コンクリートダム堤頂部の上下流部における張出部及び高欄部の構造において、前記張出部と該張出部の上部に配設される高欄部とが、一体化構造を有するプレキャストコンクリートで形成された張出高欄部材から成る構成であることを特徴とするコンクリートダムにおける張出部高欄部構造。前記張出高欄部材が、この部材が配設される堤体の直下のリフトに固着される固着構成によって固定される構成であることを特徴とする請求項1に記載のコンクリートダムにおける張出部高欄部構造。前記固着構成が、前記張出高欄部材が配設される堤体の直下のリフトに、該リフト上面であって前記張出高欄部材の配設位置より内側部分に上半部が突出するように第1補強鋼材が埋設されており、前記リフト上面に配設した前記張出高欄部材の張出部が前記第1補強鋼材の上半部に溶接の如き接続手段で接続されることにより固着される構成であること、を特徴とする請求項2に記載のコンクリートダムにおける張出部高欄部構造。前記リフト上面の上流側に配設した前記張出高欄部材の張出部と下流側に配設した前記張出高欄部材の張出部とが、該2つの張出部間に架け渡し状態で配設される第2補強鋼材によって接続される構成であることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載のコンクリートダムにおける張出部高欄部構造。前記第1補強鋼材と前記第2補強鋼材とが、溶接の如き接続手段で接続される構成であることを特徴とする請求項4に記載のコンクリートダムにおける張出部高欄部構造。コンクリートダム堤頂部の上下流部における張出部及び高欄部の施工方法において、前記張出部と該張出部の上部に配設される高欄部とを一体化構造のプレキャストコンクリート製によって予め形成しておき、この一体化構造のプレキャストコンクリート製の張出部高欄部である張出高欄部材を、該張出高欄部材が配設される直下のリフト上面に据付固定した後、前記リフト上面であって前記高欄部の下方位置までコンクリートを打設すること、を特徴とする張出部高欄部施工方法。前記張出高欄部材が配設される堤体の直下のリフト打設時に、該リフト上面であって前記張出高欄部材の配設位置より内側部分に上半部が突出するように第1補強鋼材を埋設し、前記リフト上面に前記張出高欄部材を配設した際に、該張出高欄部材の張出部と前記第1補強鋼材の上半部とを溶接の如き接続手段で接続すること、を特徴とする請求項6に記載の張出部高欄部施工方法。前記リフト上面の上流側に配設した前記張出高欄部材と下流側に配設した前記張出高欄部材とを、該2つの張出高欄部材の各々の張出部間に架け渡し状態で配設した第2補強鋼材によって接続することを特徴とする請求項6又は7に記載の張出部高欄部施工方法。前記第1補強鋼材と前記第2補強鋼材とを溶接の如き接続手段で接続することを特徴とする請求項8に記載の張出部高欄部施工方法。前記張出高欄部材の据付固定作業用の足場として、前記堤体の直下のリフトで使用したダム用型枠を用いることを特徴とする請求項6~9のいずれかに記載の張出部高欄部施工方法。そこで本発明の課題は、ダム工事における張出部及び高欄部の設置に際しての省力化省人化工程及び工期の短縮化品質の確保安全性の確保等の各項目の達成が可能なコンクリートダムにおける張出部高欄部構造及び張出部高欄部施工方法を提供することにある。上記課題を解決する本発明は、下記構成を有する。1.コンクリートダム堤頂部の上下流部における張出部及び高欄部の構造において、前記張出部と該張出部の上部に配設される高欄部とが、一体化構造を有するプレキャストコンクリートで形成された張出高欄部材から成る構成であることを特徴とするコンクリートダムにおける張出部高欄部構造。2.前記張出高欄部材が、この部材が配設される堤体の直下のリフトに固着される固着構成によって固定される構成であることを特徴とする上記1に記載のコンクリートダムにおける張出部高欄部構造。3.前記固着構成が、前記張出高欄部材が配設される堤体の直下のリフトに、該リフト上面であって前記張出高欄部材の配設位置より内側部分に上半部が突出するように第1補強鋼材が埋設されており、前記リフト上面に配設した前記張出高欄部材の張出部が前記第1補強鋼材の上半部に溶接の如き接続手段で接続されることにより固着される構成であること、を特徴とする上記2に記載のコンクリートダムにおける張出部高欄部構造。4.前記リフト上面の上流側に配設した前記張出高欄部材の張出部と下流側に配設した前記張出高欄部材の張出部とが、該2つの張出部間に架け渡し状態で配設される第2補強鋼材によって接続される構成であることを特徴とする上記1~3のいずれかに記載のコンクリートダムにおける張出部高欄部構造。5.前記第1補強鋼材と前記第2補強鋼材とが、溶接の如き接続手段で接続される構成であることを特徴とする上記4に記載のコンクリートダムにおける張出部高欄部構造。6.コンクリートダム堤頂部の上下流部における張出部及び高欄部の施工方法において、前記張出部と該張出部の上部に配設される高欄部とを一体化構造のプレキャストコンクリート製によって予め形成しておき、この一体化構造のプレキャストコンクリート製の張出部高欄部である張出高欄部材を、該張出高欄部材が配設される直下のリフト上面に据付固定した後、前記リフト上面であって前記高欄部の下方位置までコンクリートを打設すること、を特徴とする張出部高欄部施工方法。7.前記張出高欄部材が配設される堤体の直下のリフト打設時に、該リフト上面であって前記張出高欄部材の配設位置より内側部分に上半部が突出するように第1補強鋼材を埋設し、前記リフト上面に前記張出高欄部材を配設した際に、該張出高欄部材の張出部と前記第1補強鋼材の上半部とを溶接の如き接続手段で接続すること、を特徴とする上記6に記載の張出部高欄部施工方法。8.前記リフト上面の上流側に配設した前記張出高欄部材と下流側に配設した前記張出高欄部材とを、該2つの張出高欄部材の各々の張出部間に架け渡し状態で配設した第2補強鋼材によって接続することを特徴とする上記6又は7に記載の張出部高欄部施工方法。9.前記第1補強鋼材と前記第2補強鋼材とを溶接の如き接続手段で接続することを特徴とする上記8に記載の張出部高欄部施工方法。10.前記張出高欄部材の据付固定作業用の足場として、前記堤体の直下のリフトで使用したダム用型枠を用いることを特徴とする上記6~9のいずれかに記載の張出部高欄部施工方法。請求項1又は6に示す発明によれば、ダム工事における張出部及び高欄部の設置に際しての省力化省人化工程及び工期の短縮化品質の確保安全性の確保等の各項目の達成が可能なコンクリートダムにおける張出部高欄部構造及び張出部高欄部施工方法を提供することができる。特に、張出部と高欄部とをプレキャスト化するだけでなく一体化構造とすることによって、張出部を存置型枠として使用すると共に次工程である高欄部工程を省略することができ、張出部と高欄部の施工に際して型枠鉄筋作業が不要となる。従って、1長期間のコンクリート打設停止が回避されて工程の短縮化、及び工期の短縮化を図ることができ、2型枠工鉄筋工等の専門技能工を要さず、少人数での作業が可能となり、省力化省人化を図ることができ、3長期放置の回避により、不連続なダム堤体の内部温度応力の発生が防止され、ダムコンクリートの品質を確保することができ、4型枠作業時の墜落落下物等の災害が防止されることによって工事の安全性が著しく向上し、5型枠材や仮設材等の廃棄物も減少することになり環境適性にも優れる、という著しい効果を奏する。一例として、従来構造では施工期間が50日間規模の張出部高欄部構造の現場の場合、本発明によれば施工期間は20日間規模となり、工期を半分以下とすることが可能である。請求項2に示す発明によれば、張出高欄部材の剪断抵抗を補強することが可能である。請求項3又は7に示す発明によれば、張出高欄部材と直下のリフトとの接合強度を高めることができるので、張出高欄部材の剪断抵抗をより補強することができる。請求項4又は8に示す発明によれば、上流側に配設される張出高欄部材と下流側に配設される張出高欄部材との接合強度を高めることができると共に、上下流張出部間に打設されるコンクリートとの一体化付着に寄与することにより強度向上を図ることができる。請求項5又は9に示す発明によれば、直下のリフトと上流側張出高欄部材と下流側張出高欄部材の3者の接合強度をより高めることができる。請求項10に示す発明によれば、従来の張出部施工や高欄部施工において必要であったブラケット、足場、支保工を省略することができ、直下のリフトの施工まで用いていたダム用型枠を用いることにより、aダム堤体の施工が終了してからのダム用型枠を撤去、b足場用ブラケットの設置、c足場組立、d型枠支保工組立、の各作業を不要とすることができるので、工程工期の短縮化が可能である。また、張出高欄部の設置完了後においては、e型枠支保工解体撤去、f足場解体撤去、g足場用ブラケットの撤去、の各作業も当然のことながら不要となるので、更なる工程工期の短縮化が可能である。以下、本発明に係るコンクリートダムにおける張出部高欄部構造及び張出部高欄部施工方法について添付図面に基き詳細に説明する。本発明は、コンクリートダム堤頂部の非越流部を上下流両外側に張出すための構造である張出部と、該張出部の各々の上に配設されることにより堤頂部に敷設される道路部を確保すると共に安全柵として機能する高欄部とを、プレキャストコンクリート化すると共に一体化構造とする技術である。即ち、図1及び図2に示すように、本発明はコンクリートダム堤頂部の上下流部における張出部及び高欄部の構造において、前記張出部11と該張出部11の上部に配設される高欄部12とが、一体化構造を有するプレキャストコンクリートで形成された張出高欄部材1から成る構成である。張出高欄部材1は、予め工場等において所望の形状サイズ要求強度にプレキャストコンクリート成形された後に現場に搬入されるものであり、この種のプレキャストコンクリート製の構造材として公知公用の構成を特別の制限なく採ることができる。該張出高欄部材1の大きさとしては、適用されるコンクリートダムの設計条件によって適宜サイズが設定されるが、1基あたり厚みが概ね350mm程度、張出量が概ね350mm程度、高さが概ね2300mm程度、長さが概ね2500mm程度、重さが概ね5トン程度を一例として挙げることができる。また、張出部11の張出量や高さ厚み、高欄部12の高さ厚みについても適用されるコンクリートダムの設計条件等によって所望のサイズが適宜設定される。前記張出高欄部材1は、該張出高欄部材1が配設される堤体の直下のリフト2に固着される固着構成によって固定される構成であり、好ましい固着構成としては、前記張出高欄部材1が配設される堤体の直下のリフト2に、該リフト2上面であって前記張出高欄部材1の配設位置より内側部分に上半部が突出するように第1補強鋼材3が埋設されており、前記リフト2上面に配設した前記張出高欄部材1の張出部11が前記第1補強鋼材3の上半部に溶接の如き接続手段4で接続されることにより固着される構成であること、である。第1補強鋼材3は、前記した直下のリフト2が打設される際に上半部が突出した状態で該リフト8に下半部が埋設されることにより設置されるものであり、この種のコンクリート構築物の補強鋼材として公知公用の鋼材を特別の制限なく用いることができ、例えば、H-100×100、長さ650mmのH型鋼を適宜間隔で複数本1基の張出高欄部材1あたり4~6本程度を並べて埋設設置する構成を採ることができる。張出高欄部材1と第1補強鋼材3との接続を行う接続手段4としては、張出高欄部材1の張出部11の内側面に配設したインサート13にアンカー部材を挿通固定し、このアンカー部材を第1補強鋼材3に溶接接続する等の方法を挙げることができる。直下のリフト2に埋設された第1補強部材3に張出高欄部材1の張出部11を固着して接続することによって該張出高欄部材1と直下のリフト2との接合強度を高めることができるので、張出高欄部材1の剪断抵抗をより補強することができる。また本実施例では、前記リフト2上面の上流側に配設した前記張出高欄部材1の張出部11と下流側に配設した前記張出高欄部材1の張出部11とを、該2つの張出部1111間に架け渡し状態で配設される第2補強鋼材6によって接続する構成を採ることにより、上流側に配設される張出高欄部材1と下流側に配設される張出高欄部材1との接合強度を高めることができると共に、上下流張出部1111間に打設されるコンクリート6との一体化付着に寄与することにより強度向上を図ることができる。張り出し高欄部材1への第2補強鋼材5の接続は該張出高欄部材1の張出部11の内側面上部に配設したインサート14にアンカー部材を挿通固定し、このアンカー部材を第2補強鋼材5に溶接接続する等の方法を挙げることができる。更に本実施例では、前記第1補強鋼材3と前記第2補強鋼材5とを溶接の如き接続手段で接続する構成を採ることにより、直下のリフト2と上流側の張出高欄部材1と下流側の張出高欄部材1の3者の接合強度をより高めることができる。次に、上記構成を有する張出部高欄部構造の施工方法の一実施例について図3~図6に基づき説明する。コンクリートダム堤体の施工が進み、本発明の張出高欄部材1が据付固定される部分である直下のリフト2即ち、堤体の最上部のリフトである。の施工時に、図3に示すように、該直下のリフト2へのコンクリート打設に際して、該リフト2の上面であって前記張出高欄部材1の配設位置より内側部分に上半部が突出するように第1補強鋼材3を埋設した状態とする。直下のリフト2の施工が完了した後、図4に示すように、ケーブルクレーン8によって張出高欄部材1を現場施工位置に吊下搬入し、直下のリフト2の上面に据え付ける。据え付けた張出高欄部材1を接続手段4によって第1補強鋼材3と接続固定する。更に、リフト8上面の上流側に配設した張出高欄部材1と、下流側に配設した張出高欄部1とを、該2つの張出高欄部材11の各々の張出部1111間に架け渡し状態で配設する第2補強鋼材5によって接続する。さらにまた、第1補強鋼材33と第2補強鋼材5とを接続する。尚、この張出高欄部材1の据付固定作業を行うに際しては、コンクリートダム堤体の施工に際して使用していたダム用型枠77を解体することなく利用することにより安全な作業環境を効率よく確保することができる。次に図5に示すように、コンクリート打設機9によって、リフト2上面であって張出高欄部材11の高欄部1212の下方位置までコンクリートを打設する。打設コンクリート6の養生確認後、図6に示すようにダム用型枠77を解体撤去することにより、コンクリートダムにおける張出部高欄部の施工が完了する。以上、本発明に係るコンクリートダムにおける張出部高欄部構造及び張出部高欄部施工方法について実施例に基き説明したが、本発明は上記実施例に限定されず、本発明の範囲内において他の態様を採ることもできる。例えば、上記実施例では、張出高欄部材1は、張出部11と高欄部12とを同じ厚みで形成した構成としているが、本発明はかかる構成に限定されず、張出部11より高欄部12を厚く形成してもよいし、或いは薄く形成してもよい。また、図7に示すように、直下のリフト2に凹部21を設け、該凹部21に嵌合する凸部15を張出高欄部材1の下面に形成した構成とすることもできる。尚、本態様によれば、直下のリフト2上面への張出高欄部材1の据付固定が容易となる。尚また、本態様の場合であっても、前記した実施例の第1補強鋼材3及び第2補強鋼材5と併用することが好ましい。更に、図8に示すように、張出高欄部材1の配設位置に接合用鉄筋22を上半部が直下のリフト2上面に突出するように埋設すると共に、張出高欄部材1の底面から内部にかけて前記接合用鉄筋22が挿通される挿通孔16を形成した構成とすることもできる。かかる構成によれば、張出高欄部材1を直下のリフト2に接合用鉄筋22を底面から挿通した状態で据付固定することができる。尚、本態様の場合であっても、前記した実施例の第1補強鋼材3及び第2補強鋼材5と併用することが好ましい。