"複数の区画を備えた建物における工事の進捗状況を区画毎に管理する工事管理システムにおいて、区画を識別するための情報以下、区画情報とする、及び該区画における工事の進捗状況に関する情報以下、進捗情報とするを担持可能であって、搬出可能な状態で所定の箇所以下、第1の箇所とするに仮置きされる情報担持媒体と、該第1の箇所と異なる箇所以下、第2の箇所とするに設置されると共に、対向する位置に掲げられた前記情報担持媒体から該情報担持媒体に担持された情報を読み取る情報読取部と、該情報読取部が前記情報担持媒体から情報を読み取った時刻についての情報以下、時刻情報とするを取得する時刻情報取得部と、前記情報読取部及び前記時刻情報取得部からの情報に基づき、各区画の工事の進捗状況を前記時刻情報に関連付けて整理する情報整理部と、該情報整理部が整理した情報を表示する情報表示部と、を備えたことを特徴とする工事管理システム。前記情報担持媒体は、前記区画情報及び前記進捗情報を担持する紙媒体である、ことを特徴とする請求項1に記載の工事管理システム。工事をした作業者を識別するための情報以下、作業者情報とするを前記情報担持媒体に担持させるための作業者情報担持手段、を備えたことを特徴とする請求項1又は2に記載の工事管理システム。工事に支障を来すようなトラブルが発生した旨の情報を前記情報担持媒体又は前記情報読取部に入力するためのトラブル情報入力手段、を備えたことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の工事管理システム。複数の区画を備えた建物における工事の進捗状況を区画毎に管理する工事管理方法において、所定の箇所以下、第1の箇所とするに仮置きされてある情報担持媒体であって、区画を識別するための情報以下、区画情報とする、及び該区画における工事の進捗状況に関する情報以下、進捗情報とするを担持している情報担持媒体を該第1の箇所から搬出する工程と、前記第1の箇所と異なる箇所以下、第2の箇所とするに設置されている情報読取部に対向する位置に前記情報担持媒体を掲げることにより、該情報担持媒体に担持された情報を前記情報読取部に読み取らせる工程と、該情報読取部が前記情報担持媒体から情報を読み取った時刻についての情報以下、時刻情報とするを時刻情報取得部が取得する工程と、前記情報読取部及び前記時刻情報取得部からの情報に基づき、各区画の工事の進捗状況を前記時刻情報に関連付けて情報整理部が整理する工程と、該情報整理部が整理した情報を情報表示部が表示する工程と、を備えたことを特徴とする工事管理方法。工事の進捗がどの程度であるかの判断を実施する、ことを特徴とする請求項5に記載の工事管理方法。工事をした作業者を識別するための情報以下、作業者情報とするを前記情報担持媒体に担持させる工程を、該情報担持媒体に担持された情報を前記情報読取部に読み取らせる前に実施する、ことを特徴とする請求項5又は6に記載の工事管理方法。工事に支障を来すようなトラブルが発生した旨の情報を前記情報担持媒体又は前記情報読取部に入力する工程を、該トラブルが発生した場合に実施する、ことを特徴とする請求項5乃至7のいずれか1項に記載の工事管理方法。しかしながら、住戸数や部屋数が多いと、各住戸や各部屋を頻繁に巡回することが困難になってしまい、工事の進捗状況を正確に把握できないおそれがあった。本発明は、上述の問題を解消することのできる工事管理システム及び工事管理方法を提供することを目的とするものである。請求項1に係る発明は、図1及び図2に例示するものであって、複数の区画A11,...を備えた建物Bにおける工事の進捗状況を区画A11,...毎に管理する工事管理システム1において、区画A11,...を識別するための情報以下、区画情報とするC1、及び該区画A11,...における工事の進捗状況に関する情報以下、進捗情報とするC2を担持可能であって、搬出可能な状態で所定の箇所以下、第1の箇所とするD1に仮置きされる情報担持媒体2と、該第1の箇所D1と異なる箇所以下、第2の箇所とするD2に設置されると共に、対向する位置に掲げられた前記情報担持媒体2から該情報担持媒体2に担持された情報C1,C2を読み取る情報読取部3と、該情報読取部3が前記情報担持媒体2から情報を読み取った時刻についての情報以下、時刻情報とするC3を取得する時刻情報取得部4と、前記情報読取部3及び前記時刻情報取得部4からの情報C1,C2,C3に基づき、各区画A11,...の工事の進捗状況を前記時刻情報C3に関連付けて整理する情報整理部5と、該情報整理部5が整理した情報を表示する情報表示部6と、を備えたことを特徴とする。請求項2に係る発明は、請求項1に係る発明において、前記情報担持媒体2は、前記区画情報C1及び前記進捗情報C2を担持する紙媒体であることを特徴とする。請求項3に係る発明は、請求項1又は2に係る発明において、工事をした作業者を識別するための情報以下、作業者情報とするC4を前記情報担持媒体2に担持させるための作業者情報担持手段7、を備えたことを特徴とする。請求項4に係る発明は、請求項1乃至3のいずれか1項に記載の発明において、工事に支障を来すようなトラブルが発生した旨の情報を前記情報担持媒体2又は前記情報読取部3に入力するためのトラブル情報入力手段8、を備えたことを特徴とする。請求項5に係る発明は、複数の区画A11,...を備えた建物Bにおける工事の進捗状況を区画A11,...毎に管理する工事管理方法において、所定の箇所以下、第1の箇所とするD1に仮置きされてある情報担持媒体2であって、区画A11,...を識別するための情報以下、区画情報とするC1、及び該区画A11,...における工事の進捗状況に関する情報以下、進捗情報とするC2を担持している情報担持媒体2を該第1の箇所D1から搬出する工程図5のS5参照と、前記第1の箇所D1と異なる箇所以下、第2の箇所とするD2に設置されている情報読取部3に対向する位置に前記情報担持媒体2を掲げることにより、該情報担持媒体2に担持された情報C1,C2を前記情報読取部3に読み取らせる工程図5のS6参照と、該情報読取部3が前記情報担持媒体2から情報を読み取った時刻についての情報以下、時刻情報とするC3を時刻情報取得部4が取得する工程図5のS7参照と、前記情報読取部3及び前記時刻情報取得部4からの情報C1,C2,C3に基づき、各区画A11,...の工事の進捗状況を前記時刻情報C3に関連付けて情報整理部5が整理する工程図5のS8参照と、該情報整理部5が整理した情報を情報表示部6が表示する工程図5のS9参照と、を備えたことを特徴とする。請求項6に係る発明は、請求項5に記載の発明において、工事の進捗がどの程度であるかの判断を実施する図5のS4参照ことを特徴とする。請求項7に係る発明は、請求項5又は6に記載の発明において、工事をした作業者を識別するための情報以下、作業者情報とするC4を前記情報担持媒体2に担持させる工程図5のS1参照を、該情報担持媒体2に担持された情報を前記情報読取部3に読み取らせる前に実施することを特徴とする。請求項8に係る発明は、請求項5乃至7のいずれか1項に記載の発明において、工事に支障を来すようなトラブルが発生した旨の情報C5を前記情報担持媒体2又は前記情報読取部3に入力する工程図5のS3参照を、該トラブルが発生した場合に実施することを特徴とする。なお、括弧内の番号などは、図面における対応する要素を示す便宜的なものであり、従って、本記述は図面上の記載に限定拘束されるものではない。請求項1,2,5,6に係る発明によれば、前記情報担持媒体は搬出可能であって前記第1の箇所に配置仮置きされており、前記情報読取部は所定の場所前記第2の箇所に設置されている。また、該情報読取部による情報の読み取りは、該情報読取部に対向する位置に前記情報担持媒体を掲げさえすれば良く、複雑な操作は不要である。したがって、工事の進捗を管理する専門の要員以外の人例えば、その区画の工事を行う作業者や職長であっても簡単かつ確実にデータ入力を行うことが出来、工事の進捗状況を正確に把握することが可能となる。また、工事の進捗を管理する専門の要員が各区画を頻繁に巡回することは不要となる。請求項3及び7に係る発明によれば、誰が作業をしたかの情報を管理することができ、作業の質を向上させることができる。請求項4及び8に係る発明によれば、トラブル発生の有無の情報を適確に管理することができる。以下、図1乃至図5に沿って、本発明の実施の形態について説明する。本発明に係る工事管理システムは、複数の区画図2の符号A11,...参照を備えた建物同図の符号B参照における工事の進捗状況を区画毎に管理するシステムである。ここで、建物Bとしては、集合住宅や、集合住宅以外の建築物例えば、オフィスビルやホテルなどを挙げることができる。また、区画A11,...とは、壁などにより仕切られた工区例えば、住戸や部屋を意味するものである。そして、本発明に係る工事管理システムは、図1に符号1で例示するものであって、上述の区画A11,...を識別するための情報以下、区画情報とするC1、及び該区画A11,...における工事の進捗状況に関する情報以下、進捗情報とするC2を担持可能である情報担持媒体2を備えている。この情報担持媒体2は、所定の箇所以下、第1の箇所とするD1に搬出可能携行可能な状態で仮置きされている。そして、該第1の箇所D1とは異なる所定の箇所以下、第2の箇所とするD2には、前記情報担持媒体2に担持された情報つまり、前記区画情報C1及び前記進捗情報C2を読み取る情報読取部3が設置されている。そして、この情報読取部3は、前記情報担持媒体2が前記第1の箇所D1から搬出されて該情報読取部3に対向する位置に掲げられた場合に前記区画情報C1及び前記進捗情報C2つまり、前記情報担持媒体2が担持している情報を読み取るように構成されている。さらに、本発明に係る工事管理システム1は、情報読取時刻つまり、前記情報読取部3が前記情報担持媒体2から情報を読み取った時刻についての情報以下、時刻情報とするC3を取得する時刻情報取得部4と、前記情報読取部3及び前記時刻情報取得部4からの情報に基づき、各区画A11,...の工事の進捗状況を前記時刻情報C3に関連付けて整理する情報整理部5と、該情報整理部5が整理した情報を表示する情報表示部6と、を備えている。ところで、上述の区画情報C1とは、例えば205号室206号室というような住戸を識別するための情報であり、上述の進捗情報C2とは、例えば工事が25完了している工事が50完了しているというような情報である。なお、図1及び図3に示す例ではこれらの情報C1,C2はQRコード登録商標を用いて前記情報担持媒体2に担持させているが、もちろんこれに限られるものではなく、QRコード登録商標以外のコードつまり、マトリックス式やスタック式の二次元コードや、バーコード等の一次元コードやその他の手法例えば、磁気による記録を用いても良い。そして、前記情報読取部3には、担持された情報を読み取ることができる装置例えば、QRコードリーダーやバーコードリーダーを適宜用いると良い。また、前記区画情報C1及び前記進捗情報C2をコード等で前記情報担持媒体2に担持させる場合には、それらの情報の内容を視認できるように、前記区画情報C1の内容を示す文字例えば、205号室という文字や前記進捗情報C2の内容を示す文字例えば、進捗25という文字を前記情報担持媒体2に表示しておくと良い。さらに、それらの文字以外に、作業を実施する期間例えば、2010/6/4~9や、作業の内容例えば、クロスや、作業を担当する会社名例えば、○○会社などを表示しておくと良い。なお、コード等ではなく文字を直接読み取ることができる装置を前記情報読取部3に使用した場合には、前記情報担持媒体2には前記区画情報C1や前記進捗情報C2を示す文字のみを表示し、コード等は使用しなくても良い。また、前記情報担持媒体2には紙紙媒体や、紙以外の公知の媒体例えば、樹脂媒体を使用すると良い。ところで、図3に示す情報担持媒体2を使用する場合は、工事の進捗が25になるまでは該情報担持媒体2を前記第1の箇所D1に置いたままとし、工事の進捗が25に達した時点で該情報担持媒体2を前記第2の箇所D2まで搬送して前記情報読取部3による情報読取を行わせると良い。このような使用形態のため、該第1の箇所D1には、25の進捗の情報担持媒体2だけでなく、50の進捗の情報担持媒体275の進捗の情報担持媒体2100の進捗の情報担持媒体2を併せて仮置きしておくと良い。なお、実施する工事には、クロス貼りのように時間が掛かるものから、コンセントのカバー取り付けのように時間が掛からないものまで色々な種類があって、時間が掛かる工事については何の工事が終了したか例えば、25の工事が終了したか、50の工事が終了したか、75の工事が終了したか、工事が完了したかなどの細かな情報を取得したい場合が多く、時間が掛からない工事については工事が終了したかどうかの情報を取得すれば良い場合が多い。そこで、時間の掛かる工事については、図3に示すような、細かな進捗別の情報担持媒体2を用意しておき、時間の掛からない工事については、進捗100つまり、完成の情報担持媒体2を1枚のみ用意しておくと良い一方、図3に示す情報担持媒体2ではなく図4に符号12で示す情報担持媒体を用いても良い。この情報担持媒体12では、進捗情報は1つではなく、0~25~50~75検査可の4つであり、4つの進捗情報C21,C22,...が区画情報C1と共にQRコード登録商標で担持されている。また、この情報担持媒体12には、前記区画情報C1の内容を示す文字例えば、205号室という文字や、作業を実施する日例えば、2012/6/4や、作業の内容例えば、クロスや、作業を担当する会社名例えば、○○会社等の文字を表示しておくと良い。図4に示す情報担持媒体12を用いる場合は、作業者又は職長が毎日情報担持媒体12を第1の箇所D1から第2の箇所D2に搬出し、進捗情報C21,...を選択した上で前記情報読取部3による情報読取を行わせることとなる。したがって、該第1の箇所D1には工事日程分の枚数の情報担持媒体12を用意しておく必要がある。図4に示す情報担持媒体12を用いる場合は、前記情報読取部3による情報読取が毎日行われるので、情報読み取り忘れのチェックが容易となる。一方、上述の時刻情報C3は、年月日及び時分或いは、時分ではなく、午前/午後や朝/夜というような大体の時刻を特定できるもの年月日のみを特定でき時分は特定できないもの何らかの基準日からの経過時刻例えば、着工日からの経過時刻を特定できるものなどを含む概念である。また、上述の時刻情報取得部4としては、前記情報読取部3に付属させたタイマー等を挙げることができる。また一方、上述の情報表示部6としては、モニター例えば、液晶モニターやプリンターを挙げることが出来る。なお、前記情報整理部5が整理した情報がサーバーに保存されるようにしておいて、必要に応じて表示したりできるようにすると良い。本発明によれば、前記情報担持媒体2,12は搬出可能であって前記第1の箇所D1に配置仮置きされており、前記情報読取部3は所定の場所前記第2の箇所D2に設置されている。また、該情報読取部3による情報の読み取りは、該情報読取部3に対向する位置に前記情報担持媒体2,12を掲げさえすれば良く、複雑な操作は不要である。したがって、工事の進捗を管理する専門の要員以外の人例えば、その区画の工事を行う作業者や職長であっても簡単かつ確実にデータ入力を行うことが出来、工事の進捗状況を正確に把握することが可能となる。また、工事の進捗を管理する専門の要員が各区画を頻繁に巡回することは不要となる。ところで、前記情報担持媒体2,12を仮置きする箇所つまり、前記第1の箇所D1や前記情報読取部3を設置する箇所つまり、前記第2の箇所D2は、工事関係者以外の者の立ち入りが禁止されているエリアに設ければ良い。前記第1の箇所D1としては、各区画A11,...の近傍例えば、各住戸のドアの前や、各区画A11,...の内部例えば、各住戸の内部や、作業者が通る経路中を挙げることが出来る。また、前記第2の箇所D2としては、工事管理事務所等を挙げることが出来る。また、上述の工事管理システム1には、工事をした作業者を識別するための情報以下、作業者情報とするC4を前記情報担持媒体2,12に担持させるための作業者情報担持手段図1の符号7参照を設けておくと良い。この作業者情報担持手段7としては、前記作業者情報C4が担持されていて前記情報担持媒体2,12に貼り付けることができるシール図3及び図4の符号7参照や、前記作業者情報C4を捺印できるスタンプ不図示を挙げることが出来る。この作業者情報担持手段7は、各作業者に携帯させるようにしても、或いは、決めた箇所例えば、前記第1の箇所D1に配置するようにしても、どちらでも良い。作業する前区画への入室前又は作業した後区画からの退室後に作業者が前記作業者情報担持手段7を使って前記情報担持媒体2,12に前記作業者情報C4を担持させる例えば、シールを1枚貼り付けるようにすると良い。このように作業者情報C4を担持入力させるようにすると、誰が作業をしたかの情報を管理することができ、作業の質を向上させることができる。一方、上述の工事管理システム1には、図1に例示するように、工事に支障を来すようなトラブル例えば、躯体にひび割れが見つかったというようなトラブルが発生した旨の情報以下、トラブル発生情報とするC5を入力するためのトラブル情報入力手段8を設けておくと良い。そのようにした場合には、トラブル発生の有無の情報を適確に管理することができる。このトラブル情報入力手段としては、図3に符号8で示すようなカードを挙げることができ、前記情報読取部3に該カードを掲げることにより前記トラブル発生情報C5が該情報読取部3に入力されるようにすると良い。また、前記トラブル情報入力手段を、前記トラブル発生情報C5が表示されていて前記情報担持媒体2,12に貼り付けることができるシール不図示や、前記トラブル発生情報C5を捺印できるスタンプ不図示にしておいて、シールを貼ったりスタンプを押したりすることにより前記情報担持媒体2,12にトラブル発生情報C5の入力を行うようにしても良い。この作業者情報担持手段7は、各作業者に携帯させるようにしても、或いは、決めた箇所に配置するようにしても、どちらでも良い。なお、上述のトラブル情報入力手段8は、トラブルが発生した旨の情報のみを入力するようにすると良く、そのトラブルの詳細は、作業者から詳細な報告を受けた担当者がキーボード等を使って任意に入力するようにすると良い。一方、本発明に係る工事管理方法は、複数の区画A11,...を備えた建物Bにおける工事の進捗状況を区画毎に管理する方法であって、少なくとも以下の工程を備えている。すなわち、所定の箇所以下、第1の箇所とするD1に仮置きされてある情報担持媒体2,12であって、区画を識別するための情報以下、区画情報とするC1、及び該区画における工事の進捗状況に関する情報以下、進捗情報とするC2,C21,...を担持している情報担持媒体2,12を該第1の箇所D1から搬出する工程図5のS5参照前記第1の箇所C1と異なる箇所以下、第2の箇所とするD2に設置されている情報読取部3に対向する位置に前記情報担持媒体2,12を掲げることにより、該情報担持媒体2,12に担持された情報を前記情報読取部3に読み取らせる工程図5のS6参照該情報読取部3が前記情報担持媒体2,12から情報を読み取った時刻についての情報以下、時刻情報とするC3を時刻情報取得部4が取得する工程図5のS7参照前記情報読取部3及び前記時刻情報取得部4からの情報C1,C2,,C21,...,C3に基づき、各区画の工事の進捗状況を前記時刻情報C3に関連付けて情報整理部5が整理する工程図5のS8参照該情報整理部5が整理した情報を情報表示部6が表示する工程図5のS9参照本発明によれば、前記情報担持媒体2,12は搬出可能であって前記第1の箇所D1に配置仮置きされており、前記情報読取部3は所定の場所前記第2の箇所D2に設置されている。また、該情報読取部3による情報の読み取りは、該情報読取部3に対向する位置に前記情報担持媒体2,12を掲げさえすれば良く、複雑な操作は不要である。したがって、工事の進捗を管理する専門の要員以外の人例えば、その区画の工事を行う作業者や職長であっても簡単かつ確実にデータ入力を行うことが出来、工事の進捗状況を正確に把握することが可能となる。また、工事の進捗を管理する専門の要員が各区画を頻繁に巡回することは不要となる。なお、工事の進捗がどの程度であるかの判断を実施するようにすると良い。例えば、図3に符号2で例示するような情報担持媒体つまり、進捗別に分けられた情報担持媒体を使用する場合には、工事の進捗がどの程度であって、工事が所定の進捗に達したか否かの判断を、該情報担持媒体2を前記第1の箇所D1から搬出する工程の前に実施し、所定の進捗に達している場合にのみ該情報担持媒体2の搬出を実行すれば良い図5のS4参照。また、図4に符号12で例示するような情報担持媒体つまり、複数の進捗情報を担持している情報担持媒体を使用する場合には、該情報担持媒体12に担持された情報を前記情報読取部3に読み取らせる工程で工事の進捗がどの程度であるかの判断及び選択をし、その選択をした進捗情報を前記情報読取部3に読み取らせるようにすると良い。一方、工事をした作業者を識別するための情報以下、作業者情報とするC4を前記情報担持媒体2,12に担持させる工程図5のS1参照を、該情報担持媒体2,12に担持された情報を前記情報読取部3に読み取らせる前に実施するようにしても良い。そのようにした場合には、誰が作業をしたかの情報を管理することができ、作業の質を向上させることができる。また、工事に支障を来すようなトラブルが発生した旨の情報を前記情報担持媒体2,12又は前記情報読取部3に入力する工程を、該トラブルが発生した場合に実施するようにしても良い図5のS2,S3参照。そのようにした場合には、トラブル発生の有無の情報を適確に管理することができる。なお、図5に例示するような工事管理方法は所定の間隔で好ましくは毎日実施するようにすると良く、該方法は、工事の進捗を管理する専門の要員以外の人例えば、その区画の工事を行う作業者及び/又は職長が実施するようにすると良い。"