"積算対象である建設工事に必要な資材に関する費用データを、設定された工事単位に関連付けて保存する費用管理部と、この費用管理部に通信回線を介してアクセス可能であり、前記積算対象を発注する発注者に設置された第1入出力装置と、前記費用管理部に前記通信回線を介してアクセス可能であり、前記積算対象の発注を受ける受注者に設置された第2入出力装置と、を備え、前記費用管理部は、前記費用データを保存する保存部を備え、前記第1入出力装置は、前記工事単位ごとに設定されて前記費用データを記入するための発注明細画面を表示するとともに、前記第1入出力装置により前記発注明細画面の記入欄に記入された前記発注者が発注する前記費用データである発注費用データを、前記通信回線を介して前記保存部に保存する第1の費用データ保存処理を行なう第1の記入制御部を備え、前記第2入出力装置は、前記費用管理部にアクセスして、前記発注明細画面を表示させて前記発注費用データを表示する発注表示処理と、前記発注に応答して決定された前記費用データであって前記資材の金額、納品予定日を含む応答費用データを前記納品予定日が確定された時点で記入するための記入欄を有した前記発注明細画面において前記記入欄に前記応答費用データが記入された際に、前記応答費用データを前記保存部に保存させる第2の費用データ保存処理を実行する第2の記入制御部を備え、前記第1入出力装置は、前記保存部に保存された前記応答費用データの金額を、前記工事単位に関連付けて積算して表示する費用積算部を備えていることを特徴とする積算システム。前記受注者は、前記資材調達のために資材販売業者に発注する問屋であり、前記費用管理部は、前記費用データを、前記工事単位としての1軒の邸ごとに関連付けて保存し、前記費用積算部は、前記保存部に保存された納品数量および納品価格を含む応答費用データを前記邸に関連付けて積算して表示することを特徴とする請求項1に記載の積算システム。前記第1入出力装置は、顧客との契約のためにシステム外で作成された工事見積書に記載された前記費用データを、前記発注明細画面の前記記入欄に前記発注費用データとして変換して入力する変換部を備えていることを特徴とする請求項2に記載の積算システム。前記第1入出力装置の制御部は、前記発注者が前記第2入出力装置により記入された前記応答費用データが適正であると判断したことを受けて、前記第2入出力装置に向けて納品を許可することを伝える承認処理を実行することを特徴とする請求項2または請求項3に記載の積算システム。前記第1の記入制御部は、施工業者および工期の記入欄を有した工程管理画面を表示するとともに、この工程管理画面に記入された前記施工業者および前記工期を、前記保存部に保存する処理を実行することを特徴とする請求項2~請求項4のいずれか1項に記載の積算システム。ところで、建物の外構工事を請け負った工事管理会社は、必要な資材を問屋受注者などから購入する。外構工事などの場合、資材の種類が雑多であり、資材の種類ごとに複数の問屋から購入する場合が多い。また、資材の単価は時価で変化するし、工事現場の状況によって数量が変動することが多い。通常、住宅建築に伴う外構工事は、依頼者に住宅を引き渡す時点で、邸の締めを行い、工事費用原価を算出する。異なる受注者から、単価や数量などに変動要素のある製品を購入した場合の、邸の締めまでの流れは次のようである。1発注者が、受注者に発注する。2受注者が、発注者に発注に対する見積もりを提出する。3発注者が、見積もりを承諾して受注者に納品を依頼する。4受注者は、発注者の指定場所に資材を納品する。5受注者が発注者に請求する。受注者ごとに、並行して上記の処理が行われた後、6発注者は、各受注者からの請求書の請求金額を積算して、邸の締めとする。経理上は、納品後、直ちに請求されることが好ましいが、各受注者においては、各月ごとの月締めを経過してから、一括して請求書を発行することが習慣化していることから、納品から請求までに長い場合は、1ヶ月以上の遅れが生じることがあった。よって、上記6の邸の締めを行った後に、上記5の請求書が送付されることがある。このような場合、上記6で求めた積算値には、この遅れて送付された請求書の金額は積算されておらず、邸の原価を正しく積算できない。さらに、工事開始後に工事内容が変更となり、追加資材が必要になった場合などには、請求書の数が増えて、上記の問題がさらに複雑になっていた。しかも、発注者は、受け取った請求書の内容を、積算のための自社側のシステムに転記しなければならず、これ手間を要していた。加えて、転記する際に転記ミスが生じ、積算値に間違いが生じるおそれもあった。本発明は、上述の課題を解決することを目的とするものであり、入力の手間を削減できかつ建設工事にかかる費用を正確に積算可能な積算システムを提供することを目的としている。上記目的を達成するために、請求項1に係る発明は、積算対象である建設工事に必要な資材に関する費用データを、設定された工事単位に関連付けて保存する費用管理部と、この費用管理部に通信回線を介してアクセス可能であり、前記積算対象を発注する発注者に設置された第1入出力装置と、前記費用管理部に前記通信回線を介してアクセス可能であり、前記積算対象の発注を受ける受注者に設置された第2入出力装置と、を備え、前記費用管理部は、前記費用データを保存する保存部を備え、前記第1入出力装置は、前記工事単位ごとに設定されて前記費用データを記入するための発注明細画面を表示するとともに、前記第1入出力装置により前記発注明細画面の記入欄に記入された前記発注者が発注する前記費用データである発注費用データを、前記通信回線を介して前記保存部に保存する第1の費用データ保存処理を行なう第1の記入制御部を備え、前記第2入出力装置は、前記費用管理部にアクセスして、前記発注明細画面を表示させて前記発注費用データを表示する発注表示処理と、前記発注に応答して決定された前記費用データであって前記資材の金額、納品予定日を含む応答費用データを前記納品予定日が確定された時点で記入するための記入欄を有した前記発注明細画面において前記記入欄に前記応答費用データが記入された際に、前記応答費用データを前記保存部に保存させる第2の費用データ保存処理を実行する第2の記入制御部を備え、前記第1入出力装置は、前記保存部に保存された前記応答費用データの金額を、前記工事単位に関連付けて積算して表示する費用積算部を備えていることを特徴とする積算システムとした。また、請求項2に係る発明は、請求項1に記載の積算システムにおいて、前記受注者は、前記資材調達のために資材販売業者に発注する問屋であり、前記費用管理部は、前記費用データを、前記工事単位としての1軒の邸ごとに関連付けて保存し、前記費用積算部は、前記保存部に保存された納品数量および納品価格を含む応答費用データを前記邸に関連付けて積算して表示することを特徴とする請求項1に記載の積算システムとした。また、請求項3に係る発明は、請求項2に記載の積算システムにおいて、前記第1入出力装置は、顧客との契約のためにシステム外で作成された工事見積書に記載された前記費用データを、前記発注明細画面の前記記入欄に前記発注費用データとして変換して入力する変換部を備えていることを特徴とする積算システムとした。また、請求項4に係る発明は、請求項2または請求項3に記載の積算システムにおいて、前記第1入出力装置の制御部は、前記発注者が前記第2入出力装置により記入された前記応答費用データが適正であると判断したことを受けて、前記第2入出力装置に向けて納品を許可することを伝える承認処理を実行することを特徴とする積算システムとした。また、請求項5に係る発明は、請求項2~請求項4のいずれか1項に記載の積算システムにおいて、前記第1の記入制御部は、施工業者および工期の記入欄を有した工程管理画面を表示するとともに、この工程管理画面に記入された前記施工業者および前記工期を、前記保存部に保存する処理を実行することを特徴とする積算システムとした。本願発明では、発注者側に第1入出力装置を設置する一方で、受注者側に第2入出力装置を設置する。そして、第1入出力装置を用いて受注者第2入出力装置に発注を行う。また、受注者は、第2入出力装置により発注を受けたことを知ると、この発注に応答して決定された金額、納品予定日を含む応答費用データを、第2入出力装置を用いて、納品予定日が確定された時点で記入するための記入欄に記入する。その後、発注者が費用データの積算を行う際には、第1入出力装置の費用積算部を用いて、受注者により入力されて保存部に保存された応答費用データを積算する。このように、本発明では、積算に用いる応答費用データは、受注者が、納品日が確定された時点で入力した応答費用データを用いるようにしたため、発注者側で入力する手間が不要であり、かつ、転記ミスも生じない。また、応答費用データの入力は、納品日が確定された時点で受注者が行うことで、請求書の発行よりも前の時点で、予測値ではない正確な値の入力が可能であり、従来のように請求書が届いてから発注者が入力する場合と比較して、積算の際の計上漏れの発生の可能性が低くなり、その分、正確な積算が可能となる。請求項2に記載の発明では、住宅建築の外構工事では、資材の種類が多岐に渡り、その納品の時期や、請求書の発行の時期が資材の種類により異なる可能性が高い。それに対し、請求項2に係る発明では、第2入出力装置を、受注者としての問屋に設置することで、問屋が正確な資材の応答費用データを入力することになる。したがって、上述した発注側の入力の手間の削減、転記ミスや計上漏れのない正確な費用の積算効果がより顕著となる。さらに、請求項3に係る発明は、工事を行う前に顧客との契約のためにシステム外で作成された工事見積書の費用データを、変換部により変換して、発注明細画面の記入欄に自動的に記入することができる。したがって、工事見積書からの発注明細画面への転記入力の手間を省くことができるとともに、正確な変換が可能となる。また、請求項4に係る発明は、受注者が第2入出力装置を用いて記入した応答費用データが適正であるか否かを、発注側で適正か否か判定し、適正である場合は、第1入出力装置から第2入出力装置へ向けて、納品を許可する承認処理を実行するようにしたため、発注者の外部の受注者が、積算の元となる応答費用データを入力するシステムにもかかわらず、不適正な価格が入力されるのを防止できる。また、請求項5に係る発明は、工程管理画面により、施工業者と工事期間とを管理できるため、同じ工期に、同一の施工業者に間違えて発注する不具合を防止できる。以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照しながら説明する。実施の形態1実施の形態1の積算システムは、図1に示すように、発注者Orすなわち住宅建築販売業会社の外構工事部門に設置された第1入出力装置21と、受注者TYすなわち外構工事に用いる資材の問屋に設置された第2入出力装置22と、資材に関する費用データを保存するサーバ30と、これらを接続する通信回線10とを備えており、両入出力装置21,22は、それぞれ、サーバ30へアクセス可能となっている。各入出力装置21,22は、本実施の形態1では、いわゆるパーソナルコンピュータが用いられており、それぞれ、キーボード21k,22kなどの入力手段からの信号を入力する入力部211,221と、視覚的な出力のためのモニタ21m,22mや音出力を行うオーディオ装置や通信回線10に対して送受信を行う出力部212,222と、入力部211,221からの入力に基づいて処理を行って出力部から出力を行う制御部213,223とを備えている。また、第1入出力装置21の制御部213は、後述する記入制御部213aと変換部213bと費用積算部213cとを備えている。一方、第2入出力装置22の制御部213は、後述する記入制御部223aを備えている。以下に、本実施の形態1の積算システムについて、発注者Orとしての住宅建築販売会社において住宅の外構工事を担当する部門で資材費用を積算するのに用いた場合を例に挙げて説明する。図2は、外構工事の発注状況を示す概念図に基づいて、発注者Orと受注者TYとの関係を説明する。発注者Orとしての外構工事部門では、図2に示す複数の顧客CU1,CU2,CU3,CU4に対して外構工事を行うのにあたり、その工事内容工程に応じて、複数の施工業者M1,M2,M3に工事を発注するとともに、その工事に使用する資材は、受注者TYとしての1または複数の問屋に発注するようにしている。また、受注者TYとしての問屋は、メーカーなどの資材販売業者De1,De2,De3に資材を発注する。そして、各資材販売業者De1,De2,De3は、顧客CU1,CU2,CU3,CU4の建築現場へ、直接あるいは受注者TYを介して納品する。発注者Orは、外構工事の収益を求めるのにあたり、その原価費用データの積算値を求める。この原価には、施工業者に支払う工事原価と、受注者TYに支払う資材原価とがあり、本実施の形態1の積算システムは、この原価のうちで、資材原価を求めるのに用いる。図1に戻り、サーバ30は、費用データを管理するデータベースであり、資材原価に関する費用データ資材の種類名称、数量、価格、納品日などを、1邸ごとに関連付けて保存する費用管理部31を備えている。すなわち、第1入出力装置21および第2入出力装置22は、それぞれ、制御部213,223に第1の記入制御部に相当する記入制御部213aおよび第2の記入制御部に相当する記入制御部223aを備えている。すなわち、各制御部213,223により通信回線10を介して費用管理部31にアクセスした際に、各記入制御部213a,223aは、それぞれ、モニタ21m,22mに入力用の画面を提示し、さらに、この画面の記入欄に費用データを入力した際に、これらの費用データを、費用管理部31の保存部31aに保存する。なお、このような通信およびモニタ21m,22mへの表示は、一般的に使用されているブラウザを使用する。上述の入力用の画面としては、図3に示す工程管理画面WSと、図4に示す発注明細画面DTとが設定されている。工程管理画面WSは、外構工事の日程管理を行うとともに、資材に関するデータを、工事日程に関連付けるのに用いる。この工程管理画面WSには、図3に示すように、行ごとに施工業者M1,M2,M3を記入する業者列Mrと、行ごとに顧客CU1,CU2,CU3,CU4それぞれ邸に相当するを記入する顧客列CUrと、行ごとに工事の内容を記入する工程列Krと、行ごとに工期予定を記入する予定列PLrと、行ごとに営業担当者T1,T2,T3を記入する担当者列Trと、横軸に延びるカレンダーに沿って工期および邸の住所が表示されるカレンダー欄CLrとを備えている。発注明細画面DTは、図4に示すように、行ごと発注する資材SZ1,SZ2SZ7の名称を記入する資材名称列SZrと、これら資材名称列SZrに記入された名称に対応して行ごとに資材の型番およびメーカー名を記入する仕様列SYrと、資材名称列SZrに記入された名称に対応して発注する資材の数量を記入する数量列AMrと、その資材の単価を記入する単価列UPrと、記入された数量と単価とを掛け合わせた金額を表示する金額列MOrと、発注日を記入する発注日列Odrと、納品日を記入し表示する納品日列DLrとを備えている。なお、費用管理部31の設定に基づいて、発注者Orに設置された第1入出力装置21は、工程管理画面WSと発注明細画面DTとの両方を表示可能であり、かつ、両画面WS,DTの各記入欄に発注費用データを入力可能に設定されている。一方、受注者問屋TYに設置された第2入出力装置22は、費用管理部31に保存された工程管理画面WSにアクセスすることはできず発注明細画面DTのみを表示可能となっており、かつ、この発注明細画面DTにおいて、数量列AMr、単価列UPr、金額列MOr、納品日列DLrの各欄に応答費用データを入力可能となっている。そこで、本実施例1では、各列AMr、UPr、MOr、Odrなどにおいて、発注者Orが第1入出力装置21により記入したものが発注費用データに相当し、受注者TYが第2入出力装置22によりこれに上書きして記入したものが応答費用データとなる。すなわち、第1入出力装置21により最初に記入された値は、推定値や希望値であり、第2入出力装置22により記入された値が、実価格となる。また、納品日列DLrにあっては、第1入出力装置21により記入される日付は納入希望日であり、第2入出力装置22により記入された日付は納品予定日となる。次に、図5~図9に示すフローチャートに基づいて、費用データ積算処理の流れ、ならびに各入力装置21、22による表示および入力作業の流れについて説明する。なお、図5は外構工事の発生から、工事単位としての邸に対応した資材費用データの積算に必要な費用データを保存するまでの全体の作業の流れを示している。この図5に基づいて全体の作業の流れを説明すると、外構工事は、各邸の建築に伴って発生する。この外構工事を行なう場合、まず、住宅建築販売会社の営業担当者Tは、顧客CU顧客についても、CU1~CU4の何れかに特定しない場合、符号としてCUと表記すると打ち合わせを行い、顧客CUの要望に沿って工事内容を決定しステップS1、その見積もりを作成するステップS2。この見積もりは、第1入出力装置21を用いて作製してもよいが、本実施の形態1では、この積算システムには含まれない第3入出力装置23により作成するものとする。なお、第3入出力装置23は、モニタ23mおよびキーボード23kを備えている。そして、営業部所などにおいてこの見積もりの内部承認を得るとステップS3、その後、顧客CUと契約を取り交わすステップS4。そして、この契約が成立すると、発注者Orは、工事に取りかかるために、施工業者M施工業者についても、M1~M3の何れかに特定しない場合、符号としてMと表記するへの工事の発注を行うとともに、その工事に必要な資材の発注を行なうステップS5。この発注の段階から、実施の形態1の積算システムを使用する。この発注時における実施例1の積算システムによる処理の流れを図6のフローチャートにより説明する。営業担当者Tは、まず、第1入出力装置21によりサーバ30にアクセスしステップS200、メニュー画面図示省略を表示するステップS201。この場合、フローの表示は省略するが、パスワードを設定しアクセス権を持たないもののアクセスを禁止する。このメニュー画面では、工程管理画面WSと発注明細画面DTのいずれか一方を選択する選択部図示省略を備えており、選択された画面を表示するステップS202,S206。なお、両画面WS,DTを同時に表示するようにしてもよい。次に、営業担当者Tは、図3に示す工程管理画面WSを用いて、工程工事内容および工事期間を設定し、これを記入する。工程管理画面WSでは、複数存在する業者のそれぞれについて、各顧客CU邸に対応して既に入力された工程と工期とが表示されているため、新たな工事を発注する場合には、対象となる工期が空いている施工業者Mを選択することができ、効率的な施工業者の設定が可能となる。上記の記入後に、第1入出力装置21により保存操作を行うか、あるいは自動的に工程管理画面WSの記入内容が通信回線10を介してサーバ30の費用管理部31の保存部31aに保存されるステップS204。さらに、営業担当者Tは、施工業者に向けて工程および工事期間を送信するステップS205。この送信は、積算システムを用いて行うようにしてもよいし、あるいは、積算システムを用いることなく、電話、メール、FAXなどの他の手段により行なうようにしてもよい。また、営業担当者Tは、発注明細画面DTを選択しCUへ直接、あるいは資材販売業者De1から受注者TYを経由して納品される図5のS11。なお、発注者Orによる承認が得られた場合は、既にステップS307において受注者問屋TYにより発注明細画面DTに入力された各応答費用データが確定することになる。これら数量、単価、納品日は、推定価格や予定日ではなく、それぞれ確定した正確な値であり、これらが納品よりも前の時点であって、当然のことながら請求書が発行される前の時点で記入される。また、資材に関し、発注者Orが、資材販売業者Deに直接発注するのではなく、受注者問屋TYを介し、受注者問屋TYが一元管理することで、発注者Orによる記入の手間や、確認などの手間を削減できる。一方、承認が得られない場合、すなわち、発注者Orが、入力された価格や納品日に納得できない場合は、この発注をキャンセルして、他の受注者問屋TYに発注を行うなどの処理を行うことができる。なお、再発注した場合の処理の流れは、以上説明した流れと同じ流れを繰り返すことになる。その後、工事が完全あるいはほぼ完了し、邸を顧客CUに引き渡す際には、契約の完了に伴って、いわゆる邸の締めを行い、この際に、外構工事の原価を算出する。この邸の締めの際には、図9に示すように、営業担当者Tが、第1入出力装置21によりサーバ30にアクセスしステップS231、該当する邸の発注明細画面DTを呼び出しステップS232、制御部213の費用積算部213cにより金額列MOrの積算を行うステップS233。なお、この積算値は、この時点で行うものに限られず、常時、それまで入力された金額の積算値を演算して表示するようにしてもよい。ここで、外構工事の原価としては、前述のように資材原価と工事原価とが存在するが、本実施の形態1の積算システムは、資材原価を求めるために資材費用データを積算するのに使用する。そして、この得られた積算値を、積算システムの外部の、例えば経理部門に設置された第3入出力装置23などにおいて、工事原価と足し合わせて最終的な外構工事原価を演算するものとし、その詳細な説明は省略する。また、この経理部門の積算において、変換部213bにより、本積算システムで演算された資材原価を、経理部門で用いるデータとして変換するようにしてもよい。次に、資材の発注、納品、積算の関係について説明を加える。図10は、発注と納品の一例を示している。図において11月25日は、資材販売業者Deの毎月の営業締め日Sm1とする。発注者Orは、この営業締め日Sm1の前に、3種類の資材SZ1~SZ6を発注し、2種類の資材SZ1~SZ5については営業締め日Sm1の前に納品され、資材SZ6は営業締め日Sm1を過ぎて納品されたとする。このような場合、原価計算の元となる請求書は、資材SZ1~SZ5については、11月25日の営業締め日Sm1に発行されるが、残りの1種類の資材Sz6については、次の締め日である12月25日に発行されることになる。このような状況において、対象となる邸の外構工事が完工し、11月30日に顧客CUに邸を引き渡すのに伴って、この日を邸の締め日Sm2とした場合、従来は、2資材SZ1~SZ5については請求書に基づいて資材原価として積算されるが、資材SZ6については、請求書の発行日が、翌月の営業締め日となり、邸の締め日Sm2の時点では発注者Orに届いておらず資材原価の漏れとなる可能性が高かった。それに対して、本実施の形態1では、発注者Orではなく受注者問屋TYが、資材原価に関するデータである数量、単価、金額、納品予定日などの応答費用データを、第2入出力装置22を用いて、資材販売業者Deに対して納品予定日を確認した時点ステップS7に記入する。このため、納品日が翌月の営業締め日Sm1の後になる資材SZ6についても、邸の締め日Sm2の前に記入されて原価漏れを防止することができる。また、受注者問屋TYが、納品の際に入力するため、発注者Orの営業担当者Tが、納品後に受注者問屋TYから送られてきた請求書を見て、入力するのと比較して、転記ミスなどが生じることなく正確に早期に入力することができる。次に、図10に示すように、邸の締めの直前に追加工事が発生した場合について説明する。このような追加工事が発生した場合も、この追加工事に対して、上述のステップS1~S11の処理を行う。この追加工事を行なう場合、まず、営業担当者Tは、工事内容の決定後、見積もりを作成するステップS1,S2。そして、見積もりの内部承認を得てステップS3、その後、顧客CUとの契約が成立するとステップS4、工事に取りかかるために、工程管理画面WSを用いて施工業者Mへの工事の発注を行うとともに、発注明細画面DTを用いて受注者TYに対して工事に必要な資材SZ7の発注を行なうステップS5。受注者問屋TYは、発注された内容品目資材名称および仕様、資材SZ7の数量、単価、納品希望時を確認し、施工業者Mに対し、品目、数量に変更が無いか確認するステップS6。次に、受注者問屋TYは、資材販売業者Deに対し、発注予定の資材SZ7についてその数量を納品可能であるか、単価に変更はないか、納品希望日に納品が可能であるかの確認を行いステップS7、その後、資材販売業者Deから、これらの回答を得て、注文した資材SZ7の数量、単価、納品日が確定した時点で、第2入出力装置22を用いて、これらの応答費用データの入力を行うステップS8。この受注者問屋TYによる入力が行われたら、発注者Or営業担当者Tは、承認を行うステップS9。そして、承認が得られたら、受注者問屋TYは、資材販売業者Deに対して発注を行うステップS11。以上のように、追加工事があった場合も、その対象となる邸に関連付けられた発注明細画面DTに、資材SZ7の名称、型番およびメーカー名、数量、単価が入力される。したがって、後から追加された工事の資材SZ7に関しても、受注者TYが販売業者に発注し、その納品予定日が確定した時点で、邸に正しく関連付けられる。よって、図10に示す例のように、発注のタイミングが邸の締め日Sm2よりも前の資材SZ7に関する原価データは、従来では邸の締めに積算されることはなかったが、本実施の形態1では、納品の確定のタイミングによっては邸の締めに積算される可能性もある。また、この追加工事において、邸の締め日Sm2の後に追加工事が実施された場合も、その原価データの記入を、対象となる邸について既に作成されている発注明細画面DTに記入することで、邸に関連付けられるため、追加工事が終わった段階で、邸の施工原価を確認する際には、追加工事の原価を正確に知ることができる。以上のように、本実施の形態1では、以下に列挙する効果を得ることができる。a原価管理を行うサーバ30にアクセス可能な第2入出力装置22を受注者問屋TYに設置し、受注者TYが請求書を発行するよりも前の時点であるとともに、資材販売業者Deが納品するよりも前の時点であって、資材の実際の価格や最終決定された数量および納品予定日が確定した時点で、受注者TYが、発注明細画面DTに、資材の数量、価格、納品予定日などの応答費用データを入力可能とした。したがって、従来のように、受注者TYが発行した請求書が届いて、発注者Orが入力するのと比較して、早期に入力可能であるとともに、転記ミスが生じることが無く、入力の手間を削減できかつ資材原価を正確に積算可能となった。しかも、受注者TYは、ほぼ同時期に各応答費用データの記入が可能であり、発注者Orが請求書に基づいて入力するのと比較して、データを得る期間のバラツキが少なく、入力作業が煩雑になりにくい。b受注者問屋TYが入力した応答費用データについて、営業担当者Tが承認判断を行なうステップを設定したためステップS9,S223、通信回線10を介して外部の受注者TYが費用データを入力するようになっていても、不適正な価格が入力されるのを防止できる。c邸の原価を算出するのにあたり、工事の原価とは別個に発注明細画面DTを用いて資材の原価を入力するようにしているため、例えば、施工業者Mが、工事と資材との両方を一括して受けるようにした、いわゆる材工一括処理と比較して、正しく原価を把握することができる。d第1入出力装置21の制御部213に変換部213bを設け、積算システム外の第3入出力装置23で作成された見積書のデータを、発注明細画面DTの各記入列に自動的に変換して入力するようにしたため、営業担当者Tが、見積書に記載されたデータを手打ちで入力する必要が無くなり、入力作業性に優れる。e工程管理画面WSにより、施工業者Mと、工事期間とを管理するようにしたため、同じ工期に、同一の施工業者Mに間違えて発注するミスを防止できる。以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明はこうした実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々の変形および置換を加えることができる。例えば、実施の形態では、工事単位として、邸を示したが、これに限定されず、例えば、住宅建築以外の建設工事に適用した場合、その建設対象例えば、ビル、橋、道路を工事単位としてもよい。さらに、発注者を住宅建築販売業者の外構部門とし、外構工事の原価を求める場合を例としてあげたが、発注者および原価計算の対象はこれに限定されない。例えば、発注者を住宅建築販売業者とし、住宅の建築にかかる費用全般の原価を積算するのに用いてもよい。あるいは、実施の形態で示した、発注者を施工業者Mとし、例えば、材工一括発注を受けた場合の、資材に関する原価を求めるのに使用してもよい。あるいは、工程管理画面WSに、さらに工事費用を、受注者としての施工業者が入力し、発注者側でこれを積算するようにしてもよい。また、実施の形態では、発注者側が、発注明細画面において、第1入出力装置により記入された資材に関するデータ数量、単価、納品希望日などに対し、受注者が第2入出力装置により原価データを記入した場合、数量、単価、納品予定日などは、上書きされるようにした例を示したが、これに限定されず、発注者が記入した発注費用データと、受注者が記入した応答費用データとを、併記するようにしてもよい。さらに、本発明のシステムを利用して、第2入出力装置で入力した応答費用データをそのまま請求書として出力可能としてもよい。その場合、従来と比較して、応答費用データの入力の手間を、請求書の入力の手間に完全に転嫁でき、トータルの手間を削減できる。"