フロー図とツリー構造を組み合わせてフロー図を階層化し、深い階層ほど詳細な作業項目を示すツリー構造フロー図であって、開発する製品ごとのツリー構造フロー図を格納するツリー構造フロー図データベースと、製品ごとのツリー構造フロー図における各作業項目の属性情報を格納する作業情報データベースと、開発する製品ごとのツリー構造フロー図を作成し、前記ツリー構造フロー図データベースにツリー構造フロー図の構成を、前記作業情報データベースに作業項目の属性情報を格納するツリー構造フロー図作成手段と、前記作業情報データベースに格納されている作業項目の進捗を入力する進捗入力手段と、前記ツリー構造フロー図データベースおよび前記作業情報データベースに格納されている製品のツリー構造フロー図の情報に基づいて、所定の作業者の現在および次の作業項目の情報を出力する進捗確認手段と、を備えることを特徴とする設計手順ナビゲーションシステム。前記進捗確認手段は、進捗が所定の値に達している作業項目および次の作業項目の情報を出力する、ことを特徴とする請求項1に記載の設計手順ナビゲーションシステム。前記進捗確認手段は、進捗が所定の期間遅れている作業項目および次の作業項目の情報を出力する、ことを特徴とする請求項1または2に記載の設計手順ナビゲーションシステム。前記進捗確認手段は、前記ツリー構造フロー図を縮小表示指定された場合は大きな作業単位の作業項目の情報を出力し、前記ツリー構造フロー図を拡大表示指定された場合は詳細な作業単位の作業項目の情報を出力する、ことを特徴とする請求項1、2または3に記載の設計手順ナビゲーションシステム。さらに、作業の結果得られた成果物を格納するための作業成果物データベース、を備え、前記進捗入力手段は、成果物が入力された場合、当該成果物を前記作業成果物データベースに格納する、ことを特徴とする請求項1~4のいずれか1つに記載の設計手順ナビゲーションシステム。前記進捗入力手段は、作業情報データベースに格納されている作業項目の属性情報として、成果物完成時のページ数が登録されている場合、格納する成果物のページ数に基づいて進捗を算出する、ことを特徴とする請求項5に記載の設計手順ナビゲーションシステム。さらに、ツリー構造フロー図を作成する際に利用可能なテンプレートを格納するためのツリー構造フロー図テンプレートデータベースと、前記ツリー構造フロー図データベースに格納されている製品ごとのツリー構造フロー図からテンプレート候補を取得し、外部からの指示に従って選択されたテンプレート候補を前記ツリー構造フロー図テンプレートデータベースに格納するツリー構造フロー図取得手段と、を備えることを特徴とする請求項1~6のいずれか1つに記載の設計手順ナビゲーションシステム。さらに、当該システムを利用する利用者の識別情報およびパスワードを格納する作業者データベースと、前記作業者データベースに格納されている情報に基づいて、当該システム利用者のログイン処理を行う端末インタフェース手段と、を備えることを特徴とする請求項1~7のいずれか1つに記載の設計手順ナビゲーションシステム。しかしながら、上記従来の技術によれば、非アクティビティをフロー図で表現する手段がないため、アクティビティだけのフロー図では作業を特定できない、という問題があった。例えば、異なる親の下に同一名称のアクティビティが存在することがある。このような場合、アクティビティだけでなく、アクティビティの親まで特定しないと、作業を特定できない。本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、作業者において現在担当している作業と次に実施すべき作業を視覚的に容易に理解でき、作業者に設計の手順をナビゲーションすることが可能な設計手順ナビゲーションシステムを得ることを目的とする。上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、フロー図とツリー構造を組み合わせてフロー図を階層化し、深い階層ほど詳細な作業項目を示すツリー構造フロー図であって、開発する製品ごとのツリー構造フロー図を格納するツリー構造フロー図データベースと、製品ごとのツリー構造フロー図における各作業項目の属性情報を格納する作業情報データベースと、開発する製品ごとのツリー構造フロー図を作成し、前記ツリー構造フロー図データベースにツリー構造フロー図の構成を、前記作業情報データベースに作業項目の属性情報を格納するツリー構造フロー図作成手段と、前記作業情報データベースに格納されている作業項目の進捗を入力する進捗入力手段と、前記ツリー構造フロー図データベースおよび前記作業情報データベースに格納されている製品のツリー構造フロー図の情報に基づいて、所定の作業者の現在および次の作業項目の情報を出力する進捗確認手段と、を備えることを特徴とする。本発明によれば、視覚的に容易に理解できる形式で作業者の設計手順をナビゲーションすることができる、という効果を奏する。以下に、本発明にかかる設計手順ナビゲーションシステムの実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。実施の形態.まず、従来からのツリー構造やフロー図による作業手順の表示方法について図面を用いて簡単に説明する。図1は、ツリー構造で表現された作業を示す図である。図1に示すように、各作業をツリー構造に分解し、アクティビティを決めた後、作業の内容や効率化の観点から、1番目に回路設計という作業を実施し、2番目に回路レビューという作業を実施し、3番目に部品手配という作業を実施する必要があることが分かったとするアクティビティ順序設定。図1において、回路設計と回路レビューは同じ親基板設計をもつため、4階層目で回路設計の下に回路レビューを配置することにより、回路設計の次に回路レビューが実施上が先で、下が次の作業を示すされることが表示できる。一方、図1の部品手配の親は製品組立てで回路レビューとは親が異なり、回路レビューの次の作業が部品手配だと視覚的に表現できない。このようなツリー構造の欠点を補うのがフロー図である。図2は、フロー図で表現された作業を示す図である。例えば、作業者が基板設計の回路レビューという作業を実施しようとしている場面を想定する。図2に示すフロー図であれば、回路レビューという作業の次は部品手配という作業であり、回路レビューの前の作業は回路設計であるということが分かる。部品、部位、設計項目アクティビティを図1のようにツリー構造で表示し、また、アクティビティを図2のようにフロー図で表示することによって、アクティビティ同士の関係を視覚的に表現することができる。ここで、図1のツリー構造で表現された作業からアクティビティだけを取り出すと、上から順に、仕様書作成、仕様書レビュー、構造設計、金型手配、回路設計、回路レビュー、評価機材準備、仕様書作成、コーディング、デバッグなどがあるが、この中に仕様書作成が2つある。これは、親が基本設計の仕様書作成と、親がF/W設計の仕様書作成があるためである。このように、アクティビティだけでなく、アクティビティの親まで特定しないと、作業がイメージしづらい。これに対して、1枚のフロー図の中に階層的な表現を入れようとする方法が考えられる。図3は、フロー図の階層表現を示す図である。フロー図の中に階層表現を取り込むことは可能であるが、階層が深くなると見づらくなってしまう。そのため、本実施の形態では、フロー図とツリー構造を組み合わせてフロー図を階層化した図以下、ツリー構造フロー図と呼ぶの階層を自由に切り替えることで、作業者に対して現在担当している作業項目と次に実施すべき作業項目を視覚的に容易に理解可能な形式で示し、設計手順をナビゲーションする設計手順ナビゲーションシステムについて説明する。設計作業をドライブ、設計者をドライバーに例えると、目的地に到着するまでに、車に決められた品質の荷物製品そのものや製品をつくるのに必要な情報を積み込み、決められた時間納期までに、決められた高速代や、ガソリンの量コストで到着するのを支援するためのカーナビゲーションシステム以下、カーナビと呼ぶが本システムである。現在までに通ってきた道順を知ることにより、積載されている荷物情報現在担当している作業のインプット情報と成果物を確認することにより、ドライバー担当者が変わっても容易に対応できる。図4は、本実施の形態の設計手順ナビゲーションシステムの構成例を示す図である。設計手順ナビゲーションシステム11は、ツリー構造フロー図テンプレートデータベース1と、ツリー構造フロー図データベース2と、作業成果物データベース3と、作業者データベース4と、作業情報データベース5と、ツリー構造フロー図作成部6と、進捗確認部7と、進捗入力部8と、ツリー構造フロー図取得部9と、端末インタフェース部10と、を備える。設計手順ナビゲーションシステム11は、LANLocalAreaNetwork20を介して、端末装置21、22と接続する。なお、説明の便宜上、接続する端末装置の数を2つとしているが、3つ以上の端末装置を接続してもよい。ツリー構造フロー図テンプレートデータベース1は、製品を開発する上で考えられるすべての作業を、ツリー構造の形式およびフロー図の形式で保管したデータベースである。このデータベースは、すでに整備されていることが前提であるが、メンテナンス等はツリー構造フロー図取得部9で行うことができる。カーナビでは地図情報HDDHardDiskDriveやDVDDigitalVersatileDiscの中の情報に相当する。ツリー構造フロー図データベース2は、ある製品開発に特化したツリー構造フロー図を格納しているデータベースである。カーナビでは、ある目的地までの経路の情報地図情報の一部でもりあり、どこを通ったか、何分かかったか、高速代がいくらかかったか等を保存したものに相当する。目的地を設定した回数だけ保存データがある。作業成果物データベース3は、作業者が作業した結果作成される成果物例えば、設計仕様書等を格納するデータベースである。このデータベースには、作業者が進捗入力部8を介して格納する。作業者データベース4は、製品開発に関わるすべての作業者の情報が格納されており、作業者の所属、氏名、ログインID、パスワードなどが保存されているデータベースである。このデータベースは、すでに整備されていることが前提である。作業情報データベース5は、現在作業者が実施している作業を示す情報等が格納されているデータベースである。ツリー構造フロー図のうち、各作業項目の属性情報が格納されている。このデータベースは、作業者が進捗入力部8を介して入力した情報により作成される。カーナビでは、GPSGlobalPositioningSystemから取得した現在の車の位置情報に相当する。ツリー構造フロー図作成部6は、製品開発リーダの指示に従って、製品を開発する計画する際にツリー構造フロー図を作成する。作成した結果ツリー構造フロー図はツリー構造フロー図データベース2および作業情報データベース5に格納する。カーナビでは、ドライバーが目的地をセットして、経路を決める機能に相当する。進捗確認部7は、製品開発リーダまたは作業者の指示に従って、現在実施中の作業および次に実施すべき作業や、作業の進捗等を確認する。ツリー構造フロー図データベース2および作業情報データベース5に格納されている情報に基づいて、ある特定の作業者について、現在どのような作業を実施しており次に実施すべき作業を特定でき、また、現在進行中の作業の進捗や遅れを確認できる。図5~7は、ツリー構造フロー図を示す図である。図5は、ツリー構造フロー図1~2階層目を示す図である。図6は、ツリー構造フロー図2~3階層目を示す図である。図7は、ツリー構造フロー図3~4階層目を示す図である。例えば、図7において、回路レビュー太枠表示の次の作業が部品手配であることをハイライトして表示する。各階層の図は、それぞれの図の左下に示す、-ボタンで選択することができる。また、進捗確認部7は、ツリー構造フロー図データベース2および作業情報データベース5に格納されている情報に基づいて、製品開発がいつ終わるかを算出し、表示することができる。例えば、図7において、全作業の完了予定日を右上に表示する。いつ終わるか完了予定日のほか、現在の日付と進捗率を考慮して、遅れている日数を算出し、作業情報データベース5に保存する。この機能は、カーナビでは、カーナビが次に曲がる交差点を音声で指示し、到着時間を予想する機能に相当する。なお、端末装置21、22等に作業を表示する際には、階層を指定し図5~7参照、作業の進捗率を範囲で指定して、表示/非表示を設定することができる。また、作業完了日を表示する場合について説明したが、これに限定するものではなく、例えば、図6、7において表示された範囲の作業についていつ終わるか表示された作業の完了予定日を表示するようにしてもよい。製品開発リーダがツリー構造フロー図を作成した時点で各作業の完了予定日は設定されているので、進捗確認部7では、表示されている最後の作業の完了予定日を表示すればよい。また、進捗率や各作業の完了予定日を、各作業項目を指定例えば、端末装置21、22においてマウスを操作して該当作業項目を指定し、指定された作業項目について、吹き出しにより表示するようにしてもよい。このとき、担当の作業者を表示するようにしてもよい。進捗率や各作業の完了予定日、担当の作業者等の情報は、属性情報として、作業情報データベース5に格納されている。進捗入力部8は、作業者の指示に従って、日々の作業の進捗情報進捗率などを作業情報データベース5に入力する。また、作業に伴う成果物を作業成果物データベース3に入力する。なお、入力した作業成果物から、進捗を自動的に取得文書のページ数自動カウンタ等を用いてすることもできる。具体的には、作業者が作業成果物を作業成果物データベース3に入力すると、進捗入力部8では、成果物に基づいて進捗を自動的に取得例えば、設計仕様書の計画ページ数に対して入力された設計仕様書のページ数から進捗を取得し、取得した進捗を作業情報データベース5に入力する。カーナビでは、GPSに相当する。本システムでは、カーナビのように自動で現在の位置情報が取得できないため、作業者が日々の進捗情報を入力することにより、現在の位置を特定する。ツリー構造フロー図取得部9は、ツリー構造フロー図データベース2より、テンプレートになりうるツリー構造フロー図を取得し、ツリー構造フロー図テンプレートデータベース1に格納する。端末インタフェース部10は、端末装置21を操作する製品開発リーダ、端末22を操作する作業者からのログイン処理を、作業者データベース4に保存されている作業者の情報に基づいて行う。また、各端末装置からの処理要求に基づいて、端末装置とツリー構造フロー図作成部6~ツリー構造フロー図取得部9のいずれかと接続し、各操作に基づく結果表示情報を操作実施中の端末装置へ出力する。つづいて、設計手順ナビゲーションシステム11の各動作について説明する。設計手順をナビゲーションするにあたり、設計手順ナビゲーションシステム11において、製品開発リーダがツリー構造フロー図を作成し、作業者が日々の作業の進捗状況を入力する必要がある。まず、製品開発リーダがツリー構造フロー図を作成する方法について説明する。製品開発リーダは、端末装置21、LAN20、端末インタフェース部10を介して設計手順ナビゲーションシステム11にログインする。ここで、端末装置21の画面では、ツリー構造フロー図作成、進捗確認、進捗入力、ツリー構造フロー図取得等の処理ツリー構造フロー図作成部6~ツリー構造フロー図取得部9の処理に相当を選択できる画面が表示される。製品開発リーダが端末装置21でツリー構造フロー図作成を選択すると、ツリー構造フロー図作成部6がツリー構造フロー図作成画面の情報を出力し、端末装置21には、ツリー構造フロー図作成画面が表示される。製品開発リーダは、表示画面に従ってツリー構造フロー図作成部6を指示することにより、製品開発を進める作業手順をツリー構造フロー図で表現するため、ツリー構造フロー図テンプレートデータベース1より、ツリー構造フロー図の候補を表示し、その中から、テンプレートを選択した上で、今回の製品開発に適したツリー構造フロー図を作成する。また、ツリー構造フロー図の中の最下層の作業について、計画開始日、終了日、担当する作業者等の属性項目を設定する。ツリー構造フロー図作成部6は、作成したツリー構造フロー図ついて、ツリー構成フロー図の構成部分をツリー構造フロー図データベース2に、各作業項目の属性項目に関する情報を作業情報データベース5に保存する。図5~7で表示されるようなボックス、文字、矢印で構成されている図が、製品開発リーダが作成したツリー構造フロー図である。これにより、製品開発リーダは、作業者に対して、実施すべき作業手順を示すことができる。カーナビでは、ドライバーに対して目的地と目的地までの道順が示されたことになる。なお、製品開発リーダが複数の製品に携わっている場合を想定して、ツリー構造フロー図作成、進捗確認、等の処理を選択できる画面が表示される前または後において、製品を選択できるようにしてもよい。つぎに、作業者が日々の作業の進捗状況を入力する方法について説明する。作業者は、端末装置22、LAN20、端末インタフェース部10を介して設計手順ナビゲーションシステム11にログインする。ここで、端末装置22の画面では、進捗確認、進捗入力、等の処理を選択できる画面が表示される。作業者が端末装置22で進捗入力を選択すると、進捗入力部8が進捗入力画面の情報を出力し、端末装置22には、進捗入力画面が表示される。作業者は、表示画面に従って進捗入力部8を指示することにより、担当している作業一覧が表示されるので、本日実施した作業を選択した上で、本日分の作業の進捗を入力例えばパーセント表示で入力する。入力した進捗情報は、作業情報データベース5に保存する。これにより、作業がどこまで進んだか分かる。成果物がある場合、作業者は、進捗入力部8から作業成果物データベース3に成果物の実体ファイルを登録する。前述の様に、計画ページ数を入力しておけば、登録したファイルのページ数を自動カウントすることにより、進捗率を自動で取得できる。カーナビでは、この動作により入力された情報が、地図上の現在位置を特定する元情報となる。なお、作業者が複数の製品に携わっている場合を想定して、進捗確認、進捗入力、等の処理を選択できる画面が表示される前または後において、製品を選択できるようにしてもよい。つづいて、設計手順をナビゲーションする動作について説明する。まず、作業者が、自分が担当している現在の作業および次の作業を確認する方法について説明する。設計手順ナビゲーションシステム11にログインし、進捗確認を選択すると、進捗確認部7が、ログインした作業者が現在担当している製品におけるツリー構造フロー図の情報をツリー構造フロー図データベース2および作業情報データベース5から取得し、現在作業者が実施している作業カーナビにおける地図上の現在位置に相当を特定する。進捗確認部7は特定した情報を出力し、端末装置22が表示を行う。例えば、図1において回路設計を担当している作業者がログインしたとすると、図5に示すように、一番上位の階層1階層目と2階層目で、作業者が現在担当している作業を表示する太枠表示。図5では、H/W設計が現在作業者が担当している作業となる。作業者は、フロー図に拡大縮小の位置を設定した上で、拡大し、下位の階層図6の2階層目と3階層目を表示する。この手順を繰り返すことにより、一番下位の階層にたどりつけば、図7のように、現在作業者が実施している作業回路レビューと次に実施すべき作業部品手配が表示される。カーナビでは、この動作は、カーナビに表示された、現在位置と地図を拡大したり、縮小したりして、目的地までのルート確認と、到着時間の予測をする動作に相当する。つぎに、製品開発リーダが、遅れている作業や終わりかけている作業たとえば進捗率が80以上の影響範囲を特定する方法について説明する。製品開発リーダが、設計手順ナビゲーションシステム11にログインし、進捗確認を選択すると、進捗確認部7が、検索条件を指定する画面の情報を出力し、端末装置21が表示を行う。検索条件としては、進捗率や遅れを指定できる。例えば、遅れ3日以上や進捗率80以上、遅れ3日以上、かつ、進捗率80以上等を指定できる。進捗確認部7は、指定条件に基づいて、ツリー構造フロー図データベース2および作業情報データベース5のツリー構造フロー図の情報を検索し、検索結果を端末装置21に表示する。製品開発リーダは、遅れている作業や、終わりかけている作業項目を拡大縮小することにより、次に実施すべき作業を特定し、全体工程への影響を確認することができる。遅れている作業を例に説明する。例えば、図5において、一番上位の階層1階層目と2階層目に、遅れている作業が太枠で表示されて、影響のある作業=次の作業がハイライトで表示されている。図5では、H/W設計が、遅れている作業となる。製品開発リーダは、フロー図に拡大縮小の位置を設定した上で拡大し、下位の階層図6の2階層目と3階層目を表示する。この手順を繰り返すことにより、一番下位の階層にたどりつけば、図7に示すように、遅れている作業回路レビューと次に実施すべき作業部品手配を把握することができる。また、次に実施すべき作業部品手配に入るためには、金型手配が終わっている必要があることが分かるため、次の作業に着手する前に金型手配の作業者をフォローする必要があることが分かる。このように、拡大縮小を繰り返せば、製品開発リーダにおいて、図6に示すように、さらに先の作業部品手配後の組立ても分かり、先の作業に着手するためには他の作業F/W設計のデバッグが完了している必要があることが分かる。なお、遅れている作業について説明したが、終わりかけている作業についても同様の説明を行うことができる。なお、ここでは、遅れている作業または終わりかけている作業を太枠表示しており、作業者が現在担当している作業と同じ表示方法としている。これは、製品開発リーダが遅れている作業または終わりかけている作業を確認するときと、作業者が現在担当している作業を確認するときが同一画面上では起こりえないことから、特に問題とはならない。ただし、遅れている作業または終わりかけている作業を表示する方法と、作業者が現在担当している作業を表示する方法を異なる形式にしてもよい。異なる形式で表示する方法としては、例えば、それぞれの項目を異なる色で示す等があるが、これに限定するものではない。つぎに、ツリー構造フロー図のテンプレートデータベースを作成する方法について説明する。例えば、設計手順ナビゲーションシステム11をメンテナンスしているメンテナンス担当者が、設計手順ナビゲーションシステム11にログインし、ツリー構造フロー図取得を選択すると、ツリー構造フロー図取得部9が、ツリー構造フロー図データベース2に格納されている複数の製品開発のツリー構造フロー図を集計分析し、テンプレートになりうるツリー構造フロー図の候補を取得した情報を出力し、端末装置メンテナンス担当者が操作している端末装置が表示を行う。メンテナンス担当者は、テンプレートになるように作業を取捨選別しテンプレート名をつけて保存すると、ツリー構造フロー図取得部9に指示してツリー構造フロー図テンプレートデータベース1に格納する。このように、ツリー構造フロー図テンプレートデータベース1の内容を更新することにより、テンプレートを充実させることができる。以上説明したように、本実施の形態では、設計手順ナビゲーションシステムにおいて、フロー図とツリー構造を組み合わせてフロー図を階層化し、深い階層ほど詳細な作業項目を示すツリー構造フロー図を用いて作業者に作業項目を示す。作業者は、本システムで現在の作業を確認する場合、現在作業者が実施している作業地図上の現在位置と次の作業目的地と目的地までの道順を容易に理解でき、深い階層を表示することで詳細な作業項目についても現在作業者が実施している作業と次の作業を理解することができる。また、途中で作業担当者が変わった場合であっても、成果物が登録されていることから、スムーズに引継ぎができるという副次的な効果もある。また、製品開発リーダが、本システムにおいて、終わりかけている作業を特定することで、次の作業へ移るために実施すべきことを確認できる。これにより、完了しておくべき作業が分かり、全体工程への影響を確認し、スムーズに作業を進めるため準備することができるという効果がある。また、製品開発リーダが、本システムにおいて、遅れている作業を特定することで、影響のある次の作業を確認できる。これにより、全体工程への影響を確認し、早期に是正処置を施すことができる。また、本システムでは、蓄積されたツリー構造フロー図を集計分析し、テンプレート候補の中から選択したものをテンプレートとして保存する。これにより、ツリー構造フロー図のテンプレートを容易に作成することができる。なお、上記説明では、本システムにログインした作業者のみが自身が担当する現在および次の作業を確認できるが、これに限定するものではない。製品開発リーダがログインするときも、作業者がログインするときも、いずれのときもツリー構造フロー図データベース2および作業情報データベース5から情報を取得することから、製品開発リーダにおいても、特定の作業者について現在および次の作業を確認できるようにしてもよい。