Riksarkivet/mini_raw_diachronic_swe huggingface dataset:
Sedan fisklägets innevånare nu förklarat sig hugade att utföra anläggningen emot erhållande af ringare statsbidrag än sorn förut varit ifrågasatt, blef det äldre förslaget i viss mån omarbetadt samt lämpadt efter nu gängse arbetspriser; och arbetsplanen har den 26
Mars inne varande år blifvit i Nåder stadfästad, samt kontrakt antagits den 9 Juni om anläggningens utförande inom d. t Oktober i86l -50,700: — 23,000:
— Summa statsbidrag Ruut R:dr 60,000; — Till hamnanläggning vid färjestaden på Öland anvisades särskildt utaf Rikets Ständer en summa af 23,700 R:dr Runt, att utgå med hälften såsom anslag och hälften såsom låneunderstöd.
Detta företag, hvarför plan blef i Nåder gillad den i Maj 1838, hvarefter Styrelsen för Allmänna Väg- och Vattenbyggnader den I Juni samina år antog kontrakt örn utförandet och fullbordandet inom 25 den 8 Oktober 1861, har hittills fortskridit på berömligt sätt igenom den utsedda Arbets-Direktionens föranstaltande.
' Till hamnanläggning vid staden Falkenberg bie! utål Rikets Ständer anvisad en summa af 60,006 R:dr R:mt, att utgå med 20,000
It:dr såsom anslag och 40,000 R:dr såsom lån.
Ben arbetsplan med kostnadsförslag som föranledt Rikets Ständer att, på grund af enskild motion, bevilja statsbidraget till hamnbyggnad vid Falkenberg, erhöll Kongl.
Maj:ts Nådiga gillande den 25 Juni 1858, och kontrakt om arbetets utförande, inom den 1 Oktober 1862, genom en af staden utsedd Direktions försorg, antogs af Styrelsen för Allmänna Väg- och Vattenbyggnader den 8 Juli förstnämnde år.
Åtskilliga förberedande arbeten, såsom anskaffande af materialier, rn. m. till byggnaden, vidtogos om hösten 1858, men som innevarande års inspektions-berättelse icke ännu hunnit inkomma från Distrikt-Chefen, kan här ej uppgifvas i hvad mån företaget hittills bedrifvits.
Till fullbordande af en påbörjad hamnanläggning vid Strömstad anvisade Rikets Ständer, äfvenledes på grund af derom framställd'enskild motion, ett låneunderstöd af 15,000 R:dr R:mt.
Enligt kontrakt, som antagits af Styrelsen för Allmänna Vägnell Vattenbyggnader den 52 Augusti 1858, bör hamnarbetet fullbordas genom stadens försorg, med rättelse efter plan som Kongl. Majit i Nåder gillat, till den t Oktober 1862.
Inspektions-berättelse om detta arbete har ej heller hunnit algifvas, och följaktligen kan uppgift nu icke lemnäs angående fortgången.
Till sänkningen af sjöarne Stora och Lilla Rengen, Jernlunden, Åsunden, ni. fl. vattendrag, samt bildande af farled emellan dessa sjöar, i Östergöthlands län, afsatte Rikets Ständer en summa af 150,000 R:dr Runt att utgå såsom lån. 26 Rikets nästlörut församlade
Ständer hade till,detta företag anvisat ett statslån af 160,000 K:dr B:ko, och det belopp af 130,000 R:dr Runt som vid senast förlidna Riksdag meddelades, är således att betrakta såsom tillökning uti det primiiiva låneunderstödet.
Som planen emellertid icke undergått någon ändring, har ipke heller nytt kontrakt behöft afslutas med den utaf interessenterna utsedda Arbets-Direktionen.
Denna har, enligt hvad som genom verkställd kontroll-inspektion blifvit utrönt, med drift låtit fortsätta företaget, hvilket bör fullbordas till den 1 Oktober 1861.
Till anläggning af ny hamn vid Carlstad, närmare intill staden än den hittills för dess rörelse begagnade äldre hamnen vid Kanikenäset, anvisade Rikets Ständer 100,000 R:dr R:mt att utgå såsom lån.
Den för denna nya hamnanläggning upprättade plan med kostnadsförslag blef den 3 November 1838 af Kongl. Maj:t i Nåder gillad att lända till efterföljd vid arbetets utförande; och en af staden utsedd Direktion har, genom kontrakt som Styrelsen för Allmänna Väg- och Vattenbyggnader antagit den 11 Mars innevarande år, förbundit sig att fullborda byggnaden inom den 1 Oktober 1862.
Arbetet, som börjades under nästlidne vinter,! har alltsedan blifvit oafbrutet fortsatt genom nämnde
Direktions försorg.
Utdikning af Bälingsträsk, Lillträsk, m. fl. vattendrag i Neder-Lu- i leå socken, bör, enligt antaget kontrakt, fullbordas till den 1 i Oktober 1860.
I Sänkning af Ajhämä träsk i Pajala socken.
Nådig stadfästelse redan den 27 Mars 1838 då statsbidrag äfven anvisades; men kontrakt om utförandet har, oansedt - aflåten påminnelse, ännu icke från vederbörande inkommit, i följd hvaraf inga medel hittills fått af interessenterna lyftas.
Aftappning af Stora Renträsket i Degerforss och Burträsks socknar, | bör fullbordas inom den 1 Oktober 1862. j <27
Som nya hamnanläggningen är beräknad att kosta 220,026 R:dr, och denna byggnad orsakat Carlstads stad derutöfver en extra utgift af 62,401 R:dr 64 öre, ,till hvilket allt endast 100,000 R:dr lån är beviljadt, hafva vederbörande gjort underdånig framställning om att erhålla ytterligare understöd från statsmedlen såsom anslag, och Styrelsen för Allmänna Väg- och Vattenbyggnader har i underd. förordat 80,000 R:dr.
För vattena/tappningars understödjande ställdes af Rikets Ständer en fond till Kongl.
Maj:ts Nådiga disposition af 300,000 R:dr, att utgå med 1/;l:del under hvartdera af åren 1888, 1889 och 1860; och bestämdes tillika, att 4/ä:deiar af denna summa, eller 240,000 R:dr, skulle meddelas såsom län och l/5\åe\, eller 60,000 R:dr, såsom anslag till de utdikningar, sorn Kongl.
Maj:t pröfvade skäligt att med statsbidrag understödja, och hvilka borde påbörjas före 1889 års utgång.
Dessa medel hafva, elter urval från den mängd planer å tillämnade vattenaftappningar som äro hos Styrelsen lör Allmänna Väg- och Vattenbyggnader hvilande, blifvit af Kongl. Maj:t i Nåder fördelade till efterföljande företag, nemligen:
j 3,320: — län. ) 830: — anslag. | 6,560: — lån. \ 1,890: — anslag.
I 7.560: — lån.
t 1,890: — anslag.
Vattenbefriad eller förbiittrad jordvidd.
Beräknad arbetskostnad i gilladt förslag.
1,224 T:d. 8,254: 30. 421 T:d. 19,118: 11. 28 Utdikning al myror vid Byske by i Skellefteå socken, bör full- j bordas till den ä Oktober 1861.
I Anm.
Detta företag alser äfven att verkställa vattenöfversilning å SOö T:ds vidd, samt att alleda frost från inägor.
Dito af Ratuträsket i Bygdeå socken, skulle, enligt interessen- > jernes åtagande, fullbordas redan till 8858 års slut, men. af- l syningsbetyg har likväl ej ännu inkommit.
J Ånmärkes ait Styrelsen för Allmänna Väg- och Vattenbyggnader föreslagit arbetstiden för detta företag att utsträckas tili den ä Oktober 1861.
Dito af myror vid Vester Sjuismarks by inom Bygdeå socken, i bör fullbordas til! den 1 Oktober 1861.
Wester-Norrlands liiu.
Sänkning af Tåsjön, i Tåsjö socken, bör fullbordas inom den 10 i Oktober 1861. {•
Jemtlands liiu.
Utdikning af myror vid Waplands, Oline och Smedåsens byar, i \
Näskotts socken, bör fullbordas till den 1 Oktober 1868, och I afser alt, på samma gång -myrorna göras odlingsbara, afleda i frost från redan odlade inägor.
, Sänkning af Ål- och TOge-sjöarne, belägne nära vid Söderhamns j stad, igenom hvilken åfloppskanalen framgår, bör fulländas r till den 1 Oktober 1868.
I Stora Kopparbergs län.
Utdikning af stora Flyten inom Mora socken, bör fullbordas till d. j 1 Oktober 1860.'
| Dito af myror i Folkärna socken, bör fullbordas till den 1 j Oktober 1860. ' j Afser hufvudsakligen att afleda frost från inägor.
Dito af Somyran.
Selängen, Kallmyran, med flera i stora Tuna \ socken, bör fulländas inom den 1 Oktober 1862.
i Dito af Rinasjön. inom Rättviks socken.
I Nådigt godkännande först den 15 Juli innevarande år 1859, * och kontrakt om verkställigheten har ännu icke blifvit an-
I taget när detta nedskrifves.
I !>n Vattenbefriad eller förbättrad jordvidd. 500 T:d. fiOO T:d. 162 T:d. 2.614 T:d. 127 T:d. 791 T:d. 112 T:d. 45 T:d. 500 T:d. 151 T:d.
( 8,665: — 1,684: 38 2,819: — 15,840: 8,578: 24. 69,415: — 1,7 S 8: 81. 1,846: 46. 5,600: — 5,016: 47.
Beviljadt stats bidrag.
5,440: — län. 860: — anslag 3,840: — län. 460: — anslag.
S.660: 165: 6,000: 2,000: 3,4 40: 860: lån. anslag. lån. anslag lan. anslag 27,600: — lån. 6,900: — anslag. 720: — lån. 180: — anslag. 720: — lån.
S80: — anslag. 1,440: — lån. 560: — anslag. 1,660: — lån. 3 65: — anslag.
Stockholms län. - Sänkning af Sigridsholms-, Lill- och Nederängs-sjöarne, i Lunda oell 1 Vibo socknar, bör fulländas, enligt antaget kontrakt, till den t i Oktober <862.
° ■ I Örebro län.
Sänkning af Kabla A i Kumla och Halsbergs socknar, till öfver- j svätnningars förebyggande å kringliggande mark, bör fullbor- fdas till den t Oktober 1881.
Utdikning al mossar och sanka marker, belägne utmed ån Ätran. | bör fullbordas til! den 1 Oktober 186t. f Sänkning f?f sjön Orien och ån Orian, inom Ransbergs socken, bör fullbordas till den t Oktober 1861.
Upprensning af Ljunga å till förekommande af öfversvämning a j kringliggande mark inom Vestra Härad, bör fullbordas till ■ den 1 Oktober 1862.
Dito af Kroby Ä, för beredande af odlingsbar mark inom Lan- | naskede och Fröderyds socknar, bör fulländas till den 1 Ok- • tober 1862.
Kalmar län.
Utdikning af sank mark emellan Kroktorps sjö och Anebo såg i | Oscars socken, bör fullbordas till den 1 Oktober 1861. t Elfsborgs län.
Sänkning af sjön Weselången, med flera vattendrag, belägne inom Marks Härad af Elfsborgs län och Veddige socken af Hallands län. bör fullbordas till den 1 Oktober 1862.
Utdikning af Lenghems mader, belägne i Kinds Härad, bör full- j ändas till den 1 Oktober 1861. ’ , Wermlands län.
Aftappning af Säfsjön i Arvika socken, bör fullbordas till den 1 \
Oktober 1861. j Utdikning af Nolby och Skane mossar, belägne i By socken, bör fullbordas till den 1 Oktober 1862.
Sänkning af vattenytan i Tvååkers A, till öfversvämningars förebyggande inom Tvååkers socken, bör fuljbordas till innevarande års slut. 51 Vattenbcfriad
Beräknad arbets eller förbättrad kostnad i gilladt jordvidd. förslag. 1,294 T:d. 20,926: 27. 1,800 T:d. 32,330: 2.000 T:d. 473 T:d. 3.300 T:d. 2.000 T:d. 486 T:d. 2.300 T:d. 272 T:d. 453 T:d. / 339 T:d. 1,166 T:d. 36,386: so. 17,020: _ 36,973: 13. 44,249: 20. 19,500: — 218.392: il. 10,566: 66. 22,141: so. 29.397: — 46,013: 3.
Beviljadl stats bidrag.
| 6,400: — län.
^ 1,600: — anslag. / 20,400: — län. j 3,100: —. anslag. ] 14,640: _ län. | 5,660: — anslag.
J 6,800: - lån. jgl,700: — anslag.
J 22,800: — lån. | 3,700: — anslag. | 13,560: — lån. | 5,540: — anslag. 7,840: - lån. 1,960: — anslag.
\ 40.000: — lån.
j 10,000: — anslag.
J 3,600: _ lån. j 900: — anslag.
I 8,000: — lån.
| 2,000: — anslag.
\ 11,600: - lån.
( 2,900: — anslag. 18,800: — lån. 4,700: — anslag.
Summa statsbidrag R:mt R:dr 300,000: — 5 2 Genom <ie ofvan antecknade utdiknings-företagen, livartill understöd från aftappningsfonden utgått under den senaste statsreglerings-perioden. kommer en area! af 28,290 T:d att från vatten befrias, för att blifva andvändbar hufvudsakligen till odling, och någon de! till sjelfväxande äng-eller skogsväxt.
De beräkningar och sammandrag, som blefvo gjorda vid upprättandet. af anteckningarne om Allmänna Väg-och Vattenbyggnadsarbeten till förra Riksdagen, utvisade, att utdikningar vid den tiden erhållit statsunderstöd sedan 1840—!841 årens Riksmöte, hvarigenom en förut valtendränkt jordvidd utaf 184,872 T:d, bestående af fruktbar mark, blifvit för jordbruket genom menigheter beredda.
När härtill nu läggas ofvanuppgifna 28,290 T:d, samt den area! af 3,282 T:ck som blifver odlingsbar i följd af Storåns jemte dermed sammanhängande sjöars sänkning inom Östergöthland, till hvilket företags utförande Rikets senast församlade Ständer anvisat särskildt låneunderstöd, så finner man, att landet, under de senast lörflutna 18 årens lopp, igenom utdikningar, som i mer eller mindre mån från det allmännas sida med lån och anslag underlättats, ökat sin odlingsbara areal med 183,444 T:d; och bör härvid tillika anmärkas, att en del af de verkställda aftappningarne äfven haft till' ändamål att afleda frostländighet, hvilket också på mångå ställen lyckats öfver förmodan.
Till sänkning af Storån och aftappning utaf flera dermed sammanhängande vattendrag, inom Tjellmo och Krigsbergs socknar af Östergöthlands län. anvisade Rikets Ständer ett särskildt bidrag af 100,000 R;dr R:mt, att utgå såsom lån.
För denna betydliga utdikning, som beräknats erfordra en kostnad af 249,196 R:dr Runt, och hvarigenom en jordvidd af 3,282 T:d odlingsbar mark vinnes elier från öfversvämning befrias, fastställdes arbetsplan den 23 April 1888, och den 8 derpåföljde
Maj antog Styrelsen för Allmänna Väg- och Vattenbyggnader de ifrån Arbets-Direktionen ingångna kontrakts handlingarne rörande företagets verkställande och fullbordande inom den 1 Oktober 1860.
.?«> Jordägarne, hvilka redan 1853 börjat utdikningen pä egen bekostnad, hafva med nit och drift fortsatt densamma, med rättelse efter gillade planen, så väl 1858 som innevarande år.
Till Ge/le-Dala jernvägsanläggning beviljades af Rikets
Ständer ett ytterligare låneunderstöd af 600,000 R:dr R:mt.
Sorn detta statslån utgör tillökning i det lånbidrag, hvilket Rikets nästförut församlade Ständer meddelade för ifrågavarandé kommunikations-anläggning, har följaktligen hvarken plan för jernvägsbyggnaden nu behölt gillas eller kontrakt afgifväs innan ArbetsDirektionen fick lyfta det nya låneunderstödet; utan arbetet har fortgått med rättelse efter de förut i Nåder gillade och antagne handlingarne, samt är såvida framskridet till fullbordan, att hela jernvägslinien mellan Gefle och Falun, hvilken är byggd med enahanda spårvidd som statsjernvägarne, samt för lika stora lokomotiver som å dessa kunna begagnas, blifvit till allmänt trafikerande upplåten i medlet af nästlidne Juli månad.
Fullständigt afsyningsbetyg är likväl ännu icke meddeladt, enär åtskilliga smärre kompletteringsgöromål återstodo i och för en del stationsbyggnader samt bankplaneringar *).
Till jernbanan mellan Nora och Ervalla beviljade Rikets Stän der äfvenledes ett ytterligare understöd af 73,000 R:dr R:mt att utgå såsom lån.
Som Nora-Ervalla jernväg — hvilken, innan anläggningen för åtskilliga år tillbaka verkställdes, förut erhållit statsbidrag både såsom anslag och lån, — var färdig och upplåten till allmänt trafikerande redan före tidpunkten då det ofvannämnda extra låneunderstödet meddelades, så hafva Bolags-interessenterna fått i Riksgälds-Kontoret lyfta det här ifrågavarande ytterligare bidraget endast emot skuldförbindelses afgifvande för återbetalningen. *) Anmälan om att jernvägen är till afsyning färdig har den 5 Oktober frun Årbets-Direktionen till Styrelsen för Allmänna Väg- och Vattenbyggnader ingått.
3 Till anläggning af jernväg för ångkraft melian Hudiksvalls stad och vattendraget vid Forssa kyrka anvisade Rikets Ständer 570,000 R:dr R:rnt att utgå såsom lån.
För denna jernvägsbyggnad, hvilken enligt kontrakt, som Styrelsen för Allmänna Väg- och Vattenbyggnader antagit den 8' Oktober 1858,' bör fullbordas till den 1 December innevarande år, gillades planen den 27 September förstnämnde år.
Banan är anlagd med 4 fots spårvidd för ångkraft, och arbetet har redan så fortskridit, att vägiinien efter alla anledningar kan upplåtas till allmänt trafikerande inom den bestämda terminen.
Till anläggning af kommunikations-led mellan Söderhamn och Bollnäs, förmedelst jernväg för ångkraft från Söderhamn till sjön Bergviken samt bana för hästkraft förbi Landaforssen i Ljusne eif, afsatte Rikets Ständer en summa af 500,000 R:dr R:mt att utgå såsom låneunderstöd.
Planen lör detta företag biet i Nåder gillad den 24 Oktober 1858, men bolaget hade likväl redan före ingången af nämnde månad låtit påbörja arbetet å några punkter af linien, samt gått i författning om anskaffande af materialier och instrumentalier till anläggningen, hvilken, enligt kontrakt, sorn Styrelsen för Allmänna Väg- och Vattenbyggnader antagit den 27 November nyssnämnde år, bör fullbordas till den 1 November 1860.
Jernvägsbvggnaden mellan Söderhamn och Bergvik verkställes för lokomotiv med 4 fots spårvidd, och har oafbrutet bedrifvits så väl under den förflutna vintern, sbm äfven hela della året, allt under beräkning ätt hela företaget må till stadgad termin kunna fullbordas.
Utöfver de nu uppräknade statsbidragen, som varit afsatte till understöd för utförandet af här ofvan omförmälde Allmänna Vägoch Vattenbyggnads-arbeten, beviljade Rikets Ständer till Kongl. Maj:ts disposition, enligt § 122 i det för Rikets Ständers RiksgäldsKontor vid 1856, 1857 och 1858 årens Riksdag utfärdade regie - melite, följande anslag att al Riksgälds-Kontoret utbetalas med härnedan uppgifna-ärliga belopp, nemligen: a) Till aflöning för Styrelsen öfver Allmänna Väg-och Vattenbyggnader samt dess tjenstebitriiden så väl i luifvudstaden som i landsorterne, 26,980 R:dr R:mt årligen, elier för 5:ne år tillsammans 60,880 R:dr R:mt.
Dessa medel utgå och fördelas enligt en af Kongl. Maj:t, genom Nådigt bref af den 25 Februari 1888, utfärdad aflönings-stat, hvilken, upprättad i likhet med den aflönings-stat, som i Kongl. Maj:ts Nådiga proposition till Rikets Ständer befanns upptagen, gäller för åren 1888, 1889 och 1860.
Enligt denna stat utgår till: R:mt R:dr.
En Öfver-Direktör och Chef, som tillika är Öfverste och Chef för Väg- och Vattenbyggnads-Corpsen .
En Ryrå-Chef, som tillika är Öfverste-Löjtnant i nämnde Corps .
En Kamererare och Kansli-Ledamot 3:ne tekniska biträden vid expeditionen, deraf En å .
En å . och En å .
En förste Kanslist och Registrator En andre Kanslist
En vaktmästare 8 Chefer inom de särskilda Väg- och Vattenbyggnads
Distrikten, hvardera ä 1,200 R:dr 8 Distrikt-Chefs-biträden eller adjutanter, en inom hvarje Distrikt, hvardera å 600 R:dr Summa årlig stat R:mt R:dr 26,980: — b) Till undersökningar och inspektionskoslnader vid allmänna arbeten, 28,000 R:dr Runt årligen, eller för 3:ne år tillsammans 78,000 R:dr.
Dessa mede! anvisas årligen enligt fördelningsförslag, som upprättas af Styrelsen samt pröfvas och i Nåder godkännes af Kongl. Maj:t.
För åren 1838 och 1889 hafva tillgångarne sålunda blifvit för vissa ändamål disponerade; men för 1860 är anslaget natur - 6,000: 4,800 2,230 1,200 1,000 780 1,200 600 480 6,000: — 3,000: — ligtvis icke tillgängligt förr än efter ingången af året, och kommer fördelningsförglag således först sedermera att öfver dessa medel upprättas; Under åren 1858 och 1859 hafva, utom vägundersökningar inom de flesta län, följande betydligare undersökningar blifvit med statsmedel understödde, nemligen:
För plans uppgörande till brobyggnad öfver Hammars Lilla färjesund, för transportled från Räfsundssjön i Jemtland till Sundsvall, för transportled mellan Sollefteå i Ångermanland till Ströms vattendal i Jemtland, för kanalisering af ån Ätran från Falkenberg till trakten af Ulricehamn, för rensningar uti en del af Kalix eif, med flera. c) till arfvoden för lärare vid Mariebergs Högre Artilleri-Läroverk i de kunskapsämnen, som tillhöra Väg- och Vattenbyggnadsyrket, 3,000 R:dr årligen, eller tillsammans 9,000 R:dr R:mt; samt d) till stipendier för elever, som vid nämnde läroverk genomgå den för Väg- och Vattenbyggnads-Ingeniörer bestämda kurs, likaledes 3,000 R:dr årligen, eller för 5:ne år 9,000 R:dr Runt.
Dessa 2:ne anslag, som äro dubbelt större än hvad sorn vid de föregångna riksmötena blifvit för samma ändamål afsatt, och hvilken tillökning ansetts nödig på grund deraf, att Väg- och Vattenbyggnads-elevernes antal under tiden varit i ständigt tilltagande och mer än fördubblats, har Kongl. Maj:t, genom Nådigt bref af den 23 Februari 1858, bemyndigat högste Styresmannen för Artilleri-Läroverket att lyfta och i fö'reskrifven ordning använda.)
Af särskilda medel har Kongl Maj:t dessutom under tiden sedan 1856 i Nåder beviljat understöd till efterföljande företag, nemligen:
Hamnen vid Engelholm, sorn, i följd af att hamnarmarnes längd vid byggnadens utförande måste tiilökas, erfordrade högre arbetskostnad än den först beräknade, har, enligt Nådigt bref af den 11 November 1857, erhållit ett extra understöd från Handelsoch Sjöfarts-fonden af 31 500 R:dr R:mt, likväl endast i form af lån. 37 Farledens upprensning till Luleå, igenom Tjufholmssundel, hvarvid åtskilliga opåräknade motgångar och hinder under verkställigheten uppstått, har, enligt
Nådigt bref af den 5 December 1856, blifvit understödd med extra lån från Handels- och Sjölärts-fonden, till belopp af 15,000 R:dr Runt.
Farledens upprensning till Gefle har likaledes mött flera opåräknade hinder och motgångar, och Kongl. Majit behagade i anledning deraf, genom Nådigt bref af den 30 Januari 1857, anvisa ett extra understöd för detta arbete, att från Handels- och Sjöfartsfonden utgå såsom lån med 60,000 R:dr Runt.
Malmö Hamnbyggnad, för hvars bearbetande staden upptagit åtskilliga lån, har, i ändamål att få skulderna sammanförda, genom Nådigt bref af den 12 Maj 1857, från Handels- och Sjöfartsfonden hugnats med ett låneunderstöd af 150,000 R:dr R:mt.
Till upprensning af Ulleredssund i sjön Wenern har Kongl ^ Majit, genom Nådigt bref af den 25 Maj 1857, anvisat ett låneunderstöd från Handels- och Sjöfarts-fonden af 100,000 Ridr Runt; men interessenterne hafva icke ännu afgifvit de kontrakts- och säkerhets-handlingar som erfordras innan lånet kan få lyftas, och arbetet är ej heller påbörjadt.
Till kajbyggnadsarbetet i Kalmar hamn, hvilket blifvit verkstäldt till betydligare utsträckning än hvad som från början tillämnades, har ett extra låneunderstöd blifvit, genom Nådigt bref af den 25 Augusti 1857, anvisadt från Handels- och Sjöfarts-fonden, att utgå med 45,000 Ridr Runt.
Till byggnad af ett mudderverk för Uddevalla hamn är från Handels- och Sjöfarts-fonden anslagen en summa af 7,050 Ridr Runi den 10 Juli 1857.
Uti det kontrakt, som Styrelsen för Allmänna Väg- och Vattenbyggnader afslutade med Hamn-Direktionen den 24 Mars 1858, om detta mudderverks förfärdigande, bestämdes, att detsamma skulle fullbordas inom utgången af sistnämnde år.
Detta har också skett, och den nybyggda tnaskinen är, på grund af ingånget afsyningsbetyg, antagen och godkänd.
Till kanal- och sluss-anläggningen mellan Mälaren och Eskilstuna, hvilket företag erhållit statsbidrag af Rikets år 1854 församlade 38 Ständer med IOOjOOO R:dr
B:ko såsom anslag utan återbetalningsskyldighet, har från Handels- och Sjöfarts fonden blifvit, den 27 Mars 1838, i Nåder meddeladt ett ytterligare understöd af 50,000 R:dr Rimt, likväl endast i form af lån.
Anledningen härtill är hufvudsakligen, dels att kanal-bolaget låtit bygga slussarne med större dimensioner än hvad primitiva planen stadgade, och dels att expropriationerne uppgått till mångdubbelt högre belopp än beräkningen, i följd hvaraf anläggningen betydligt blifvit fördyrad.
Till fullbordandet af Wisby yttre hamn har Kongl. Maj:t, enär denna förut utaf Rikets
Ständer med anslag understödda byggnad icke kunnat ändamålsenligt fulländas utan ytterligare bidrag, från Handels- och Sjöfarts-fonden anvisat ett lån af 130,000 R:dr R:mt, med så mycket större skak som, efter det att Wisby stad iståndsatt inre hamnen för stadens egen rörelse, den yttre hamnen egentligen kan betraktas såsom nödhamn för den allmänna sjötrafiken.
Sedan plan lör det här ifrågavarande hamn-kompletteringsarbetet blifvit gillad den 18 December 1837, antog Styrelsen för Allmänna Väg- och Vattenbyggnader kontrakt om utförandet den 18 Juni 1838, och bör företaget fullbordas inom den 1 Oktober 1861.
Till väganläggning mellan Öhrträsk och Bjurholm i Westerbottens län, som förut erhållit ett understöd från Kiks-Statens 6:te Hufvud-Titel af 1,666 R:dr 32 sk.
B:ko, har ett ytterligare bidrag blifvit från samma Hufvud-Titel i Nåder beviljadt med 3,000 R:dr Ruut, börande arbetet, enligt det redan år 1836 antagna kontraktet, fulländas innevarande år.
Till borttagande af en äldre damm, anlagd i Dal-elfvén vid Grudafallet.
På grund af Rikets Ständers önskan, har Kongl. Majit, sedan undersökningarne visat, att denria utaf staten år 1826 verkställda dammbyggnad verkligen var hinderlig flir flodvattnets afrinnande, från Riks-Statens 6:te Hufvud-Titel anslagit en summa af 3,300 R:dr Bunt.
Arbetet har utförts genom en inom orten utsedd
Direktions försorg efter gillad plan, och är redan fullbordadt och godkändt.
Till väganläggning pä östra sidan af Kalix eif, hvilket företag år 1832 med statsbidrag understöddes, har från Riks-Statens 39 6:te Hufvud-Titei utgått ytterligare bidrag med 3,000 Ridr R:mt, i anledning af de förökade kostnaderna för arbetet hvilka uppstått i följd af den betydliga prisstegring som under tiden ägt rum på dagsverken och materialier.
Anläggningen är redan, på grund af ingånget afsyningsbetyg, såsom fullbordad antagen och godkänd.