工事依頼者からの依頼に基づく工事に伴う作業の終了により、工事現場において作成された作業日報をデジタルデータ化するデジタルデータ化手段と、前記デジタルデータ化手段によりデジタルデータ化された作業日報データを、無線通信により送信する無線通信手段と、前記無線通信手段と無線通信により接続され、前記無線通信手段から送信された前記作業日報データが入力することにより、前記作業日報の記載内容に対応して設定した条件による判定に基づき、前記作業日報データから前記工事依頼者と取り決めた約定工程に対応した約定工程データへと変換する約定工程変換処理を行って、前記約定工程データに基づく工事完了報告を作成し、工事完了報告データを出力する情報配信サーバとを有する工事完了報告システム。前記約定工程は、前記工事依頼者である電気通信事業者によって提供される通信回線の加入者宅における設備工事に関する、前記工事依頼者が定めた内容に応じて行われる加入者宅毎の個別の工程である請求項1に記載の工事完了報告システム。しかしながら、電気通信事業者工事依頼者からの依頼により、通信建設会社工事請負者が請け負って行われる宅内工事の場合、作業日報を基にその日に実施した作業内容を、電気通信事業者と予め取り決めた約定工程に振り分けて、約定工程に対応した出力データを作成する必要があった。つまり、作業終了後、通信建設会社の事務所に戻った作業班は、事務所のデスク要員に作業日報を渡し、作業日報を渡されたデスク要員は、作業日報を基にその日に実施した作業内容を予め取り決めた約定工程に振り分けて、約定工程に対応した出力データを作成し、作成した出力データを電気通信事業者へ送信する。これにより、工事請負者である通信建設会社から工事依頼者である電気通信事業者へ、宅内工事に伴う作業に関する種々の情報、即ち、使用材料や約定工程等を説明する工事完了報告が行われる。従って、事務所のデスク要員は、作業班が作業を終えて事務所に戻ってくるまで、約定工程に対応した出力データを作成することができないので、作業日報に基づき工事完了報告を作成するための作成効率が悪かった。また、一つの事務所が担当する宅内工事が相当数になることから、日々の工事完了報告を行う処理の迅速化も求められていた。この発明の目的は、作業日報に基づき工事完了報告を作成するための作成効率を高めると共に、日々の工事完了報告を行う処理の迅速化を図ることができる工事完了報告システムを提供することである。上記目的を達成するため、この発明に係る工事完了報告システムは、工事依頼者からの依頼に基づく工事に伴う作業の終了により、工事現場において作成された作業日報をデジタルデータ化するデジタルデータ化手段と、前記デジタルデータ化手段によりデジタルデータ化された作業日報データを、無線通信により送信する無線通信手段と、前記無線通信手段と無線通信により接続され、前記無線通信手段から送信された前記作業日報データが入力することにより、前記作業日報の記載内容に対応して設定した条件による判定に基づき、前記作業日報データから前記工事依頼者と取り決めた約定工程に対応した約定工程データへと変換する約定工程変換処理を行って、前記約定工程データに基づく工事完了報告を作成し、工事完了報告データを出力する情報配信サーバとを有している。また、この発明の他の態様に係る工事完了報告システムは、前記約定工程が、前記工事依頼者である電気通信事業者によって提供される通信回線の加入者宅における設備工事に関する、前記工事依頼者が定めた内容に応じて行われる加入者宅毎の個別の工程である。この発明に係る工事完了報告システムによれば、宅内工事の依頼から宅内工事に伴う作業を終了した後に行う工事完了報告までの一連の処理が、日報記録紙Pのチェック欄フィールドに数字やレ点等のマークを記入するのみで、その後、自動的に行われるので、作業日報に基づき工事完了報告を作成するための作成効率を高めると共に、日々の工事完了報告を行う処理スピードの迅速化を図ることができる。また、この発明の他の態様に係る工事完了報告システムによれば、作業日報のデジタルデータ化が、赤外線カメラを搭載したデジタルペンを用いてマーク及びドットパターンを読み取り、マークをドットパターンにより意味付けされたデジタルデータとすることにより行われるので、簡単な操作で、迅速、且つ、正確に作業日報のデジタルデータ化を行うことができる。また、この発明の他の態様に係る工事完了報告システムによれば、工事依頼者である電気通信事業者によって提供される通信回線の加入者宅における設備工事に関する、工事依頼者が定めた内容に応じて行われる加入者宅毎の個別の工程である約定工程においても、作業日報に基づき工事完了報告を作成するための作成効率を高めると共に、日々の工事完了報告を行う処理スピードの迅速化を図ることができる。以下、この発明を実施するための形態について図面を参照して説明する。図1は、この発明の一実施の形態に係る工事完了報告システムの構成を模式的に示すブロック図である。図1に示すように、工事完了報告システム10は、情報配信サーバ11、日報記録紙印刷手段12、デジタルデータ化手段13、及び無線通信手段14を有しており、この工事完了報告システム10により、工事請負者が、工事依頼者からの指示に基づく工事に伴う作業を行った際に、作業の終了により作業日報を作成して工事完了報告を行う。以下の説明は、工事依頼者が電気通信事業者であり、工事請負者が通信建設会社であって、電気通信事業者によって提供される通信回線の加入者からの注文に基づく、ケーブル等の通信設備や電話機等の加入者設備を整備する工事以下宅内工事というが、通信建設会社に委託されて行われる場合を、一例として行う。宅内工事は、工事を請け負った通信建設会社により、電気通信事業者が定めた標準単価や作業内容に応じた個別工程以下約定工程というの適用範囲等を記した共通仕様書及び工程説明書に基づいて実施される。なお、工事依頼者と工事請負者については、電気通信事業者と通信建設会社に限るものではなく、委託される工事も宅内工事に限るものではない。情報配信サーバ11は、工事請負者である通信建設会社に備えられて、工事依頼者である電気通信事業者の施工管理システム15に接続されると共に、無線通信手段14と無線通信により接続することができ、施工管理システム15との間で、電気通信事業者からの宅内工事依頼であるオーダ情報aの取得、及び工事完了報告を含むその日の作業についての報告である日締送信bを行う。この情報配信サーバ11は、宅内工事に伴う作業の終了後に約定工程変換処理を行う約定工程変換部11aを有している。約定工程変換処理は、宅内工事に伴う作業の終了後に無線通信手段14から送信された作業日報データが入力することにより、作業日報の記載内容に対応して設定した条件による判定に基づき、作業日報データから工事依頼者と取り決めた約定工程に対応した約定工程データへと変換する処理である。約定工程変換処理を行うことで、約定工程データに基づく、宅内工事に伴う作業における使用材料や約定工程等を記録した工事完了報告を作成し、工事完了報告データを出力する。この工事完了報告データに基づき日締送信bが行われる。日報記録紙印刷手段12は、情報配信サーバ11に接続されており、オーダ情報aを取得した情報配信サーバ11から、オーダ情報aに基づき仕分けされた宅内工事データが入力することにより、宅内工事を実施する複数の作業班にそれぞれが担当する宅内工事に対応する日報記録紙Pを出力する。出力された日報記録紙Pには、宅内工事に関する各種チェック項目欄と、それぞれのチェック項目毎に数字やレ点等のマークを記載するチェック欄フィールドが設けられている。そして、作業班毎に、担当する宅内工事に応じて、必要なチェック項目のチェック欄にチェック内容に対応するマークを記載することにより、宅内工事に伴う作業について報告する作業日報を作成することができる。デジタルデータ化手段13は、宅内工事に伴う作業の終了時に工事現場において、日報記録紙Pを用いて作成された作業日報の各種情報を、デジタルデータ化して作業日報データとする。ここで、作業日報のデジタルデータ化について説明する。作業日報のデジタルデータ化は、作業日報を、チェック欄フィールドの全てに特殊なドットパターンが印刷された専用用紙である日報記録紙Pを用いて、必要なチェック項目のチェック欄にマークを記載することにより作成し、記載されたマーク及びドットパターンを一体的に読み取り、マークをドットパターンにより意味付けされたデジタルデータとすることにより行われる。この作業日報のデジタルデータ化は、例えば、アノト社AnotoGroupABが開発したデジタルペンシステムを用いることで実現することができる。デジタルペンシステムは、ペンで紙に書いた文字やイラストを、デジタルペンとデジタルペーパを用いることで、スキャンなどのプロセスなしでそのままデジタル化を可能とするものである。具体的には、赤外線カメラを搭載したデジタルペン13a図1参照が、日報記録紙Pであるデジタルぺーパアノト用紙に印刷された特殊なドットパターンアノトパターンを読み取り、読み取ったデジタルペンの軌跡をデジタル化することで行われる。無線通信手段14は、情報配信サーバ11との間で無線通信することができる、例えば、携帯電話であり、デジタルデータ化手段13によりデジタルデータ化された作業日報データを、作業日報を作成した工事現場から情報配信サーバ11へ、無線通信により送信する。なお、作業日報のデジタルデータ化に際しては、上述したデジタルペンシステムを用いる他、通信機能を備えたタッチパネル方式の携帯端末装置、例えば、所謂、スマートフォン等を用いても、同様に行うことができる。通信機能を備えたタッチパネル方式の携帯端末装置を用いる場合、画面上に日報記録紙Pに相当する記録面を表示させ、その記録面の必要なチェック項目のチェック欄においてタッチ選択操作することにより、作業日報を作成することができる。作成後、データ送信操作を行うことで、作成した作業日報のデジタルデータは、作業日報を作成した工事現場から情報配信サーバ11へ送信される。このように、通信機能を備えたタッチパネル方式の携帯端末装置を用いれば、この装置に、日報記録紙Pに相当する記録面を表示させる機能を備えることにより、日報記録紙印刷手段12、デジタルデータ化手段13及び無線通信手段14を必要としないので、日報記録紙Pを無くして工事完了報告システム10を簡素化することができ、処理の迅速化と共にコスト低減が可能になる。次に、この発明に係る工事完了報告システム10により、電気通信事業者からの依頼に基づく宅内工事に伴う作業を終了した後に行う、通信建設会社から電気通信事業者への工事完了報告について説明する。図2は、宅内工事の依頼から宅内工事に伴う作業を終了した後に行う工事完了報告までの一連の流れを、作業手順に沿って示す説明図である。図2に示すように、先ず、工事請負者である通信建設会社は、情報配信サーバ11を介して、工事依頼者である電気通信事業者の施工管理システム15から、宅内工事依頼であるオーダ情報aを取得するステップS101。オーダ情報aの取得は、工事日を入力することにより行われ、情報配信サーバ11は、入力した工事日の宅内工事依頼内容を受信して、依頼された宅内工事に関する各種情報を出力し、データベースに保存する。情報配信サーバ11から出力される項目は、例えば、工事日、顧客管理番号、顧客電話番号、収容局、契約者、設置場所、注文種類、工事時間帯、柱名、柱番号、ビル名、線番、記事欄、その他である。オーダ情報aを取得すると、情報配信サーバ11は、オーダ情報aに基づき、依頼された宅内工事を工事内容に応じて仕分けするステップS102。情報配信サーバ11に、宅内工事依頼内容として出力された各項目を入力すると、注文種類、工事時間帯、設置場所等の各条件に応じて作業を実施する作業班が決定され、オーダ情報aに基づき仕分けされた宅内工事データとして出力される。ここで、注文種類とは、光マンションタイプ新設撤去、光戸建てタイプ新設撤去、ADSLAsymmetricDigitalSubscriberLine新設撤去、アナログ電話、PBXPrivateBrancheXchange、専用線等である。仕分けが行われた後、情報配信サーバ11からは、例えば、工事日、作業班、工事順番、工事時間帯、契約者、設置場所、その他の各項目が出力される。宅内工事データを入力した日報記録紙印刷手段12により、日報記録紙Pを印刷するステップS103。日報記録紙印刷手段12に、宅内工事データに基づき、工事日、注文種類例えば、戸建て、マンション、メタルケーブルを入力すると、作業班毎に仕分けした工事日当日の宅内工事に関する依頼内容が注文種類毎に印刷された、日報記録紙Pであるデジタルぺーパアノト用紙が出力される。日報記録紙Pを出力した後、各作業班に、担当する宅内工事に関する資料を配布するステップS104。配布される資料は、作業班毎に仕分けした工事当日の宅内工事依頼一覧表、宅内工事に関する図面心線接続図、概略図、心線対照簿等、日報記録紙Pである。ここで、心線接続図は、光ケーブルの接続状況を示すものであり、概略図は、電柱電気通信事業者単独柱電気通信事業者共架柱、突き出し、支線、支柱、架渉のケーブル種類心線数、接続端子かん等の設備状況を示すものであり、心線対照簿は、電気通信事業者局から送り出されたケーブルの接続先通信回線の加入者への接続状況を示すものである。配布される資料を受け取った各作業班は、それぞれが担当する宅内工事現場に赴き、依頼された宅内工事に伴う作業を行い、作業終了後、工事現場で、終了した作業について作業日報を作成すると共に作成した作業日報を通信建設会社の事務所へ提出するステップS105。作業日報の作成は、作業班が作業を終えた工事一件毎に、現場訪問時間、作業終了時間、使用物品、接続箇所、接続方法、配線長等について、持参した日報記録紙Pのチェック欄フィールドに数字やレ点等のマークを記入することにより行われる。作業日報の作成後、日報記録紙Pに記載されたマーク及びドットパターンを、赤外線カメラを搭載したデジタルペン13a図1参照で読み取ることにより、作業日報の各種情報がデジタルデータ化処理される。デジタルデータ化された作業日報データは、デジタルペン13aでの読み取りに伴って、無線通信手段14を介した無線通信により、作業日報を作成した工事現場から情報配信サーバ11へ送信される。これにより、作業日報データは、工事現場から通信建設会社へ転送され、作業情報配信サーバ11を介してデータベースに保存される。無線通信手段14として、例えば、ブルートゥースBluetooth登録商標機能付き携帯端末を用いることにより、デジタルペン13aから携帯端末へ作業日報データを無線送信することができる。なお、作業日報データの情報配信サーバ11への送信は、工事現場から行う場合に限るものではなく、情報配信サーバ11が備えられている通信建設会社の事務所に戻った後に、情報配信サーバ11へUSBUniversalSerialBus接続されたクレードルを介して送信しても良い。作業日報が提出されると、通信建設会社において、情報配信サーバ11から作業日報を出力するステップS106。情報配信サーバ11から出力されるのは、宅内工事の依頼者である電気通信事業者へ提出するための紙ベースの作業日報と、記載内容をチェックするための作業日報である。出力された作業日報には、顧客管理番号、工事現場訪問時間、作業終了時間、使用物品、接続箇所、接続方法、配線長等が記載されている。出力されたチェック用の作業日報により、記載内容のチェックが行われるステップS107。チェック用の作業日報の記載内容のチェックは、通信建設会社の事務所に戻った作業班により行われ、日報記録紙Pのチェック欄フィールドについて、情報の入力間違い等が無いかが確認される。作業日報の記載内容のチェック後、記載内容について約定工程への自動変換を行うステップS108。約定工程への自動変換は、情報配信サーバ11の約定工程変換部11aによる、日報記録紙Pに設定された入力フォームにおけるフィールドの内容フィールドが空白、空白でないかを、条件設定シートに基づき判定する条件判定によって行われる。条件設定シートには、作業グループ、作業コード、作業コード優先度、作業内容、フィールド名、四則演算-×÷による判定演算式、判定値等が、判定条件として設定されている。この条件判定には、単一判定と複合判定があり、単一判定においては、テキストフィールド例えば[Text176]が空白以外即ち、文字、数値、或いはチェックフィールド例えば[Check047]が空白以外即ち、レ点である、という条件、複合判定においては、テキストフィールド例えば[Text225]テキストフィールド例えば[Text227]>0、且つ、チェックフィールド例えば[Check047]=1の条件、を満たせば、対応する約定工程コードXXXを適用する。次に、約定工程への変換について、具体例をもとに説明する。図3は、約定工程への変換の具体例その一の説明図であり、図4は、約定工程への変換の具体例その二の説明図であり、図5は、約定工程への変換の具体例その三の説明図である。図3に示すように、フィールドナンバーFIELDNMの欄について、1以上の数値が記載されたかの条件判定を行い、条件が満たされた場合、工程のRT-A300SE[新設]93106を採用する。図4に示すように、フィールドナンバーFIELDNMの欄について、どこかに数値が記載されたか及びチェックが記載されたかの条件判定を行い、全ての条件が満たされた場合、作業コード優先度に従い、工程の光架渉屋外線1SM[新設]92049を採用する。なお、この例では、テキストフィールドにおいて、判定演算式が四則演算-×÷の内の場合が示されている。図5に示すように、フィールドナンバーFIELDNMの欄について、1以上の数値が記載されたか、チェックが記載されたか、及びどこかにチェックが記載されたかの条件判定を行い、全ての条件が満たされた場合、工程の9222021DEC2SMメカスプコガタを採用する。なお、この例では、チェックフィールドにおいて、判定演算式が四則演算-×÷の内の場合が示されている。約定工程への自動変換を行った後、変換した情報による工事完了報告を自動的に作成するステップS109。そして、工事請負者である通信建設会社は、情報配信サーバ11を介して、工事依頼者である電気通信事業者の施工管理システム15へ、作成した工事完了報告に基づく日締送信bを行うステップS110。日締送信bは、工事完了報告に基づいて作成される、工程物品、誘導員、工事料金、商品料金、事故付きオーダ等を記載した工事完了データである。ここで、工程物品には、約定工程、数量、作業班名が、誘導員には、交通誘導員、使用したガードマンの人数が、工事料金には顧客への初期工事料金が、商品料金には顧客買取商品の料金が、事故付きオーダには、顧客都合又は作業上の不都合による工事中止があった場合にその旨が、それぞれ記載されている。この工事完了データは、情報配信サーバ11に、工事日、顧客管理番号を入力することにより、工程コード、工程名、工程数量、作業班、物品コード、物品名、物品数量、その他として出力される。日締送信bを行った後、処理を終了する。上述した、この発明に係る工事完了報告システムにより、宅内工事の依頼から宅内工事に伴う作業を終了した後に行う工事完了報告までの一連の処理が、日報記録紙Pのチェック欄フィールドに数字やレ点等のマークを記入するのみで、その後、自動的に行われるので、作業日報に基づき工事完了報告を作成するための作成効率を高めると共に、日々の工事完了報告を行う処理スピードの迅速化を図ることができる。加えて、工事完了報告に係る一連の処理を手作業で行う場合に避け難いヒューマンエラーを回避することができる。これは、特に、煩雑な処理を必要とする約定工程への変換に際して効果的であり、従来必要としていたデスクワークも大幅に削減することができるので、工事完了を報告するために必要とする作業時間を大幅に短縮することができる。また、作業日報のデジタルデータ化が、赤外線カメラを搭載したデジタルペン13aを用いてマーク及びドットパターンを読み取り、マークをドットパターンにより意味付けされたデジタルデータとすることにより行われるので、簡単な操作で、迅速、且つ、正確に作業日報のデジタルデータ化を行うことができる。更に、工事依頼者である電気通信事業者によって提供される通信回線の加入者宅における設備工事に関する、工事依頼者が定めた内容に応じて行われる加入者宅毎の個別の工程である約定工程においても、作業日報に基づき工事完了報告を作成するための作成効率を高めると共に、日々の工事完了報告を行う処理スピードの迅速化を図ることができる。その上、工事依頼者である電気通信事業者と取り決めた約定工程は、1年間に3回程の更改があり、更改に際しては、更改内容を取り込むための工程の取り方が煩雑であることから工程誤りミスを頻繁に発生していたが、算出判定ルールを独立して外部に持つことで、更改内容を取り込むことが算出判定ルールのみの修正で容易に可能になる。