データベースに記憶され工程管理ツールにより管理されるプロジェクトの管理データのうち、更新対象となる前記管理データを表形式で表示するために、参照すべきデータ項目を特定する参照データを記憶した参照データ記憶部と、前記工程管理ツールにより更新が制限されている前記データ項目を含む表形式の表示画面を、前記参照データに基づいて表示装置に表示させるデータ表示制御部と、前記表形式の表示画面のデータ項目のうち、入力装置から入力された更新対象となる更新データを受け付けるデータ受付部と、前記データ受付部により受け付けた前記更新データを記憶する更新データ記憶部と、前記データベースにおける前記更新データに関連する関連データを判定する関連データ判定部と、前記更新データ及び前記関連データに基づいて、前記データベースに前記管理データの更新を指示する更新指示部と、を有することを特徴とする工程管理ツールのデータインタフェース装置。前記更新指示部による更新指示の前に、前記更新データの更新を行うか否かを確認する確認画面を、前記表示装置に表示させる確認表示制御部を有することを特徴とする請求項1記載の工程管理ツールのデータインタフェース装置。前記工程管理ツールに、前記参照データに対応する前記管理データを要求する要求部と、前記要求部が要求した前記管理データを取得する取得部と、前記取得部が取得した前記管理データと、前記更新データとを比較して、相違するか否かを判定する比較部と、を有し、前記確認表示制御部は、前記管理データ及びこれと相違する前記更新データとを対比させて前記表示装置に表示させる比較表示制御部を有することを特徴とする請求項2記載の工程管理ツールのデータインタフェース装置。前記更新データの誤りを判定する誤り判定部を有し、前記確認表示制御部は、前記更新データの誤りを前記表示装置に表示させる誤り表示制御部を有することを特徴とする請求項2記載の工程管理ツールのデータインタフェース装置。前記更新データの更新の要否に関する情報を受け付ける要否受付部と、前記要否受付部が受け付けた更新の要否に関する情報に基づいて、前記更新指示部による更新指示の有無を判定する要否判定部と、を有することを特徴とする請求項2記載の工程管理ツールのデータインタフェース装置。コンピュータが、データベースに記憶され工程管理ツールにより管理されるプロジェクトの管理データのうち、更新対象となる前記管理データを表形式で表示するために、参照すべきデータ項目を特定する参照データを記憶する参照データ記憶処理と、前記工程管理ツールにより更新が制限されている前記データ項目を含む表形式の表示画面を、前記参照データに基づいて表示装置に表示させる表示制御処理と、前記表形式の表示画面のデータ項目のうち、入力装置から入力された更新対象となる更新データを受け付けるデータ受付処理と、前記データ受付処理により受け付けた前記更新データを記憶する更新データ記憶処理と、前記データベースにおける前記更新データに関連する関連データを判定する関連データ判定処理と、前記更新データ及び前記関連データに基づいて、前記データベースに前記管理データの更新を指示する更新指示処理と、を有することを特徴とする工程管理ツールのデータインタフェース方法。コンピュータに、データベースに記憶され、工程管理ツールにより管理されるプロジェクトの管理データのうち、更新対象となる前記管理データを表形式で表示するために、参照すべきデータ項目を特定する参照データを記憶する参照データ記憶処理と、前記参照データに基づいて、前記工程管理ツールにより更新が制限されている前記データ項目を含む表形式の表示画面を、表示装置に表示させる表示制御処理と、前記表形式の表示画面のデータ項目のうち、入力装置から入力された更新対象となる更新データを受け付けるデータ受付処理と、前記データ受付処理により受け付けた前記更新データを記憶する更新データ記憶処理と、前記データベースにおける前記更新データに関連する関連データを判定する関連データ判定処理と、前記更新データ及び前記関連データに基づいて、前記データベースに前記管理データの更新を指示する更新指示処理と、を実行させることを特徴とする工程管理ツールのデータインタフェースプログラム。前記コンピュータに、前記更新指示処理による更新指示の前に、前記更新データの更新を行うか否かを確認する確認画面を、前記表示装置に表示させる確認表示制御処理を実行させることを特徴とする請求項7記載の工程管理ツールのデータインタフェースプログラム。前記コンピュータに、前記工程管理ツールに、前記参照データに対応する前記管理データを要求する要求処理と、前記要求処理が要求した前記管理データを取得する取得処理と、前記取得処理が取得した前記管理データと、前記更新データとを比較して、相違するか否かを判定する比較処理と、を実行させ、前記確認表示制御処理は、前記管理データ及びこれと相違する前記更新データとを対比させて表示装置に表示させる比較表示制御処理を含むことを特徴とする請求項8記載の工程管理ツールのデータインタフェースプログラム。前記コンピュータに、前記更新データの誤りを判定する誤り判定処理を実行させ、前記確認表示制御処理は、前記更新データの誤りを表示装置に表示させる誤り表示制御処理を含むことを特徴とする請求項8記載の工程管理ツールのデータインタフェースプログラム。前記コンピュータに、前記更新データの更新の要否に関する情報を受け付ける要否受付処理と、前記要否受付処理により受け付けた更新の要否に関する情報に基づいて、前記更新指示処理による更新指示の有無を判定する要否判定処理と、を実行させることを特徴とする請求項8記載の工程管理ツールのデータインタフェースプログラム。プロジェクトを管理するための管理データを記憶するデータベースと、前記データベースにおける前記管理データに基づいてプロジェクトの工程を管理する工程管理ツールと、前記データベース及び前記工程管理ツールに接続されたデータインタフェース装置と、を有し、前記工程管理ツールは、一部のデータ項目について、前記データインタフェース装置による更新を制限する制限部を有し、前記データインタフェース装置は、前記管理データのうち、更新対象となる前記管理データを表形式で表示するために、参照すべきデータ項目を特定する参照データを記憶した参照データ記憶部と、前記参照データに基づいて、前記制限部により更新が制限されている前記データ項目を含む表形式の表示画面を、表示装置に表示させるデータ表示制御部と、前記表形式の表示画面のうち、更新対象となる前記データ項目の前記更新データを受け付けるデータ受付部と、前記データ受付部により受け付けた前記更新データを記憶する更新データ記憶部と、前記データベースにおける前記更新データに関連する関連データを判定する関連データ判定部と、前記更新データ及び前記関連データに基づいて、前記データベースに前記管理データの更新を指示する更新指示部と、を有することを特徴とする工程管理システム。ところで、上記のような工程管理ツールを利用するために、ユーザは、工程管理ツールが用意する入力用のインタフェース画面に対して、対話形式で管理データを一件ずつ入力して行く必要がある。しかし、工程管理ツールが管理するプロジェクトの規模が大きくなればなるほど、アクティビティの数は増大する。このため、大きなプロジェクトにおいて、日々の入出力データの量は、膨大な数にのぼる。たとえば、大規模プロジェクトでは、アクティビティが数万に達する場合がある。また、作業員の数は非常に多く、皆、多忙を極めている。このような状況で、各作業員が定期的に工程管理ツールにアクセスして、進捗状況の確認、全ての管理データの変更等の作業を行うことは、非現実的である。ここで、各作業員が、自らのパーソナルコンピュータにインストールされた表計算ソフトウェアを用いて、工程管理ツールを介してアクティビティを追加、削除等することも実施されている。つまり、工程管理ツールの外部から、表計算ソフトウェアを用いて、アクティビティリストをインポート及びエクスポートすることも可能である。しかし、各アクティビティに含まれる種々のデータ項目については、工程管理ツールが、外部からの変更に制限を課している場合がある。たとえば、開始実績日、終了実績日、これに従った開始予定日、終了予定日等の日付に関する情報については、頻繁に更新がなされる。そして、日付の変更は、データベースの多岐に亘る箇所に影響を与える。このため、工程管理ツールにおいては、極く一般的な項目については、外部からのデータのインポートを許容しても、日付については、変更できない。このため、かかるデータについては、作業者が、工程管理ツールに直接アクセスして、工程管理ツールが提供する画面から、手作業で入力するしかなかった。工程管理ツールに対する入力作業は、提供される画面に対して、大量のアクティビティおよびその関連情報を一件一件参照して、入力して行く作業が基本となる。このため、表計算ソフトウェアのように、ユーザが入力しやすい操作性が実現されているとはいえず、入力に手間がかかっていた。本発明の実施形態は、上記のような従来技術の問題点を解決するために提案されたものであり、その目的は、工程管理ツールが管理する管理データについて、ユーザが使いやすいインタフェースによって、更新することができる技術を提供することにある。上記のような目的を達成するため、実施形態のデータインタフェース装置は、以下の構成を有することを特徴としている。データベースに記憶され工程管理ツールにより管理されるプロジェクトの管理データのうち、更新対象となる前記管理データを表形式で表示するために、参照すべきデータ項目を特定する参照データを記憶した参照データ記憶部前記工程管理ツールにより更新が制限されている前記データ項目を含む表形式の表示画面を、前記参照データに基づいて表示装置に表示させる表示制御部前記表形式の表示画面のデータ項目のうち、入力装置から入力された更新対象となる更新データを受け付けるデータ受付部前記データ受付部により受け付けた前記更新データを記憶する更新データ記憶部前記データベースにおける前記更新データに関連する関連データを判定する関連データ判定部前記更新データ及び前記関連データに基づいて、前記データベースに前記管理データの更新を指示する更新指示部なお、他の態様として、上記の各部の処理をコンピュータにより実現するための方法及びコンピュータに実行させるプログラムとして捉えることもできる。また、上記装置を含むシステムとして捉えることもできる。以上のような態様では、工程管理ツールが更新を制限している管理データであっても、表示制御部が所望の管理データを表形式で表示させ、更新データ受付部が、更新データを受け付ける。受け付けられた更新データに関連するデータが、関連データ判定部により判定される。更新指示部は、更新データ及び関連データの更新を、工程管理ツールを介さずに、データベースに直接指示する。これにより、ユーザが使いやすい表形式のインタフェースによって、管理データを確実に更新できる。[A.第1の実施形態][1.概要]まず、本実施形態の概要を説明する。本実施形態のインタフェース装置においては、ユーザは、参照データにより指定された項目による表形式の画面を参照して、更新データを入力する。そして、本実施形態は、入力された更新データによる更新を、工程管理ツールを介さずに、管理データを管理するデータベースに直接指示する。これにより、たとえば、工程管理ツールにおいて、日付に関する管理データの更新に制限がある場合であっても、工程管理ツールを介さずに、データベースの管理データを直接更新することが可能となる。このような日付に関する管理データの更新は、データベースの多様な箇所に亘る。本実施形態は、データベースにおける更新データが関連する関連データを判定して、それらも自動的に更新する。[2.構成][2-1.全体構成]次に、本実施形態の全体構成を、図1のブロック図を参照して説明する。本実施形態の工程管理システム1は、データベース100、工程管理ツール210、入力装置220、表示装置230、データインタフェース装置300、入力装置340、表示装置350等により構成されている。データベース100、工程管理ツール210、データインタフェース装置300は、典型的には、サーバ若しくはパーソナルコンピュータにインストールされたソフトウェアにより実現される。つまり、本実施形態は、コンピュータを所定のプログラムで制御することによって実現できる。この場合のプログラムは、コンピュータのハードウェアを物理的に活用することで、以下に説明するような各部の処理を実現するものである。なお、以下の各部の処理を実行する方法、プログラム及びプログラムを記録した記録媒体も、実施形態の一態様である。ただし、ハードウェアで処理する範囲、プログラムを含むソフトウェアで処理する範囲をどのように設定するかは、特定の態様には限定されない。以下、各部の詳細を説明する。[2-2.データベース100]データベース100は、プロジェクトの管理データを格納し、管理する処理部である。このデータベース100は、データ記憶部110、DBMS120等を有している。データ記憶部110は、工程管理ツール210が管理するプロジェクトの管理データが格納された記憶部である。管理データに含まれるデータ項目の一例を、図2及び以下に示す。また、管理データを表形式で表示した一例を、図3に示す。ただし、本実施形態は、これらの項目には限定されない。プロジェクトIDプロジェクトを識別する情報WBS名WBSを識別する情報アクティビティIDアクティビティを識別する情報アクティビティ名同上アクティビティタイプ同上計画開始日計画上の各アクティビティの開始日計画終了日計画上の各アクティビティの終了日実績開始日実際の各アクティビティの開始日実績終了日実際の各アクティビティの終了日計画期間各アクティビティの計画上の所要期間状況各アクティビティの開始終了進行中等の状態進捗率各アクティビティがどの程度進んだかの情報責任部門担当する部門名担当者担当する個人名工数所要人数×所要期間費用作業に必要となる金額先行アクティビティ先行すべきアクティビティID後続アクティビティ後続すべきアクティビティID所要資源作業に必要となる機材等DBMS120は、データ記憶部110に記憶された管理データを管理する処理部である。たとえば、外部からの問合せ処理、データの一貫性の管理、データの機密保護、同時実行制御、障害回復処理等の機能を有している。なお、本実施形態では、データ記憶部110及びこれに記憶されたデータ管理データを含むの集合体とDBMSを含めて、データベース100と呼ぶ。ただし、データ記憶部110及びこれに記憶されたデータの集合体をデータベースと呼び、これを管理するDBMSと区別してもよい。たとえば、工程管理ツール210がDBMSの機能を含み、データベース100がデータ記憶部110及びこれに記憶されたデータの集合体として構成されるような態様も、本実施形態に含まれる。[2-3.工程管理ツール210]工程管理ツール210は、管理データを用いて、プロジェクトの工程管理を行う処理部である。この工程管理ツール210は、基本的には、上記の背景技術で説明した機能を有している。特に、本実施形態の工程管理ツール210は、データ検索部211、データ出力部212、更新部213、制限部214等を有している。データ検索部211は、データインタフェース装置300からの要求に応じて、データベース100から必要な管理データを検索する処理部である。データ出力部212は、データ検索部211が検索した管理データを、データインタフェース装置300へ出力する処理部である。更新部213は、データベース100の管理データを更新する処理部である。制限部214は、管理データの更新に所定の制限を課す処理部である。この制限は、外部たとえば、データインタフェース装置300から更新の指示があっても、特定の管理データについては、更新を許可しない等の制限である。制限が課される管理データの一例は、日付に関する情報である。日付に関する情報は、上記の~に示すように、一部の情報の変更が他の広範な情報に影響を与える。たとえば、実績開始日に変更があった場合には、計画終了日も変更が必要となる。すると、この作業に対してFSの関係にある後続の作業の計画開始日も変更が必要となる。また、たとえば、ある日付の変更により、クリティカルパスにおける最早開始日と最遅開始日も変更が必要となる場合もある。このため、特定の日付に関する情報のみが更新され、これに関連する情報が変更されないことを防止するために、制限部214が情報の変更に制限を課している。[2-4.入力装置220、表示装置230]入力装置220は、工程管理ツール210に必要な情報、処理の選択や指示を入力する構成部である。入力装置220からの入力に応じて、データ検索部211による検索処理、更新部213による更新処理等が行われる。表示装置230は、データベース100に記憶された管理データを、工程管理ツールが提供する表示形式によって、ユーザが認識可能となるように出力する構成部である。なお、この入力装置220及び表示装置230は、たとえば、工程管理ツール210に直接アクセスできる端末等により構成できる。表示装置230に表示された工程管理ツールの表示形式を介して、入力装置220を用いて入力する場合には、上記のような制限部214による制限は課されない。ただし、この場合には、変更する情報及びその関連情報について、表示画面を確認しながら、一件ずつ入力していく必要がある。[2-5.データインタフェース装置300]データインタフェース装置300は、工程管理ツール210の外部から、管理データの参照、更新等を行う処理部である。このデータインタフェース装置300は、記憶部310、データ処理部320等を有している。記憶部310は、データインタフェース装置300に必要な情報を記憶した記憶部である。この記憶部310は、参照データ記憶部311、更新データ記憶部312、管理データ記憶部313、マッピングデータ記憶部314等を有している。参照データ記憶部311は、参照データを記憶した記憶部である。参照データは、更新対象となる管理データを表形式で表示するために、参照すべきデータ項目を特定する情報である。参照データは、表計算ソフトウェア等の画面表示に使用される表形式のデータとして表現される。この参照データの一例を、図4に示す。図4に示したプロジェクトIDは、更新対象とするプロジェクトを特定する情報である。図4では、図3のA列に記載されたプロジェクト名Aproが記載されている。データ開始行は、表形式で表示される何行目以降が、管理データ中のデータ部分であるかを示す情報である。図4では、図3の上から3行目以降がデータ部分であることを示すために、3が記載されている。その他の情報は、更新データを表形式で表示させるためのデータ項目名と、管理データの項目の列記号アルファベットとの対照情報である。すなわち、WBSは、更新対象となるWBSを特定する情報である。図4では、図3のB列がWBS名WBS1であることを示すために、Bが記載されている。アクティビティIDアクティビティ名は、更新対象となるアクティビティを特定する情報である。図4では、図3のC列がアクティビティID、D列がアクティビティ名であることを示すために、それぞれC、Dが記載されている。実績開始日実績終了日状況開始終了進行中進捗率は、更新対象となるデータである。図4では、図3のH列が実績開始日、I列が実績終了日、K列が状況開始終了進行中、L列が進捗率であることを示すために、それぞれH、I、K、Lが記載されている。更新データ記憶部312は、更新データを記憶した記憶部である。更新データは、更新対象となるデータ及びこれを識別するための情報等を含むデータである。この更新データも、表計算ソフトウェア等の画面表示に使用される表形式のデータとして表現される。なお、本実施形態における更新とは、データを追加、削除、変更することを含む広い概念である。このため、既に存在するデータ項目及びその内容を削除、変更する場合も、存在しなかったデータ項目及びその内容を追加する場合も含まれる。更新データの一例を、図5に示す。図中、網掛けの部分が更新対象となるデータに該当する。図5の例では、アクティビティIDがA0010の実績終了日、状況、進捗率、A0020の状況、進捗率、A0030の実績開始日、状況、進捗率が更新対象のデータである。この図5では、たとえば、今回の更新日が2011年2月8日であり、前回の更新日が2011年2月2日であったとする。A0010は前回の更新日より前の2011年1月2日に既に作業を開始しており、A0020は前回の更新日に作業を開始している図3参照。このため、図5においても、実績開始日として、A0010は2011年1月2日、A0020は2011年2月2日が記載され、そのまま維持されている。そして、前回の更新日の後、A0010は2011年2月5日に実際の作業を完了している。このため、今回の更新日においては、A0010は、状況が完了、進捗率が100に更新される。また、今回の更新日において、A0020は、まだ作業は完了しておらず、20しか進んでいない。このため、今回の更新日に、A0020は、状況が未完了、進捗率は20に更新される。さらに、A0030は、今回の更新日に実際の作業を開始し、この日に15進行している。このため、今回の更新日に、A0030は、状況が開始、進捗率は15に更新される。管理データ記憶部313は、工程管理ツール210から取得した管理データを記憶する記憶部である。マッピングデータ記憶部314は、データベース100において、更新データが影響を与える箇所に関するマッピングデータを記憶する記憶部である。このマッピングデータは、データベース100におけるどのデータが、どの記述に関連しているかについてのデータである。マッピングデータは、たとえば、管理者若しくはオペレータが、解析ソフトウェア等を利用して調べた結果を、あらかじめ後述する入力装置340を介して入力しておく。データ処理部320は、データ表示制御部321、データ受付部322、要求部323、取得部324、参照データ解釈部325、更新データ判定部326、関連データ判定部327、更新指示部328等を有している。データ表示制御部321は、参照データ、更新データ、管理データ等を、表計算ソフトウェア等の画面表示に使用される表形式のデータとして、後述する表示装置350に表示させる処理部である。データ受付部322は、後述する入力装置340から入力された参照データ、更新データ、マッピングデータ等を受け付ける処理部である。要求部323は、データ処理部320において必要な管理データを、工程管理ツール210に対して要求する処理部である。取得部324は、工程管理ツール210からの管理データを取得する処理部である。参照データ解釈部325は、参照データ記憶部311に記憶された参照データを解釈して、表示に必要となるデータ項目を識別する処理部である。更新データ判定部326は、更新データ記憶部312に記憶された更新データを識別する処理部である。関連データ判定部327は、マッピングデータ記憶部314に記憶されたマッピングデータに基づいて、データベース100における更新データに関連する関連データを判定する処理部である。関連データは、関連する管理データの場合も、関連する管理データの格納場所のデータの場合も含まれる。更新指示部328は、更新データ及び更新データに関連する記述の更新指示を、データベース100に出力する処理部である。[2-6.入力装置340及び表示装置350]入力装置340は、データインタフェース装置300に必要な情報、処理の選択や指示を入力する構成部である。ユーザは、入力装置340を用いて、参照データ、更新データ、マッピングデータ等を入力することができる。表示装置350は、参照データ、更新データ、マッピングデータ等を、ユーザが認識可能となるように表示する構成部である。なお、表示装置350に表示される情報は、データ表示制御部321によって制御される。[3.作用]以上のような構成を有する本実施形態の作用を説明する。[3-1.準備処理]まず、ユーザは、あらかじめ入力装置340を用いて、参照データを入力する。参照データは、各ユーザが、自ら担当するプロジェクト、アクティビティ等を考慮して、必要なデータ項目が対象となるように入力しておく。入力された参照データは、データ受付部322が受け付けて、参照データ記憶部311が記憶する。そして、ユーザは、入力装置340を用いて、更新データを入力する。入力された更新データは、データ受付部322が受け付けて、更新データ記憶部312が記憶する。この更新データの入力は、たとえば、次のように行われる。まず、ユーザは、定期的に若しくは所望の機会に、入力装置340を用いて、データインタフェース装置300を起動させる。すると、データ表示制御部321が、参照データに記載されたデータ項目に基づいて、表示装置350に表形式の表示画面を表示させる。この表形式の表示画面を参照したユーザは、入力装置340を用いて、更新対象となるデータ項目のデータを入力する。このように入力された更新対象となるデータを含む更新データを、更新データ記憶部312が、表形式で記憶する。なお、この更新データの入力は、次のように行うこともできる。まず、ユーザは、定期的に若しくは所望の機会に、入力装置340を用いて、データインタフェース装置300を起動させる。すると、要求部323が、参照データに基づいて、工程管理ツール210に管理データを要求する。そして、現在の管理データを取得部324が取得する。取得した管理データを、データ表示制御部321が、表示装置350に表形式で表示させる。この表形式の表示画面を参照したユーザは、入力装置340を用いて、更新対象となるデータ項目のデータを入力する。このように入力された更新対象となるデータを含む更新データを、更新データ記憶部312が、表形式で記憶する。[3-2.更新処理]次に、以上のような準備処理を経たデータインタフェース装置320による管理データの更新処理を、図6のフローチャートを参照して説明する。まず、ユーザは、定期的に若しくは所望の機会に、データインタフェース装置320若しくはその更新処理機能を起動させる。すると、参照データ解釈部325が、参照データ記憶部311に記憶された参照データを読み込んでステップ01、更新対象のプロジェクトIDを特定するステップ02。また、更新データ判定部326は、更新データ記憶部312に記憶された更新データを読み込んでステップ03、更新対象となるプロジェクトIDにおけるアクティビティIDを特定するステップ04。関連データ判定部327は、更新データ記憶部312に記憶された更新データ、マッピングデータ記憶部314に記憶されたマッピングデータに基づいて、更新対象となるデータに関連する関連データを判定するステップ05。更新指示部328は、更新されるデータ及びこれに関連するデータの更新を、データベース100に指示するステップ06。更新すべきデータが、まだ残存する場合にはステップ07のNO、更新指示部328は、残りの更新データの更新指示を行うステップ06。全ての更新すべきデータについて、更新指示を出力すると、処理を終了するステップ07のYES。[4.効果]以上のような本実施形態によれば、工程管理ツール210が提供する表示画面による煩雑な入力操作が不要となる。つまり、パーソナルコンピュータの表計算ソフトウェアのように、日頃から、ユーザに馴染みのあるツールを使って、管理データの更新が可能となる。このため、作業の効率が向上し、誤入力を削減できる。また、ユーザ毎に、更新に必要なデータ項目を参照データに登録しておくことができる。このため、ユーザは、自らに必要な情報のみが表示された表形式の画面により、簡単に更新するデータを入力することができる。また、更新されるデータ及びこれに関連するデータも含めて、データベース100の管理データを直接更新するので、データの一貫性が確保される。しかも、データベース100における更新は、最終的には工程管理ツール210にも反映される。[B.第2の実施形態][1.概要]まず、本実施形態の概要を説明する。本実施形態は、基本的には、上記の実施形態と同様の構成を有している。ただし、本実施形態のデータインタフェース装置は、更新データの更新の要否をユーザに確認した上で、更新する機能を有している。[2.構成]次に、本実施形態の全体構成を、図7のブロック図を参照して説明する。本実施形態のデータ処理部320は、上記の実施形態で説明した構成に加えて、比較部329、誤り判定部330、確認表示制御部331、要否受付部332、要否判定部333等を有している。また、記憶部310は、誤り判定基準記憶部315等を有している。比較部329は、更新データと既存の管理データとを比較する処理部である。誤り判定部330は、更新データの誤りを判定する処理部である。この誤りを判定する基準は、誤り判定基準記憶部315に、あらかじめ記憶されている。誤りの判定基準としては、たとえば、以下のものがあるが、本実施形態はこれらには限定されない。対応するデータが管理データに存在しない開始終了の日付が逆転している日付データに矛盾がある日付であるべきデータ項目に漢字が入っている確認表示制御部331は、更新の要否をユーザに確認するための確認表示を、表示装置350に表示させる処理部である。確認表示制御部331は、比較表示制御部331a、誤り表示制御部331b、要否表示制御部331c等を有している。比較表示制御部331aは、更新データと既存の管理データとの比較を示す表示を制御する処理部である。誤り表示制御部331bは、誤りのある箇所の表示を制御する処理部である。要否表示制御部331cは、更新の要否を示す表示を制御する処理部である。要否受付部332は、入力装置340から入力された更新の要否を受付ける処理部である。要否判定部333は、要否受付部332が受け付けた更新の要否に応じて、更新データによる更新の要否を判定する処理部である。[3.作用]以上のような構成を有する本実施形態の作用を説明する。まず、準備処理は、上記の実施形態と同様である。次に、以上のような準備処理を経たデータインタフェース装置300による更新処理を、図8の表示画面例及び図9のフローチャートを参照して説明する。まず、ユーザは、定期的に若しくは所望の機会に、データインタフェース装置300若しくはその更新処理機能を起動させる。すると、上記の実施形態と同様に、参照データの読み込み、プロジェクトIDの特定、更新データの読み込み、アクティビティIDの特定が行われるステップ11~14。次に、要求部323は、更新データの各アクティビティに対応する既存の管理データを、工程管理ツールに要求するステップ15。工程管理ツールのデータ検索部211は、アクティビティIDをキーに、DBMS120を介して管理データを検索する。データ出力部212は、検索した管理データを、データインタフェース装置300に出力する。この管理データを、取得部324が取得するステップ16。取得した管理データを、管理データ記憶部313が記憶するステップ17。比較部329は、アクティビティの各項目毎に、更新データ側の情報と工程管理ツール側の情報とを比較し、差異があるかどうかを判定するステップ18。また、誤り判定部330は、誤り判定基準に基づいて、更新データに誤りがあるかどうかを判定するステップ19。データ表示制御部321は、更新データを、表示装置350に表示させるステップ20。確認表示制御部331は、確認表示を、表示装置350に表示させるステップ21。この確認表示において、比較表示制御部331aは、比較部329が差異があると判定したアクティビティに対して、更新がある旨の表示を行うとともに、差異のあった項目毎にマーキングを表示する。また、比較表示制御部331aは、現在の管理データと更新データの内容をともに表示させる。たとえば、図8では、該当するアクティビティの先頭の列に、更新がある旨の表示として、アスタリスクが表示されている。行頭に何も印のないアクティビティは、比較の結果差異がないため、何の処理も行われないことを示す。比較表示としては、差異のあった項目毎にマーキング▼が表示されるとともに、網掛け表示がなされている。また、比較表示として、差異のあった各項目のセルに対応して、現在の工程管理ツールの管理データがコメントとして表示される。たとえば、現在の管理データが図3のような場合から、図5のように更新する際に、表示されるコメントの例を、図8に示す。前回の更新日、今回の更新日及び更新されるデータは、図5で説明した通りである。まず、A0010は、前回の更新後の2011年2月2日に実際の作業を終了しているので、実績終了日はまだ空欄であった。このため、A0010の実績終了日のコメントは、空欄である。また、A0010の状況は、前回の更新時にはまだ未完了であったため、コメントには、未完了が表示される。A0010の進捗率は、前回の更新時には50であったため、50が表示される。A0020は、前回の更新時に開始状態であったため、状況のコメントには、開始が表示される。A0020の進捗率は、前回の更新時には5であったため、コメントには、5が表示される。A0030は、前回の更新時には実際の作業を開始していなかったため、コメントは空欄である。A0030は、前回の更新時には未開始であったため、状況のコメントには未開始が表示される。A0030の進捗率は、前回の更新時には全く進んでいなかったため、コメントは空欄である。これにより、ユーザは、更新内容と現在の更新前の内容が比較できる。このコメントの表示は、表形式の表示と同時になされてもよい。ただし、カーソルを合わせる、所定位置をクリックする等の入力装置340による所定の表示操作に応じて、コメントが表示されるようにしてもよい。更新内容と現在の内容のどちらをコメントに表示するか、表内に表示するかも自由である。また、誤り判定部330による誤り判定結果に応じて、誤り表示制御部331bは、誤りがある箇所にエラーを表示させる。たとえば、図8では、アクティビティIDA0065で表されるアクティビティは、管理データに存在せず、且つ更新データに計画開始日および計画終了日がない。このため、これらのデータは、工程管理ツールの機能上、反映不可能である。よって、当該アクティビティには、エラーEが表示されている。これにより、更新前にユーザに警告することができる。要否判定部333は、ユーザが、表示画面を介して、入力装置340を用いて、更新の要否を入力するのを待つステップ22のNO。入力装置340から要否の入力があった場合ステップ22のYES、要否判定部333は、そのデータが更新不要であることを判定するステップ23。たとえば、以下のような手法によって、データを更新の対象から外すことができる。更新しないアクティビティについて、先頭のアスタリスクを削除する。アクティビティの中の特定の項目だけを更新しない場合は、その項目のコメントを削除する。なお、更新の要否のための表示は、これらには限定されない。更新が必要なデータ若しくは不要なデータに、チェックを入れるような態様でもよい。更新の要否確認のための表示の制御は、要否表示制御部331cによって行われる。未だ要否を確認できていない更新データがある場合ステップ24のNO、ステップ22、23の処理を繰り返す。全ての更新データを確認できた場合ステップ24のYES、更新対象が確定する。更新対象が確定した後、関連データ判定部327が、確定した更新データ、マッピングデータ記憶部314に記憶されたマッピングデータに基づいて、更新するデータに関連するデータを判定するステップ25。更新指示部328は、更新されるデータ及びこれに関連するデータの更新を、データベース100に指示するステップ26。更新すべきデータが、まだ残存する場合にはステップ27のNO、更新指示部328は、残りの更新データの更新指示を行うステップ26。全ての更新すべきデータについて、更新指示を出力すると、処理を終了するステップ27のYES。[4.効果]本実施の形態によれば、上記の実施形態と同様の効果が得られる。さらに、本実施形態では、確認表示を行った上で、ユーザに更新の要否を確認してから更新するので、データの正確な更新が可能となる。特に、更新対象となるデータと既存の管理データとの比較照合を行い、比較表示を行うので、ユーザは、本当に更新してもよいかの判断が容易となる。また、誤り表示により、ユーザが、誤ったデータで更新することを未然に防止できる。以上により、入力作業の効率が向上し、誤ったデータで更新してしまった後の誤り箇所の特定、再入力にかかる時間を削減できる。[C.他の実施形態]工程管理ツールにより更新に制限を課されているデータは、日付及びこれに関連する管理データが典型的である。しかし、必ずしもこれらのデータには限定されない。たとえば、工程管理ツールに対して、組織体系、プロジェクトの特性、特殊事情等により、特別なデータを追加して管理するニーズがある。このような特殊なデータについても、工程管理ツールで更新に制限を課し、インタフェース側のみで更新可能となるように構成してもよい。入力装置としては、たとえば、キーボード、マウス、タッチパネル表示装置に構成されたものを含む、スイッチ等が考えられる。但し、現在又は将来において利用可能なあらゆる入力装置を含む。また、入力装置には、通信ネットワークからの入力を受け付けるインタフェース等も含まれる。つまり、上記のように、更新データを、他のデータベースから通信ネットワークを介して入力する入力装置も構成可能である。したがって、入力装置を介して、外部のデータベースからデータを入力してもよい。つまり、既に、他のシステムのデータベースにより管理されており、更新データとして活用できるデータが存在する場合には、これを更新データとして入力装置から入力することができる。これにより、手操作入力の手間を省き、入力効率の向上を図ることができる。表示装置についても、現在又は将来において利用可能なあらゆる出力装置を含む。たとえば、プリンタ等も表示装置に含まれる。データベース、工程管理ツール、データインタフェース装置、入力装置、表示装置等は、共通のコンピュータにおいて実現してもよいし、通信ネットワークで接続された複数のコンピュータによって実現してもよい。たとえば、入力装置、表示装置を、端末で実現してもよい。データベースと工程管理ツールを、共通のサーバによって実現してもよい。データインタフェース装置、入力装置、表示装置を、各作業者のパーソナルコンピュータにおいて実現してもよい。データ処理部と記憶部を、別々に構成してもよい。データ処理部の各部を複数のコンピュータに分散して構成してもよい。記憶部を、分散した記憶媒体によって実現してもよい。記憶部は、典型的には、内蔵された若しくは外部接続された各種メモリ、ハードディスク、光ディスク等により構成できるが、現在又は将来において利用可能なあらゆる記憶媒体を利用可能である。演算に用いるレジスタ等も、記憶部として捉えることができる。すでに情報が記憶された記憶媒体を、読み取り装置に装着することにより、記憶内容を各種の処理に利用可能となる態様でもよい。記憶の態様も、長時間記憶が保持される態様のみならず、処理のために一時的に記憶され、短時間で消去若しくは更新される態様も含まれる。通信ネットワークは、情報の送受信が可能な伝送路を広く含む。伝送路としては、有線若しくは無線のあらゆる伝送媒体を適用可能であり、どのようなLANやWANを経由するかは問わない。通信プロトコルについても、現在又は将来において利用可能なあらゆるものを適用可能である。本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。