Riksarkivet/mini_raw_diachronic_swe huggingface dataset:
”Beträffande åter den omständigheten, huruvida vissa delar af byggnadsarbetet skulle lämpligen och med förmån för Banquen kunna be(trifvas, genom tillgörande anbud eller utrop, sfi och enär Commissarierne icke ega grundad anledning, att motsäga hvad Herr Professor Gjörweil i detta afseende andragit, kunna de icke Banco-1 (skottets TSctiinkanden, 649 eller annat än tillstyrka vidtagandet af lians gifne forslager:
Commissarierne få endast i Ödmjukhet nämna, hvad bly och spiksorter vidkommer, att behofvet af det förra hittills varit mindre betydligt och till någon de! blifvit afhjelpt genom den samling som vid verkställde rifningac skett, men det öfriga är inköpt, Vid nybyggnaden blifver i år åtgången på bly visserligen Större och liar Banque» häraf ett ansenligt partie, hvilket, utbjudet vid den för Tumba Bruks räkning, i September månad förlidet år anställde Auction, icke kunde försäljas.
Detta torde nu, om Herrar
Fullrnäguge så finna för godt, lämpligen kunna användas.”
Den vid byggnaden och reparation använde spik har blifvit tagen hos Stads - Maj°ren Widbom, sorn lemnat den kostnadsfritt vid Banque», efter vågpris, så ofta hela lådor eller fastager blifvit tagne, sorn skett då någon större consuration har inträffat oell dertill föranledt.
För att icke onödigtvis belasta Banquen m«?d större inventarium, hvars förbrukning svårligen kan eontrollerås, hafva mindre partier ofta blifvit requirerade, sorn mäst betalas efter vanliga Jern-Bods priser.
För öfrigt få Commissarierne ödmjukligen gifva vid hand, att under loppet af innevarande år, inga andra eller flere byggnadsmaterialier blifvit inköpte, än 110 cubikalnar sprängd sten, behöflig! för grundmurens fullkomnande och brunnens murande på Archivgården, samt betalning utgifven för en i December månad tagen post sämre bräder, använde till grundmurens b©i 650 Banco-Utelattitts Hti&rikanderu täckning mot is och snö under de pH följanda vintermånaderne,' då arbetet inåst inställas.
Något hinder för entreprenade har således icke i detta afseende mött, elier., efter hvad Commisinissanerne i ödmjukhet förmoda, någon tjenlig tid för arbetets bedrifvande genom deras förvållande gatt förlorad, enär De, sedan Herrar
Re« visorérnes Protocoll af den 21 December blifvit den 30 här föredraget, i början af Januarii månad fogat anstalt om
Architectens uppkallandes för mellankomne hinder kunde han icke förr än den u infinna sig till emottagande at nämnde .Protocoll, och hans Pro Memoria, sorn inkom den 2 Martil blef, jemte Commissariernes ödmjuka yttrande, den 5 till Herrar Fullmägtige insänd.” Fullmägtiges Protocoll för dén ig
April innehåller i anledning, häraf: ”Vid genomgående af Professoren GjÖrwells Pro Memoria, hade det fästat Herrar Fullmägtiges uppmärksamhet, att en så ganska ringa del af de för byggnaden behöflige tillverkningar, efter Professorens tanka, skulle kunna upplåtas till den minst bjudande, ehuru Professorens förut aflåtne och den 6- näst-' lidne Martii hos Herrar Fullmägtige förehafde Pro Memoria syntes föranleda dertill, att sfi väl åtskiilige Murare .och Timmermans samt andre Handtverksarbeten kunde med fördel blifva betingade och besörjde.
För att häröfver meddela närmare upplysning hade Professoren blifvit, anmodad, att i dag hos Herrar Fullmägtige sig infinna, och förmälde Professoren på. tillfrågan, af Herr Grefven och Ordföranden i detta ämne: Banco-Vtsftottets
ÉetSnh anderi. 6 51 5,att dess nu afgifne Pro Memoria hade afseende endast på de i år förefallande upphandlingar och behöfliga Mästare-arbeten, om hvilka Professorens fullkomliga öfvertygelse vöre den han sålunda uppgifvit.
Det mesta som till hösten möjligen kunde medhinnas, vöre att uppföra murarne intill 3:dje våningens höjd; så att för i åt U ex. af Snickare-arbete ej annat erfordrades, h'11 fönster- och dörrkarmar, och dessa kunde, i anseende till teglets mer och mindre varierande dimensioner, ej med noggrannhet förfärdigas annorlunda, än efter särskildt mått för hvarje öppning, allt i den mån byggnaden avancerar.
Deremot vore intet hinder, att sedan kärmarne blifvit insatte, förfärdigandet af sjelfva dörrarne, fönsterjufterne, panelerne och allt hvad dertill hörer, kunde upplåtas på beting eller en« treprenad till den minst bjudande och likaså alla eller åtminstone de .fleste Glasmästare, Kakelugnsmakare och Målare-arbeten, hvilka efter hand under loppet af nästa år komma att erfordras.” ”Sedan nöjaktiga upplysningar häröfver blifvit lemnade. utbad sig Professoren, att till Herrar Fullmägtiges stadfästelse få förete de af honom nu fullbordade tillägg å förut uppgjorde rit. ningar för våningames indelning, hvaröfver Professoren tillika gaf en detaillerad beskrifning; och funno Herrar
Fnllmägtige dervid ej anledning till någon erinran.’’ ”Af hvad sålunda hos Herrar Fullmägtigo förekommit, skulle Commissariatet undfå del.
Herrar Fullmägtige funno öfverflödigt, att i ett ämne af dylik art uppehålla sig vid detta ifråga - 652 Banco-Vtskotteis
Betänk anden. varande hvarutinnan modificationer och Undantag alltid blefve oundgänglige, och ville endast med åberopande af de allmänna grunder, som genom Prolocolls Utdrag af den 2 Martti, 13 April," den 13 Julii och den 21 December 1820 samt den 6 Marni innevarande år blifvit CiörnmiSSäriatet meddelade, hafva yttrat den tillförsigt, ntt Herrar Corn m isssäf ieirne under byggnadsarbetets fortgång sorgfälligt iakttaga hvarje sig yppande tillfälle, att, i förening med Verkets fördel, svara mot Rikets Ständers Herrat Revisorers förväntan och befrämja’ de af dem tillstyrkte åtgärder, så att riästblifvandé Banco Revision eller Banco-Utskott ej må finna anledning, att, genom derifrån skeende afvikelse!', någon möjlig besparing gått för Verket förlorad.
Her ar Cöminissariernes tillstyrkan att det partie gammalt bly* som vid en för Tumba Bruks inrättning, 1 Septernber månad förlidet år, anställd Auction icke kunde föryttras-, må i man af behofvet blifva för byggnaden användt, funno Herrar
Fulimägtige välgrundad.’’ Till 1822 års Herrar Revisorer afgaf Revisions Comrnlssarie.n en redogörelse, af följ a tidö innehåll:
'För att med säkerhet kunna å Kdsélskä tomten uppföra en för BanqUens behof tjenlig, samt till formen så beskaffad byggnad, som blefve lika och sammanhängande ined det gamla Archivhuset, måste samma tomt apteras genom grundgräfning och pålning: denna sednare operation, verkställd af sjömän, hvilka, enligt upprättadt Contract, erhöllo 4 Rtdr Banco för ned - Banao~Ut»kottett Betiinkandtn* 653 slåendet af hvarje påle, slöts i medlet af November 1820, På det hela blef val grundmur* hingsarbelet iclco fullbordadt förr än vid Junii månads början 1821, men den delen deraf, hvarpå hu«ets murar skulle ställas, blef verkställd sä tidigt orri hösten 1820 att början då kunde göras med Uppdragande af yttre myrarne till nära halfva höjden af SoUsbasSeinentet.
Under samma tid reparerades uti stora Bancohuset de tvänlie rum en trappa upp, som Direction af Götha Canal innehaft, och hvilka runi iordningställdes för Ombudsmännen vid Banco-DiscontVerket, som enligt Herrar Fullmägtiges förordnande af den 27 April, borde i afseende på om hand fångrie handlingars säkra förevarande m. m. förses med särskildta Ämbetsrum i stora Bancohuset. ” ”1 grund af Commissariatets anmälan om nödvändigheten för Canceilie.Expeditionen, att, i anseende till dess ökade göremål, blifva försedd med flera och mera rymliga rum, förordnade Herrar Eulltnägtige den 7 December 1820, att reparation skulle företagas i Cancellierurnmen, och de försättas uti ett för Expeditionens behof passande skick, äfvensom jute af de rum, hvilka Låne-Banquen tillförene innehaft, borde inredas för General Boksluts Commissarie Expeditionen.
'’ ”Ar 1821, så snart årstiden och tjenstförrättningens obehindrade gång inom Verket så tilläto, företogs denna reparation och fulländades så tidigt, att båda Expeditioneme kunde innan årets utgång inflytta hvar och en på sitt ställe.’’ 654 Banco- Utskottets Bellini anderT. *’JSfybyggttac!én fortsattes äfven tinder tiden i och dermed hanns så långt, att de yttre morarne
Uppfördes till den höjd soubassementet eller stenbeklädningen utvisar.’ ”I år har nybyggnaden, så avancerat, att yttre oeh mellanmurarne kommit till behörig höjd, alia bjelkhagen upplagde samt i vissa rum un* derpaneladé, talcstolarne uppresteoch till det mesta brädbek!ädde samt någon del af. taket belagd med koppar, sfi att, efter allt utseende, och så framt ej väderleken blifvér för mycket ogen, yttra taket bör i år blifva fullkomligt Färdigt, den murade listen derunder äfven innebegripen.’’ ”Uti stora huset hafva reparationer mast anställas i Referendatie-Gontöiret, förre Boksluts Contoiret, Gassa i\:o 3^ och Tryckeriet! dessa reparationer' äro fulländade samt hvarje Expedition åter inflyttad i sina rum; kommande förre Boksluts-Contoiret, att framdeles tjena till arbetsrum för ena' fördelningen af Högloft. Banco-Utskottet»5’ JRikets Ständers Revisorer ofgafvo i detta ämne följande yttrande till Herrar BancoEullmägtige, uti Revisions-Reglementet af dem 26 December 18.22: ’’Efter öfvervägande af hvad Herrar Full* jnngtiges Protocoller och öfrige handlingar innehålla, till upplysning'rörande det i Berättelsens 6 Artikel anmälde Beslut, att fullfölja Banqu,ens byggnadsarbete, enligt samma method, efter hvilken det blifvit, börjadt, nemligen räkning, hafva vi öfverlemna! detta ämne - Banco-ZJtsioltets lietänianden. 655 ne lill Rikets Ständer och deras Banco Utskotts närmare bepröfvande.
För vår del hafva vi anseri oss ej kunna frångå de omdömen, sorn af sednaste Banco-Revisorer blifvit Herrar Fullmäktige meddelade, angående bästa sättet för verkställigheten; och utaf de skal H errar Fullmägtige åberopat, ej funnit anleda ning till annan öfvertygelse.
”Då, denna byggnad , i betraktande af hvad den redan kostat, synes blifva Banquen högst betydligt dyr, hafva vi velat härigenom anmoda Herrar Banco-Fullwägtige att tillse, det vederbörande, som hafva sig öfverlemnadt bestyret och tillsynen vid byggnaden, dervid i allt noga iakttaga möjligaste hushållning.
” Den 4 Januari! innevarande år blef följande Protocolls-Uidrag i detta ämne från Herrar Fullmägtige till Commissarierne rneddeladtr 5,Med anledning af de yttranden Rikets Ständers Herrar Revisorer, uti 4 §. af deras den 16 nästlidne December aflåtne RevisionsReglerriente meddela och hvaraf Banquens Commissarier undfått del, funno Herrar
Fullm ägt i ge godt förordna, det all ytterligare åtgärd så väl med byggnadsarbetet, som i afseende på accorder och upphandlingar ifrån denna dag och tills vidare kommer att inställas, samt att Herrar Commissarierne oförtöfvadt låta uppgöra genom Architecten en i möj.' ligaste måtto noggrann och fullständig beskrifning på de arbeten, som ännu återstå, och Bihang lill Riis. St.
Prat. *)lej 65^ Banco - Utskottets Beiänhanden. genom Revisions-Commissarien en lilia beskaffad förteckning, öfver de särskilde inventarier och materialier, som, för detta ändamål upphandlade, nu finnas att tillgå, på det att berörde upplysningar må kunna af Herrar Fullmägtige, jemte framställning i ärnnet, meddelas Rikets Ständers Ranco-Utskött, hvars beslut derefter afvaktaS, rörande tiden och sättet för byggnadens vidare fortsättning.’’ ’’Den af Herrar Commissarierne Vidtagne bevakningsanstal t, attén särskild vakt åt Skeppsbrosidan hålles till möjligaste säkerhet mot den befintlige materialiens förskingring, funnö Herrar Fullmäglige, Uppå derom vackt fååga , böra såsom gagnelig och nödvändig, än vida* ie fortfara.’ ”För öfrigt och då Smeds- målare- och snickare arbeten under de år reparationerne och påbyggnaden gemensamt
Och på samfäld räkning fortgått, hafva hvar för sig utgjort så ganska betydlig summa, egde Herrar Commissarierne jemväl föranstalta, det sådane detaillerade sammandrag
Öfver hvardera af desse 3:ne rubriker blifva till upplysning för Högloft.
Banco Utskottet uppgjorde, hvaruti åtminstone de hufvudeakligare artiklarne deraf särskildt för reparations- och särskildt för byggnadsarbetet, upptagas och specificeras.”
Och blefvo desse omförmälde Uppgifter korrt derefter till Högloft.
Banco - Utskottet aflemnade.
In fidem G.
Helsingitis.
Banco-XJtskotHts
Éetähkanden. 1823 deri 14 Junii hos Herrar Cömmis Safier föredragen; och skulle Memorial härom, afgå, enligt Protocollet, ‘Till Höglo fl. Banco-Utskottets Revisions Fördelning.
Utskottet har behagat låta in ford ra min förklaring uti följande afne omständigheter : 1:0
Ofver orsaken och anledningen der* till, att kostnaden för de vid Banquen före* tagne Byggnader och Reparationer så mycket öfverstiger de upprättade kostnadsförslagen , och 2:0
Hvarföre icke handtverks-räkningarné blifvit med påskrift af Architecten försedde.
Till förklaring öfver usta puncten får jag ödmjukast andraga, att Arcllitectens i:ä eller det under den 2i Maji 1816 upprättade förslag endast innefattar den kostnad, som ansågs erforderlig för uppförandet af en våning på Archivhuset , hvarvid utom
Täckningskopparen 1 hela gamla takredet troddes kunna begagnas, och den gamla brandbotten med dess fyllning och bjelklag
Samt andra rummets tak, utan någon rubbning bibehållas; men vid. verkställigheten fanns denna förmodan Vara alldeles Orätt fattad, emedan vid husets rifning , i Martii månad 1817, takstolaine samt hamtnarbanden befunnos öfverallt Vara murkne och rnaskstungne, och således för användande vid påbyggnaden alldeles oduglige , äfvensom bjelkarne, till större delen af röta i ändarne genomträngde , måste tillika med den öfriga 658 Banco Utskottets Betlinkanden - trossbotten borttagas, och taken till undra väningen raseras; häraf uppstod en nödvändighet att inköpa nya bjelkar, och hammarband, nytt träd virke samt bräder bade för yttre och undre taken.
Som vid påbyggnadens uppförande tillfälle yppades, att i betydlig mån undanrödja de hinder i tjenstgöringen, hvilka brist på tillräck 1 i ge arbets- och förvaringsrum åstadkommit, ansågs nödigt, att låta för detta behof på tjenligaste sätt använda vinden, och att muren åt gårdssidan uppdrogs till en mot ändamålet svarande höjd.
Genom denna utväg erhöllos, för Vesel-Banco-Expeditionen , Sex särskildte arbetsrum, samt åtskillige smärre Contoir, till handlingars förvarande, hvilka alla äro afde* lade med rörade Cloisonsväggar.
Dessutom och för att från torgsidan få fritt tillträde till uppgångstrappan i husets vestra ända, måste, på nedra botten a:ne nya murar uppresas, ett större hvalf och en ny stärkning slas, Förstufvan och Vaktrummet förses med hvalf och « trappor upp, arne eldfria hvalf inrättas för General-Cassan den mindre.
För alla dessa arbeten samt de å tak och och trossbottnar befunne bristfälligheter, oförutsedde vid förslagets upprättande, har åtgått en mängd byggnadsämnen och en myckenhet dagsverken, för hvilka kostnaden icke kunnat förslagsvis beräknas.
Härtill komma de flerfaldiga in- och utvändiga reparationer å stora Bancohuset, sorn nödvändigheten påkallat, dels för husets be-l Banco-Utskottefs Bsttiiikanden. 659 stånd, och dess oell dels för tjenstgöringens obehindrade gång samt verkets deraf så hufvudsakligen beroende säkerhet.
För dagliga Expeditionen, hvilken i Banquen måste fortgå, utan afbrott, hafva de (Repartionerne) icke kunnat verkställas på en gång, utan successive och styckevis, i den mån flyttningen af någon Expedition till andra rum sådant medgifvit: varandes ibland de många rum och lägenheter, som, Bancohuset innehåller, icke något, från och med källrarne till och med rummen tre trappor upp, som icke fordrat re-, paralion; General-Cassa-rurnmen samt Förva, ringshvalfen, för Deposita och för Eånehand* lingar härifrån ensamt undantagne.
Medelst husets sättning hade derå uppkommit en stor remna, som vid anställd undersökning fanns hafva utgreningar ät flera fönsterlufrer i södra gränden, genomträngt hela huset från grunden upp till takfoten, samt således vara af vådlig beskaffenhet för husets bestånd.
Dass botande blef derföre af Herrar FuHrnägtige befalldt och för detta arbete måste fristående ställningar uppresas till den höjd och längd, samt af den fasthet i sammansättningen, som tryggadeJjarbetarnes säkerhet , och genom hvilkas begagnande utväg kunde erhållas, att säkert och pålitligen å taket fästa det jerngaller, hvars uppsättning Herrar Fullrnägtige redan iSi4 anbefallt.
Efter lagning af renman och de flerfaldiga skador å dörrar och fönst erornfattningar lamt flera ställen sorn densamma förorsakat, måste hela 6 6q Bänco-Vtsholiets
B‘-tdnh anden - huset afrappa», och , för att få enahanda utseende som det tillförene hade, alla lister och framstående partier tillika med souhassementet öljemåla*: sedermera ombyggdes irigangstrappan åt Jerntorget, Uvalfvet öfver uppfordririasVerket försågs ned nytt tak, forstufvu* golfvet i stora huset omlädes, tillika med alla rännstenar och planer omkring hela huset, »tenafvisare nedsattes för bada gaflarne samt åt södra gränden.
Vid byggnad af eller reparation å BanCo- husen, mäste man coqsidersra, att cfe utgöra förvaringsstäliet för Nationens och mån* ga privatas förnämsta lösa Egendom, och med afseende härpå gifva arbetet den soliditet, sorn 1 möjligaste måtto fredar emot Eldsvådor och våidsförsök, hvilken omständighet, i förening med de hinder Banquens, oafbrutet påga*nde Expedition lägger för ett skyndsammare verkställande af reparationer inom stora huset och hvilka af sådan anledning sorn oftast måste verkställa* på heigedagar samt om nätteine, gör att Banquens byggnadskostnad skall alltid blifva drygare än den, sorn åtgår till lika företag vid privata byggnader.
Med någorlunda kännedom om den stora skillnad i godhet, sorn finnes hos varor i allmänhet och den verkliga nytta vid byggnader, sorn materialier och handtverks arbeten af bättre beskaffenhet medföra framför dem af sämre qualification , hvarpå Archivhusets förra tak och bjelklag lemnat öfvertygande bevis , har jag, vid beting och emottagande af handt - Banco-Utskottets Betankanden.
661 verksarbeten samt byggnadsämnen för Banquen; trott mig böra fästa mera afseende ä varornes och arbetets beskaffenhet ärt å priset; och detta, af Commissariatet gillade förhållande, har ansetts böra noggrannt iakttagas äfven af det skäl, att emedan alla husgeråds- och inventariepersedlar, hvilka tjena till förvaring och Stängsel, såsom pulpeter och skåp, luckor, dörrar och fönster med tillhörande las, gång. jern och bommar äro i Brnquen underkastade Stundlig nötning och dervid oftast ovarsamt handterande, så af Banquens en del Tjenstemän och Vaktbetjening sorn i synnerhet det stora antal fremmande personer, sorn sig i Banquen dagligen infinner, så fordras nöd vändigt, att nämnde husgeråds- och invenfariepersedlar, till ämne och sammansättning böra vara af bästa beskaffenhet, heldst Banquens säkerhet i så mångå afseenden deraf beror.
Fördelningen täcktes högst upplyst finna, att detta förhållande, i samman* hang med verkställigheten af ofvanomnämnde , Uti och omkring stora huset verkställde reparationer, innebär tillräcklig anledning och orsak hvarföre räkningarnes bcdopp sä vida ufverstiger förslaget, sorn endast upptager
Ar* chivhusets påbyggnad , och att i:a puncteo således torde få anses härmed förklarad.
Innan nybyggnaden hunnit fullbordas äP väl okändt till hvad belopp kostnaden derföre kan komma att öfverskjuta den-i förslaget utsatte summan, roen säkert blir delta händelsen här, som vid byggnader i allmänhet. 662 Banco Utskottets Betänkande».
TJ nclan rödja ridet af de hinder »om mcitie vid grundgräfnings. och grundrnurings- samt pålningsarbetet medförde mycken kostnad, och gjorde äfven att gräfningen mäste utföras tili långt större cubikalntal än förslaget upptager , hvaraf åter följde, att både murningen och pålningen skulle ökas öfver Förslagets innehall.
Nämnde hinder bestodo uti 3"ne lag gatsten och lika många lag af hophugget virke, ett större partie på diverse ställen nedslagne pålar, m. m.
Upptagandet oell bortförandet af allt detta var ganska kostsamt, särdeles fördet gamla pålvirke?, hvilket, till ytorna upprut tet, samt i öfrigt »begagnelig! för dess sneda ställning måste, med användande af mycken tid och arbete uppdragas, emedan härtill måste nyttjas bråspel och jernkettingar af gröfre slag, hvarförutan, til! vattnets någorlunda undanhållande i gropen, en jemn pumpning nästan hela arbetstiden mäste der förrättas.
Icke någon af dessa, under arbetets gång af nödvändigheten föreskrifne åtgärder, ieke inrättandet af det eldfria hvalfvet i I>iscontrummen, ej eller vindens apterande till Archi v är a påräknade i nybyggnadsförslaget, och följaktligen skall kostnaden härföre jemte de flere under verk» ställighetstiden redan vidtagna elier framdeles vidtagande ändringar ansenligt öka Förslagssumma!!.
Beträffande åter 2:a puncten eller räknin garnes påskrift af Architeeten , så har jag väl härom gjort erinran i anseende till målare- snickare- smeds- kakelungsmakare och glasmästareräkningar, då lian, med leinnad påskrift å må» \ ■ 7 ' • / Baned-Utskottets Betänk anden. 663 larens, som endast inlemnat en för hvarje år, trott sådant tillförene icke vanligt, nu mera ej eller tillhöra honom såsom någon skyldighet , heldst påskrift ej borde ske utan behörig granskning , deri han, för andre göromål, ej hade tid att å de till Banquen nästan dagligen inkommande räkningar med tillbörlig lioggranhet verkställa; och sorn för öfrigt de antagne handtverkarne voro bland Stadens fördelaktigast kände samt mest anlitade mästare, hvilka ock i flere år till. förerie om hand haft Banquens arbete, sa ansåg lein, att om beloppet af en eller annan räkning syntes för högt, tjenligast vore, att derpå afpruta någon viss procent: detta har ock, efter föregången öfverläggning med Architecten, blifvit iakttaget, i anseende till flere Mästare räkningar, och en, efter arbets beskaffenhet lämpad afprutning på dem således egt rum, hvilket, vid verificationernes genomgående , visserligen icke undfallit Höglofl.
Fördelningens uppmärksamhet.
Efter hvad vid Banquens byggnader tillförene varit vanligt, har en ibland Banquens Vaktbetjening äfven vid detta tillfället blifvit nyttjad till pådrifvare vid arbetet, fört dagsverks-räkningarne samt besörjt upphandling af smärre partier byggnadsämnen, jemte några redskaps- och inve ntariepersedlar.
Bäkningar häröfver, med pådiifvarens påskrift, försedde och munteligen bosannade af Verkg esa lierne , hvar och en för sin detaille, hafva antagits såsom ligtige bevis på prisen , vavulevereringen samt arbets-verkssälJigheten, Banco-Utskotiets Betänkanden.
Och som detta verificationssätt, lika med den af Commissariatet mig uppdragne speciela tillsyn öfver byggnaden (hvilka båda omständigheter allt ifrån byggnadens början 1816 på enahanda sätt fortfarit) blifvit lemnade utan erinran af 1818 års Höglofl, Banco-XJtskott samt 18ao års Herrar Revisorer, förmodar jag i ödmjukhet, att Höglofl.
Revisions-Fördelningen upplyst finner, det ingen anledning varit hvarken för Cornmissariatet eller för mig enskildt, att deruti vidtaga eller söka någon ändring , emedan sådant, hvad tillsynen angar, skolat å min sida röja en åstundan, att på kamrater få kastadt ett, visserligen mångfaldigt, men genom Föifattningarne vid Reyisions-Commissarie-beställningen fästadt besvär, Stockholm den 3 Junii 1823. P.
Kellin.
Vidi G.
Revisions-Fördelningen af Riksens Höglofl.
Ständers Banco-Utskott har låtit tillställa Banquens Commissariat en af Banco-Commissanen och Riddaren P. Kellins till Höglofl.
Fördelningen, afgifven och den 3 i denna månad daterad Förklaring; 1:0
Öfver orsaken och anledningen dertill, att kostnaden för de vid Banquen företagne byggnader, och reparationer så mycket öfverstiger de Upprättade kostnadsförslagen. a;o Hvarföre icke Handtverks-Räkningarne Banco ■Utskottets Betankanden• §65 blifvit med påskrift af Architecten försedde; till* kännagifvandes dervid Höglofl.
Fördelningens Protocollsförande, att
Commissarierne egde öfver denna förklaring utlåtande afgifva.
Då, allt ifrån den tid Banco-Verket erhöll eganderätten till Bancoliuset, den I.edamot af Corn. missariatet, sorn af Riksens Ständers Herrar Banco Fullmägtige varit förordnad till Styresman öfver Verkets Revisions