"上位階層の日程管理情報である上位日程管理情報と下位階層の日程管理情報である下位日程管理情報と、を用いて進捗管理を行う進捗管理装置であって、前記上位日程管理情報および前記下位日程管理情報に基づいて生成された開発ホールドポイントごとの日程管理情報を日程管理登録情報として記憶するための記憶部と、開発ホールドポイントごとに、前記下位日程管理情報内の計画日程と前記日程管理登録情報内の計画日程とを前記上位日程管理情報に含まれる計画日程に基づき更新する計画日程反映処理部と、開発ホールドポイントごとに、前記上位日程管理情報内の実績日程と前記日程管理登録情報内の実績日程とを前記下位日程管理情報に含まれる実績日程に基づき更新する実績日程反映処理部と、を備え、前記実績日程反映処理部は、前記日程管理登録情報に基づいて開発ホールドポイント単位で本来の順序で製品開発が行われているか否かの判定処理を実施し、前記判定処理による判定結果を前記上位日程管理情報に追加する、ことを特徴とする進捗管理装置。前記実績日程反映処理部は、前記判定処理として、先行する開発ホールドポイントが未完了な状態で次以降の開発ホールドポイントが完了する飛ばしと、先行する開発ホールドポイントが未完了な状態で次の開発ホールドポイントを先行着手する追い越しと、が生じているか否かを判定する、ことを特徴とする請求項1に記載の進捗管理装置。前記実績日程反映処理部は、前記上位日程管理情報より上位の日程管理情報である最上位日程管理情報に、前記日程管理登録情報内に基づいて、開発ホールドポイントごとの計画日程の終了日および実績日程の終了日と、前記判定結果と、を格納する、ことを特徴とする請求項1または2に記載の進捗管理装置。前記実績日程反映処理部は、前記最上位日程管理情報に格納する前記判定結果として、前記判定処理による前記判定結果のうち、優先度の高い1つの前記判定結果を選択する、ことを特徴とする請求項3に記載の進捗管理装置。前記日程管理登録情報内に規定された設計成果物として登録されている設計成果物が生成されたか否かを監視し、前記日程管理登録情報内の前記規定された設計成果物が全て生成された開発ホールドポイントについて前記日程管理登録情報に設計生成物の生成完了を示す情報を格納する設計成果物監視処理部、をさらに備え、前記実績日程反映処理部は、開発ホールドポイントごとに前記日程管理登録情報内の規定された設計成果物を前記上位日程管理情報に含まれる規定された設計成果物に基づき更新し、前記判定処理において、前記日程管理登録情報に基づいて前記規定された設計成果物が全て生成されていない開発ホールドポイントについては、前記日程管理登録情報の実績日程に基づき終了したと判断される場合にも、当該開発ホールドポイントは完了していないと判断する、ことを特徴とする請求項2に記載の進捗管理装置。上位階層の日程管理情報である上位日程管理情報と下位階層の日程管理情報である下位日程管理情報と、を用いて進捗管理を行う進捗管理システムであって、請求項1~4のいずれか1つに記載の進捗管理装置と、前記上位日程管理情報および前記下位日程管理情を保持する管理表保持装置と、を備え、前記進捗管理装置は、前記管理表保持装置が保持する前記上位日程管理情報および前記下位日程管理情を用いて前記進捗管理を行う、ことを特徴とする進捗管理システム。上位階層の日程管理情報である上位日程管理情報と下位階層の日程管理情報である下位日程管理情報と、を用いて進捗管理を行う進捗管理システムであって、請求項5に記載の進捗管理装置と、前記上位日程管理情報および前記下位日程管理情を保持する管理表保持装置と、設計成果物を保持する設計成果物管理装置と、を備え、前記進捗管理装置は、前記管理表保持装置が保持する前記上位日程管理情報および前記下位日程管理情と、前記設計成果物管理装置が保持する設計成果物と、を用いて前記進捗管理を行う、ことを特徴とする進捗管理システム。上位階層の日程管理情報である上位日程管理情報と下位階層の日程管理情報である下位日程管理情報と、を用いて進捗管理を行う進捗管理装置における進捗管理方法であって、前記上位日程管理情報および前記下位日程管理情報に基づいて生成された開発ホールドポイントごとの日程管理情報を日程管理登録情報として記憶する記憶ステップと、開発ホールドポイントごとに、前記下位日程管理情報内の計画日程と前記日程管理登録情報内の計画日程とを前記上位日程管理情報に含まれる計画日程に基づき更新する計画日程反映処理ステップと、開発ホールドポイントごとに、前記上位日程管理情報内の実績日程と前記日程管理登録情報内の実績日程とを前記下位日程管理情報に含まれる実績日程に基づき更新する実績日程反映処理ステップと、前記日程管理登録情報に基づいて開発ホールドポイント単位で本来の順序で製品開発が行われているか否かの判定処理を実施し、前記判定処理による判定結果を前記上位日程管理情報に追加する判定ステップと、含むことを特徴とする進捗管理方法。請求項8に記載の進捗管理方法をコンピュータに実行させる、ことを特徴とする進捗管理プログラム。しかしながら、上記特許文献1に記載の技術によれば、時間単位の異なる日程情報を連携させているが、日程の連携だけでは、先行する開発ホールドポイントが未完了な状態で実務者が自己判断で次以降の開発ホールドポイントを完了させる飛ばしや、先行する開発ホールドポイントが未完了な状態で次の開発ホールドポイントを先行着手する追い越しなどが生じているか否かを判断することはできない。このため、上記特許文献1の進捗管理方法では、管理者層や経営者層が飛ばしや追い越し等を認識できない場合がある、という問題があった。本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、人手による転記ミスや即時性のなさを防いで下位の進捗情報を上位に反映し、開発ホールドポイント単位で本来の順序で製品開発が行われているか否かを容易に判断することができる進捗管理装置、進捗管理システム、進捗管理方法および進捗管理プログラムを得ることを目的とする。上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、上位階層の日程管理情報である上位日程管理情報と下位階層の日程管理情報である下位日程管理情報と、を用いて進捗管理を行う進捗管理装置であって、前記上位日程管理情報および前記下位日程管理情報に基づいて生成された開発ホールドポイントごとの日程管理情報を日程管理登録情報として記憶するための記憶部と、開発ホールドポイントごとに、前記下位日程管理情報内の計画日程と前記日程管理登録情報内の計画日程とを前記上位日程管理情報に含まれる計画日程に基づき更新する計画日程反映処理部と、開発ホールドポイントごとに、前記上位日程管理情報内の実績日程と前記日程管理登録情報内の実績日程とを前記下位日程管理情報に含まれる実績日程に基づき更新する実績日程反映処理部と、を備え、前記実績日程反映処理部は、前記日程管理登録情報に基づいて開発ホールドポイント単位で本来の順序で製品開発が行われているか否かの判定処理を実施し、前記判定処理による判定結果を前記上位日程管理情報に追加する、ことを特徴とする。本発明によれば、人手による転記ミスや即時性のなさを防いで下位の進捗情報を上位に反映し、開発ホールドポイント単位で本来の順序で製品開発が行われているか否かを容易に判断することができる、という効果を奏する。以下に、本発明にかかる進捗管理装置、進捗管理システム、進捗管理方法および進捗管理プログラムの実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。図1は、本発明にかかる進捗管理装置の機能構成例を示す図である。図1に示すように、本実施の形態の進捗管理装置1は、計画日程反映処理部11と、実績日程反映処理部12と、設計成果物監視処理部13と、を備え、日程管理データベース日程管理登録情報14を記憶している。また、進捗管理装置1は、ネットワーク等により管理表保持装置2、設計成果物管理装置3と接続されている。進捗管理装置1は、例えば一般的な計算機等である。図2は、進捗管理装置1として用いられる計算機等の構成例を示す図である。この計算機は、図2に示すようにCPU等の演算手段である制御部41と、キーボーボやマウス等である入力部42と、RAMRandomAccessMemory,ROMReadOnlyMemoryなどの各種メモリおよびハードディスクなどのストレージデバイスである記憶部43と、モニタ等である表示部44と、ネットワーク等と接続して他の装置との通信を行う通信部45と、を備え、これらの構成要素はシステムバス46により接続されている。なお、図2の構成は一例であり、進捗管理装置1として用いられる計算機等の構成は、図2に限定されない。制御部41は、本発明にかかる進捗管理プログラムを含む各種プログラムを実行する。入力部42は、ユーザが、必要に応じて各種情報の入力を行うために使用する。記憶部43は、制御部41が実行すべきプログラムや処理の過程で得られた必要なデータなどを記憶する。また、記憶部43は、プログラムの一時的な記憶領域としても使用される。表示部4は、ユーザに対して表示すべき情報等を表示する。ここで、進捗管理プログラムが実行可能な状態になるまでの動作例について説明する。上述した構成をとる計算機等には、たとえば、CD/DVDドライブ図示せずにセットされた記録媒体から、進捗管理プログラムが記憶部43にインストールされる。そして、進捗管理プログラムの実行時に、記憶部43から読み出された進捗管理プログラムが記憶部43の所定の場所に格納される。この状態で、制御部41は、記憶部43に格納されたプログラムに従って、進捗管理処理を実行する。なお、本実施例においては、記録媒体により進捗管理処理を記述したプログラムを提供しているが、これに限らず、電子メール,インターネットなどの伝送媒体により提供されたプログラムを用いるように構成してもよい。図1の機能構成例は、進捗管理プログラムが実行可能な状態になった場合の構成例を示しており、計画日程反映処理部11、実績日程反映処理部12および設計成果物監視処理部13は制御部41上に存在し、必要に応じて記憶部43を一時記憶手段として用いて動作する。また、日程管理データベース14は、記憶部43内に記憶される。図1に示した管理表保持装置2、設計成果物管理装置3についても、例えば図2に示した構成例の計算機等であり、管理表保持装置2は記憶部43内に進捗管理表最上位日程管理情報21、プロセス管理表上位日程管理情報22および小日程表下位日程管理情報23を保持し、設計成果物管理装置3は記憶部43内に完了設計成果物格納フォルダ31に格納された設計成果物32を保持する。なお、図1の構成例は、進捗管理表21、プロセス管理表22および小日程表23を管理表保持装置2が保持し、設計成果物32を設計成果物管理装置3が保持しているが、これに限らず、進捗管理装置1が、進捗管理表21、プロセス管理表22、小日程表23および設計成果物32を保持するようにしてもよい。また、進捗管理装置1が、進捗管理表21、プロセス管理表22、小日程表23を保持し、設計成果物管理装置3が設計成果物32を保持する、または、進捗管理装置1が、設計成果物32を保持し、管理表保持装置2が進捗管理表21、プロセス管理表22、小日程表23を保持するようにしてもよい。ここで、本実施の形態で用いる3階層の日程管理表を以下のように定義する。1進捗管理表大日程21:最上位階層開発ホールドポイントの中で、経営管理上、最小限必要なものの計画と実績の終了日程がプロットされた表開発ホールドポイントの飛ばし、追い越しのアラート表示2プロセス管理表中日程22:上位階層開発ホールドポイントごとのWBSWorkBreakdownStructure番号と計画日程計画開始日計画終了日が入力される表開発ホールドポイントにおいて作成する必要がある設計成果物の規定開発ホールドポイントのうち実績完了日を進捗管理表に表示すべきものの指定開発ホールドポイントの実績日程実績開始日実績終了日表示開発ホールドポイントの飛ばし、追い越しのアラート表示設計成果物の登録3小日程管理表小日程23:下位階層実績日程が入力される表プロセス管理表22では、計画日程や設計成果物等については管理者により入力される。この際、管理者は、管理表保持装置2を操作することにより入力してもよいが、管理表保持装置2に接続される別の装置パーソナルコンピュータ等を操作することによりプロセス管理表22への入力を行ってもよい。小日程管理表23では、計画日程や設計成果物についてはプロセス管理表22の内容が反映され、実績日程については実務者により入力される。この際、実務者は、管理表保持装置2を操作することにより入力してもよいが、管理表保持装置2に接続される別の装置パーソナルコンピュータ等を操作することにより小日程管理表23への入力を行ってもよい。小日程管理表23では、プロセス管理表22が管理するWBS番号単位をさらにブレイクダウンしたタスク単位で各項目が記載される。このブレイクダウンしたタスクの番号または名称については、管理者または実務者等により、小日程管理表23にあらかじめ記載されているとする。なお、開発ホールドポイントとは、図面審査出図会議等のことを示し、段階的に行われる開発を評価するタイミングである。ある開発ホールドポイントにおいて必要な評価や作業が全て行われた以下、開発ホールドポイントが完了した、という後に、次の開発ホールドポイントの作業が行われる。また、ここでは作業を識別するためにWBS番号を用いているが、各々の作業を識別することが可能であればよく、WBS番号に限らず作業名等であってもよい。図3は、本実施の形態の全体動作の概要を示す図である。計画日程反映処理部11は、プロセス管理表22を読出し、プロセス管理表22内の計画日程や設計成果物等を日程管理データベース14に登録するとともに、計画日程を小日程管理行23に反映する。実績日程反映処理部12は、小日程管理行23を読出し、小日程管理行23内の実績日程を日程管理データベース14に登録するとともに、実績日程をプロセス管理表22へ反映する。設計成果物監視処理部13は、完了設計成果物格納フォルダ31内を検索して、設計成果物32が新たに登録されたか否かを監視し、設計成果物32が新たに登録された場合、当該設計成果物3の生成が完了したことを日程管理データベース14に登録する。また、実績日程反映処理部12は、日程管理データベース14に基づいて先行する開発ホールドポイントが未完了な状態で実務者が自己判断で次以降の開発ホールドポイントを完了させる飛ばしや、先行する開発ホールドポイントが未完了な状態で次の開発ホールドポイントを先行着手する追い越しなどが生じているか否かを判断して、判断結果を日程管理データベース14に登録する。そして、実績日程反映処理部12は、日程管理データベース14に基づいて最小限必要なものの計画と実績の終了日程および飛ばしや追い越しの有無を進捗管理表21に記載する。また、実績日程反映処理部12は、飛ばしや追い越しの有無をプロセス管理表22へ反映する。以下、計画日程反映処理部11、実績日程反映処理部12および設計成果物監視処理部13の各々の動作を、図を用いて説明する。図4は、計画日程反映処理部11の動作の一例を示すフローチャートである。計画日程反映処理部11は、プロセス管理表22を読み込み、プロセス管理表22内のWBS番号、計画日程および設計成果物を日程管理データベース14へ登録するステップS11。なお、この時点で、プロセス管理表22のWBS番号、計画日程および設計成果物は入力済みであるとする。図5は、本実施の形態のプロセス管理表22の構成例を示す図である。図5に示すように、プロセス管理表22は、WBS番号、タスク名、飛ばし/追い越し、進捗管理表連動、計画日程図5では計画と略す、実績日程図5では実績と略す、設計成果物図5では、成果物と略すの各項目で構成される。なお、各項目の順番は図5の例に限定されず、また図5に示した以外の項目を含んでいてもよい。図5に例示した項目のうち、WBS番号、タスク名、計画日程および成果物については、ステップS11の開始時点で、管理者により入力済み、あるいは他の操作者等によりあらかじめ記載済みであるとする。なお、図5の進捗管理連動については、進捗管理表21において各ホールドポイントを記号○、□等ので識別するために設けた項目であり、進捗管理表21においてホールドポイントを記号で表示しない場合にはこの項目は必要ない。飛ばし/追い越しおよび実績日程については、後述の実績日程反映処理部12の動作で説明する。次に、計画日程反映処理部11は、小日程管理表23を読み込みステップS12、小日程管理表23内のタスクのうちプロセス管理表22内のWBS番号と一致するタスクがあるか否かをチェックするステップS13。チェックの結果、小日程管理表23内のタスクのうちプロセス管理表22内のWBS番号に一致するタスクが存在すると判断した場合ステップS14Yes、当該WBS番号が一致するタスクについて、プロセス管理表22の計画日程を小日程管理表23に反映しステップS15、処理を終了する。小日程管理表23内のタスクのうちプロセス管理表22内のWBS番号に一致するタスクが存在しない場合ステップS14Noは、処理を終了する。図6は、本実施の形態の小日程管理表23の構成例を示す図である。図6に示すように、小日程管理表23は、WBS番号、タスク名、階層、計画日程図6では計画と略す、実績日程図6では実績と略すの各項目で構成される。なお、各項目の順番は図6の例に限定されず、また図6に示した以外の項目を含んでいてもよい。例えば、設計成果物の項目をさらに含み、プロセス管理表22内の設計成果物の内容を小日程管理表23に反映させてもよい。上述したように、小日程管理表23では、プロセス管理表22により管理しているWBS番号単位のタスクをさらにブレイクダウンしたタスクも登録される。図6の階層は、このブレイクダウンした作業の階層を示し、ここでは、WBS番号に対応するタスクを1階層、1階層をブレイクダウンした階層を2階層、...としている。なお、ここでは、小日程管理表23ではWBS番号単位のタスクをさらにブレイクダウンしたタスクが登録させる例を説明するが、ブレイクダウンしなくてもよい。計画日程反映処理部11は、上述の動作をプロセス管理表22にはじめに計画日程が入力された時点で実施し、以降は、例えば、プロセス管理表22が更新された場合に、上述の動作を実施する。なお、プロセス管理表22の更新とは無関係に、例えば、定期的に上述の動作を行ったり、また進捗管理表21を更新したい場合に、上述の動作を行ったりしてもよい。図7は、本実施の形態の日程管理データベース14の構成例を示す図である。日程管理データベース14は、WBS番号、タスク名、計画日程、実績日程、成果物、完了フラグおよび飛ばし/追い越しの項目で構成される。上述のように、WBS番号、タスク名、計画日程および設計成果物図7では、成果物と略すは、プロセス管理表22から転記される。完了フラグは、WBS番号ごとの成果物が全て作成されているか否かを示す情報であり、初期状態では未完了を示す値ここでは、一例として0とするが格納され、後述の設計成果物監視処理部13の動作により完了フラグが更新される。図8は、設計成果物監視処理部13の動作の一例を示すフローチャートである。図8に示すように、設計成果物監視処理部13は、完了設計成果物格納フォルダ31をチェックし、日程管理データベース14に登録されている設計成果物と名称の一致するファイルが存在するか否かを確認するステップS21。日程管理データベース14に登録されている設計成果物と名称の一致するファイルが存在する場合ステップS22Yes、日程管理データベース14の当該設計成果物に対応する完了フラグを、完了を示す値ここでは、一例として1とするに更新しステップS23、処理を終了する。日程管理データベース14に登録されている設計成果物と名称の一致するファイルが存在しない場合ステップS22No、処理を終了する。設計成果物監視処理部13は、例えば定期的に、上記の動作を実施する。例えば、バッチ処理により、上記の動作を実施することができる。なお、本実施の形態では、進捗管理装置1の設計成果物監視処理部13が上述の処理を行っているが、設計成果物管理装置3が、上記のステップS21,S22を実施し、日程管理データベース14に登録されている設計成果物と名称の一致するファイルが存在する場合に進捗管理装置1の設計成果物監視処理部13に通知し、設計成果物監視処理部13が通知に基づいて上記のステップS23を実施するようにしてもよい。図9は、完了設計成果物格納フォルダ31内のファイルの一例を示す図である。図9に示すように、設計成果物32としてドキュメントAAA.xls等が格納される。図10は、実績日程反映処理部12の動作の一例を示すフローチャートである。図10に示すように、実績日程反映処理部12は、小日程管理表23を読み込みステップS31、小日程管理表23のタスクのうちプロセス管理表22のWBS番号すなわち、日程管理データベースに登録されているWBS番号と一致するものがあるかをチェックするステップS32。小日程管理表23のタスクのうちプロセス管理表22のWBS番号と一致するものが存在する場合ステップS33Yes、当該WBS番号が一致するタスクについて小日程管理表23の実績日程を日程管理データベースに登録するステップS34。そして、実績日程反映処理部12は、開発ホールドポイントの飛ばしが存在するか否かをチェックするステップS35。具体的には、例えば、下記のいずれかにあてはある場合は飛ばしであると判断する。小日程管理表23から日程管理データベース14に反映した実績日程において、あるWBS番号に対応する開発ホールドポイントの実績完了日が未入力であり、かつ、このWBS番号よりWBS番号が大きい=時間的に後に位置する開発ホールドポイントの実績完了日が入力されている場合日程管理データベース14において、あるWBS番号に対応する開発ホールドポイントの実績完了日が入力されているが、当該WBS番号に対応して規定された設計成果物が全て作成されておらず全て完了となっていない、かつこのWBS番号よりWBS番号が大きい開発ホールドポイントの実績完了日が入力されている場合なお、ここでは、WBS番号は、先行するタスクほど若い小さい番号が付与されているとしている。WBS番号は、先行するタスクほど若い小さい番号が付与されていない場合は、例えば、先行する順にWBA番号を記載した表等を保持して、その表に基づいて、同様に飛ばしが存在するか否かを判断すればよい。ステップS35のチェックの結果、飛ばしが存在する場合ステップS36Yes、日程管理データベース14の飛ばされている開発ホールドポイントに対応する飛ばし/追い越しのフラグを飛ばしがあることを示す値ここでは、一例として1とするに更新するステップS37。次に、実績日程反映処理部12は、追い越しが存在するか否かをチェックするステップS38。具体的には、例えば、下記のいずれかにあてはある場合は追い越しであると判断する。小日程管理表23から日程管理データベース14に反映した実績日程において、あるWBS番号に対応する開発ホールドポイントの実績完了日が未入力であり、かつ、このWBS番号よりWBS番号が大きい=時間的に後に位置する開発ホールドポイントの実績開始日が入力されている場合日程管理データベース14において、あるWBS番号に対応する開発ホールドポイントの実績完了日が入力されているが、当該WBS番号に対応して規定された設計成果物が全て作成されておらず全て完了となっていない、かつこのWBS番号よりWBS番号が大きい開発ホールドポイントの実績開始日が入力されている場合ステップS38のチェックの結果、追い越しが存在する場合ステップS39Yes、日程管理データベース14の追い越されている開発ホールドポイントに対応する飛ばし/追い越しのフラグが飛ばしがあることを示す値ここでは、一例として1とするであるかをチェックするステップS40。チェックの結果、当該開発ホールドポイント追い越されているホールドポイントに対応するフラグが飛ばしがあることを示す値でなかった場合ステップS41Yes、日程管理データベース14の追い越されているホールドポイントに対応する飛ばし/追い越しのフラグを追い越しがあることを示す値ここでは、一例として2とするに更新するステップS42。次に、実績日程反映処理部12は、日程管理データベース14の飛ばし/追い越しフラグに基づいて、プロセス管理表22の対応するWBS番号の飛ばし/追い越しの項目を更新するステップS43。例えば、日程管理データベース14の飛ばし/追い越しフラグが飛ばしが存在する値となっているWBS番号ホールドポイントに対応について、図5に示したプロセス管理表22の飛ばし/追い越しの欄に、飛ばしが存在することを示す記号をプロットする。追い越しについても同様に、日程管理データベース14に基づいて追い越しが存在するWBS番号の飛ばし/追い越しの欄に、追い越しが存在することを示す記号をプロットする。また、実績日程反映処理部12は、日程管理データベース14に基づいて、ホールドポイントごとにプロセス管理表22の進捗管理表連動の欄の記号を、進捗管理表21の計画および実績の終了日に対応する位置にプロットするとともに、飛ばし/追い越しの有無をプロットしステップS44、処理を終了する。図11は、進捗管理表21の構成例を示す図である。ステップS44では、例えば図11に示したような形式で進捗管理表21に日程管理データベース14の情報を反映させる。ここでは、進捗管理表21の飛ばし/追い越しの欄には、1つの記号のみを示すこととしている。これは、一般に進捗管理表21は経営者層が複数の製品開発管理番号により識別の進捗状況をおおまかに把握するために用いられることから、製品単位で飛ばしまたは追い越しが存在するか否かを把握できるようにするためである。また、追い越しより飛ばしの方がより問題となる優先度が高いため、追い越しと飛ばしの両方が存在する場合には、飛ばしありを示す記号をプロットする。図10の説明に戻り、小日程管理表23のタスクのうちプロセス管理表22のWBS番号と一致するものが存在しない場合ステップS33Noは、ステップS35へ進む。また、開発ホールドポイントの飛ばしが存在しない場合ステップS36Noは、ステップS38へ進み、開発ホールドポイントの追い越しが存在しない場合ステップS39Noは、ステップS44へ進む。また、追い越されているホールドポイントに対応するフラグが飛ばしがあることを示す値であった場合ステップS41No、ステップS43へ進む。以上の実績日程反映処理部12の動作は、例えば、定期的に実施してもよいし、日程管理データベース14が更新された場合に実施してもよい。また、進捗管理表21を生成する必要がある場合に、実施してもよい。次に、図5、図6、図9および図11を用いて、飛ばし、追い越しの判定例を説明する。図5に示すように、ホールドポイントBについては、小日程管理表23には実績の終了日が入力されている。従って、小日程管理表23だけ開発ホールドポイントであるホールドポイントBは完了しているようにみえるが、完了設計成果物フォルダ31内が図9に示した状態であったとすると、ホールドポイントBに必要なドキュメントB.xlsが存在しない。従って、実績日程反映処理部12は、ホールドポイントBは完了していないと判断し、かつ次の開発ホールドポイントであるホールドポイントCには実績の終了日が入力され完了設計成果物フォルダ31内にドキュメントC.xlsが存在するため、先行するホールドポイントBが未完了で次のホールドポイントCが完了する飛ばしが発生していると判断できる。開発ホールドポイントであるホールドポイントDについては、小日程管理表23で実績の終了日が入力されておらず未完了であるが、次の開発ホールドポイントであるホールドポイントEに実績の開始日が入力されているために、追い越しが発生していると判断できる。なお、ここでは、生じている事象を説明するために小日程管理表23および完了設計成果物フォルダ31内の格納状態を用いて飛ばし、追い越しの判定例を説明したが、実際には、上述のように、実績日程反映処理部12は、これらの内容が反映された日程管理データベース14に基づいて、上記の判定を行う。以上の例では、ホールドポイントDについて追い越しが存在し、ホールドポイントBについてが飛ばしが存在すると判定される。この場合、進捗管理表21には、図11に示すように、飛ばしが存在することを示す記号が表示される。なお、本実施の形態では、WBS番号が開発ホールドポイントに1対1に対応する例について説明したが、WBS番号が開発ホールドポイントに1対1に対応しない場合1つのWBS番号に2つの開発ホールドポイントが存在する場合や、2つのWBS番号で1つの開発ホールドポイントに対応する場合等は、上述のWBS番号ごとの処理を開発ホールドポイントごとの処理に置き換えてもよい。なお、本実施の形態では、日程管理表が3階層の場合について説明したが、日程管理表が上位階層プロセス管理表と下位階層小日程管理表23の2階層のみの場合にも、上述の動作を適用できる進捗管理表21への反映動作は除く。また、上位階層、下位層がさらに複数の階層に分かれている場合にも、上位階層内でまず上の階層から下位の階層へ順に計画日程を反映しておき、下位階層内で下の階層から上位の階層へ順に実績日程を反映しておき、上位階層内の最下位の階層の日程管理表と、下位階層内の最上位の階層の日程管理表と、をそれぞれ上述のプロセス管理表22、小日程管理表23として扱えば、上述の動作を適用できる。この場合、飛ばし、追い越しの判定結果は、上位階層内の全ての階層の日程管理表に反映すればよい。以上のように、本実施の形態では、計画日程については、計画日程反映処理部11が、上位階層の日程管理表から下位階層の日程管理表に日程を反映するとともに、開発ホールドポイントごとに計画日程を日程管理データベース14に登録し、実績日程については、実績日程反映処理部12が、下位階層の日程管理表から上位階層の日程管理表に日程を反映するとともに、開発ホールドポイントごとに実績日程を日程管理データベース14に登録する。さらに、設計成果物監視処理部13が、開発ホールドポイントごとに規定された成果物の生成が完了しているか否かを判断し、判断結果を日程管理データベース14に登録し、実績日程反映処理部12は、日程管理データベース14に基づいて、飛ばし、追い越しが存在するか否かを判定して、判定結果を日程管理表に反映するようにした。このため、人手による転記ミスや即時性のなさを防いで下位の進捗情報を上位に反映し、開発ホールドポイント単位で本来の順序で製品開発が行われているか否かホールドポイントの飛ばしや追い越しが存在するか否かを正確に判定することができる。また、この判定結果を即座に上位階層再上位階層を含むの日程管理表に反映することで、早期の対策が可能となる。"