、新設人孔内の底面を逆アーチ状に仕上げてインバートを築造し、インバート築造完了後、適切な養生を経てから、新設管のシールプラグ、新設バイパス管及び2方向締切機能付き矩形バイパス管を撤去し、立坑を埋め戻して施工完了とする第8工程と、から成ることを特徴とする2方向締切機能付きバイパス工法。本発明は、下水道の既設管に新設管を切替え設置する際に、止水プラグ、シールプラグ及びバイパスユニットを使用したバイパス工法を利用することにより、2方向締切機能付きバイパス管を使用する2方向締切機能付きバイパス工法を提供することを目的とするものである。本発明の2方向締切機能付きバイパス管は、端部に両端開口部を備えた直線状の矩形筒形状をなしたバイパス管本体と、該バイパス管本体の両側面に前記両端開口部と同一口径の側面開口部を備えた構成からなり、前記両端開口部には、それぞれの口縁周囲にフランジを設けて既知の止水プラグ及びシールプラグに接続した既設バイパス管に接続できるようにし、さらにシールプラグ側の両端開口部に外側に膨出した矩形のボックスを一体形成し、該ボックスの上部面には流水を遮断する平板状の遮断板を挿入できる遮断開口を形成し、また、前記側面開口部の口縁周囲にも、フランジを設けて新設バイパス管に接続できるようにし、さらに前記側面開口部にも、外側に膨出する矩形のボックスを一体形成し、該ボックスの上部面には流水を遮断する平板状の遮断板を挿入できる遮断開口を形成するものである。本発明の2方向締切機能付きバイパス工法は、既設管と新設管との接合個所となる周囲を機械設置可能となる広さに掘り起こして立坑を形成して既設管を露出させ、既設管と新設管との接合個所となるバイパス管設置最小範囲の管上部半分を分離除去して開口させる第1工程と、既設管の管上部半分の開口部より、立坑内の既設管の上流及び下流の両側に止水プラグ及びシールプラグを設置し、下水の流れを堰き止め、止水プラグ及びシールプラグに既設バイパス管を連結し、該既設バイパス管の中間部に2方向締切機能付き矩形バイパス管を接続する第2工程と、2方向締切機能付き矩形バイパス管を設置後、適切な吊防護を行い、既設管の残り管下部半分を分離除去して撤去する第3工程と、既設管撤去完了後、新設管の到達できる範囲まで新設人孔を築造する第4工程と、新設人孔下部の築造完了し、新設人孔に新設管の接続完了後、新設管にシールプラグを設置し、シールプラグと2方向締切機能付き矩形バイパス管の側面開口部とを新設バイパス管で接続する第5工程と、2方向締切機能付き矩形バイパス管と新設管の接続が完了し下流側への流入水受入れ準備完了後、2方向締切機能付き矩形バイパス管の開口部のボックスに遮断板を挿入して既設管のシールプラグへの流下を遮断すると共に、2方向締切機能付き矩形バイパス管の側面開口部のボックスから遮断板を取り出して下水の流出締切部位を入れ替え、流出方向を切り替える第6工程と、流出方向の切替完了及び適切な吊防護完了後、2方向締切機能付き矩形バイパス管のフランジと既設バイパス管のフランジの固定連結を解除し、さらに既設管のシールプラグ及び既設バイパス管を撤去する第7工程と、設置完了確認後、新設人孔内の底面を逆アーチ状に仕上げてインバートを築造し、インバート築造完了後、適切な養生を経てから、新設管のシールプラグ、新設バイパス管及び2方向締切機能付き矩形バイパス管を撤去し、立坑を埋め戻して施工完了とする第8工程と、から成る。本発明の2方向締切機能付きバイパス管は、下水道の既設管に新設管を切替え設置する際に、止水プラグ、シールプラグ及びバイパスユニットを使用したバイパス工法を利用することにより、両側面に開口部を備えているので、遮蔽板を取り外すことによって簡単に流出方向を切り替えることができる。また、本発明の2方向締切機能付きバイパス工法は、下水の流れを堰き止めることなく、下水道の既設管に新設管を切替え設置することができる。本発明の2方向締切機能付きバイパス工法に使用される2方向締切機能付きバイパス管の一実施例を添付図面に基づいて、以下に説明する。図1の平面図、図2の正面図、図3の右側面図に示すように、2方向締切機能付きバイパス管は、端部に両端開口部1,2を備えた直線状の矩形筒形状をなしたバイパス管本体3と、該バイパス管本体3の両側面に前記両端開口部1,2と同一口径の側面開口部4,5を備えている。なお、図1においては両端開口部1右側が止水プラグ上流側、両端開口部2左側がシールプラグ下流側となっている。前記両端開口部1,2には、それぞれの口縁周囲にフランジ6,6を設けて既知の止水プラグ図示せず及びシールプラグ図示せずに接続した既設バイパス管図示せずに接続できるようにし、さらにシールプラグ側下流側の両端開口部2に外側に膨出する矩形のボックス7を一体形成し、該ボックス7の上部面には流水を遮断する平板状の遮断板図示せずを挿入できる遮断開口9を形成する。なお、前記両端開口部1,2のフランジ6,6の周面には、既知の止水プラグ図示せず及びシールプラグ図示せずに接続した既設バイパス管図示せずに接続できるように取付用のボルト孔10,10を形成している。また、前記側面開口部4,5にも、フランジ11,11を設けて新設バイパス管に接続できるようにし、前記側面開口部4,5にも、外側に膨出する矩形のボックス12,12を一体形成し、該ボックス12,12の上部面には流水を遮断する平板状の遮断板図示せずを挿入できる遮断開口13,13を形成する。なお、前記遮断開口9及び遮断開口13,13の口縁周囲にフランジ14,14,14を設けている。次に、本発明の2方向締切機能付きバイパス管を使用した2方向締切機能付きバイパス工法の施工手順を添付図面に基づいて、以下に説明する。第1工程:図4の平面図に示すように、既設管15と新設管16との接合個所となる土留め範囲17をマシン回収範囲18となる広さに掘り起こして立坑を形成し、既設管15を露出させる。なお、前記立坑の大きさは、バイパス工法の施工に際して新設人孔マンホール24の大きさがあれば可能であるため、推進工法に合わせて築造する。立坑が形成されたら、既設管15と新設管16との接合個所となるバイパス管設置最小範囲19の管上部半分を分離除去して開口させる。第2工程:図5の平面図に示すように、既設管15の管上部半分の開口部より、立坑内の既設管15の上流及び下流の両側に止水プラグ20及びシールプラグ21を設置し、下水の流れを堰き止める。そして、止水プラグ20及びシールプラグ21に既設バイパス管22を連結し、該既設バイパス管22の中間部に2方向締切機能付き矩形バイパス管23を接続する。第3工程:図6の平面図に示すように、2方向締切機能付き矩形バイパス管23を設置後、適切な吊防護を行う。そして、既設管15の残り管下部半分を分離除去して撤去する。その際、前記2方向締切機能付き矩形バイパス管23は、両端開口部1,2を開口し、側面開口部4,5に遮断板図示せずを挿入して閉鎖しているので、下水は既設管15から止水プラグ20→既設バイパス管22→2方向締切機能付き矩形バイパス管23→既設バイパス管22→シールプラグ21を介して既設管15の下流へ流すことが出来る。第4工程:図7の平面図に示すように、既設管15撤去完了後、新設管16の到達できる範囲、即ち既設管15と新設管16の接続個所の範囲まで新設人孔マンホール24を築造する。第5工程:図8の平面図に示すように、新設人孔マンホール24下部の築造完了し、新設人孔マンホール24に新設管16を接続完了後、新設管16にシールプラグ25を設置し、シールプラグ25と2方向締切機能付き矩形バイパス管23の側面開口部4又は側面開口部5とを新設バイパス管26で接続する。その際、2方向締切機能付き矩形バイパス管23は既設管15と通水状態のまま新設バイパス管26に接続する。第6工程:図9の平面図に示すように、2方向締切機能付き矩形バイパス管23と新設管16の接続が完了し下流側への流入水受入れ準備完了後、2方向締切機能付き矩形バイパス管23の開口部2のボックス7に遮断板図示せずを挿入して既設管15のシールプラグ21への流下を遮断すると共に、2方向締切機能付き矩形バイパス管23の側面開口部4又は側面開口部5のボックス12から遮断板図示せずを取り出して下水の流出締切部位を入れ替え、流出方向を切り替える。第7工程:図10の平面図に示すように、流出方向の切替完了及び適切な吊防護完了後、2方向締切機能付き矩形バイパス管23のフランジ6と既設バイパス管22のフランジ図示せずの固定連結を解除し、さらに既設管15のシールプラグ21及び既設バイパス管22を撤去する。第8工程:図11の平面図に示すように、設置完了確認後、新設人孔マンホール24内の底面を逆アーチ状に仕上げてインバートを築造する。インバート築造完了後、適切な養生を経てから、新設管16のシールプラグ25、新設バイパス管26及び2方向締切機能付き矩形バイパス管23を撤去し、土留め範囲17の立坑を埋め戻して施工完了とする。"