"複数の作業内容により構成される工程ごとに、各作業内容の実行が予定されている予定時間が割り当てられた進行計画表を示す進行計画表データを記憶する記憶部と、前記作業内容を実行する作業者の作業者端末と接続し、前記作業内容の進行状況を示す作業進行状況情報を受信する通信部と、前記作業進行状況情報が示す前記作業内容の進行状況が前記進行計画表において予め決められている計画に対して遅れているか否かを判定する進行状況判定部と、前記進行計画表に対する前記作業内容の進行状況を示す進行状況表を表示する画像であって、前記計画に対して進行状況が遅れている前記作業内容の表示形態と、前記計画に対して進行状況が遅れていない前記作業内容の表示形態とを、それぞれ区別するように前記進行状況表に表示する画像の進行状況表画像データを、前記進行状況判定部による判定結果に基づき生成する進行状況表作成部と、を備えることを特徴とする作業状況管理サーバ。前記進行計画表において、前記工程に含まれる複数の前記作業内容の予定時間は、前記工程に含まれる複数の作業内容を実施する作業エリア毎に割り当てられていることを特徴とする請求項1に記載の作業状況管理サーバ。前記進行計画表において割り当てられている前記予定時間に対して前記作業内容に要した作業時間の割合を算出する実績計画時間比率算出部をさらに備えることを特徴とする請求項1または2に記載の作業状況管理サーバ。前記進行状況判定部の判定結果を入力し、前記通信部を介して接続される外部装置に対して、前記判定結果をそれぞれの前記外部装置に適した情報に変換して、前記外部装置に送信させる報知制御部をさらに備えることを特徴とする請求項1から3のうちいずれか一項に記載の作業状況管理サーバ。請求項1から4のうちいずれか一項に記載の作業状況管理サーバと、前記作業進行状況情報を送信する複数の前記作業者端末と、前記作業状況管理サーバと接続され、前記作業状況管理サーバから受信した前記進行状況表画像データに基づき、前記進行状況表を表示部に表示させる管理端末と、を備えることを特徴とする作業状況管理システム。複数の作業内容により構成される工程ごとに、各作業内容の実行が予定されている予定時間が割り当てられた進行計画表に従って、前記作業内容を実行する作業者の作業者端末から、前記作業内容の進行状況を示す作業進行状況情報を受信する作業進行状況情報受信ステップと、前記作業進行状況情報が示す前記作業内容の進行状況が前記進行計画表において予め決められている計画に対して遅れているか否かを判定する進行状況判定ステップと、前記進行計画表に対する前記作業内容の進行状況を示す進行状況表を表示する画像であって、前記計画に対して進行状況が遅れている前記作業内容の表示形態と、前記計画に対して進行状況が遅れていない前記作業内容の表示形態とを、それぞれ区別するように前記進行状況表に表示する画像の進行状況表画像データを、前記進行状況判定ステップにおける判定結果に基づき生成する進行状況表作成ステップと、を備えることを特徴とする作業状況管理方法。コンピュータを、複数の作業内容により構成される工程ごとに、各作業内容の実行が予定されている予定時間が割り当てられた進行計画表に従って、前記作業内容を実行する作業者の作業者端末から、前記作業内容の進行状況を示す作業進行状況情報を受信する作業進行状況情報受信手段、前記作業進行状況情報が示す前記作業内容の進行状況が前記進行計画表において予め決められている計画に対して遅れているか否かを判定する進行状況判定手段、前記進行計画表に対する前記作業内容の進行状況を示す進行状況表を表示する画像であって、前記計画に対して進行状況が遅れている前記作業内容の表示形態と、前記計画に対して進行状況が遅れていない前記作業内容の表示形態とを、それぞれ区別するように前記進行状況表に表示する画像の進行状況表画像データを、前記進行状況判定手段による判定結果に基づき生成する進行状況表作成手段、として機能させるための作業状況管理プログラム。しかしながら、複数の作業者によって一の製造工程が実行される場合、各作業者の作業内容や作業速度が異なるために各作業者に割り当てられた作業内容に要する時間にばらつきが生じることがある。この場合、一の製造工程の終了時間が、作業完了の遅かった作業者の完了時間に依存するため、全ての作業の完了時刻が予定よりも遅れるおそれがある。よって、各製造工程を管理する管理者は、全ての作業の完了時刻の遅延を回避するため、作業の進捗状況に応じて人員の割り当てをリアルタイムに変更する必要が生じる場合がある。つまり、管理者は、作業の進行状況が遅れている場合、この遅れている作業に人員を追加して、遅れを取り戻すように作業の割り当てを変更する場合がある。このような場合、管理者は、各作業者の作業状況を把握した上で、遅れが発生している場合はどのくらい遅れているのかという遅れの程度を判断するとともに、遅れている作業を補助することができる人員を探して補充するという作業をしなければならない。よって、進捗状況の把握に時間がかかると、人員の割り当ての判断が遅れるため、作業状況に応じた作業員の割り当てを迅速に行うことができないという問題があった。なお、上述のように、各製造工程について作業エリアが予め決められている場合、当該作業エリアにおいて先工程の完了時間が遅れた場合、次に当該作業エリアで作業をする後工程の作業者は、前工程の完了を待たなければならない。このため、製造現場の全体において、遅延が発生するという問題があった。本発明は、前記の点に鑑みてなされたものであり、作業現場における作業の進捗状況をリアルタイムに近い時間で管理することができる作業状況管理サーバ、作業状況管理システム、作業状況管理方法、および作業状況管理プログラムを提供することを目的とする。この発明は上述した課題を解決するためになされたもので、本発明の一態様による作業状況管理サーバは、複数の作業内容により構成される工程ごとに、各作業内容の実行が予定されている予定時間が割り当てられた進行計画表を示す進行計画表データを記憶する記憶部と、前記作業内容を実行する作業者の作業者端末と接続し、前記作業内容の進行状況を示す作業進行状況情報を受信する通信部と、前記作業進行状況情報が示す前記作業内容の進行状況が前記進行計画表において予め決められている計画に対して遅れているか否かを判定する進行状況判定部と、前記進行計画表に対する前記作業内容の進行状況を示す進行状況表を表示する画像であって、前記計画に対して進行状況が遅れている前記作業内容の表示形態と、前記計画に対して進行状況が遅れていない前記作業内容の表示形態とを、それぞれ区別するように前記進行状況表に表示する画像の進行状況表画像データを、前記進行状況判定部による判定結果に基づき生成する進行状況表作成部と、を備える。また、上述の作業状況管理サーバは、前記進行計画表において、前記工程に含まれる複数の前記作業内容の予定時間は、前記工程に含まれる複数の作業内容を実施する作業エリア毎に割り当てられている。また、上述の作業状況管理サーバは、前記進行計画表において割り当てられている前記予定時間に対して前記作業内容に要した作業時間の割合を算出する実績計画時間比率算出部をさらに備える。また、上述の作業状況管理サーバは、前記進行状況判定部の判定結果を入力し、前記通信部を介して接続される外部装置に対して、前記判定結果をそれぞれの前記外部装置に適した情報に変換して、前記外部装置に送信させる報知制御部をさらに備える。この発明は上述した課題を解決するためになされたもので、本発明の一態様による作業状況管理システムは、上述の作業状況管理サーバと、前記作業進行状況情報を送信する複数の前記作業者端末と、前記作業状況管理サーバと接続され、前記作業状況管理サーバから受信した前記進行状況表画像データに基づき、前記進行状況表を表示部に表示させる管理端末と、を備える。この発明は上述した課題を解決するためになされたもので、本発明の一態様による作業状況管理方法は、複数の作業内容により構成される工程ごとに、各作業内容の実行が予定されている予定時間が割り当てられた進行計画表に従って、前記作業内容を実行する作業者の作業者端末から、前記作業内容の進行状況を示す作業進行状況情報を受信する作業進行状況情報受信ステップと、前記作業進行状況情報が示す前記作業内容の進行状況が前記進行計画表において予め決められている計画に対して遅れているか否かを判定する進行状況判定ステップと、前記進行計画表に対する前記作業内容の進行状況を示す進行状況表を表示する画像であって、前記計画に対して進行状況が遅れている前記作業内容の表示形態と、前記計画に対して進行状況が遅れていない前記作業内容の表示形態とを、それぞれ区別するように前記進行状況表に表示する画像の進行状況表画像データを、前記進行状況判定ステップにおける判定結果に基づき生成する進行状況表作成ステップと、を備える。この発明は上述した課題を解決するためになされたもので、本発明の一態様による作業状況管理プログラムは、コンピュータを、複数の作業内容により構成される工程ごとに、各作業内容の実行が予定されている予定時間が割り当てられた進行計画表に従って、前記作業内容を実行する作業者の作業者端末から、前記作業内容の進行状況を示す作業進行状況情報を受信する作業進行状況情報受信手段、前記作業進行状況情報が示す前記作業内容の進行状況が前記進行計画表において予め決められている計画に対して遅れているか否かを判定する進行状況判定手段、前記進行計画表に対する前記作業内容の進行状況を示す進行状況表を表示する画像であって、前記計画に対して進行状況が遅れている前記作業内容の表示形態と、前記計画に対して進行状況が遅れていない前記作業内容の表示形態とを、それぞれ区別するように前記進行状況表に表示する画像の進行状況表画像データを、前記進行状況判定手段による判定結果に基づき生成する進行状況表作成手段、として機能させるための作業状況管理プログラムである。本発明によれば、作業現場における作業の進捗状況をリアルタイムに近い速さで管理することができる。[第1実施形態]本発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。図1は、本実施形態に係る作業状況管理システム101の構成を示すブロック図である。図1に示す通り、作業状況管理システム101は、作業状況管理サーバ2と、複数の作業者端末33_1,3_23_nと、複数の作業エリア管理端末44_1,4_24_mとを備える。この作業状況管理サーバ2は、複数の作業者端末33_1,3_23_nのそれぞれ、および、複数の作業エリア管理端末44_1,4_24_mのそれぞれ、と通信可能に接続されている。複数の作業者端末3は、それぞれ、各作業者が管理する端末である。この作業者端末3は、例えば、PHS電話、携帯電話、スマートフォン、あるいはタブレット型の端末等である。複数の作業エリア管理端末4は、それぞれ、各作業エリアに設置される端末である。この作業エリア管理端末4は、例えば、パーソナルコンピュータやタブレット型の端末等である。次に、図2を参照して、この作業状況管理システム101が適用可能な作業現場の一例について説明する。図2は、作業状況管理システム101が適用可能な作業現場と進行計画表の一例について説明する。図2に示す通り、本実施形態に係る作業状況管理システム101が適用可能な作業現場には、例えば、3つの作業エリア1001、1002、1003が設けられている。この作業エリア1001、1002、1003には、それぞれ、作業エリア管理端末4_1、4_2、4_3が設置されている。なお、作業エリア管理端末4_1、4_2、4_3は、それぞれ、作業エリア1001、1002、1003に設置されているが、他の作業エリアに関する作業状況を表示させることができ、全ての作業エリアに関する作業状況を表示させることができる。この作業エリア1001、1002、1003には、作業対象Obj1~Obj3が載置されている。この作業対象Obj1~Obj3は、例えば、飛行機の翼や本体等となる大型機器である。各作業エリア1001、1002、1003における作業スケジュールは、図示の進行計画表に示す通り、予め決められている。例えば、作業エリア1001では、作業対象Obj1に対する工程1-1の作業の作業時間として、13時から16時までの3時間が割り当てられている。また、この工程1-1の後、作業対象Obj1に対する作業の工程1-2が予定されており、その作業時間としては、16時から18時までの2時間が割り当てられている。なお、工程1-1の作業を実行する複数の作業者としては、6人の作業者で構成される作業チームC1が割り当てられている。また、工程1-2の作業を実行する複数の作業者としては、8人の作業者で構成される作業チームC2が割り当てられている。また、作業エリア1002では、作業対象Obj2に対する工程2-1の作業の作業時間として、13時から15時までの2時間が割り当てられている。また、この工程2-1の後、作業対象Obj2に対する作業の工程2-2が予定されており、その作業時間としては、15時から18時までの3時間が割り当てられている。なお、工程2-1の作業を実行する複数の作業者としては、作業チームC2が割り当てられている。また、工程2-2の作業を実行する複数の作業者としては、8人の作業者で構成される作業チームC4が割り当てられている。さらに、作業エリア1003では、作業対象Obj3に対する工程3-1の作業の作業時間として、13時から16時までの3時間が割り当てられている。また、この工程3-1の後、作業対象Obj3に対する作業の工程3-2が予定されており、その作業時間としては、16時から18時までの2時間が割り当てられている。なお、工程3-1の作業を実行する複数の作業者としては、10人の作業者で構成される作業チームC3が割り当てられている。また、工程3-2の作業を実行する複数の作業者としては、作業チームC1が割り当てられている。つまり、作業チームC1は、作業エリア1001での工程1-1の作業が完了した後、休憩せずに、作業エリア1003に移動して、ここで工程3-2の作業をすることが予定されている。また、作業チームC2は、作業エリア1002での工程2-1の作業が完了した後、作業エリア1004での工程4-1の作業をし、その後、作業エリア1001で工程1-2の作業をすることが予定されている。なお、作業エリア1004は、図示しないが、工程4-1の作業を行う場所として予め決められているエリアである。次に、図3を参照して、この進行計画表の一例について詳細に説明する。図3は、各作業者の作業スケジュールの示す進行計画表の一例である。図3に示す通り、作業チームC1の6人の作業者とは、作業者ID12345~12350の作業者である。各作業者には、それぞれ異なる作業内容である作業項目A~Kの作業が割り当てられている。なお、各作業項目A~Kの内容に応じて、作業に要する予定時間が異なる場合がある。例えば、作業者ID12345の中村さんの作業スケジュールとして、13~15時まで工程1-1の作業項目Aの作業をした後、15~16時まで工程1-1の作業項目Bの作業をすることが決められている。このように、作業チームC1の各作業者に割り当てられた作業項目A~Kの全てが完了することで、工程1-1の作業が完了する。なお、工程1-1の作業が全て完了した後、作業チームC1は、作業エリア1003に移動する。作業チームC1は、作業エリア1003において、工程3-2の作業項目A~Fの作業を実行する。また、作業チームC1に替わりに、作業チームC2が作業エリア1001に移動してくる。この作業チームC2は、作業エリア1001において、工程1-2の作業項目A~Hを実行する。つまり、作業チームC1による工程1-1の作業項目A~Kの全てが16時までに終了していない場合、作業チームC2が工程1-2の作業に取りかかることができないので、作業チームC2は待ち状態となる。本実施形態に係る作業状況管理サーバ2は、図3に示すような進行計画表を作業エリア管理端末4に表示するとともに、この進行計画表において各作業者の作業の進行状況を表示する。例えば、作業者ID12345の中村さんの工程1-1の作業項目Aの作業が予定より遅れている場合、進行計画表における工程1-1の作業項目Aの部分を赤色で表示する。一方、作業者ID12346の山田さんの工程1-1の作業項目Cの作業が予定より早く進んでいる場合、進行計画表における工程1-1の作業項目Cの部分を青色で表示する。これにより、管理者は、作業エリア管理端末4に表示される各作業者の進行状況を、リアルタイムに近い時間で把握することができる。この管理者は、進行状況が表示された進行計画表を見ながら、例えば、作業が予定より早く進んでいる作業者の山田さんを、作業が予定より遅い作業者の中村さんの作業の補助をするように指示することができる。これにより、チーム内あるいは、作業現場内で、遅れをカバーするように人材を適当に配置することができ、各工程の作業時間の遅延を防止することができる。つまり、本実施形態に係る作業状況管理システム101は、作業者の進行状況をリアルタイムに近い時間で作業エリア管理端末4に表示することにより、管理者が人材の配置を行うときの作業状況の把握を助けることができ、迅速な作業進行に貢献することができる。次に、図4を参照して、本実施形態に係る作業状況管理サーバ2の構成の一例について説明する。図4は、本実施形態に係る作業状況管理サーバ2の構成の一例を示すブロック図である。図4に示す通り、作業状況管理サーバ2は、記憶部201と、入力部202と、作業カード情報取得部203と、通信部204と、登録部205と、計時部206と、進行状況判定部207と、進行状況表作成部208と、実績計画時間比率算出部209と、を備える。記憶部201には、進行計画表データテーブル2011と、作業者登録データテーブル2012と、作業進行状況データテーブル2013と、作業状況表データテーブル2014と、実績計画時間比率データテーブル2015と、が格納されている。ここで、図5~10を参照して、記憶部201に格納されている各データの一例について説明する。図5は、進行計画表データテーブル2011の一例を示す図である。この進行計画表データテーブル2011は、図3に示した進行計画表に含まれる情報を項目ごとに対応付けたテーブルである。図5に示す通り、進行計画表データテーブル2011は、例えば、工程IDと、作業項目と、作業IDと、作業エリアと、作業者IDと、作業者名と、計画作業時間とをそれぞれ対応付けるテーブルである。工程IDは、各工程を他の工程と識別するための固有情報である。作業項目は、各作業項目の名称を示す情報である。なお、一の工程には、複数の作業項目の作業が含まれている。作業IDは、各工程に含まれる各作業項目の作業内容を他の作業内容と識別するための固有の情報である。作業エリアは、各作業項目の作業を行う作業エリア場所を示す情報である。作業者IDは、各作業項目の担当者として割り当てられている作業者を他の作業者と識別するための固有の情報である。作業者名は、作業IDが示す作業者の氏名である。計画作業時間は、各作業項目の作業に要する時間として予め決められている時間である。図6は、作業者登録データテーブル2012の一例を示す図である。この作業者登録データテーブル2012は、予め登録されている作業者に関する情報を項目ごとに対応付けたテーブルである。図6に示す通り、作業者登録データテーブル2012は、作業者IDと、作業者名と、作業チーム名と、メールアドレスとをそれぞれ対応付けるテーブルである。メールアドレスは、各作業者の所持する作業者端末33_1,3_23_nに設定されているメールアドレスである。図7は、作業進行状況データテーブル2013の一例を示す図である。この作業進行状況データテーブル2013は、作業者端末33_1,3_2,,3_nから受信した作業進行状況情報に基づき、各作業内容の進行状況を示す情報を項目ごとに対応付けたテーブルである。図7に示す通り、作業進行状況データテーブル2013は、工程IDと、作業項目と、作業IDと、計画作業時間と、作業開始時刻と、作業終了時刻と、開始作業者IDと、終了作業者IDとをそれぞれ対応付けるテーブルである。なお、工程IDと、作業項目と、作業IDと、計画作業時間とは、進行計画表データテーブル2011に書き込まれている各情報に基づき、予め書き込まれている。作業開始時刻は、例えば、各作業者から、作業者端末3を介して報告される作業を開始する時刻である。作業終了時刻は、例えば、各作業者から、作業者端末3を介して報告される作業を終了した時刻である。開始作業者IDは、作業者端末3を介して作業の開始を報告した作業者の作業者端末3の作業者を示す情報である。終了作業者IDは、作業者端末3を介して作業の終了を報告した作業者の作業者端末3の作業者を示す情報である。なお、作業進行状況データテーブル2013に書き込まれる作業開始時刻と、作業終了時刻と、開始作業者IDと、終了作業者IDを示す情報は、作業者端末3から送信される作業進行状況情報に含まれている。この作業進行状況情報とは、各作業者端末3から送信される情報であって、例えば、当該作業者端末3の所有者である作業者が作業を開始するとき、および、作業を終了したとき送信される情報である。作業の開始時に送信される作業進行状況情報には、これから作業を開始する作業内容を示す情報工程IDや作業IDと、この作業内容の作業を開始する時刻を示す情報とが含まれている。また、作業進行状況情報には、送信元として各作業者端末3を示すメールアドレスが対応付けられている。作業状況管理サーバ2は、送信元のメールアドレスに基づき、作業者登録データテーブル2012を参照することで、作業進行状況情報を送信した作業者端末3の作業者IDを特定することができる。ここで、図8を参照して、作業進行状況情報を作業者端末3から取得するために、作業状況管理サーバ2が作業者端末3に送信する作業カード情報の一例について説明する。図8は、本実施形態に係る作業カード情報を作業者端末3に表示した表示画面の一例を示す図である。なお、図8に示す表示画面を、以下、作業カード表示画面と呼称する。図8に示す通り、作業カード表示画面は、作業者端末3の操作画面に表示される画像であって、作業内容選択操作エリアG1と、経過時間表示エリアG2と、作業開始操作エリアG3と、作業終了操作エリアG4と、作業属性情報表示エリアG5とを備える。作業内容選択操作エリアG1は、作業進行状況情報の作業内容を指定するための操作画面であって、工程IDと作業項目名との組み合わせによって特定される作業内容の指定状況を示す画像領域である。この作業内容選択操作エリアG1に表示される情報が、作業カード情報である。経過時間表示エリアG2は、作業を開始したときからの経過時間を示す画像領域である。本実施形態において、経過時間表示エリアG2には、予定されている計画作業時間をカウントダウンして、作業に残された時間を表示する。作業開始操作エリアG3は、作業を開始するときに、作業進行状況情報の送信を指示するための操作ボタンである。作業終了操作エリアG4は、作業を終了するときに、作業進行状況情報の送信を指示するための操作ボタンである。作業属性情報表示エリアG5は、作業進行状況情報の作業の属性を示す情報であって、例えば、各作業の工程を示す工程ID、作業エリア等を表示する画像領域である。なお、本実施形態において、作業カード情報は、作業状況管理サーバ2が作業者端末3に送信する例について説明するが、本発明はこれに限られず、例えば、作業者端末3が有線で作業状況管理サーバ2に接続されているときに、事前に、保存されるものであってもよい。図9は、作業状況表データテーブル2014の一例を示す図である。この作業状況表データテーブル2014は、進行状況判定部207によって判定された判定結果を示す情報を項目ごとに対応付けたテーブルである。図9に示す通り、作業状況表データテーブル2014は、工程IDと、作業項目と、作業IDと、遅延判定結果とをそれぞれ対応付けるテーブルである。なお、工程IDと、作業項目と、作業IDとは、進行計画表データテーブル2011に書き込まれている各情報に基づき、予め書き込まれている。遅延判定結果は、進行状況判定部207によって判定された結果であって、作業内容の進行状況が進行計画表において予め決められている計画に対して遅れていること、あるいは、遅れていないことのいずれかを示す情報である。図10は、実績計画時間比率データテーブル2015の一例を示す図である。この実績計画時間比率データテーブル2015は、実績計画時間比率算出部209によって算出された実績計画時間比率を示す情報を項目ごとに対応付けたテーブルである。図10に示す通り、実績計画時間比率データテーブル2015は、工程IDと、作業項目と、作業IDと、実績計画時間比率とをそれぞれ対応付けるテーブルである。なお、工程IDと、作業項目と、作業IDとは、進行計画表データテーブル2011に書き込まれている各情報に基づき、予め書き込まれている。実績計画時間比率は、実績計画時間比率算出部209によって算出された実績計画時間比率を示す情報である。なお、工程IDと、作業IDと、作業者IDとが対応付けられている実績計画時間比率は、作業項目ごとに、各工程の実績計画時間比率を示す情報が格納されている。また、工程IDと作業者IDのみが対応付けられている実績計画時間比率、つまり、作業IDが対応付けられていない実績計画時間比率は、作業者ごとに、各工程の実績計画時間比率を示す情報が格納されている。次に、図4に戻って、作業状況管理サーバ2の各構成について説明する。入力部202は、記憶部201に格納するデータを入力するインターフェースや、操作者からの操作を受け付ける操作部を含む。作業カード情報取得部203は、作業者端末3に送信して作業進行状況情報を得るための作業カード情報を取得する。この作業カード情報とは、図8に示した作業カード表示画面における作業内容選択操作エリアG1に表示する情報であって、各作業者の作業内容を示す情報である。この作業カード情報取得部203は、進行計画表データテーブル2011と作業進行状況データテーブル2013を参照して、これから開始される作業内容に応じた作業カード情報を取得する。例えば、作業進行状況データテーブル2013において、作業ID101-Aと対応付けられている作業終了時刻の欄に作業終了時刻を示す情報が書き込まれている場合、作業カード情報取得部203は、この作業が終了している作業の次に作業である作業ID101-Bを取得する。そして、作業カード情報取得部203は、進行計画表データテーブル2011を参照して、この作業ID101-Bと対応付けられている作業内容を示す作業カード情報を取得する。本実施形態では、作業カード情報取得部203は、作業者ごと、かつ、工程ごとに、これからの作業内容を示す作業カード情報を取得する。また、作業カード情報取得部203は、作業者IDに対応するメールアドレスを、作業者登録データテーブル2012から読み出し、作業カード情報をメールアドレスが示す作業者端末3に送信するよう、通信部204に指示する。具体的に説明すると、作業者である中村さんに対する作業カード情報を取得した場合、作業カード情報取得部203は、中村さんの作業ID12345と対応するメールアドレスnakamuraabcjpを作業者登録データテーブル2012から読み出し、取得した作業カード情報に対応付けて、通信部204に出力する。通信部204は、作業者端末3および作業エリア管理端末4と、無線通信あるいは有線通信を介して、情報の受送信を行う。この通信部204は、作業カード情報取得部203によって取得された作業カード情報を対応付けられているメールアドレスに基づき、作業者端末3に送信する。また、通信部204は、作業者端末3から受信した作業進行状況情報を登録部205に出力する。登録部205は、通信部204から入力する作業進行状況情報に基づき、各作業者の作業進行状況を示す情報を取得し、記憶部201の作業進行状況データテーブル2013に書き込む。例えば、作業者ID12345の中村さんの作業者端末3から、工程ID1-1の作業項目A、Bのうち、作業項目Aを12:55に開始したことを示す作業進行状況情報を、通信部204を介して、登録部205が受信したとする。この場合、登録部205は、この作業進行状況情報から、工程ID1-1と、作業ID101-Aと、計画作業時間2時間を示す情報を抽出する。また、登録部205は、この作業進行状況情報の送信元を示すメールアドレスnakamuraabcjpを取得する。この登録部205は、取得した工程ID1-1と作業ID101-Aとの組み合わせにより、作業進行状況データテーブル2013において特定される作業内容の列に、メールアドレスnakamuraabcjpが示す作業者ID12345を開始作業者IDの欄に書き込むとともに、受信した作業開始時刻12:55を作業開始時刻の欄を書き込む。なお、同様にして、作業者ID12345の中村さんの作業者端末3から、工程ID1-1の作業項目A、Bのうち、作業項目Aを15:50に終了したことを示す作業進行状況情報を、通信部204を介して、登録部205が受信したとする。この場合、登録部205は、この作業進行状況情報から、工程ID1-1と、作業ID101-Aと、作業完了時刻15:50を示す情報を抽出する。また、登録部205は、この作業進行状況情報の送信元を示すメールアドレスnakamuraabcjpを取得する。この登録部205は、取得した工程ID1-1と作業ID101-Aとの組み合わせにより、作業進行状況データテーブル2013において特定される作業内容の列に、メールアドレスnakamuraabcjpが示す作業者ID12345を終了作業者IDの欄に書き込むとともに、受信した作業終了時刻15:50を作業終了時刻の欄を書き込む。計時部206は、現在の時刻を計時し、計時した時刻を示す情報を出力する。進行状況判定部207は、作業進行状況データテーブル2013を参照して、作業進行状況情報が示す作業内容の進行状況が進行計画表において予め決められている計画に対して遅れているか否かを判定する。例えば、進行状況判定部207は、記憶部201の作業進行状況データテーブル2013を参照してテーブル内の作業開始時刻あるいは作業終了時刻を示す情報が更新された場合、更新された情報に基づき、対応する作業内容が遅れているか否かを判定する。この進行状況判定部207は、判定結果を示す情報を、進行状況表作成部208に出力する。具体的に説明すると、作業進行状況データテーブル2013において、工程1-1、作業ID101-Aと対応付けられている作業開始時刻の欄に、12:55を示す情報が書き込まれた場合、進行状況判定部207は、工程ID1-1の作業項目Aの作業が開始したと判定する。また、作業進行状況データテーブル2013において、工程1-1、作業ID101-Aと対応付けられている作業修了時刻に、15:50を示す情報が書き込まれた場合、進行状況判定部207は、この工程1-1、作業ID101-A、計画作業時間2時間を作業進行状況データテーブル2013から読み出す。また、この進行状況判定部207は、作業進行状況データテーブル2013を参照して、この工程1-1および作業ID101-Aと対応付けられている作業開始時刻12:55と作業終了時刻15:50を読み出し、作業に要した時間以下、実績作業時間というを算出する。つまり、進行状況判定部207は、作業開始時刻12:55から作業終了時刻15:50までの時間長である実績作業時間=1時間55分を算出する。この進行状況判定部207は、計画作業時間2時間を読み出し、この計画作業時間2時間と算出した実績作業時間1時間55分とを比較する。進行状況判定部207は、実績作業時間≦計画作業時間である場合、作業内容の進行状況が進行計画表において予め決められている計画に対して遅れていないと判定する。一方、実績作業時間>計画作業時間である場合、進行状況判定部207は、作業内容の進行状況が進行計画表において予め決められている計画に対して遅れていると判定する。この例の場合、実績作業時間1時間55分≦計画作業時間2時間であるため、進行状況判定部207は、工程ID1-1の作業項目Aの作業内容の進行状況が進行計画表において予め決められている計画に対して遅れていないと判定する。進行状況表作成部208は、作業内容の進行状況を示す進行状況表の画像をディスプレイに表示させるための情報を作成する。また、進行状況表作成部208は、進行状況判定部207の判定結果に基づき、この進行状況表を表示する画像において、計画に対して進行状況が遅れている作業内容の表示形態と、計画に対して進行状況が遅れていない作業内容の表示形態とを、それぞれ区別するように、ディスプレイに表示するための情報を作成する。また、進行状況表作成部208は、着手した作業内容の表示態様と、未だ着手していない作業内容の表示態様とを、それぞれ区別するように、ディスプレイに表示するための情報を作成する。具体的に説明すると、進行状況表作成部208は、進行計画表を作業エリア管理端末4の表示部407に表示させるための情報であって、この進行計画表において、計画に対して進行状況が遅れている作業内容の表示欄を青色に表示させるとともに、計画に対して進行状況が遅れていない作業内容の表示欄を赤色に表示させる画像データを作成する。また、進行状況表作成部208は、進行計画表を作業エリア管理端末4の表示部407に表示させるための情報であって、この進行計画表において、着手した作業内容の表示欄を黄色に表示させるとともに、未だ着手していない作業内容の表示欄を白色に表示させる画像データを作成する。なお、このように、作業の進行状況に応じた色のマスク画像が、進行計画表の上に重畳して表示されている画像を、進行状況表という。ここで、図11を参照して、進行状況表作成部208によって作成される進行状況表の一例について説明する。図11は、進行状況表作成部208によって作成される進行状況表の一例を示す図である。図11に示す通り、進行状況表は、進行計画表の上に、進行状況判定部207によって判定された判定結果に応じた色のマスク画像が重畳して表示されている。この進行計画表は、13時~17時までの間に6人の作業者に割り当てられている作業計画を示す。なお、詳細な図示は省略しているが、各時間枠の欄内には、工程IDや作業項目名、計画作業時間等が記載されている。また、作業進行状況情報による進行状況の報告が未だ作業者端末3からない場合、この時間枠の欄内は、例えば、白色で表示されている。なお、現在の時刻は、二重線で表示されている。図示の例では、15時30分である。図示の例の場合、中村さん、本間さん、吉田さん、佐藤さんの時間枠の欄には、青色のマスク画像が重畳して表示されている。一方、山田さん、大谷さんの時間枠の欄には、赤色のマスク画像が重畳して表示されている。ここで、管理者は、この進行状況表をみて、作業に遅延が発生している山田さんと大谷さんの作業に、補助者を入れる必要があると判断する場合がある。この場合、現在の時刻において、中村さんと、本間さんと、佐藤さんは、自分の作業が既に終了している。そこで、管理者は、各人の作業内容等を考慮した上で、中村さん、本間さん、佐藤さんのうち、いずれか1人を山田さんの作業に、他のいずれか1人を大谷さんの作業に、補助者として参加させるという指示をすることができる。実績計画時間比率算出部209は、例えば、通信部204を介して、指定された作業者の実績計画時間比率を要求する情報を作業エリア管理端末4から受信した場合、この指定された作業者の作業実績を示す情報を作業進行状況データテーブル2013から読み出し、読み出した作業実績を示す情報に基づき、実績計画時間比率を算出する。具体的に説明すると、実績計画時間比率算出部209は、作業進行状況データテーブル2013から、例えば、実績計画時間比率の対象となる作業項目ごとの計画作業時間、作業開始時刻、および作業終了時刻を示す情報を、作業者ごとに読み出す。この実績計画時間比率算出部209は、読み出した作業開始時刻および作業終了時刻を示す情報に基づき、対象である作業項目の作業に要した時間実績作業時間を算出する。この実績計画時間比率算出部209は、以下に示す式1に示した演算式に従って、実績計画時間比率を算出する。<実績計画時間比率の演算式>実績計画時間比率=実績作業時間分÷計画作業時間分式1なお、実績作業時間=作業終了時刻-作業開始時刻ある。つまり、実績計画時間比率算出部209は、算出した実績作業時間を、計画作業時間で除算した商を、実績計画時間比率として算出する。この実績計画時間比率算出部209は、算出した実績計画時間比率を、実績計画時間比率データテーブル2015に書き込む。なお、実績計画時間比率算出部209は、指示された対象に応じた実績計画時間比率を算出することができる。例えば、各工程の実績計画時間比率の算出が指示された場合、作業者ごとに割り当てられている一の工程における実績計画時間比率を算出する。つまり、一の工程において複数の作業項目が一の作業者に割り当てられている場合、実績計画時間比率算出部209は、この複数の作業項目の計画作業時間と実績作業時間を、それぞれ合算した値に基づき、指定の工程の実績計画時間比率を作業者ごとに算出する。例えば、作業者である中村さんには、工程1-1における複数の作業項目A,Bが割り当てられている。よって、中村さんの工程1-1における実績計画時間比率は、作業項目Aの実績作業時間と作業項目Bの実績作業時間の和を、作業項目Aの計画作業時間と作業項目Bの計画作業時間の和で、除算した商である。一方、各作業項目の実績計画時間比率の算出が指示された場合、各作業項目における実績計画時間比率を算出する。つまり、一の作業者に対して複数の作業項目が割り当てられている場合、実績計画時間比率算出部209は、同一作業者に対して、複数の作業項目ごとの実績計画時間比率を算出する。つまり、中村さんの例でいうと、工程1-1の作業項目Aにおける実績計画時間比率は、作業項目Aの実績作業時間を作業項目Aの計画作業時間で除算した商で求める。また、工程1-1の作業項目Bにおける実績計画時間比率は、作業項目Bの実績作業時間を作業項目Bの計画作業時間で除算した商で求める。また、実績計画時間比率算出部209は、算出した実績計画時間比率を、作業者毎あるいは作業項目毎に比較する棒グラフで示した画像であって、作業エリア管理端末4の表示部407に表示させるための情報を作成する。なお、実績計画時間比率算出部209は、実績計画時間比率が100を超えている場合、つまり、計画作業時間よりも実績作業時間が長く、作業遅延が発生した作業者あるいは作業項目については、棒グラフを赤色に表示させる。一方、実績計画時間比率算出部209は、実績計画時間比率が100以下である場合、つまり、実績作業時間が計画作業時間を越えず、作業遅延が発生していない作業者あるいは作業項目については、棒グラフを青色に表示させる。ここで、図12を参照して、実績計画時間比率算出部209によって作成される実績計画時間比率の棒グラフの画像の一例について説明する。図12は、実績計画時間比率算出部209によって作成される実績計画時間比率の棒グラフの画像の一例を示す図である。なお、この実績計画時間比率の棒グラフは、図11に示した工程1-1の各作業者の作業状況に基づき算出された実績計画時間比率を示す例である。図12に示す通り、中村さん、本間さん、吉田さん、佐藤さんは、遅延なく作業が終了しているため、実績計画時間比率が100以下である。また、その棒グラフは、青色で表示されている。一方、山田さんと大谷さんは、作業が遅延しているため、実績計画時間比率が100を超えている。また、その棒グラフは、赤色で表示されている。この棒グラフは、実績計画時間比率が低い作業者ほど、計画に対して作業にかかった時間が少なかったことを表わしている。ここで、管理者は、この実績計画時間比率の棒グラフをみて、各作業者の進捗情報について、数値的に把握することができる。そして、管理者は、実績計画時間比率が低い作業者を、実績計画時間比率が100を越えている作業者の作業に補助者として参加させるという指示をすることができる。次に、図13を参照して、本実施形態に係る作業者端末3の構成の一例について説明する。図13は、本実施形態に係る作業者端末3の構成の一例を示すブロック図である。図13に示す通り、作業者端末3は、記憶部301と、操作部302と、計時部303と、通信部304と、登録部305と、表示制御部306と、表示部307と、作業状況報告部308と、を備える。記憶部301は、作業カード情報記憶領域3011を格納する。この作業カード情報記憶領域3011は、作業者端末3が作業状況管理サーバ2から受信した作業カード情報を記憶する記憶領域である。記憶部301は、作業者端末3が作業状況管理サーバ2から受信した作業カード情報を、順次上書して保存する。操作部302は、操作者からの操作を受け付ける。計時部303は、現在の時刻を計時し、計時した時刻を示す情報を出力する。通信部304は、作業状況管理サーバ2と、無線通信あるいは有線通信を介して、情報の受送信を行う。この通信部304は、作業カード情報を作業状況管理サーバ2から受信する。また、通信部304は、作業進行状況情報を作業状況管理サーバ2に送信する。登録部305は、通信部304から入力する作業カード情報を記憶部301の作業カード情報記憶領域3011に書き込む。表示制御部306は、作業カード情報記憶領域3011に格納されている情報に基づき、図8に示したような作業カード表示画面を表示部307に表示させる。表示部307は、例えば、タッチパネルのディスプレイである。この表示部307は、作業カードを示す画像を表示するとともに、操作部302の操作画面を表示する。作業状況報告部308は、操作部302から入力する情報に基づき、作業進行状況情報を作成し、通信部304を介して、作業状況管理サーバ2に送信する。例えば、作業状況報告部308は、工程1-1の作業項目Aの作業を開始したことを示す情報を、作業進行状況情報として、通信部304を介して、作業状況管理サーバ2に送信する。具体的には、作業状況報告部308は、工程1-1の作業項目Aが12:55に開始されたことを示す作業進行状況情報を、作業状況管理サーバ2に送信する。なお、同様にして、操作部302を介して、操作を終了する旨の指示があった場合、作業状況報告部308は、計時部303によって計時された現在の時刻を作業終了時刻として、作業を修了したことを示す作業進行状況情報を、通信部304を介して、作業状況管理サーバ2に送信する。次に、図14を参照して、本実施形態に係る作業エリア管理端末4の構成の一例について説明する。図14は、本実施形態に係る作業エリア管理端末4の構成の一例を示すブロック図である。図14に示す通り、作業エリア管理端末4は、記憶部401と、操作部402と、通信部404と、登録部405と、表示制御部406と、表示部407と、を備える。記憶部401は、進行状況表データ領域4011と、実績計画時間比率データ領域4012とを備える。この進行状況表データ領域4011は、作業状況管理サーバ2によって作成された進行状況表の画像データを表示部407に表示するための情報を格納する記憶領域である。実績計画時間比率データ領域4012は、作業状況管理サーバ2によって作成された実績計画時間比率の棒グラフの画像データを表示部407に表示するための情報を格納する記憶領域である。操作部402は、操作者からの操作を受け付ける。通信部404は、作業状況管理サーバ2と、無線通信あるいは有線通信を介して、情報の受送信を行う。この通信部404は、作業状況管理サーバ2によって作成された進行状況表の画像を表示部407に表示するための情報や、作業状況管理サーバ2によって作成された実績計画時間比率の棒グラフの画像を表示部407に表示するための情報を、作業状況管理サーバ2から受信する。登録部405は、通信部304から入力する情報を、記憶部401の各記憶領域に保存する。表示制御部406は、操作部402の指示に従って、記憶部401の進行状況表データ領域4011、あるいは、実績計画時間比率データ領域4012から情報を読み出し、読み出した情報に基づく画像を表示部407に表示させる。表示部407は、例えば、タッチパネルのディスプレイである。この表示部407は、進行状況表を示す画像を表示するとともに、操作部402の操作画面を表示する。次に、図15を参照して、本実施形態に係る作業状況管理方法の一例について説明する。図15は、本実施形態に係る作業状況管理方法の一例について説明するためのフローチャートである。ステップST1作業状況管理サーバ2は、例えば、入力部202を介して入力される進行計画表を示す情報を、記憶部201の進行計画表データテーブル2011に書き込み、登録する。そして、記憶部201は、登録された進行計画表データテーブル2011の情報に基づき、進行計画表データテーブル2011の情報のうち作業進行状況データテーブル2013の情報と重複する情報をコピーして、作業進行状況データテーブル2013に書き込む。同様にして、記憶部201は、登録された進行計画表データテーブル2011の情報に基づき、進行計画表データテーブル2011の情報のうち作業状況表データテーブル2014あるいは実績計画時間比率データテーブル2015の情報と重複する情報をコピーして、作業状況表データテーブル2014あるいは実績計画時間比率データテーブル2015に書き込む。なお、作業者登録データテーブル2012には、入力部202を介して入力される所定の情報が既に登録されているものとする。ステップST2この作業状況管理サーバ2の作業カード情報取得部203は、計時部206によって計時される現在の時刻に基づき、進行計画表データテーブル2011を参照して、これから開始される作業内容に応じた作業カードを示す作業カード情報を取得する。例えば、現在時刻が10月1日の12時00分である場合、1時間後13時00分以降の作業内容を示す作業カード情報を取得する。本実施形態において、作業カード情報取得部203は、作業者ID12345の中村さんの作業内容のうち、最も直近で始まる工程、つまり、工程1-1の作業のみを示す作業カード情報を取得する。例えば、この作業カード情報には、直近の作業工程を示す工程IDと、この工程IDの作業工程に含まれる作業項目を示す作業IDと、計画作業時間とを示す情報を含む。この作業カード情報は、予め作成されたものが進行計画表データテーブル2011に格納されている。そして、作業カード情報取得部203は、作業者登録データテーブル2012を参照して、作業者ID12345の中村さんのメールアドレスnakamuraabcjpを読み出し、作成した作業カード情報とともに、通信部204に出力する。通信部204は、この作業カード情報を、メールアドレスnakamuraabcjpの作業者端末3_1に送信する。ステップST3次いで、メールアドレスnakamuraabcjpが設定されている中村さんの作業者端末3_1の通信部304は、作業状況管理サーバ2から送信された作業カード情報を受信する。そして、通信部304は、受信した作業カード情報を、登録部305に出力する。この登録部305は、作業カード情報に含まれる情報を、項目ごとに、記憶部301の作業カード情報記憶領域3011に書き込み、登録する。つまり、登録部305は、作業カード情報に含まれる工程ID、作業ID、作業エリア、各作業項目の計画作業時間を示す情報を、それぞれ対応付けて、作業カード情報記憶領域3011に書き込む。ステップST4そして、作業者端末3_1の表示制御部306は、記憶部301の作業カード情報記憶領域3011から作業カード情報を読み出し、この作業カード情報に基づき表わされる画像を、表示部307に表示する。この作業カード情報に基づき表わされる画像の一例は、図8に示したような作業カード表示画面である。この作業カード表示画面には、作業内容選択操作エリアG1において、工程ID1-1の作業項目Aと、工程ID1-1の作業項目Bとが、それぞれ表示される。また、作業属性情報表示エリアG5には、工程ID1-1と、作業エリア1001とが、表示される。なお、このとき、経過時間表示エリアG2の表示される経過時間はカウントされていないため、計画作業時間02:00:00が表示されている。ステップST5次いで、作業者である中村さんが、工程1-1の作業項目Aの作業を開始することを作業状況管理サーバ2に報告する。これにより、作業者である中村さんに割り当てられている作業の進行状況を示す作業進行状況情報が、作業者端末3_1から作業状況管理サーバ2に対して送信される。具体的に説明すると、作業者端末3_1の表示部307に表示されている作業カード表示画面において、作業内容選択操作エリアG1内に表示されている作業項目Aの作業Aが作業者によって指定される。例えば、作業者が、タッチパネルである表示部307の画面上から、作業Aの表示部分をタッチする。これにより、操作部302は、作業Aが指定された操作内容を受け付ける。次いで、作業者端末3_1の表示部307に表示されている作業カード表示画面において、着と表示されている作業開始操作エリアG3が指定される。例えば、作業者が、タッチパネルである表示部307の画面上から、着の表示部分をタッチする。これにより、操作部302は、工程1-1の作業項目Aの作業開始を報告する操作内容を受け付ける。そして、操作部302は、工程1-1の作業項目Aの作業が開始されたことを示す作業進行状況情報を、作業状況報告部308に出力する。その後、工程1-1の作業項目Aの作業が終了した場合、作業者である中村さんが、工程1-1の作業項目Aの作業を終了したことを作業状況管理サーバ2に報告する。これにより、作業者である中村さんに割り当てられている作業の進行状況を示す作業進行状況情報が、作業者端末3_1から作業状況管理サーバ2に対して送信される。具体的に説明すると、作業者端末3_1の表示部307に表示されている作業カード表示画面において、作業内容選択操作エリアG1内に表示されている作業項目Aの作業Aが作業者によって指定される。例えば、作業者が、タッチパネルである表示部307の画面上から、作業Aの表示部分をタッチする。これにより、操作部302は、作業Aが指定された操作内容を受け付ける。次いで、作業者端末3_1の表示部307に表示されている作業カード表示画面において、完と表示されている作業終了操作エリアG4が指定される。例えば、作業者が、タッチパネルである表示部307の画面上から、完の表示部分をタッチする。これにより、操作部302は、工程1-1の作業項目Aの作業終了を報告する操作内容を受け付ける。そして、操作部302は、工程1-1の作業項目Aの作業が終了したことを示す作業進行状況情報を、作業状況報告部308に出力する。ステップST6そして、作業状況報告部308は、操作部302から入力する情報に基づき、作業進行状況情報を作成する。具体的に説明すると、ステップST5において説明した通り、着と表示されている作業開始操作エリアG3が作業者によって指定された場合、作業状況報告部308は、工程1-1の作業項目Aを示す作業ID101-Aの作業開始時刻として、計時部303によって計時された現在の時刻12:55を示す情報を取得する。これにより、作業状況報告部308は、作業開始時刻12:55に工程1-1の作業項目Aが開始されたことを示す作業進行状況情報を作成する。この作業状況報告部308は、工程1-1の作業項目Aの作業を開始したことを示す作業進行状況情報を、通信部304を介して、作業状況管理サーバ2に送信する。例えば、作業状況報告部308は、工程1-1の作業項目Aが12:55に開始されたことを示す作業進行状況情報を、作業状況管理サーバ2に送信する。一方、ステップST5において説明した通り、完と表示されている作業終了操作エリアG4が作業者によって指定された場合、作業状況報告部308は、工程1-1の作業項目Aを示す作業ID101-Aの作業終了時刻として、計時部303によって計時された現在の時刻15:50を示す情報を取得する。これにより、作業状況報告部308は、作業開始時刻15:50に工程1-1の作業項目Aが終了されたことを示す作業進行状況情報を作成する。この作業状況報告部308は、工程1-1の作業項目Aの作業を終了したことを示す作業進行状況情報を、通信部304を介して、作業状況管理サーバ2に送信する。例えば、作業状況報告部308は、工程1-1の作業項目Aが15:50に終了したことを示す作業進行状況情報を、作業状況管理サーバ2に送信する。ステップST7作業状況管理サーバ2の通信部204は、工程1-1の作業項目Aが12:55に開始されたことを示す作業進行状況情報を作業者端末3_1から受信すると、送信元の作業者端末3_1のメールアドレスnakamuraabcjpとともに、登録部205に出力する。そして、登録部205は、入力した情報に基づき、作業進行状況データテーブル2013を更新する。具体的に説明すると、登録部205は、入力する工程1-1の作業項目Aが12:55に開始されたことを示す作業進行状況情報から、作業ID101-Aとを取得し、作業進行状況データテーブル2013において、この作業ID101-Aと対応付けられている作業開始時刻の欄に作業開始時刻である12:55を書き込む。また、作業状況管理サーバ2の通信部204は、工程1-1の作業項目Aが15:50に終了したことを示す作業進行状況情報を作業者端末3_1から受信すると、送信元の作業者端末3_1のメールアドレスnakamuraabcjpとともに、登録部205に出力する。そして、登録部205は、入力した情報に基づき、作業進行状況データテーブル2013を更新する。具体的に説明すると、登録部205は、入力する工程1-1の作業項目Aが15:50に終了したことを示す作業進行状況情報から、作業ID101-Aとを取得し、作業進行状況データテーブル2013において、この作業ID101-Aと対応付けられている作業終了時刻の欄に作業終了時刻である15:50を書き込む。ステップST8次いで、進行状況判定部207が、記憶部201の作業進行状況データテーブル2013から情報を読み出し、更新された作業が着手されたか否か、あるいは、更新された作業内容の進行状況が、進行計画表において予め決められている計画に対して遅れているか否かを判定する。この進行状況判定部207は、例えば、作業進行状況データテーブル2013から、工程1-1の作業項目Aの作業開始時刻の欄に、作業開始時刻を示す情報が書き込まれているか否かを判定する。例えば、工程1-1の作業項目Aの作業開始時刻の欄に、作業開始時刻12:55を示す情報が書き込まれているため、進行状況判定部207は、工程ID1-1の作業項目Aの作業が開始したと判定する。そして、進行状況判定部207は、この判定結果を示す情報を、進行状況表作成部208に出力する。また、進行状況判定部207は、判定結果を作業状況表データテーブル2014に登録する。つまり、進行状況判定部207は、工程1-1の作業項目Aを示す作業IDに作業が着手されたことを示す情報を対応付けて、作業状況表データテーブル2014に書き込む。また、この進行状況判定部207は、作業進行状況データテーブル2013から、工程1-1の作業項目Aの作業終了時刻の欄に、作業終了時刻を示す情報が書き込まれているか否かを判定する。例えば、工程1-1の作業項目Aの作業終了時刻の欄に、作業終了時刻15:50を示す情報が書き込まれているため、進行状況判定部207は、工程ID1-1の作業項目Aの作業が終了したと判定する。この場合、進行状況判定部207は、作業進行状況データテーブル2013から、この工程1-1および作業ID101-Aと対応付けられている作業開始時刻12:55と作業終了時刻15:50を読み出し、作業に要した実績作業時間を算出する。つまり、進行状況判定部207は、作業開始時刻12:55~作業終了時刻15:50の時間長を算出し、実績作業時間=1時間55分と算出する。そして、進行状況判定部207は、作業進行状況データテーブル2013から、工程1-1および作業ID101-Aに対応付けられている計画作業時間2時間を読み出し、計画作業時間2時間と算出した実績作業時間1時間55分とを比較する。この例の場合、実績作業時間1時間55分≦計画作業時間2時間であるため、進行状況判定部207は、工程ID1-1の作業項目Aの作業内容の進行状況が進行計画表において予め決められている計画に対して遅れていないと判定する。そして、進行状況判定部207は、この判定結果を示す情報を、進行状況表作成部208に出力する。また、進行状況判定部207は、判定結果を作業状況表データテーブル2014に登録する。つまり、進行状況判定部207は、工程1-1の作業項目Aを示す作業IDに遅延していないことを示す情報を対応付けて、作業状況表データテーブル2014に書き込む。ステップST9進行状況表作成部208は、進行状況判定部207の判定結果に基づき、進行状況表を表示する画像において、計画に対して進行状況が遅れている作業内容の欄を赤色に、計画に対して進行状況が遅れていない作業内容の欄を青色に、それぞれ区別するように、ディスプレイに表示するための情報を作成する。また、進行状況表作成部208は、着手した作業内容の表示態様と、未だ着手していない作業内容の表示態様とを、それぞれ区別するように、ディスプレイに表示するための情報を作成する。具体的に説明すると、進行状況表作成部208は、進行計画表を作業エリア管理端末4の表示部407に表示させるための情報であって、ステップST5において説明した通り、着と表示されている作業開始操作エリアG3が作業者によって指定された場合、この進行計画表において、工程1-1の作業項目Aの欄を黄色に表示させるためのマスク画像の情報を作成する。そして、進行状況表作成部208は、この作成した情報を通信部204を介して、作業エリア管理端末4に送信する。一方、ステップST5において説明した通り、完と表示されている作業終了操作エリアG4が作業者によって指定された場合、進行状況表作成部208は、進行計画表を作業エリア管理端末4の表示部407に表示させるための情報であって、この進行計画表において、工程1-1の作業項目Aの欄を青色に表示させるためのマスク画像の情報を作成する。そして、進行状況表作成部208は、この作成した情報を通信部204を介して、作業エリア管理端末4に送信する。ステップST10ステップST5において説明した通り、着と表示されている作業開始操作エリアG3が作業者によって指定された場合、作業エリア管理端末4の通信部404は、作業状況管理サーバ2から受信した進行計画表を作業エリア管理端末4の表示部407に表示させるための情報であって、この進行計画表において、工程1-1の作業項目Aの欄を黄色に表示させるための情報を、登録部305に出力する。この登録部305は、この情報を記憶部401の進行状況表データ領域4011に書き込み、登録する。一方、ステップST5において説明した通り、完と表示されている作業終了操作エリアG4が作業者によって指定された場合、作業エリア管理端末4の通信部404は、作業状況管理サーバ2から受信した進行計画表を作業エリア管理端末4の表示部407に表示させるための情報であって、この進行計画表において、工程1-1の作業項目Aの欄を青色に表示させるための情報を、登録部305に出力する。この登録部305は、この情報を記憶部401の進行状況表データ領域4011に書き込み、登録する。そして、表示制御部406は、記憶部401の進行状況表データ領域4011から読み出した情報に基づき、進行計画表において工程1-1の作業項目Aの欄を黄色あるいは青色に表示させた画像を表示部407に表示させる。ステップST11また、実績計画時間比率算出部209は、例えば、通信部204を介して、指定された作業者の実績計画時間比率を要求する情報を作業エリア管理端末4から受信した場合、この指定された作業者の作業実績を示す情報を作業進行状況データテーブル2013から読み出し、読み出した作業実績を示す情報に基づき、実績計画時間比率を算出する。具体的に説明すると、作業エリア管理端末4は、操作部402を介して、例えば、チームC1の工程1-1における実績計画時間比率の表示の指示を受け付けると、このチームC1の工程1-1における実績計画時間比率を要求する情報を、通信部404を介して、作業状況管理サーバ2に送信する。作業状況管理サーバ2は、通信部204を介して、この情報を受信する。そして、作業状況管理サーバ2の通信部204は、受信した情報を、実績計画時間比率算出部209に出力する。実績計画時間比率算出部209は、入力するチームC1の工程1-1における実績計画時間比率を要求する情報に基づき、作業進行状況データテーブル2013から、工程1-1における各作業項目の計画作業時間、作業開始時刻、および作業終了時刻を示す情報を、チームC1に所属する作業者ごとに読み出す。そして、実績計画時間比率算出部209は、式1に示した演算式に従って、実績計画時間比率を算出する。例えば、実績計画時間比率算出部209は、作業ID12345の中村さんの作業開始時刻および作業終了時刻を示す情報に基づき、工程1-1の作業項目AおよびBの作業に要した実績作業時間を算出する。また、実績計画時間比率算出部209は、作業進行状況データテーブル2013を参照して、工程1-1の作業項目AおよびBの作業時間として予め決められている計画作業時間を読み出し、合算する。なお、計画作業時間は、この場合3時間である。この実績計画時間比率算出部209は、算出した実績作業時間を、計画作業時間で除算した商を、実績計画時間比率として算出する。実績計画時間比率算出部209は、算出した実績計画時間比率を、実績計画時間比率データテーブル2015に書き込む。また、実績計画時間比率算出部209は、算出した実績計画時間比率を、作業者ごとに比較する棒グラフで示した画像であって、作業エリア管理端末4の表示部407に表示させるための情報を作成する。なお、実績計画時間比率算出部209は、実績計画時間比率が100を超えている場合、つまり、計画作業時間よりも実績作業時間が長く、作業遅延が発生した作業者については、棒グラフを赤色に表示させる。一方、実績計画時間比率算出部209は、実績計画時間比率が100以下である場合、つまり、実績作業時間が計画作業時間を越えず、作業遅延が発生していない作業者については、棒グラフを青色に表示させる。そして、実績計画時間比率算出部209は、この作成した情報を通信部204を介して、実績計画時間比率を要求する情報を送信した作業エリア管理端末4に対して、算出した実績計画時間比率を送信する。なお、ここでは、実績計画時間比率算出部209は、作業エリア管理端末4から工程単位での実績計画時間比率の算出が指示された場合の例について説明したが、本発明はこれに限られず、作業項目単位での実績計画時間比率を算出するものであってもよい。ステップST10そして、作業エリア管理端末4の通信部404は、作業状況管理サーバ2から受信した算出した実績計画時間比率を作業者ごとに比較する棒グラフで示した画像の情報を、登録部305に出力する。この登録部305は、この情報を記憶部401の実績計画時間比率データ領域4012に書き込み、登録する。そして、表示制御部406は、記憶部401の実績計画時間比率データ領域4012から読み出した情報に基づき、実績計画時間比率を作業者ごとに比較する棒グラフで示した画像を表示部407に表示させる。このようにして、作業状況管理サーバ2は、各作業者から作業者端末3を介して取得する作業進行状況情報に基づき、各作業者の進行状況を示す進行状況表や実績計画時間比率を作業エリア管理端末4に表示させる。よって、管理者は、この進行状況表や実績計画時間比率を見ることにより、各作業者の作業状況を把握した上で、遅れが発生している場合はどのくらい遅れているのかという遅れの程度等の状況把握を迅速にすることができる。また、遅れている作業を補助することができる人員を探して補充するという判断も迅速することができる。従って、進捗状況の把握にかかる時間を短縮し、人員の割り当ての判断を迅速に行い、作業状況に応じた作業員の割り当てを迅速に行うことができる。これにより、本実施形態のように、各製造工程について作業エリアが予め決められている場合、当該作業エリアにおいて先工程の完了時間が遅れた場合、次に当該作業エリアで作業をする後工程の作業者は、前工程の完了を待たなければならない。しかし、作業状況の応じた作業員の割り当てを迅速に行うことにより、工程ごとの遅延の発生を抑制し、ひいては、製造現場の全体においける遅延の発生を抑制することができる。なお、上述の例において、作業開始時と作業終了時の両方において遅延の発生を判定し、この判定結果に基づき、青色あるいは赤色のマスク画像を進行状況表に表示させる例について説明した。しかし、本発明はこれに限られず、少なくとも、作業終了時間に基づき、遅延の発生を判定し、判定結果に基づき、青色あるいは赤色のマスク画像を進行状況表に表示させるものであればよい。<第2実施形態>次に、図16~22を参照して、本発明に係る第2実施形態について説明する。なお、本実施形態は、第1実施形態に係る作業状況管理サーバ2、作業者端末3、および、作業エリア管理端末4を適用して実施可能である。ここでは、同一の符号を付して、各装置の構成と機能の説明を省略する。なお、本実施形態では、各作業項目A,B,Cにおいて、複数の作業レベルが規定されている例について説明する。本実施形態では、作業者から、作業項目の開始と終了のみを報告するものではなく、各作業項目において予め決められている作業レベルを用いて、進行状況の中間報告を、作業者端末3から作業状況管理サーバ2に作業進行状況情報を送信することにより行うものである。図16は、作業状況管理サーバ2によって作成される作業カード表示画面の一例である。図16に示す通り、作業内容選択操作エリアG1には、中間報告するタイミングごとに区分された作業内容の作業レベルが示されている。具体的に説明すると、作業内容選択操作エリアG1には、各作業者がこれから実施する作業内容が示されている。図16には、例えば、作業レベルB1~B5の作業内容が示されている。なお、1つの作業項目内に複数の作業レベルB1~B15の作業が含まれている場合、作業内容選択操作エリアG1には、報告タイミングにおいて区分されている作業レベルごとに作業内容が表示される。本実施形態では、工程1-1の作業項目Bにおける報告タイミングは、作業を開始するとき、作業レベルB1~B5を終了したとき、作業レベルB6~B10を終了したとき、および、作業レベルB11~B15を終了したときと予め決められている。次に、図17を参照して、本実施形態に係る具体的な事例について説明する。なお、本実施形態に係る進行計画は、第1実施形態において、図3に示した進行計画表の内容と同じであり、作業レベルに応じて、より詳細に、計画予定時間が決められている。ここでは、作業ID12345である作業者の中村さんの作業状況について説明する。中村さんの作業計画表において、工程ID1-1の作業項目Bは、作業レベルB1~B5の計画予定時間が20分、作業レベルB6~B10の計画予定時間が20分、作業レベルB11~B15の計画予定時間が20分、という計画になっている。この進行計画表に含まれる計画予定時間等の情報は、上述の通り、記憶部201における、進行計画表データテーブル2011や作業進行状況データテーブル2013にそれぞれ格納されている。中村さんは、工程1-1の作業項目Aを12:55に開始して15:03に終了した。つまり、実績作業時間が2時間08分であり、進行計画表の計画における計画予定時間2時間を超えており、進行計画表の計画よりも8分の遅れが発生している。よって、中村さんが作業項目Bに取り掛かる時刻も、進行計画表の計画よりも5分遅れの15:05であった。そのため、作業項目Bの作業レベルB1~B5の終了時刻が15:30であった。つまり、実績作業時間25分が、作業レベルB1~B5の計画予定時間の20分を超えており、進行計画表の計画よりも5分の遅れが発生している。そこで、管理者は、例えば、その時間帯に作業を終了していた作業チームC2の山本さんを、中村さんの作業の補助者として補充することを考えた。そして、管理者は、中村さんの作業内容を中村さんと山本さんに分配し、中村さんに対して工程1-1の作業項目Bの作業レベルB6、B7、B11~B13を、山本さんに対して工程1-1の作業項目Bの作業レベルB8~B10、B14、B15を、それぞれ遂行するように指示した。なお、中村さんは、指示された工程1-1の作業項目Bの作業レベルB6、B7の作業を終了した段階で、作業者端末3_1を介して作業進行状況情報を作業状況管理サーバ2に送信する。そして、指示された工程1-1の作業項目Bの作業レベルB11~13の作業を終了した段階で、作業者端末3_1を介して作業進行状況情報を作業状況管理サーバ2に送信する。また、山本さんは、指示された工程1-1の作業項目Bの作業レベルB8~B10の作業を終了した段階で、作業者端末3_7を介して作業進行状況情報を作業状況管理サーバ2に送信する。そして、指示された工程1-1の作業項目Bの作業レベルB14、B15の作業を終了した段階で、作業者端末3_7を介して作業進行状況情報を作業状況管理サーバ2に送信する。このように、山本さんが中村さんの作業を補助したことにより、中村さんは、作業レベルB6、B7の作業については、15:30に開始し、10分の作業時間で15:40に終了した。そして、中村さんは、作業レベルB11~B13の作業については、15:40から開始することができ、15分の作業時間で15:55に終了した。また、山本さんは、作業レベルB8~B10の作業については、15:30に開始し、20分の作業時間で15:50に終了した。そして、山本さんは、作業レベルB14~B15の作業については、15:50に開始し、10分の作業時間で16:00に終了した。つまり、結果として、工程1-1の作業項目Bは、15:05に開始し16:00に終了したこととなり、実績作業時間は合計で55分であった。よって、実績作業時間が、進行計画表の計画における計画予定時間60分以内であり、進行計画表の計画よりも5分の早く終了した。次に、図18~22を参照して、図17を参照して説明したような状況において、作業エリア管理端末4に表示される画像の変化について説明するとともに、各構成部の動作について説明する。例えば、中村さんは、作業者端末3_1の表示部307に表示されている作業カード表示画面図16参照において、工程1-1の作業B1~B5を指定した状態において、着と表示されている作業開始操作エリアG3を指示する。このときの現在時刻は、15:05である。これにより、作業状況報告部308は、現在の時刻15:05を示す情報を計時部303から取得し、工程1-1の作業項目BB1~B5を15:05に開始されたことを示す作業進行状況情報を、作業状況管理サーバ2に送信する。作業状況管理サーバ2は、作業者端末3_1から工程1-1の作業項目BB1~B5が15:05に開始されたことを示す作業進行状況情報を受信すると、記憶部201の作業進行状況データテーブル2013を更新する。そして、作業状況管理サーバ2の進行状況判定部207は、工程1-1の作業項目BB1~B5の作業が着手されたと判定する。そして、進行状況判定部207は、この判定結果を示す情報を、進行状況表作成部208に出力する。進行状況表作成部208は、進行状況判定部207の判定結果に基づき、進行計画表を作業エリア管理端末4の表示部407に表示させるための情報であって、この進行計画表において、工程1-1の作業項目Bの欄を黄色に表示させるための情報を作成する。そして、進行状況表作成部208は、この作成した情報を通信部204を介して、作業エリア管理端末4に送信する。例えば、進行状況表作成部208は、工程1-1の作業項目BB1~B5の欄を黄色に表示したマスク画像を、進行計画表の上に重畳して表示させるデータを作成する。なお、マスク画像にこの旨を表示するものであってもよい。作業エリア管理端末4の通信部404は、作業状況管理サーバ2から受信した進行計画表を作業エリア管理端末4の表示部407に表示させるための情報であって、この進行計画表において、工程1-1の作業項目BB1~B5の欄を黄色に表示させるための情報を、登録部305に出力する。この登録部305は、この情報を記憶部401の進行状況表データ領域4011に書き込み、登録する。そして、表示制御部406は、記憶部401の進行状況表データ領域4011から読み出した情報に基づき、進行計画表において工程1-1の作業項目BB1~B5の欄に黄色のマスク画像を重畳して表示させた画像を表示部407に表示させる。この表示例を、図18に示す。次いで、中村さんは、作業者端末3_1の表示部307に表示されている作業カード表示画面図16参照において、工程1-1の作業B1~B5を指定した状態において、完と表示されている作業終了操作エリアG4を指示する。このときの現在時刻は、15:30である。これにより、作業状況報告部308は、現在の時刻15:30を示す情報を計時部303から取得し、工程1-1の作業項目BB1~B5を15:30に終了されたことを示す作業進行状況情報を、作業状況管理サーバ2に送信する。作業状況管理サーバ2は、作業者端末3_1から工程1-1の作業項目BB1~B5が15:30に終了されたことを示す作業進行状況情報を受信すると、記憶部201の作業進行状況データテーブル2013を更新する。作業状況管理サーバ2の進行状況判定部207は、記憶部201の作業進行状況データテーブル2013から情報を読み出し、更新された作業内容の進行状況が、進行計画表において予め決められている計画に対して遅れているか否かを判定する。ここで、進行状況判定部207は、作業進行状況データテーブル2013を参照して、この工程1-1および作業ID101-BB1~B5と対応付けられている作業開始時刻15:05と作業終了時刻15:30を読み出し、この作業に要した実績作業時間25分を算出する。そして、進行状況判定部207は、作業進行状況データテーブル2013から計画作業時間20分を読み出し、この計画作業時間20分と算出した実績作業時間25分とを比較する。この場合、計画作業時間20分が、実績作業時間25分を越えているため、進行状況判定部207は、作業内容の進行状況が進行計画表において予め決められている計画に対して遅れていると判定する。そして、進行状況判定部207は、この判定結果を示す情報を、進行状況表作成部208に出力する。進行状況表作成部208は、進行状況判定部207の判定結果に基づき、進行計画表を作業エリア管理端末4の表示部407に表示させるための情報であって、この進行計画表において、工程1-1の作業項目BB1~B5の欄を赤色に表示したマスク画像を、進行計画表の上に重畳して表示させるデータを作成する。作業エリア管理端末4の通信部404は、作業状況管理サーバ2から受信した進行計画表を作業エリア管理端末4の表示部407に表示させるための情報であって、この進行計画表において、工程1-1の作業項目BB1~B5の欄を赤色に表示させるための情報を、登録部305に出力する。この登録部305は、この情報を記憶部401の進行状況表データ領域4011に書き込み、登録する。そして、表示制御部406は、記憶部401の進行状況表データ領域4011から読み出した情報に基づき、進行計画表において工程1-1の作業項目BB1~B5の欄に赤色のマスク画像を重畳して表示させた画像を表示部407に表示させる。この表示例を、図19に示す。この図19に示す画面をみて、管理者が、山本さんの補助を依頼する。なお、中村さんと山本さんへの作業の指示内容については、上述した通りである。そして、中村さんは、作業者端末3_1の表示部307に表示されている作業カード表示画面図16参照において、工程1-1の作業B6~B10を指定した状態において、着と表示されている作業開始操作エリアG3を指示する。次いで、作業が完了した場合、中村さんは、作業者端末3_1の表示部307に表示されている作業カード表示画面図16参照において、工程1-1の作業B6~B10を指定した状態において、完と表示されている作業終了操作エリアG4を指示する。このときの現在時刻は、15:40である。ここで、中村さんは、工程1-1の作業B6~B7しか終了していないが、指定する作業内容としては、工程1-1の作業B6~B10で区分されているため、システム上は、工程1-1の作業B6~B10の終了が報告される。これにより、作業状況報告部308は、現在の時刻15:40を示す情報を計時部303から取得し、工程1-1の作業項目BB6~B10を15:40に終了されたことを示す作業進行状況情報を、作業状況管理サーバ2に送信する。作業状況管理サーバ2は、作業者端末3_1から工程1-1の作業項目BB6~B10が15:40に終了されたことを示す作業進行状況情報を受信すると、記憶部201の作業進行状況データテーブル2013を更新する。なお、作業状況管理サーバ2の登録部205は、この作業進行状況情報の送信元である作業者端末3_1のメールアドレスに基づき、作業者登録データテーブル2012を参照して、中村さんの作業者ID12345を取得する。そして、作業進行状況データテーブル2013において、工程1-1の作業項目BB6~B10と対応する終了作業者IDの欄に、この作業者ID12345を書き込む。次いで、作業状況管理サーバ2の進行状況判定部207は、記憶部201の作業進行状況データテーブル2013から情報を読み出し、更新された作業内容の進行状況が、進行計画表において予め決められている計画に対して遅れているか否かを判定する。ここで、進行状況判定部207は、作業進行状況データテーブル2013から、更新された工程1-1の作業項目BB6~B10の作業終了時刻15:40と、作業項目Bの作業開始時刻である工程1-1の作業項目BB1~B5の作業開始時刻15:05を読み出し、工程1-1の作業項目BB1~B10の実績作業時間35分を算出する。そして、進行状況判定部207は、更新された工程1-1の作業項目BB1~B10の計画作業時間40分を、作業進行状況データテーブル2013から読み出した情報に基づき算出する。この進行状況判定部207は、算出した工程1-1の作業項目BB1~B10の計画作業時間40分と、算出した実績作業時間35分とを比較する。この場合、実績作業時間35分が計画作業時間40分以下であるため、進行状況判定部207は、作業内容の進行状況が進行計画表において予め決められている計画に対して遅れていないと判定する。そして、進行状況判定部207は、この判定結果を示す情報を、進行状況表作成部208に出力する。進行状況表作成部208は、進行状況判定部207の判定結果に基づき、進行計画表を作業エリア管理端末4の表示部407に表示させるための情報であって、この進行計画表において、工程1-1の作業項目BB1~B10の欄を青色に表示させるための情報を作成する。そして、進行状況表作成部208は、この作成した情報を通信部204を介して、作業エリア管理端末4に送信する。例えば、進行状況表作成部208は、工程1-1の作業項目BB1~B10の欄を青色に表示したマスク画像を、進行計画表の上に重畳して表示させるデータを作成する。作業エリア管理端末4の通信部404は、作業状況管理サーバ2から受信した進行計画表を作業エリア管理端末4の表示部407に表示させるための情報であって、この進行計画表において、工程1-1の作業項目BB1~B10の欄を青色に表示させるための情報を、登録部305に出力する。この登録部305は、この情報を記憶部401の進行状況表データ領域4011に書き込み、登録する。そして、表示制御部406は、記憶部401の進行状況表データ領域4011から読み出した情報に基づき、進行計画表において工程1-1の作業項目BB1~B10の欄に青色のマスク画像を重畳して表示させた画像を表示部407に表示させる。この表示例を、図20に示す。一方、山本さんは、工程1-1の作業B8~B10の作業が完了した場合、作業者端末3_1の表示部307に表示されている作業カード表示画面図16参照において、工程1-1の作業B6~B10を指定した状態において、完と表示されている作業終了操作エリアG4を指示する。ここで、山本さんは、工程1-1の作業B8~B10しか終了していないが、指定する作業内容としては、工程1-1の作業B6~B10で区分されているため、システム上は、工程1-1の作業B6~B10の終了が報告される。このときの現在時刻は、15:50である。これにより、作業状況報告部308は、現在の時刻15:50を示す情報を計時部303から取得し、工程1-1の作業項目BB6~B10を15:50に終了されたことを示す作業進行状況情報を、作業状況管理サーバ2に送信する。作業状況管理サーバ2は、作業者端末3_1から工程1-1の作業項目BB6~B10が15:50に終了されたことを示す作業進行状況情報を受信すると、記憶部201の作業進行状況データテーブル2013を更新する。なお、作業状況管理サーバ2の登録部205は、この作業進行状況情報の送信元である作業者端末3_1のメールアドレスに基づき、作業者登録データテーブル2012を参照して、山本さんの作業者ID12351を取得する。そして、作業進行状況データテーブル2013において、工程1-1の作業項目BB6~B10と対応する終了作業者IDの欄に、この作業者ID12351を書き込む。なお、この終了作業者IDの欄には、先に終了報告をした中村さんの作業者ID12345が書き込まれている。このため、登録部205は、山本さんの作業者ID12351を書き込む際、山本さんの報告の方が、中村さんの報告時間よりも遅いことを示すように、例えば、中村さんの作業者ID12345の後ろに続けて、山本さんの作業者ID12351を書き込むようにする。また、作業終了時間の欄には、先に終了報告をした中村さんの作業終了時刻15:40が書き込まれている。このため、登録部205は、山本さんの作業終了時刻15:50を、中村さんの作業終了時刻15:40の後ろに続けて書き込むようにする。次いで、作業状況管理サーバ2の進行状況判定部207は、記憶部201の作業進行状況データテーブル2013から情報を読み出し、更新された作業内容の進行状況が、進行計画表において予め決められている計画に対して遅れているか否かを判定する。ここで、進行状況判定部207は、作業進行状況データテーブル2013から、更新された工程1-1の作業項目BB6~B10の作業修了時刻15:50と、作業項目Bの作業開始時刻である工程1-1の作業項目BB1~B5の作業開始時刻15:05を読み出し、工程1-1の作業項目BB1~B10の実績作業時間45分を算出する。そして、進行状況判定部207は、更新された工程1-1の作業項目BB1~B10の計画作業時間40分を、作業進行状況データテーブル2013から読み出した情報に基づき算出する。この進行状況判定部207は、算出した工程1-1の作業項目BB1~B10の計画作業時間40分と、算出した実績作業時間45分とを比較する。この場合、実績作業時間45分が計画作業時間40分を越えているため、進行状況判定部207は、作業内容の進行状況が進行計画表において予め決められている計画に対して遅れていると判定する。そして、進行状況判定部207は、この判定結果を示す情報を、進行状況表作成部208に出力する。進行状況表作成部208は、進行状況判定部207の判定結果に基づき、進行計画表を作業エリア管理端末4の表示部407に表示させるための情報であって、この進行計画表において、工程1-1の作業項目BB1~B10の欄を赤色に表示させるための情報を作成する。そして、進行状況表作成部208は、この作成した情報を通信部204を介して、作業エリア管理端末4に送信する。例えば、進行状況表作成部208は、工程1-1の作業項目Bの欄B1~B10を赤色に表示したマスク画像を、進行計画表の上に重畳して表示させるデータを作成する。作業エリア管理端末4の通信部404は、作業状況管理サーバ2から受信した進行計画表を作業エリア管理端末4の表示部407に表示させるための情報であって、この進行計画表において、工程1-1の作業項目BB1~B10の欄を赤色に表示させるための情報を、登録部305に出力する。この登録部305は、この情報を記憶部401の進行状況表データ領域4011に書き込み、登録する。そして、表示制御部406は、記憶部401の進行状況表データ領域4011から読み出した情報に基づき、進行計画表において工程1-1の作業項目BB1~B10の欄に赤色のマスク画像を重畳して表示させた画像を表示部407に表示させる。この表示例を、図21に示す。次いで、詳細な説明は省略するが、中村さんと山本さんのそれぞれから工程1-1の作業B11~B15の作業開始報告と作業終了報告がなされる。この報告によって、作業状況管理サーバ2は、中村さんの作業者端末3_1と山本さんの作業者端末3_7から、作業開始時刻を含む作業進行状況情報と作業終了時刻を含む作業進行状況情報とを受信する。上述同様、作業状況管理サーバ2は、進行状況判定部207により、作業内容の進行状況が進行計画表において予め決められている計画に対して遅れているか否かを判定する。上述の通り、中村さんが15:055に、山本さんが16:00に、各作業の終了を報告している。よって、進行状況判定部207は、例えば、山本さんの作業の終了の報告後に、更新された作業進行状況データテーブル2013を参照して、更新された工程1-1の作業項目BB11~B15の作業終了時刻16:00と、作業項目Bの作業開始時刻である工程1-1の作業項目BB1~B5の作業開始時刻15:05を読み出し、工程1-1の作業項目BB1~B15の実績作業時間55分を算出する。そして、進行状況判定部207は、更新された工程1-1の作業項目BB1~B15の計画作業時間60分を、作業進行状況データテーブル2013から読み出した情報に基づき算出する。この進行状況判定部207は、算出した工程1-1の作業項目BB1~B15の計画作業時間60分と、算出した実績作業時間55分とを比較する。この場合、実績作業時間55分が計画作業時間60分以下であるため、進行状況判定部207により、作業内容の進行状況が進行計画表において予め決められている計画に対して遅れていないと判定する。これにより、作業エリア管理端末4には、この判定結果に応じて、進行計画表において工程1-1の作業項目BB1~B15の欄に青色のマスク画像を重畳して表示させた画像が表示部407に表示させる。この表示例を、図22に示す。このように、各作業項目の作業内容を、作業レベルに応じて区分することにより、一の作業項目における作業において、作業の進行状況を中間報告で把握し、中間報告の結果を進行状況表に表示させることができる。これにより、一の作業項目における作業中であって、各作業者の作業の進捗情報を作業エリア管理端末4に表示させ、管理者に報告することができる。よって、管理者は、よりリアルタイムに近い時間で、各作業者の作業の進捗譲歩を把握することができる。また、一の作業項目における作業を、複数の作業者によって遂行する場合であっても、同一の工程IDや作業IDによって、分担した作業が一意に特定されるため、作業項目ごとの作業の進捗情報を管理し、作業エリア管理端末4に表示させることができる。なお、詳細には説明しないが、作業状況管理サーバ2は、中間報告の作業進行状況情報を用いて、実績計画時間比率算出部209が、進行状況に応じた実績計画時間比率を算出して、作業エリア管理端末4に表示させるものであってもよい。<第3実施形態>次に、図23を参照して、本発明に係る第3実施形態について説明する。なお、本実施形態は、第1実施形態に係る作業状況管理サーバ2、作業者端末3、および、作業エリア管理端末4を適用して実施可能である。ここでは、同一の符号を付して、各装置の構成と機能の説明を省略する。図23に示す通り、本実施形態に係る作業状況管理システム102は、作業状況管理サーバ21と、作業者端末3と、作業エリア管理端末41と、携帯電話送信装置51と、管理者携帯電話52と、ランプ点灯ブザー鳴動装置61と、現場ブザー62と、現場ランプ63とを備える。作業状況管理サーバ21と、作業者端末3と、作業エリア管理端末41と、携帯電話送信装置51と、ランプ点灯ブザー鳴動装置61とは、それぞれ、有線通信または無線通信例えば、LocalAreaNetworkで接続されている。作業状況管理サーバ21は、第1実施形態に係る作業状況管理サーバ2と一部異なる構成を有する。なお、詳細な構成については、図24を参照して後述する。この作業状況管理サーバ21は、進行状況判定部207による判定結果を各装置に通知する。本実施形態では、作業状況管理サーバ21は、進行状況判定部207によって遅延が発生していると判定された場合に限り、作業が遅延していることを、LANで接続されている対象の装置に通知する。作業エリア管理端末41は、管理者携帯端末42、管理者PCPersonalComputerディスプレイ43と、現場PCディスプレイ44とを備える。この作業エリア管理端末41は、第1実施形態に係る作業エリア管理端末4と同様の構成を有する。管理者携帯端末42は、例えば、スマートフォンあるいはタブレット型の端末であって、管理者の所持する携帯端末である。この管理者とは、作業現場を管理し、遅延が発生した現場に対して、補充者を補充する等の現場の指揮監督を行うものである。管理者PCディスプレイ43は、管理者のために設けられたコンピュータである。現場PCディスプレイ44は、現場に設置され、主に作業者が作業状況等を確認するために設けられるコンピュータである。この現場PCディスプレイ44は、例えば、作業エリア毎に1台が設置されている。携帯電話送信装置51は、作業状況管理サーバ21から受信した情報を音声データに変換し、作業状況管理サーバ21からの報知情報を音声により管理者携帯電話に通知する。管理者携帯電話52は、管理者が所持する携帯電話である。この管理者携帯電話52には、通話機能とメール機能とが搭載されている。ランプ点灯ブザー鳴動装置61は、作業状況管理サーバ21から受信した情報に基づき、現場ブザー62に対してブザー音を発するように制御し、あるいは、現場ランプ63に対して点灯するように制御する。現場ブザー62は、作業現場に一個又は複数個が設けられており、管理者に対して、進行状況判定部207による作業状況の判定結果を、ブザー音により通知する。現場ランプ63は、作業現場に一個又は複数個が設けられており、管理者に対して、進行状況判定部207による作業状況の判定結果を、ランプの点灯により通知する。次に、図24を参照して、本実施形態に係る作業状況管理サーバ21の構成の一例について説明する。図24を参照して、本実施形態に係る作業状況管理サーバ21の構成の一例について説明する。図24は、本実施形態に係る作業状況管理サーバ21の構成の一例について示すブロック図である。なお、図24において示す構成のうち、図4に示した作業状況管理サーバ2と同一の構成については、同一の符号を付して、詳細な説明は省略する。図24に示す通り、作業状況管理サーバ21は、報知制御部210を備える。この報知制御部210は、進行状況判定部207の判定結果を入力し、通信部204を介して接続される外部装置に対して、判定結果をそれぞれ適した情報に変換して、各外部装置に送信する。例えば、進行状況判定部207によって、特定の作業者例えば、作業ID12345の中村さんの作業が遅延していると判定された場合、報知制御部210は、作業者登録データテーブル2012を参照して、この中村さんのメールアドレスnakamuraabcjpが設定されている作業者端末3_1に対して、作業が遅れていることを示す情報を送信する。これにより、作業者端末3_1は、例えば、作業が遅れていることを示す音声や光を発する。また、この場合、報知制御部210は、特定の作業者中村さんの作業が遅れていることを示す情報を、作業エリア管理端末41の管理者携帯端末42、管理者PCディスプレイ43、および現場PCディスプレイ44のそれぞれに送信する。これにより、作業エリア管理端末41の各装置は、ディスプレイに、作業が遅れていることを示す文字や作業が遅れている作業者の人数や遅れている作業内容を示す情報を表示する。また、これら作業エリア管理端末41の各装置は、作業が遅れていることを示す音声や光を発するものであってもよい。なお、本実施形態において、作業状況管理サーバ21が進行状況判定部207を備える構成について説明したが、本発明はこれに限られず、例えば、作業者端末3が進行状況判定部207を備える構成であってもよい。さらに、この場合、報知制御部210は、特定の作業者中村さんの作業が遅れていることを示す情報を、携帯電話送信装置51やランプ点灯ブザー鳴動装置61に送信する。この携帯電話送信装置51は、管理者携帯電話52に電話を掛けて、特定の作業者中村さんの作業が遅れていることを伝える音声を再生する。また、携帯電話送信装置51は、特定の作業者中村さんの作業が遅れていることを記載したメールを管理者携帯電話52に送信するものであってもよい。また、ランプ点灯ブザー鳴動装置61は、現場ブザー62を鳴らして、特定の作業者中村さんの作業が遅れていること、あるいは、特定の作業者が所属する作業チームにおいて遅れが発生していることを、ブザー音により通知する。さらに、ランプ点灯ブザー鳴動装置61は、現場ランプ63を点灯して、特定の作業者中村さんの作業が遅れていること、あるいは、特定の作業者が所属する作業チームにおいて遅れが発生していることを、ブザー音により通知する。このように、作業の遅れた発生した場合、管理者や作業者に直接通知したり、作業現場全体に通知することにより、進行状況判定部207によって作業遅延が発生していると判定された場合に、その判定結果を、迅速に当事者に通知することができる。また、現場の作業者および管理者は、作業遅延が発生しているという情報を、リアルタイムに近い時間で共有することができるため、作業遅延を発生させないように努力する環境が育ち、また、管理者による作業員の作業の割り当ても迅速に進み、現場内での作業の効率化を図ることが期待できる。<第4実施形態>次に、図25を参照して、本実施形態に係る進行状況表の一例について説明する。図25を参照して、本実施形態に係る行状況表の一例について説明する。なお、本実施形態は、第1実施形態に係る作業状況管理サーバ2、作業者端末3、および、作業エリア管理端末4を適用して実施可能である。ここでは、同一の符号を付して、各装置の構成と機能の説明を省略する。本実施形態では、第1実施形態において作業状況管理サーバ2の進行状況表作成部208が作成する進行状況表と異なる例について説明する。ここでの進行状況表は、図示の通り、作業現場を上方から俯瞰した際の全体俯瞰図である。ここでは、作業現場の一部を記載するが、全体が記載される全体俯瞰図であってもよい。進行状況表作成部208は、進行状況判定部207の判定結果に基づき、この全体俯瞰図を表示する画像において、計画に対して進行状況が遅れている作業エリアの表示形態と、計画に対して進行状況が遅れていない作業エリアの表示形態とを、それぞれ区別するように、ディスプレイに表示するための情報を作成する。具体的に説明すると、進行状況表作成部208は、全体俯瞰図を作業エリア管理端末4の表示部407に表示させるための情報であって、この全体俯瞰図において、計画に対して進行状況が遅れている作業エリアの表示欄を青色に表示させるとともに、計画に対して進行状況が遅れていない作業エリアの表示欄を赤色に表示させる画像データを作成する。図示の例では、作業エリア1001と1003において、遅延が発生している。一方、作業エリア1002と1004において、計画通りに作業が進行している。なお、作業エリア1005は、作業エリアとして使用されていないことを示しており、例えば、白色で表示される。また、図示の通り、各作業エリアの表示欄の近くには、当該作業エリアにおいて、作業をしている作業チームや、作業内容を示す工程IDが表示されている。よって、作業エリア管理端末4に表示された全体俯瞰図を確認することで、管理者は、作業現場全体において、作業遅延が発生している作業エリアを把握することができる。ここで、例えば、管理者がマウスのポインタを作業エリアの表示欄に合わせてクリックした場合、作業エリア管理端末4は、この作業エリアにおいて作業をしている作業者の作業情報を示した進行状況表の表示を要求する情報を作業状況管理サーバ2に送信する。作業状況管理サーバ2は、この要求に基づき、対応する進行状況表を示す情報を作成し、作業エリア管理端末4に送信する。これにより、作業エリア管理端末4には、指定された作業エリアにおける作業者の作業状況を表示させることができる。よって、管理者は、作業現場全体の遅延を把握するとともに、各作業者および作業内容ごとの遅延も把握することができる。本発明は、上述の実施形態に限られず、上記の構成の組み合わせ等によっても構成可能である。また、本発明に係る作業状況管理システムは、各装置間における現在の時刻を統一させるために、作業状況管理サーバ2の計時部206によって計時された時刻を、予め決められたタイミングで、作業者端末3および作業エリア管理端末4等に送信して、同期をとるものであってもよい。<第5実施形態>次に、図26を参照して、本実施形態に係る作業状況管理サーバ2の構成の一例について説明する。図26は、本実施形態に係る作業状況管理サーバ2の構成の一例を示すブロック図である。図26に示す通り、作業状況管理サーバ2は、記憶部201と、入力部202と、作業カード情報取得部203と、通信部204と、登録部205と、計時部206と、進行状況判定部207と、進行状況表作成部208と、実績計画時間比率算出部209と、を備える。記憶部201には、進行計画表データテーブル2011と、作業者登録データテーブル2012と、作業進行状況データテーブル2013と、作業状況表データテーブル2014と、実績計画時間比率データテーブル2015と、が格納されている。ここで、図27~32を参照して、記憶部201に格納されている各データの一例について説明する。図27は、進行計画表データテーブル2011の一例を示す図である。この進行計画表データテーブル2011は、図3に示した進行計画表に含まれる情報を項目ごとに対応付けたテーブルである。図27に示す通り、進行計画表データテーブル2011は、例えば、工程IDと、作業項目と、作業IDと、作業エリアと、作業者IDと、作業者名と、予定開始時刻と、予定終了時刻とをそれぞれ対応付けるテーブルである。工程IDは、各工程を他の工程と識別するための固有情報である。作業項目は、各作業項目の名称を示す情報である。なお、一の工程には、複数の作業項目の作業が含まれている。作業IDは、各工程に含まれる各作業項目の作業内容を他の作業内容と識別するための固有の情報である。作業エリアは、各作業項目の作業を行う作業エリア場所を示す情報である。作業者IDは、各作業項目の担当者として割り当てられている作業者を他の作業者と識別するための固有の情報である。作業者名は、作業IDが示す作業者の氏名である。予定開始時刻は、各作業項目の作業を開始する予定の時刻である。予定終了時刻は、各作業項目の作業を終了する予定の時刻である。図28は、作業者登録データテーブル2012の一例を示す図である。この作業者登録データテーブル2012は、予め登録されている作業者に関する情報を項目ごとに対応付けたテーブルである。図28に示す通り、作業者登録データテーブル2012は、作業者IDと、作業者名と、作業チーム名と、メールアドレスとをそれぞれ対応付けるテーブルである。メールアドレスは、各作業者の所持する作業者端末33_1,3_23_nに設定されているメールアドレスである。図29は、作業進行状況データテーブル2013の一例を示す図である。この作業進行状況データテーブル2013は、作業者端末33_1,3_2,,3_nから受信した作業進行状況情報に基づき、各作業内容の進行状況を示す情報を項目ごとに対応付けたテーブルである。図29に示す通り、作業進行状況データテーブル2013は、工程IDと、作業項目と、作業IDと、予定開始時刻と、予定終了時刻と、作業開始時刻と、作業終了時刻と、開始作業者IDと、終了作業者IDとをそれぞれ対応付けるテーブルである。なお、工程IDと、作業項目と、作業IDと、予定開始時刻と、予定終了時刻とは、進行計画表データテーブル2011に書き込まれている各情報に基づき、予め書き込まれている。作業開始時刻は、例えば、各作業者から、作業者端末3を介して報告される作業を開始する時刻である。作業終了時刻は、例えば、各作業者から、作業者端末3を介して報告される作業を終了した時刻である。開始作業者IDは、作業者端末3を介して作業の開始を報告した作業者の作業者端末3の作業者を示す情報である。終了作業者IDは、作業者端末3を介して作業の終了を報告した作業者の作業者端末3の作業者を示す情報である。なお、作業進行状況データテーブル2013に書き込まれる作業開始時刻と、作業終了時刻と、開始作業者IDと、終了作業者IDを示す情報は、作業者端末3から送信される作業進行状況情報に含まれている。この作業進行状況情報とは、各作業者端末3から送信される情報であって、例えば、当該作業者端末3の所有者である作業者が作業を開始するとき、および、作業を終了したとき送信される情報である。作業の開始時に送信される作業進行状況情報には、これから作業を開始する作業内容を示す情報工程IDや作業IDと、この作業内容の作業を開始する時刻を示す情報とが含まれている。また、作業進行状況情報には、送信元として各作業者端末3を示すメールアドレスが対応付けられている。作業状況管理サーバ2は、送信元のメールアドレスに基づき、作業者登録データテーブル2012を参照することで、作業進行状況情報を送信した作業者端末3の作業者IDを特定することができる。ここで、図30を参照して、作業進行状況情報を作業者端末3から取得するために、作業状況管理サーバ2が作業者端末3に送信する作業カード情報の一例について説明する。図30は、本実施形態に係る作業カード情報を作業者端末3に表示した作業カード表示画面の一例を示す図である。図30に示す通り、作業カード表示画面は、作業者端末3の操作画面に表示される画像であって、作業内容選択操作エリアG1と、経過時間表示エリアG2と、作業開始操作エリアG3と、作業終了操作エリアG4と、作業属性情報表示エリアG5とを備える。作業内容選択操作エリアG1は、作業進行状況情報の作業内容を指定するための操作画面であって、工程IDと作業項目名との組み合わせによって特定される作業内容の指定状況を示す画像領域である。この作業内容選択操作エリアG1に表示される情報が、作業カード情報である。経過時間表示エリアG2は、作業を開始したときからの経過時間を示す画像領域である。本実施形態において、経過時間表示エリアG2には、予定されている計画作業時間をカウントダウンして、作業に残された時間を表示する。作業開始操作エリアG3は、作業を開始するときに、作業進行状況情報の送信を指示するための操作ボタンである。作業終了操作エリアG4は、作業を終了するときに、作業進行状況情報の送信を指示するための操作ボタンである。作業属性情報表示エリアG5は、作業進行状況情報の作業の属性を示す情報であって、例えば、各作業の工程を示す工程ID、作業エリア等を表示する画像領域である。図31は、作業状況表データテーブル2014の一例を示す図である。この作業状況表データテーブル2014は、進行状況判定部207によって判定された判定結果を示す情報を項目ごとに対応付けたテーブルである。図31に示す通り、作業状況表データテーブル2014は、工程IDと、作業項目と、作業IDと、遅延判定結果とをそれぞれ対応付けるテーブルである。なお、工程IDと、作業項目と、作業IDとは、進行計画表データテーブル2011に書き込まれている各情報に基づき、予め書き込まれている。遅延判定結果は、進行状況判定部207によって判定された結果であって、作業内容の進行状況が進行計画表において予め決められている計画に対して遅れていること、あるいは、遅れていないことのいずれかを示す情報である。図32は、実績計画時間比率データテーブル2015の一例を示す図である。この実績計画時間比率データテーブル2015は、実績計画時間比率算出部209によって算出された実績計画時間比率を示す情報を項目ごとに対応付けたテーブルである。図32に示す通り、実績計画時間比率データテーブル2015は、工程IDと、作業項目と、作業IDと、実績計画時間比率とをそれぞれ対応付けるテーブルである。なお、工程IDと、作業項目と、作業IDとは、進行計画表データテーブル2011に書き込まれている各情報に基づき、予め書き込まれている。実績計画時間比率は、実績計画時間比率算出部209によって算出された実績計画時間比率を示す情報である。なお、工程IDと、作業IDと、作業者IDとが対応付けられている実績計画時間比率は、作業項目ごとに、各工程の実績計画時間比率を示す情報が格納されている。また、工程IDと作業者IDのみが対応付けられている実績計画時間比率、つまり、作業IDが対応付けられていない実績計画時間比率は、作業者ごとに、各工程の実績計画時間比率を示す情報が格納されている。次に、作業状況管理サーバ2の各構成について説明する。作業カード情報取得部203は、作業者端末3に送信して作業進行状況情報を得るための作業カード情報を取得する。この作業カード情報とは、図30に示した作業カード表示画面における作業内容選択操作エリアG1に表示する情報であって、各作業者の作業内容を示す情報である。この作業カード情報取得部203は、計時部206によって計時される現在の時刻に基づき、進行計画表データテーブル2011を参照して、これから開始される作業内容に応じた作業カードを示す作業カード情報を作成する。例えば、現在時刻が10月1日の12時00分である場合、1時間後13時00分以降の作業内容を示す作業カード情報を作成する。本実施形態では、作業カード作成部203は、作業者ごと、かつ、工程ごとに、これからの作業内容を示す作業カード情報を作成する。具体的に説明すると、作業カード作成部203は、現在の時刻において、作業者ID12345の中村さんの作業内容のうち最も直近で始まる工程の作業のみを示す作業カード情報を作成する。このようにして作成される作業カードには、作業内容選択操作エリアG1において、工程ID1-1の作業項目Aと、工程ID1-1の作業項目Bとが、それぞれ表示される。また、作業属性情報表示エリアG5には、工程ID1-1と、作業エリア1001とが、表示される。また、作業カード情報取得部203は、作業者IDに対応するメールアドレスを、作業者登録データテーブル2012から読み出し、作業カード情報をメールアドレスが示す作業者端末3に送信するよう、通信部204に指示する。具体的に説明すると、作業者である中村さんに対する作業カード情報を取得した場合、作業カード情報取得部203は、中村さんの作業ID12345と対応するメールアドレスnakamuraabcjpを作業者登録データテーブル2012から読み出し、取得した作業カード情報に対応付けて、通信部204に出力する。本実施形態において、作業カード作成部203は、現在時刻から1時間以降の直近の作業内容に基づき、作業者ごとに作業カード情報を作成するものとして、以下説明する。しかし、本発明はこれに限られず、予め決められた設定時間以降、例えば、12時間後、24時間後、1週間後の作業内容に基づく作業カードを、事前に作成しておき、記憶部201に保存しておくものであってもよい。この場合、作業カード作成部203は、作業カード情報に含まれる作業開始時刻の1時間前、あるいは、30分前になったら、この作業カード情報を記憶部201から読み出し、通信部204を介して、作業者端末3に送信するものであってもよい。あるいは、作業者端末3から作業カード情報の送信を要求する情報を受信した場合、通信部204が、現在の時刻に最も近い作業開始時刻の作業内容に基づく作業カード情報を記憶部201から読み出し、作業者端末3に返信するものであってもよい。通信部204は、作業者端末3および作業エリア管理端末4と、無線通信あるいは有線通信を介して、情報の受送信を行う。この通信部204は、作業カード情報取得部203によって取得された作業カード情報を対応付けられているメールアドレスに基づき、作業者端末3に送信する。また、通信部204は、作業者端末3から受信した作業進行状況情報を登録部205に出力する。登録部205は、通信部204から入力する作業進行状況情報に基づき、各作業者の作業進行状況を示す情報を取得し、記憶部201の作業進行状況データテーブル2013に書き込む。例えば、作業者ID12345の中村さんの作業者端末3から、工程ID1-1の作業項目A、Bのうち、作業項目Aを12:55に開始したことを示す作業進行状況情報を、通信部204を介して、登録部205が受信したとする。この場合、登録部205は、この作業進行状況情報から、工程ID1-1と、作業ID101-Aと、作業開始時刻12:55を示す情報を抽出する。また、登録部205は、この作業進行状況情報の送信元を示すメールアドレスnakamuraabcjpを取得する。この登録部205は、取得した工程ID1-1と作業ID101-Aとの組み合わせにより、作業進行状況データテーブル2013において特定される作業内容の列に、メールアドレスnakamuraabcjpが示す作業者ID12345を開始作業者IDの欄に書き込むとともに、受信した作業開始時刻12:55を作業開始時刻の欄を書き込む。なお、同様にして、作業者ID12345の中村さんの作業者端末3から、工程ID1-1の作業項目A、Bのうち、作業項目Aを15:55に終了したことを示す作業進行状況情報を、通信部204を介して、登録部205が受信したとする。この場合、登録部205は、この作業進行状況情報から、工程ID1-1と、作業ID101-Aと、作業完了時刻15:55を示す情報を抽出する。また、登録部205は、この作業進行状況情報の送信元を示すメールアドレスnakamuraabcjpを取得する。この登録部205は、取得した工程ID1-1と作業ID101-Aとの組み合わせにより、作業進行状況データテーブル2013において特定される作業内容の列に、メールアドレスnakamuraabcjpが示す作業者ID12345を終了作業者IDの欄に書き込むとともに、受信した作業終了時刻15:55を作業終了時刻の欄を書き込む。計時部206は、現在の時刻を計時し、計時した時刻を示す情報を出力する。進行状況判定部207は、作業進行状況データテーブル2013を参照して、作業進行状況情報が示す作業内容の進行状況が進行計画表において予め決められている計画に対して遅れているか否かを判定する。例えば、進行状況判定部207は、記憶部201の作業進行状況データテーブル2013を参照してテーブル内の作業開始時刻あるいは作業終了時刻を示す情報が更新された場合、更新された情報に基づき、対応する作業内容が遅れているか否かを判定する。この進行状況判定部207は、判定結果を示す情報を、進行状況表作成部208に出力する。具体的に説明すると、作業進行状況データテーブル2013において、工程1-1、作業ID101-Aと対応付けられている作業開始時刻の欄に、12:55を示す情報が書き込まれた場合、進行状況判定部207は、工程ID1-1の作業項目Aの作業が開始したと判定する。また、作業進行状況データテーブル2013において、工程1-1、作業ID101-Aと対応付けられている作業修了時刻に、15:55を示す情報が書き込まれた場合、進行状況判定部207は、この工程1-1、作業ID101-A、作業開始時刻12:55を作業進行状況データテーブル2013から読み出す。この進行状況判定部207は、作業進行状況データテーブル2013あるいは進行計画表データテーブル2011を参照して、この工程1-1および作業ID101-Aと対応付けられている予定開始時刻13:00を読み出し、この予定開始時刻13:00と作業開始時刻12:55とを比較する。進行状況判定部207は、作業開始時刻が、予定開始時刻以前である場合、作業内容の進行状況が進行計画表において予め決められている計画に対して遅れていないと判定する。一方、作業開始時刻が、予定開始時刻より後である場合、進行状況判定部207は、作業内容の進行状況が進行計画表において予め決められている計画に対して遅れていると判定する。この例の場合、作業開始時刻12:55が予定開始時刻13:00以前であるため、進行状況判定部207は、工程ID1-1の作業項目Aの作業内容の進行状況が進行計画表において予め決められている計画に対して遅れていないと判定する。進行状況表作成部208は、作業内容の進行状況を示す進行状況表の画像をディスプレイに表示させるための情報を作成する。また、進行状況表作成部208は、進行状況判定部207の判定結果に基づき、この進行状況表を表示する画像において、計画に対して進行状況が遅れている作業内容の表示形態と、計画に対して進行状況が遅れていない作業内容の表示形態とを、それぞれ区別するように、ディスプレイに表示するための情報を作成する。また、進行状況表作成部208は、着手した作業内容の表示態様と、未だ着手していない作業内容の表示態様とを、それぞれ区別するように、ディスプレイに表示するための情報を作成する。具体的に説明すると、進行状況表作成部208は、進行計画表を作業エリア管理端末4の表示部407に表示させるための情報であって、この進行計画表において、計画に対して進行状況が遅れている作業内容の表示欄を青色に表示させるとともに、計画に対して進行状況が遅れていない作業内容の表示欄を赤色に表示させる画像データを作成する。また、進行状況表作成部208は、進行計画表を作業エリア管理端末4の表示部407に表示させるための情報であって、この進行計画表において、着手した作業内容の表示欄を黄色に表示させるとともに、未だ着手していない作業内容の表示欄を白色に表示させる画像データを作成する。なお、このように、作業の進行状況に応じた色のマスク画像が、進行計画表の上に重畳して表示されている画像を、進行状況表という。ここで、図32を参照して、進行状況表作成部208によって作成される進行状況表の一例について説明する。図32は、進行状況表作成部208によって作成される進行状況表の一例を示す図である。図32に示す通り、進行状況表は、進行計画表の上に、進行状況判定部207によって判定された判定結果に応じた色のマスク画像が重畳して表示されている。この進行計画表は、13時~17時までの間に6人の作業者に割り当てられている作業計画を示す。なお、詳細な図示は省略しているが、各時間枠の欄内には、工程IDや作業項目名、予定開始時刻や予定終了時刻等が記載されている。また、作業進行状況情報による進行状況の報告が未だ作業者端末3からない場合、この時間枠の欄内は、例えば、白色で表示されている。なお、現在の時刻は、二重線で表示されている。図示の例では、15時30分である。図示の例の場合、中村さん、本間さん、吉田さん、佐藤さんの時間枠の欄には、青色のマスク画像が重畳して表示されている。一方、山田さん、大谷さんの時間枠の欄には、赤色のマスク画像が重畳して表示されている。ここで、管理者は、この進行状況表をみて、作業に遅延が発生している山田さんと大谷さんの作業に、補助者を入れる必要があると判断する場合がある。この場合、現在の時刻において、中村さんと、本間さんと、佐藤さんは、自分の作業が既に終了している。そこで、管理者は、各人の作業内容等を考慮した上で、中村さん、本間さん、佐藤さんのうち、いずれか1人を山田さんの作業に、他のいずれか1人を大谷さんの作業に、補助者として参加させるという指示をすることができる。実績計画時間比率算出部209は、例えば、通信部204を介して、指定された作業者の実績計画時間比率を要求する情報を作業エリア管理端末4から受信した場合、この指定された作業者の作業実績を示す情報を作業進行状況データテーブル2013から読み出し、読み出した作業実績を示す情報に基づき、実績計画時間比率を算出する。具体的に説明すると、実績計画時間比率算出部209は、作業進行状況データテーブル2013から、例えば、実績計画時間比率の対象となる作業項目ごとの予定開始時刻、予定終了時刻、作業開始時刻、および作業終了時刻を示す情報を、作業者ごとに読み出す。この実績計画時間比率算出部209は、読み出した作業開始時刻および作業終了時刻を示す情報に基づき、対象である作業項目の作業に要した時間実績作業時間を算出する。また、計画実行率算出部209は、予定開始時刻および予定終了時刻を示す情報に基づき、対象である作業項目の作業時間として予め決められている時間以下、計画作業時間を算出する。この実績計画時間比率算出部209は、以下に示す式1に示した演算式に従って、実績計画時間比率を算出する。<実績計画時間比率の演算式>実績計画時間比率=実績作業時間分÷計画作業時間分式1なお、実績作業時間=作業終了時刻-作業開始時刻、計画作業時間=予定終了時刻-予定開始時刻である。つまり、実績計画時間比率算出部209は、算出した実績作業時間を、計画作業時間で除算した商を、実績計画時間比率として算出する。この実績計画時間比率算出部209は、算出した実績計画時間比率を、実績計画時間比率データテーブル2015に書き込む。なお、実績計画時間比率算出部209は、指示された対象に応じた実績計画時間比率を算出することができる。例えば、各工程の実績計画時間比率の算出が指示された場合、作業者ごとに割り当てられている一の工程における実績計画時間比率を算出する。つまり、一の工程において複数の作業項目が一の作業者に割り当てられている場合、実績計画時間比率算出部209は、この複数の作業項目の計画作業時間と実績作業時間を、それぞれ合算した値に基づき、指定の工程の実績計画時間比率を作業者ごとに算出する。例えば、作業者である中村さんには、工程1-1における複数の作業項目A,Bが割り当てられている。よって、中村さんの工程1-1における実績計画時間比率は、作業項目Aの実績作業時間と作業項目Bの実績作業時間の和を、作業項目Aの計画作業時間と作業項目Bの計画作業時間の和で、除算した商である。一方、各作業項目の実績計画時間比率の算出が指示された場合、各作業項目における実績計画時間比率を算出する。つまり、一の作業者に対して複数の作業項目が割り当てられている場合、実績計画時間比率算出部209は、同一作業者に対して、複数の作業項目ごとの実績計画時間比率を算出する。つまり、中村さんの例でいうと、工程1-1の作業項目Aにおける実績計画時間比率は、作業項目Aの実績作業時間を作業項目Aの計画作業時間で除算した商で求める。また、工程1-1の作業項目Bにおける実績計画時間比率は、作業項目Bの実績作業時間を作業項目Bの計画作業時間で除算した商で求める。また、実績計画時間比率算出部209は、算出した実績計画時間比率を、作業者毎あるいは作業項目毎に比較する棒グラフで示した画像であって、作業エリア管理端末4の表示部407に表示させるための情報を作成する。なお、実績計画時間比率算出部209は、実績計画時間比率が100を超えている場合、つまり、計画作業時間よりも実績作業時間が長く、作業遅延が発生した作業者あるいは作業項目については、棒グラフを赤色に表示させる。一方、実績計画時間比率算出部209は、実績計画時間比率が100以下である場合、つまり、実績作業時間が計画作業時間を越えず、作業遅延が発生していない作業者あるいは作業項目については、棒グラフを青色に表示させる。ここで、図34を参照して、実績計画時間比率算出部209によって作成される実績計画時間比率の棒グラフの画像の一例について説明する。図34は、実績計画時間比率算出部209によって作成される実績計画時間比率の棒グラフの画像の一例を示す図である。なお、この実績計画時間比率の棒グラフは、図33に示した工程1-1の各作業者の作業状況に基づき算出された実績計画時間比率を示す例である。図34に示す通り、中村さん、本間さん、吉田さん、佐藤さんは、遅延なく作業が終了しているため、実績計画時間比率が100以下である。また、その棒グラフは、青色で表示されている。一方、山田さんと大谷さんは、作業が遅延しているため、実績計画時間比率が100を超えている。また、その棒グラフは、赤色で表示されている。この棒グラフは、実績計画時間比率が低い作業者ほど、計画に対して作業にかかった時間が少なかったことを表わしている。ここで、管理者は、この実績計画時間比率の棒グラフをみて、各作業者の進捗情報について、数値的に把握することができる。そして、管理者は、実績計画時間比率が低い作業者を、実績計画時間比率が100を越えている作業者の作業に補助者として参加させるという指示をすることができる。次に、図35を参照して、本実施形態に係る作業者端末3の構成の一例について説明する。図35は、本実施形態に係る作業者端末3の構成の一例を示すブロック図である。図35に示す通り、作業者端末3は、記憶部301と、操作部302と、計時部303と、通信部304と、登録部305と、表示制御部306と、表示部307と、作業状況報告部308と、を備える。記憶部301は、作業カード情報記憶領域3011を格納する。この作業カード情報記憶領域3011は、作業者端末3が作業状況管理サーバ2から受信した作業カード情報を記憶する記憶領域である。記憶部301は、作業者端末3が作業状況管理サーバ2から受信した作業カード情報を、順次上書して保存する。操作部302は、操作者からの操作を受け付ける。計時部303は、現在の時刻を計時し、計時した時刻を示す情報を出力する。通信部304は、作業状況管理サーバ2と、無線通信あるいは有線通信を介して、情報の受送信を行う。この通信部304は、作業カード情報を作業状況管理サーバ2から受信する。また、通信部304は、作業進行状況情報を作業状況管理サーバ2に送信する。登録部305は、通信部304から入力する作業カード情報を記憶部301の作業カード情報記憶領域3011に書き込む。表示制御部306は、作業カード情報記憶領域3011に格納されている情報に基づき、図30に示したような作業カード表示画面を表示部307に表示させる。表示部307は、例えば、タッチパネルのディスプレイである。この表示部307は、作業カードを示す画像を表示するとともに、操作部302の操作画面を表示する。作業状況報告部308は、操作部302から入力する情報に基づき、作業進行状況情報を作成し、通信部304を介して、作業状況管理サーバ2に送信する。例えば、作業状況報告部308は、工程1-1の作業項目Aの作業を開始したことを示す情報を、作業進行状況情報として、通信部304を介して、作業状況管理サーバ2に送信する。具体的には、作業状況報告部308は、工程1-1の作業項目Aが12:55に開始されたことを示す作業進行状況情報を、作業状況管理サーバ2に送信する。なお、同様にして、操作部302を介して、操作を終了する旨の指示があった場合、作業状況報告部308は、計時部303によって計時された現在の時刻を作業終了時刻として、作業を修了したことを示す作業進行状況情報を、通信部304を介して、作業状況管理サーバ2に送信する。次に、図36を参照して、本実施形態に係る作業エリア管理端末4の構成の一例について説明する。図36は、本実施形態に係る作業エリア管理端末4の構成の一例を示すブロック図である。図36に示す通り、作業エリア管理端末4は、記憶部401と、操作部402と、通信部404と、登録部405と、表示制御部406と、表示部407と、を備える。記憶部401は、進行状況表データ領域4011と、実績計画時間比率データ領域4012とを備える。この進行状況表データ領域4011は、作業状況管理サーバ2によって作成された進行状況表の画像データを表示部407に表示するための情報を格納する記憶領域である。実績計画時間比率データ領域4012は、作業状況管理サーバ2によって作成された実績計画時間比率の棒グラフの画像データを表示部407に表示するための情報を格納する記憶領域である。操作部402は、操作者からの操作を受け付ける。通信部404は、作業状況管理サーバ2と、無線通信あるいは有線通信を介して、情報の受送信を行う。この通信部404は、作業状況管理サーバ2によって作成された進行状況表の画像を表示部407に表示するための情報や、作業状況管理サーバ2によって作成された実績計画時間比率の棒グラフの画像を表示部407に表示するための情報を、作業状況管理サーバ2から受信する。登録部405は、通信部304から入力する情報を、記憶部401の各記憶領域に保存する。表示制御部406は、操作部402の指示に従って、記憶部401の進行状況表データ領域4011、あるいは、実績計画時間比率データ領域4012から情報を読み出し、読み出した情報に基づく画像を表示部407に表示させる。表示部407は、例えば、タッチパネルのディスプレイである。この表示部407は、進行状況表を示す画像を表示するとともに、操作部402の操作画面を表示する。次に、図37を参照して、本実施形態に係る作業状況管理方法の一例について説明する。図37は、本実施形態に係る作業状況管理方法の一例について説明するためのフローチャートである。ステップST1作業状況管理サーバ2は、例えば、入力部202を介して入力される進行計画表を示す情報を、記憶部201の進行計画表データテーブル2011に書き込み、登録する。そして、記憶部201は、登録された進行計画表データテーブル2011の情報に基づき、進行計画表データテーブル2011の情報のうち作業進行状況データテーブル2013の情報と重複する情報をコピーして、作業進行状況データテーブル2013に書き込む。同様にして、記憶部201は、登録された進行計画表データテーブル2011の情報に基づき、進行計画表データテーブル2011の情報のうち作業状況表データテーブル2014あるいは実績計画時間比率データテーブル2015の情報と重複する情報をコピーして、作業状況表データテーブル2014あるいは実績計画時間比率データテーブル2015に書き込む。なお、作業者登録データテーブル2012には、入力部202を介して入力される所定の情報が既に登録されているものとする。ステップST2この作業状況管理サーバ2の作業カード情報取得部203は、計時部206によって計時される現在の時刻に基づき、進行計画表データテーブル2011を参照して、これから開始される作業内容に応じた作業カードを示す作業カード情報を取得する。例えば、現在時刻が10月1日の12時00分である場合、1時間後13時00分以降の作業内容を示す作業カード情報を取得する。本実施形態において、作業カード情報取得部203は、作業者ID12345の中村さんの作業内容のうち、最も直近で始まる工程、つまり、工程1-1の作業のみを示す作業カード情報を取得する。例えば、この作業カード情報には、直近の作業工程を示す工程IDと、この工程IDの作業工程に含まれる作業項目を示す作業IDと、作業エリアと、各作業項目の予定開始時刻および予定終了時刻とを示す情報を含む。この作業カード情報は、予め作成されたものが進行計画表データテーブル2011に格納されている。そして、作業カード情報取得部203は、作業者登録データテーブル2012を参照して、作業者ID12345の中村さんのメールアドレスnakamuraabcjpを読み出し、作成した作業カード情報とともに、通信部204に出力する。通信部204は、この作業カード情報を、メールアドレスnakamuraabcjpの作業者端末3_1に送信する。ステップST3次いで、メールアドレスnakamuraabcjpが設定されている中村さんの作業者端末3_1の通信部304は、作業状況管理サーバ2から送信された作業カード情報を受信する。そして、通信部304は、受信した作業カード情報を、登録部305に出力する。この登録部305は、作業カード情報に含まれる情報を、項目ごとに、記憶部301の作業カード情報記憶領域3011に書き込み、登録する。つまり、登録部305は、作業カード情報に含まれる工程ID、作業ID、作業エリア、各作業項目の予定開始時刻および予定終了時刻を示す情報を、それぞれ対応付けて、作業カード情報記憶領域3011に書き込む。ステップST4そして、作業者端末3_1の表示制御部306は、記憶部301の作業カード情報記憶領域3011から作業カード情報を読み出し、この作業カード情報に基づき表わされる画像を、表示部307に表示する。この作業カード情報に基づき表わされる画像の一例は、図30に示したような作業カード表示画面である。この作業カード表示画面には、作業内容選択操作エリアG1において、工程ID1-1の作業項目Aと、工程ID1-1の作業項目Bとが、それぞれ表示される。また、作業属性情報表示エリアG5には、工程ID1-1と、作業エリア1001とが、表示される。なお、このとき、経過時間表示エリアG2の表示される経過時間はカウントされていないため、計画作業時間02:00:00が表示されている。ステップST5次いで、作業者である中村さんが、工程1-1の作業項目Aの作業を開始することを作業状況管理サーバ2に報告する。これにより、作業者である中村さんに割り当てられている作業の進行状況を示す作業進行状況情報が、作業者端末3_1から作業状況管理サーバ2に対して送信される。具体的に説明すると、作業者端末3_1の表示部307に表示されている作業カード表示画面において、作業内容選択操作エリアG1内に表示されている作業項目Aの作業Aが作業者によって指定される。例えば、作業者が、タッチパネルである表示部307の画面上から、作業Aの表示部分をタッチする。これにより、操作部302は、作業Aが指定された操作内容を受け付ける。次いで、作業者端末3_1の表示部307に表示されている作業カード表示画面において、着と表示されている作業開始操作エリアG3が指定される。例えば、作業者が、タッチパネルである表示部307の画面上から、着の表示部分をタッチする。これにより、操作部302は、工程1-1の作業項目Aの作業開始を報告する操作内容を受け付ける。そして、操作部302は、工程1-1の作業項目Aの作業が開始されたことを示す作業進行状況情報を、作業状況報告部308に出力する。その後、工程1-1の作業項目Aの作業が終了した場合、作業者である中村さんが、工程1-1の作業項目Aの作業を終了したことを作業状況管理サーバ2に報告する。これにより、作業者である中村さんに割り当てられている作業の進行状況を示す作業進行状況情報が、作業者端末3_1から作業状況管理サーバ2に対して送信される。具体的に説明すると、作業者端末3_1の表示部307に表示されている作業カード表示画面において、作業内容選択操作エリアG1内に表示されている作業項目Aの作業Aが作業者によって指定される。例えば、作業者が、タッチパネルである表示部307の画面上から、作業Aの表示部分をタッチする。これにより、操作部302は、作業Aが指定された操作内容を受け付ける。次いで、作業者端末3_1の表示部307に表示されている作業カード表示画面において、完と表示されている作業終了操作エリアG4が指定される。例えば、作業者が、タッチパネルである表示部307の画面上から、完の表示部分をタッチする。これにより、操作部302は、工程1-1の作業項目Aの作業終了を報告する操作内容を受け付ける。そして、操作部302は、工程1-1の作業項目Aの作業が終了したことを示す作業進行状況情報を、作業状況報告部308に出力する。ステップST6そして、作業状況報告部308は、操作部302から入力する情報に基づき、作業進行状況情報を作成する。具体的に説明すると、ステップST5において説明した通り、着と表示されている作業開始操作エリアG3が作業者によって指定された場合、作業状況報告部308は、工程1-1の作業項目Aを示す作業ID101-Aの作業開始時刻として、計時部303によって計時された現在の時刻12:55を示す情報を取得する。これにより、作業状況報告部308は、作業開始時刻12:55に工程1-1の作業項目Aが開始されたことを示す作業進行状況情報を作成する。この作業状況報告部308は、工程1-1の作業項目Aの作業を開始したことを示す作業進行状況情報を、通信部304を介して、作業状況管理サーバ2に送信する。例えば、作業状況報告部308は、工程1-1の作業項目Aが12:55に開始されたことを示す作業進行状況情報を、作業状況管理サーバ2に送信する。一方、ステップST5において説明した通り、完と表示されている作業終了操作エリアG4が作業者によって指定された場合、作業状況報告部308は、工程1-1の作業項目Aを示す作業ID101-Aの作業終了時刻として、計時部303によって計時された現在の時刻15:50を示す情報を取得する。これにより、作業状況報告部308は、作業開始時刻15:50に工程1-1の作業項目Aが終了されたことを示す作業進行状況情報を作成する。この作業状況報告部308は、工程1-1の作業項目Aの作業を終了したことを示す作業進行状況情報を、通信部304を介して、作業状況管理サーバ2に送信する。例えば、作業状況報告部308は、工程1-1の作業項目Aが15:50に終了したことを示す作業進行状況情報を、作業状況管理サーバ2に送信する。ステップST7作業状況管理サーバ2の通信部204は、工程1-1の作業項目Aが12:55に開始されたことを示す作業進行状況情報を作業者端末3_1から受信すると、送信元の作業者端末3_1のメールアドレスnakamuraabcjpとともに、登録部205に出力する。そして、登録部205は、入力した情報に基づき、作業進行状況データテーブル2013を更新する。具体的に説明すると、登録部205は、入力する工程1-1の作業項目Aが12:55に開始されたことを示す作業進行状況情報から、作業ID101-Aとを取得し、作業進行状況データテーブル2013において、この作業ID101-Aと対応付けられている作業開始時刻の欄に作業開始時刻である12:55を書き込む。また、作業状況管理サーバ2の通信部204は、工程1-1の作業項目Aが15:50に終了したことを示す作業進行状況情報を作業者端末3_1から受信すると、送信元の作業者端末3_1のメールアドレスnakamuraabcjpとともに、登録部205に出力する。そして、登録部205は、入力した情報に基づき、作業進行状況データテーブル2013を更新する。具体的に説明すると、登録部205は、入力する工程1-1の作業項目Aが15:50に終了したことを示す作業進行状況情報から、作業ID101-Aとを取得し、作業進行状況データテーブル2013において、この作業ID101-Aと対応付けられている作業終了時刻の欄に作業終了時刻である15:50を書き込む。ステップST8次いで、進行状況判定部207が、記憶部201の作業進行状況データテーブル2013から情報を読み出し、更新された作業が着手されたか否か、あるいは、更新された作業内容の進行状況が、進行計画表において予め決められている計画に対して遅れているか否かを判定する。この進行状況判定部207は、例えば、作業進行状況データテーブル2013から、更新された工程1-1の作業項目Aの予定開始時刻13:00と、作業開始時刻12:55を読み出し、両者を比較する。この場合、作業開始時刻12:55が、予定開始時刻13:00以前であるため、進行状況判定部207は、作業内容の進行状況が進行計画表において予め決められている計画に対して遅れていないと判定する。そして、進行状況判定部207は、この判定結果を示す情報を、進行状況表作成部208に出力する。また、進行状況判定部207は、判定結果を作業状況表データテーブル2014に登録する。つまり、進行状況判定部207は、工程1-1の作業項目Aを示す作業IDに遅延していないことを示す情報を対応付けて、作業状況表データテーブル2014に書き込む。ステップST9進行状況表作成部208は、進行状況判定部207の判定結果に基づき、進行状況表を表示する画像において、計画に対して進行状況が遅れている作業内容の欄を赤色に、計画に対して進行状況が遅れていない作業内容の欄を青色に、それぞれ区別するように、ディスプレイに表示するための情報を作成する。また、進行状況表作成部208は、着手した作業内容の表示態様と、未だ着手していない作業内容の表示態様とを、それぞれ区別するように、ディスプレイに表示するための情報を作成する。具体的に説明すると、進行状況表作成部208は、進行計画表を作業エリア管理端末4の表示部407に表示させるための情報であって、ステップST5において説明した通り、着と表示されている作業開始操作エリアG3が作業者によって指定された場合、この進行計画表において、工程1-1の作業項目Aの欄を黄色に表示させるためのマスク画像の情報を作成する。そして、進行状況表作成部208は、この作成した情報を通信部204を介して、作業エリア管理端末4に送信する。一方、ステップST5において説明した通り、完と表示されている作業終了操作エリアG4が作業者によって指定された場合、進行状況表作成部208は、進行計画表を作業エリア管理端末4の表示部407に表示させるための情報であって、この進行計画表において、工程1-1の作業項目Aの欄を青色に表示させるためのマスク画像の情報を作成する。そして、進行状況表作成部208は、この作成した情報を通信部204を介して、作業エリア管理端末4に送信する。ステップST10ステップST5において説明した通り、着と表示されている作業開始操作エリアG3が作業者によって指定された場合、作業エリア管理端末4の通信部404は、作業状況管理サーバ2から受信した進行計画表を作業エリア管理端末4の表示部407に表示させるための情報であって、この進行計画表において、工程1-1の作業項目Aの欄を黄色に表示させるための情報を、登録部305に出力する。この登録部305は、この情報を記憶部401の進行状況表データ領域4011に書き込み、登録する。一方、ステップST5において説明した通り、完と表示されている作業終了操作エリアG4が作業者によって指定された場合、作業エリア管理端末4の通信部404は、作業状況管理サーバ2から受信した進行計画表を作業エリア管理端末4の表示部407に表示させるための情報であって、この進行計画表において、工程1-1の作業項目Aの欄を青色に表示させるための情報を、登録部305に出力する。この登録部305は、この情報を記憶部401の進行状況表データ領域4011に書き込み、登録する。そして、表示制御部406は、記憶部401の進行状況表データ領域4011から読み出した情報に基づき、進行計画表において工程1-1の作業項目Aの欄を黄色あるいは青色に表示させた画像を表示部407に表示させる。ステップST11また、実績計画時間比率算出部209は、例えば、通信部204を介して、指定された作業者の実績計画時間比率を要求する情報を作業エリア管理端末4から受信した場合、この指定された作業者の作業実績を示す情報を作業進行状況データテーブル2013から読み出し、読み出した作業実績を示す情報に基づき、実績計画時間比率を算出する。具体的に説明すると、作業エリア管理端末4は、操作部402を介して、例えば、チームC1の工程1-1における実績計画時間比率の表示の指示を受け付けると、このチームC1の工程1-1における実績計画時間比率を要求する情報を、通信部404を介して、作業状況管理サーバ2に送信する。作業状況管理サーバ2は、通信部204を介して、この情報を受信する。そして、作業状況管理サーバ2の通信部204は、受信した情報を、実績計画時間比率算出部209に出力する。実績計画時間比率算出部209は、入力するチームC1の工程1-1における実績計画時間比率を要求する情報に基づき、作業進行状況データテーブル2013から、工程1-1における各作業項目の予定開始時刻、予定終了時刻、作業開始時刻、および作業終了時刻を示す情報を、チームC1に所属する作業者ごとに読み出す。そして、実績計画時間比率算出部209は、式1に示した演算式に従って、実績計画時間比率を算出する。例えば、実績計画時間比率算出部209は、作業ID12345の中村さんの作業開始時刻および作業終了時刻を示す情報に基づき、工程1-1の作業項目AおよびBの作業に要した実績作業時間を算出する。また、実績計画時間比率算出部209は、作業進行状況データテーブル2013を参照して、予定開始時刻および予定終了時刻を示す情報に基づき、工程1-1の作業項目AおよびBの作業時間として予め決められている時間計画作業時間を算出する。なお、計画作業時間は、この場合3時間である。この実績計画時間比率算出部209は、算出した実績作業時間を、計画作業時間で除算した商を、実績計画時間比率として算出する。実績計画時間比率算出部209は、算出した実績計画時間比率を、実績計画時間比率データテーブル2015に書き込む。また、実績計画時間比率算出部209は、算出した実績計画時間比率を、作業者ごとに比較する棒グラフで示した画像であって、作業エリア管理端末4の表示部407に表示させるための情報を作成する。なお、実績計画時間比率算出部209は、実績計画時間比率が100を超えている場合、つまり、計画作業時間よりも実績作業時間が長く、作業遅延が発生した作業者については、棒グラフを赤色に表示させる。一方、実績計画時間比率算出部209は、実績計画時間比率が100以下である場合、つまり、実績作業時間が計画作業時間を越えず、作業遅延が発生していない作業者については、棒グラフを青色に表示させる。そして、実績計画時間比率算出部209は、この作成した情報を通信部204を介して、実績計画時間比率を要求する情報を送信した作業エリア管理端末4に対して、算出した実績計画時間比率を送信する。なお、ここでは、実績計画時間比率算出部209は、作業エリア管理端末4から工程単位での実績計画時間比率の算出が指示された場合の例について説明したが、本発明はこれに限られず、作業項目単位での実績計画時間比率を算出するものであってもよい。ステップST10そして、作業エリア管理端末4の通信部404は、作業状況管理サーバ2から受信した算出した実績計画時間比率を作業者ごとに比較する棒グラフで示した画像の情報を、登録部305に出力する。この登録部305は、この情報を記憶部401の実績計画時間比率データ領域4012に書き込み、登録する。そして、表示制御部406は、記憶部401の実績計画時間比率データ領域4012から読み出した情報に基づき、実績計画時間比率を作業者ごとに比較する棒グラフで示した画像を表示部407に表示させる。このようにして、作業状況管理サーバ2は、各作業者から作業者端末3を介して取得する作業進行状況情報に基づき、各作業者の進行状況を示す進行状況表や実績計画時間比率を作業エリア管理端末4に表示させる。よって、管理者は、この進行状況表や実績計画時間比率を見ることにより、各作業者の作業状況を把握した上で、遅れが発生している場合はどのくらい遅れているのかという遅れの程度等の状況把握を迅速にすることができる。また、遅れている作業を補助することができる人員を探して補充するという判断も迅速することができる。従って、進捗状況の把握にかかる時間を短縮し、人員の割り当ての判断を迅速に行い、作業状況に応じた作業員の割り当てを迅速に行うことができる。これにより、本実施形態のように、各製造工程について作業エリアが予め決められている場合、当該作業エリアにおいて先工程の完了時間が遅れた場合、次に当該作業エリアで作業をする後工程の作業者は、前工程の完了を待たなければならない。しかし、作業状況の応じた作業員の割り当てを迅速に行うことにより、工程ごとの遅延の発生を抑制し、ひいては、製造現場の全体においける遅延の発生を抑制することができる。なお、上述の例において、作業開始時と作業終了時の両方において遅延の発生を判定し、この判定結果に基づき、青色あるいは赤色のマスク画像を進行状況表に表示させる例について説明した。しかし、本発明はこれに限られず、少なくとも、作業終了時間に基づき、遅延の発生を判定し、判定結果に基づき、青色あるいは赤色のマスク画像を進行状況表に表示させるものであればよい。<第6実施形態>次に、図38~45を参照して、本発明に係る第2実施形態について説明する。なお、本実施形態は、第1実施形態に係る作業状況管理サーバ2、作業者端末3、および、作業エリア管理端末4を適用して実施可能である。ここでは、同一の符号を付して、各装置の構成と機能の説明を省略する。なお、本実施形態では、各作業項目A,B,Cにおいて、複数の作業レベルが規定されている例について説明する。本実施形態では、作業者から、作業項目の開始と終了のみを報告するものではなく、各作業項目において予め決められている作業レベルを用いて、進行状況の中間報告を、作業者端末3から作業状況管理サーバ2に作業進行状況情報を送信することにより行うものである。図38は、作業状況管理サーバ2によって作成される作業カード表示画面の一例である。図38に示す通り、作業内容選択操作エリアG1には、中間報告するタイミングごとに区分された作業内容の作業レベルと作業の予定開始時刻および予定終了時刻が示されている。なお、各作業レベルの予定開始時刻および予定終了時刻は、予め進行計画表データテーブル2011に書き込まれているものとする。具体的に説明すると、作業内容選択操作エリアG1には、工程ID1-1の作業項目Aの作業レベルA1~A45、および、工程ID1-1の作業項目Bの作業レベルB1~B15が、5レベル毎に区分される作業内容の予定開始時刻および予定終了時刻が示されている。1つの作業項目内に複数の作業レベルB1~B15の作業が含まれている場合、作業内容選択操作エリアG1には、報告タイミングにおいて区分されている作業レベルごとに作業内容が表示される。本実施形態では、工程1-1の作業項目Bにおける報告タイミングは、作業を開始するとき、作業レベルB1~B5を終了したとき、作業レベルB6~B10を終了したとき、および、作業レベルB11~B15を終了したときと予め決められている。このように、報告タイミングにおいて区分されている作業レベルごとに作業が表示されるとともに、各作業の予定開始時刻と予定終了時刻が表示されることにより、作業者が、今後の作業予定を把握しやすくなる。次に、図39を参照して、本実施形態に係る具体的な事例について説明する。なお、本実施形態に係る進行計画は、第1実施形態において、図3に示した進行計画表の内容と同じであり、作業レベルに応じて、より詳細に、計画予定時間が決められている。ここでは、作業ID12345である作業者の中村さんの作業状況について説明する。中村さんの作業計画表において、工程ID1-1の作業項目Bは、作業レベルB1~B5が予定開始時刻15:00~予定終了時刻15:20、作業レベルB6~B10が予定開始時刻15:20~予定終了時刻15:40、作業レベルB11~B15が予定開始時刻15:40~予定終了時刻16:00、という計画になっている。この進行計画表に含まれる計画予定時間等の情報は、上述の通り、記憶部201における、進行計画表データテーブル2011や作業進行状況データテーブル2013にそれぞれ格納されている。中村さんは、工程1-1の作業項目Aを15:03に終了した。よって、進行計画表の計画から、終了時間が2分遅延していた。よって、作業項目Bに取り掛かる時刻も、進行計画表の計画よりも5分遅れの15:05であった。そのため、作業項目Bの作業レベルB1~B5の終了時刻が15:25であった。つまり、作業項目Bの作業レベルB1~B5の作業も、進行計画表の計画よりも5分遅れていた。そこで、管理者は、例えば、その時間帯に作業を終了していた作業チームC2の山本さんを、中村さんの作業の補助者として補充することを考えた。そして、管理者は、中村さんの作業内容を中村さんと山本さんに分配し、中村さんに対して工程1-1の作業項目Bの作業レベルB6、B7、B11~B13を、山本さんに対して工程1-1の作業項目Bの作業レベルB8~B10、B14、B15を、それぞれ遂行するように指示した。なお、中村さんは、指示された工程1-1の作業項目Bの作業レベルB6、B7の作業を終了した段階で、作業者端末3_1を介して作業進行状況情報を作業状況管理サーバ2に送信する。そして、指示された工程1-1の作業項目Bの作業レベルB11~13の作業を終了した段階で、作業者端末3_1を介して作業進行状況情報を作業状況管理サーバ2に送信する。また、山本さんは、指示された工程1-1の作業項目Bの作業レベルB8~B10の作業を終了した段階で、作業者端末3_7を介して作業進行状況情報を作業状況管理サーバ2に送信する。そして、指示された工程1-1の作業項目Bの作業レベルB14、B15の作業を終了した段階で、作業者端末3_7を介して作業進行状況情報を作業状況管理サーバ2に送信する。このように、山本さんが中村さんの作業を補助したことにより、中村さんは、作業レベルB6、B7の作業については、計画よりも2分早く終了した。これにより、中村さんは、作業レベルB11~B13の作業については、計画通り開始することができ、かつ、計画よりも5分早く終了した。また、山本さんは、作業レベルB8~B10の作業については、計画よりも5分遅延した。これにより、山本さんは、作業レベルB14~B15の作業については、計画よりも7分遅れで開始したが、計画よりも5分早く終了した。つまり、結果として、工程1-1の作業項目Bは、計画よりも5分早く終了することができた。次に、図40~45を参照して、図39を参照して説明したような状況において、作業エリア管理端末4に表示される画像の変化について説明するとともに、各構成部の動作について説明する。例えば、中村さんは、作業者端末3_1の表示部307に表示されている作業カードにおいて、工程1-1の作業A41~A45を指定した状態において、完と表示されている作業終了操作エリアG4を指示する。このときの現在時刻は、15:03である。これにより、作業状況報告部308は、現在の時刻15:03を示す情報を計時部303から取得し、工程1-1の作業項目AA41~A45が15:03に終了されたことを示す作業進行状況情報を、作業状況管理サーバ2に送信する。作業状況管理サーバ2は、作業者端末3_1から工程1-1の作業項目AA41~A45が15:03に終了されたことを示す作業進行状況情報を受信すると、記憶部201の作業進行状況データテーブル2013を更新する。作業状況管理サーバ2の進行状況判定部207は、記憶部201の作業進行状況データテーブル2013から情報を読み出し、更新された作業内容の進行状況が、進行計画表において予め決められている計画に対して遅れているか否かを判定する。ここで、進行状況判定部207は、作業進行状況データテーブル2013から、更新された工程1-1の作業項目AA41~A45の予定終了時刻15:00と、作業終了時刻15:03を読み出し、両者を比較する。この場合、作業終了時刻15:03が、予定終了時刻15:00を越えているため、進行状況判定部207は、作業内容の進行状況が進行計画表において予め決められている計画に対して遅れていると判定する。そして、進行状況判定部207は、この判定結果を示す情報を、進行状況表作成部208に出力する。進行状況表作成部208は、進行状況判定部207の判定結果に基づき、進行計画表を作業エリア管理端末4の表示部407に表示させるための情報であって、この進行計画表において、工程1-1の作業項目Aの欄を赤色に表示させるための情報を作成する。そして、進行状況表作成部208は、この作成した情報を通信部204を介して、作業エリア管理端末4に送信する。作業エリア管理端末4の通信部404は、作業状況管理サーバ2から受信した進行計画表を作業エリア管理端末4の表示部407に表示させるための情報であって、この進行計画表において、工程1-1の作業項目Aの欄を赤色に表示させるための情報を、登録部305に出力する。この登録部305は、この情報を記憶部401の進行状況表データ領域4011に書き込み、登録する。そして、表示制御部406は、記憶部401の進行状況表データ領域4011から読み出した情報に基づき、進行計画表において工程1-1の作業項目Aの欄を赤色のマスク画像を重畳して表示させた画像を表示部407に表示させる。この表示例を図40に示す。次いで、中村さんは、作業者端末3_1の表示部307に表示されている作業カード表示画面において、工程1-1の作業B1~B5を指定した状態において、着と表示されている作業開始操作エリアG3を指示する。このときの現在時刻は、15:05である。これにより、作業状況報告部308は、現在の時刻15:05を示す情報を計時部303から取得し、工程1-1の作業項目BB1~B5を15:05に開始されたことを示す作業進行状況情報を、作業状況管理サーバ2に送信する。作業状況管理サーバ2は、作業者端末3_1から工程1-1の作業項目BB1~B5が15:05に開始されたことを示す作業進行状況情報を受信すると、記憶部201の作業進行状況データテーブル2013を更新する。作業状況管理サーバ2の進行状況判定部207は、記憶部201の作業進行状況データテーブル2013から情報を読み出し、更新された作業内容の進行状況が、進行計画表において予め決められている計画に対して遅れているか否かを判定する。ここで、進行状況判定部207は、作業進行状況データテーブル2013から、更新された工程1-1の作業項目BB1~B5の予定開始時刻15:00と、作業開始時刻15:05を読み出し、両者を比較する。この場合、作業開始時刻15:05が、予定開始時刻15:00を越えているため、進行状況判定部207は、作業内容の進行状況が進行計画表において予め決められている計画に対して遅れていると判定する。そして、進行状況判定部207は、この判定結果を示す情報を、進行状況表作成部208に出力する。進行状況表作成部208は、進行状況判定部207の判定結果に基づき、進行計画表を作業エリア管理端末4の表示部407に表示させるための情報であって、この進行計画表において、工程1-1の作業項目Bの欄を赤色に表示させるための情報を作成する。そして、進行状況表作成部208は、この作成した情報を通信部204を介して、作業エリア管理端末4に送信する。例えば、進行状況表作成部208は、工程1-1の作業項目Bの欄うち、作業開始時点にあわせて、工程1-1の作業項目BB1~B5の欄を赤色に表示したマスク画像を、進行計画表の上に重畳して表示させるデータを作成する。なお、開始が遅れているため、マスク画像にこの旨を表示するものであってもよい。作業エリア管理端末4の通信部404は、作業状況管理サーバ2から受信した進行計画表を作業エリア管理端末4の表示部407に表示させるための情報であって、この進行計画表において、工程1-1の作業項目BB1~B5の欄を赤色に表示させるための情報を、登録部305に出力する。この登録部305は、この情報を記憶部401の進行状況表データ領域4011に書き込み、登録する。そして、表示制御部406は、記憶部401の進行状況表データ領域4011から読み出した情報に基づき、進行計画表において工程1-1の作業項目BB1~B5の欄に赤色のマスク画像を重畳して表示させた画像を表示部407に表示させる。この表示例を、図41に示す。なお、図示の通り、マスク画像の時間軸の過去の側の辺は、作業開始時刻15:05の時間軸と一致している。次いで、中村さんは、作業者端末3_1の表示部307に表示されている作業カード表示画面において、工程1-1の作業B1~B5を指定した状態において、完と表示されている作業終了操作エリアG4を指示する。このときの現在時刻は、15:25である。これにより、作業状況報告部308は、現在の時刻15:25を示す情報を計時部303から取得し、工程1-1の作業項目BB1~B5を15:25に終了されたことを示す作業進行状況情報を、作業状況管理サーバ2に送信する。作業状況管理サーバ2は、作業者端末3_1から工程1-1の作業項目BB1~B5が15:25に終了されたことを示す作業進行状況情報を受信すると、記憶部201の作業進行状況データテーブル2013を更新する。作業状況管理サーバ2の進行状況判定部207は、記憶部201の作業進行状況データテーブル2013から情報を読み出し、更新された作業内容の進行状況が、進行計画表において予め決められている計画に対して遅れているか否かを判定する。ここで、進行状況判定部207は、作業進行状況データテーブル2013から、更新された工程1-1の作業項目BB1~B5の予定終了時刻15:20と、作業終了時刻15:25を読み出し、両者を比較する。この場合、作業終了時刻15:25が、予定終了時刻15:20を越えているため、進行状況判定部207は、作業内容の進行状況が進行計画表において予め決められている計画に対して遅れていると判定する。そして、進行状況判定部207は、この判定結果を示す情報を、進行状況表作成部208に出力する。進行状況表作成部208は、進行状況判定部207の判定結果に基づき、進行計画表を作業エリア管理端末4の表示部407に表示させるための情報であって、この進行計画表において、工程1-1の作業項目Bの欄うち、作業開始時点にあわせて、工程1-1の作業項目BB1~B5の欄を赤色に表示したマスク画像を、進行計画表の上に重畳して表示させるデータを作成する。作業エリア管理端末4の通信部404は、作業状況管理サーバ2から受信した進行計画表を作業エリア管理端末4の表示部407に表示させるための情報であって、この進行計画表において、工程1-1の作業項目BB1~B5の欄を赤色に表示させるための情報を、登録部305に出力する。この登録部305は、この情報を記憶部401の進行状況表データ領域4011に書き込み、登録する。そして、表示制御部406は、記憶部401の進行状況表データ領域4011から読み出した情報に基づき、進行計画表において工程1-1の作業項目BB1~B5の欄に赤色のマスク画像を重畳して表示させた画像を表示部407に表示させる。この表示例を、図42に示す。図示の通り、マスク画像の時間軸の過去側の辺は、作業開始時刻15:05の時間軸と一致している。また、マスク画像の時間軸の未来側の辺は、作業開始時刻15:25の時間軸と一致している。この図42に示す画面をみて、管理者が、山本さんの補助を依頼する。なお、中村さんと山本さんへの作業の指示内容については、上述した通りである。そして、中村さんは、作業者端末3_1の表示部307に表示されている作業カード表示画面において、工程1-1の作業B6~B10を指定した状態において、着と表示されている作業開始操作エリアG3を指示する。次いで、作業が完了した場合、中村さんは、作業者端末3_1の表示部307に表示されている作業カード表示画面において、工程1-1の作業B6~B10を指定した状態において、完と表示されている作業終了操作エリアG4を指示する。ここで、中村さんは、工程1-1の作業B6~B7しか終了していないが、指定する作業内容としては、工程1-1の作業B6~B10で区分されているため、システム上は、工程1-1の作業B6~B10の終了が報告される。このときの現在時刻は、15:38である。これにより、作業状況報告部308は、現在の時刻15:38を示す情報を計時部303から取得し、工程1-1の作業項目BB6~B10を15:38に終了されたことを示す作業進行状況情報を、作業状況管理サーバ2に送信する。作業状況管理サーバ2は、作業者端末3_1から工程1-1の作業項目BB6~B10が15:38に終了されたことを示す作業進行状況情報を受信すると、記憶部201の作業進行状況データテーブル2013を更新する。なお、作業状況管理サーバ2の登録部205は、この作業進行状況情報の送信元である作業者端末3_1のメールアドレスに基づき、作業者登録データテーブル2012を参照して、中村さんの作業者ID12345を取得する。そして、作業進行状況データテーブル2013において、工程1-1の作業項目BB6~B10と対応する終了作業者IDの欄に、この作業者ID12345を書き込む。次いで、作業状況管理サーバ2の進行状況判定部207は、記憶部201の作業進行状況データテーブル2013から情報を読み出し、更新された作業内容の進行状況が、進行計画表において予め決められている計画に対して遅れているか否かを判定する。ここで、進行状況判定部207は、作業進行状況データテーブル2013から、更新された工程1-1の作業項目BB6~B10の予定終了時刻15:40と、作業終了時刻15:38を読み出し、両者を比較する。この場合、作業終了時刻15:38が、予定終了時刻15:40以前であるため、進行状況判定部207は、作業内容の進行状況が進行計画表において予め決められている計画に対して遅れていないと判定する。そして、進行状況判定部207は、この判定結果を示す情報を、進行状況表作成部208に出力する。進行状況表作成部208は、進行状況判定部207の判定結果に基づき、進行計画表を作業エリア管理端末4の表示部407に表示させるための情報であって、この進行計画表において、工程1-1の作業項目BB1~B10の欄を青色に表示させるための情報を作成する。そして、進行状況表作成部208は、この作成した情報を通信部204を介して、作業エリア管理端末4に送信する。例えば、進行状況表作成部208は、工程1-1の作業項目Bの欄うち、作業終了時点にあわせて、工程1-1の作業項目BB1~B10の欄を青色に表示したマスク画像を、進行計画表の上に重畳して表示させるデータを作成する。作業エリア管理端末4の通信部404は、作業状況管理サーバ2から受信した進行計画表を作業エリア管理端末4の表示部407に表示させるための情報であって、この進行計画表において、工程1-1の作業項目BB1~B10の欄を青色に表示させるための情報を、登録部305に出力する。この登録部305は、この情報を記憶部401の進行状況表データ領域4011に書き込み、登録する。そして、表示制御部406は、記憶部401の進行状況表データ領域4011から読み出した情報に基づき、進行計画表において工程1-1の作業項目BB1~B10の欄に青色のマスク画像を重畳して表示させた画像を表示部407に表示させる。この表示例を、図43に示す。図示の通り、マスク画像の時間軸の過去側の辺は、作業項目Bの作業開始時刻15:05の時間軸と一致している。また、マスク画像の時間軸の未来側の辺は、作業終了時刻15:38の時間軸と一致している。一方、山本さんは、作業者端末3_7の表示部307に表示されている作業カード表示画面において、工程1-1の作業B6~B10を指定した状態において、着と表示されている作業開始操作エリアG3を指示する。次いで、作業が完了した場合、作業者端末3_1の表示部307に表示されている作業カード表示画面において、工程1-1の作業B6~B10を指定した状態において、完と表示されている作業終了操作エリアG4を指示する。ここで、山本さんは、工程1-1の作業B8~B10しか終了していないが、指定する作業内容としては、工程1-1の作業B6~B10で区分されているため、システム上は、工程1-1の作業B6~B10の終了が報告される。このときの現在時刻は、15:45である。これにより、作業状況報告部308は、現在の時刻15:45を示す情報を計時部303から取得し、工程1-1の作業項目BB6~B10を15:45に終了されたことを示す作業進行状況情報を、作業状況管理サーバ2に送信する。作業状況管理サーバ2は、作業者端末3_1から工程1-1の作業項目BB6~B10が15:45に終了されたことを示す作業進行状況情報を受信すると、記憶部201の作業進行状況データテーブル2013を更新する。なお、作業状況管理サーバ2の登録部205は、この作業進行状況情報の送信元である作業者端末3_1のメールアドレスに基づき、作業者登録データテーブル2012を参照して、山本さんの作業者ID12351を取得する。そして、作業進行状況データテーブル2013において、工程1-1の作業項目BB6~B10と対応する終了作業者IDの欄に、この作業者ID12351を書き込む。なお、この終了作業者IDの欄には、先に終了報告をした中村さんの作業者ID12345が書き込まれている。このため、登録部205は、山本さんの作業者ID12351を書き込む際、山本さんの報告の方が、中村さんの報告時間よりも遅いことを示すように、例えば、中村さんの作業者ID12345の後ろに続けて、山本さんの作業者ID12351を書き込むようにする。また、作業終了時間の欄には、先に終了報告をした中村さんの作業終了時刻15:38が書き込まれている。このため、登録部205は、山本さんの作業終了時刻15:45を、中村さんの作業終了時刻15:38の後ろに続けて書き込むようにする。次いで、作業状況管理サーバ2の進行状況判定部207は、記憶部201の作業進行状況データテーブル2013から情報を読み出し、更新された作業内容の進行状況が、進行計画表において予め決められている計画に対して遅れているか否かを判定する。ここで、進行状況判定部207は、作業進行状況データテーブル2013から、更新された工程1-1の作業項目BB6~B10の予定終了時刻15:40と、作業終了時刻15:45を読み出し、両者を比較する。この場合、作業終了時刻15:45が、予定終了時刻15:40を越えているため、進行状況判定部207は、作業内容の進行状況が進行計画表において予め決められている計画に対して遅れていると判定する。そして、進行状況判定部207は、この判定結果を示す情報を、進行状況表作成部208に出力する。進行状況表作成部208は、進行状況判定部207の判定結果に基づき、進行計画表を作業エリア管理端末4の表示部407に表示させるための情報であって、この進行計画表において、工程1-1の作業項目BB1~B10の欄を赤色に表示させるための情報を作成する。そして、進行状況表作成部208は、この作成した情報を通信部204を介して、作業エリア管理端末4に送信する。例えば、進行状況表作成部208は、工程1-1の作業項目Bの欄うち、作業終了時点にあわせて、工程1-1の作業項目Bの欄B1~B10を赤色に表示したマスク画像を、進行計画表の上に重畳して表示させるデータを作成する。作業エリア管理端末4の通信部404は、作業状況管理サーバ2から受信した進行計画表を作業エリア管理端末4の表示部407に表示させるための情報であって、この進行計画表において、工程1-1の作業項目BB1~B10の欄を赤色に表示させるための情報を、登録部305に出力する。この登録部305は、この情報を記憶部401の進行状況表データ領域4011に書き込み、登録する。そして、表示制御部406は、記憶部401の進行状況表データ領域4011から読み出した情報に基づき、進行計画表において工程1-1の作業項目BB1~B10の欄に赤色のマスク画像を重畳して表示させた画像を表示部407に表示させる。この表示例を、図44に示す。図示の通り、マスク画像の時間軸の過去側の辺は、作業項目Bの作業開始時刻15:05の時間軸と一致している。また、マスク画像の時間軸の未来の側の辺は、作業終了時刻15:45の時間軸と一致している。次いで、詳細な説明は省略するが、中村さんと山本さんのそれぞれから工程1-1の作業B11~B15の作業開始報告と作業終了報告がなされる。この報告によって、作業状況管理サーバ2は、中村さんの作業者端末3_1と山本さんの作業者端末3_7から、作業開始時刻を含む作業進行状況情報と作業終了時刻を含む作業進行状況情報とを受信する。上述同様、作業状況管理サーバ2は、進行状況判定部207により、作業内容の進行状況が進行計画表において予め決められている計画に対して遅れているか否かを判定する。上述の通り、両者とも、各作業の終了を15:55に報告しているため、予定終了時刻16:00よりも5分早く終了している。よって、進行状況判定部207により、作業内容の進行状況が進行計画表において予め決められている計画に対して遅れていないと判定する。これにより、作業エリア管理端末4には、この判定結果に応じて、進行計画表において工程1-1の作業項目BB1~B15の欄に青色のマスク画像を重畳して表示させた画像が表示部407に表示させる。この表示例を、図45に示す。図示の通り、マスク画像の時間軸の過去側の辺は、作業項目Bの作業開始時刻15:05の時間軸と一致している。また、マスク画像の時間軸の未来側の辺は、作業終了時刻15:55の時間軸と一致している。このように、各作業項目の作業内容を、作業レベルに応じて区分することにより、一の作業項目における作業において、作業の進行状況を中間報告で把握し、中間報告の結果を進行状況表に表示させることができる。これにより、一の作業項目における作業中であって、各作業者の作業の進捗情報を作業エリア管理端末4に表示させ、管理者に報告することができる。よって、管理者は、よりリアルタイムに近い時間で、各作業者の作業の進捗譲歩を把握することができる。また、一の作業項目における作業を、複数の作業者によって遂行する場合であっても、同一の工程IDや作業IDによって、分担した作業が一意に特定されるため、作業項目ごとの作業の進捗情報を管理し、作業エリア管理端末4に表示させることができる。なお、詳細には説明しないが、作業状況管理サーバ2は、中間報告の作業進行状況情報を用いて、実績計画時間比率算出部209が、進行状況に応じた実績計画時間比率を算出して、作業エリア管理端末4に表示させるものであってもよい。なお、作業状況管理システム、作業状況管理サーバ、作業者端末、および作業エリア管理端末による手順を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより、実行処理を行ってもよい。なお、ここでいうコンピュータシステムとは、OSOperatingSystemや周辺機器等のハードウェアを含むものであってもよい。また、コンピュータシステムは、WWWシステムを利用している場合であれば、ホームページ提供環境あるいは表示環境も含むものとする。また、コンピュータが読み取り可能な記録媒体とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、フラッシュメモリ等の書き込み可能な不揮発性メモリ、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記録装置のことをいう。さらにコンピュータが読み取り可能な記録媒体とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムが送信された場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリ例えばDRAMDynamicRandomAccessMemoryのように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。また、上記プログラムは、このプログラムを記録装置等に格納したコンピュータシステムから、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送波により他のコンピュータシステムに伝送されてもよい。ここで、プログラムを伝送する伝送媒体は、インターネット等のネットワーク通信網や電話回線等の通信回線通信線のように情報を伝送する機能を有する媒体のことをいう。また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良い。さらに、前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル差分プログラムであっても良い。"