Riksarkivet/mini_raw_diachronic_swe huggingface dataset:
Som denna plan upptog, att broreglarne skulle tillverkas af gjutet jern, men senare tids erfarenhet gifvit vid handen, att broar af valsadt och smidt jern hafva vida större hållbarhet, fick Styrelsen tillåtelse att, efter förnyad lokalundersökning, upprätta ny plan, grundad på sistnämnda method.
Sedan den omarbetade planen erhållit
Nådigt gillande den 3 November 1838, har företaget fortgått med grundläggnings- och murningsarbete för landfästen och i pelare (bron kommer nemligen att uppföras med 5 hvalf); och om öfverbvggnadens tillverkning är kontrakt uppgjordt med Motala mekaniska verkstad.
Enligt beräkning skall anläggningen fullbordas inom den 4 Oktober 1860.
Såsom fond till understöd för vägars anläggning eller förbättrande afsatte Rikets Ständer till Kongl. Majlis
Nådiga disposition en summa af 430,000 R:dr Runt, att utgå såsom anslag utan återbetalnings-skyldighet, med V3:del under hvartdera af åren 183ät, 1839 och 4860.
Dessa medel hafva, efter urval från den mängd arbetsplaner rörande vägförbättringar, som hos Styrelsen för Allmänna Väg- och Vattenbyggnader befunnits hvilande, blifvit af Kongl. Majit fördelade till efterföljande arbeten, som före 1839 års utgång böra påbörjas, nemligen: 9 Beräknad kostnad'
Beviljadt slatsi gilladt förslag. bidrag.
Vägomläggningar å kustvägen emellan Sangis och Saivits gästgifvaregårdar, hvilket företag, enär arbetena verkställas inom särskilda socknar, är deladt i 2:ne planer, som erhållit Nådig stadfästelse den 15 Oktober 1858, nemligen : a) inom Neder-Torneå socken, der en väglängd af 9910 fot omlägges och förbättras . . . 4,819: 09. 5,153: 39. b) Inom Neder-Kalixsocken,hvar- , est 17,250 fot väg i längd omlägges och förbättras ..... 8,058: 91. 4,546: 61.
Enligt de af Styrelsen, å Kongl. Majit och Kronans vägnar, den 11 Mars innevarande ur antagna kontrakterne, böra dessa 2:ne arbeten fullbordas till den 1 Oktober 1860.
Vägomläggning å kustvägen inom Löfångers socken för undvikande af de så kallade Hökmarksbackarne.
Plan härför erhöll Kongl.
Maj:ts Nådiga godkännande den 27 Mars 1858, och kontrakt antogs af Styrelsen den 18 Juni samma år om företagets utförande och fullbordande till den 1 Oktober 1860.
Genom arbetet varder en vägsträcka af 16,834 löts längd för trafiken förbättrad, 12,018: lt.
8,000:
Omläggningar å den till Källvikens hamn och lastageplats i Löfångers socken ledande mycket backiga transportvägen.
Arbetsplanen godkändes den 27 Mars och kontrakt antogs den 18 Juni 1858.
Företaget, som redan är fulländadt, och hvarigenom 6581 löt väglängd förbättrats, har, på grund af verkstäld afsyning, blifvit god kändt . T 1,750: — 1,200: —- to ISeräknad kostnad Vester-Nerrlauds iäu. i giiiadt förslag.
Vägomläggningar utefter kustvägen mellan Sundsvall och Hernösand, förbi Skönviksbackarne, inom Sköns pastorat.
Arbetsplanen gillades den 27 Mars och kontrakt om utförandet antogs den 9 September 1888, börande företaget på grund häraf fullbordas till d. 1 Oktober lt!60.
Hen väg som förbättras håller i längd 5,466 fot Omläggningar af landsvägen utefter Angermanclfven, emellan Veda och Frånö gastgifvaregårdar, till undvikande af en mängd högst äfventvrliga backar.
Arbetsplan gillades den 27 Mars och kontrakt om verkställigheten antogs den 10 September 1888, som bestämmer att företaget, hvarigenom en våglängd af 28,934 fot förbättras, bör fullbordas till den 1 Oktober 1862 Jemtlands län.
Förbättringar å Fjäll- eller så kallade Carl Johans-vägen, inom Åhre socken, till Riksgränsen emot Norge, hufvudsakligen bestående i ombyggnad af förfallna trädbroar, hvilka numera uppföras utaf sten.
Arbetsplanen erhöll
Nådig stadfästelse den 27 ålars 1888. och kontrakt om företagets fullbordande till den t Oktober 1860 antogs den 20 Juli förstnämnde är 28,580: — Anm.
Som denna väg blifvit anlagd af Staten och icke kunnat indelas å menigheten tili framtida underhåll, i följd hvaraf nödiga reparationer bekostas förmedelst vägpenninge-afgift, så har ej något enskildt bidrag till de under arbete varande broombyggnaderne varit att på - 12,022: so. 54,806: — iiiviljadl stats bidrag. 6,780: — 23,280: — / Beräknad kostnad i gilladt förslag. räkna, utan hela kalkylerade utgiften mäste från vägbvggnadsfonden utgå.
Företaget verkställes likväl genom en i orten utsedd Direktions försorg.
Gefleborgs 1 itu.
Omläggningar och förbättringar å den del utaf landsvägen i det inre af Helsingland, sorn sträcker sig igenom Arbrå socken utefter Ljusne eif, emellan Kurlands och Löfviks gästgifvaregården Plan gillades den 27 Mars och kontrakt om verkställigheten antogs den 26 Juli 1858. börande företaget, sorn omfattar att förbättra en väglängd af 51,205 fot, fullbordas lill den 1 Oktober 186! .... 20,631: — 15,750: — Stora Kopparbergs län.
Omläggning af landsvägen mellan Lerdal och Boda gästgifvaregård inom Rättviks socken, för att undvika den djupt sandiga Kapellheden.
Omläggningenjiar en längd af 1 mil 418 fot, och planen härför gillades den 27 Mars 1858.
Sedermera antogs kontrakt den 27 November nämnde år om företagets utförande och fullbordande till den 1 Oktober 1860 . 20.574: B7. 7 500:
Den väghållningsskyldiga menigheten bade, genom laga kraltvunnet utslag, blifvit ålagd att förbättra den sandiga vägen medelst påfyllning af lera; af sådan anledning ansågs, att när omläggning af vägen i stället finge utföras, bidrag dertill borde utgå i ringare proportion till beräknade kostnaden än som vanligen meddelas till väganläggningar, ty lerl'yIlningen, som var ådömd menigheten, hade kommit att Beviljad! stats bidrag. 12 Bcriiknnd kostnad Beviljad! stab i gillad! förslag. tiidrag. erfordra betydliga utgifter för väghållarne.
Anläggning af sockenväg på Björkön, belägen inom Väddö och Vätö Skeppslags skärgård.
Arbetsplan erhöll
Nådig stadfästelse den S
Maj och kontrakt om utförandet antogs den 20 Juli 1088.
Den nya vägen, som kommer att utgöra i längd 1 mil 20,310 fot, bör vara fullbordad inom den 1 Oktober 1860 Omläggning af stora landsvägen förbi Märsta backe nära vid Märsta gästgifvaregård på sträckningen mellan Stockholm och Upsala.
Planen gillades den 5 Nov. 1858 och kontrakt om arbetets verkställande inom den 1 Oktober 1889. antogs den 1 Maj sistnämnde år.
Vägförbättringen håller i längd 860 fot och är redan godkänd . Westmanlands län.
Sänkning af Tibble backe, belägen emellan Vesterås och Myrby gästgifvaregård.
Plan gillades d. 27 Mars och kontrakt antogs d. 27 Augusti 1858.
Företaget, som redan är fullbordadt, afsynadtoch godkändt, omfattade en längd af blott omkring 500 fot ..... . 534: so. 250: — Omläggningar å landsvägen emellan Vesterås oell Skultuna.
Arbetsplanen gillades d. 27 Mars 1858, och kontrakt om dess utförande inom den 1 Oktober 1860 antogs den 26 Augusti förstnämnde år.
En väglängd af 4,810 fot ernår förbättring igenom detta företags utförande 4,645: 69. 3,500: — Örebro län.
Fortsättning af förut påbörjade och 55,839: — 20,000: — 1,280: — 625: — 13 Beräknad kostnad i gillodt förslag. med statsmedel understödda väganläggningar mellan Askersund och Lerbäcks gästgifvaregård, till undvikande af flere branta backar, hvilka icke blifvit beräknade i första planen till förbättrande af ifrågavarande väglinie.
Arbetsplan gillades den 27 Mars och kontrakt om utförandet antogs den 8 Juli 1858.
Vägomläggningen, hvilken omfattar en längd af 7,878 fot, bör fullbordas inom den 1 Oktober 1860 . 15,598: 78.
Södermanlands län.
Dels förbättringar och omläggningar å redan befintlig väg, dels anläggning af ny väg å en del utaf sträckningen, från Nyköping till Oxelösunds hamnplats och lotsstation.
Detta-företag, som omfattar att förbättra eller nyanlägga en vägsträcka af 18,816 fot i längd, erhöll Nådigt gillande den 27 Mars och kontrakt om verkställandet antogs den 26 Juli 1858.
Uti kontraktet har arbetsterminen blifvit bestämd till den 1 Oktober 1861, men interessenterne hafva fortskyndat arbetet så, att detsamma, enligt nyligen förrättad inspektion, redan är i det närmaste fullbordadt 31,717: 50.
Östergöthlands län.
Omläggningar och förbättringar å landsvägen emellan Sunds, Studstorps och Ramsmåla gästgifvaregårdar inom Ydre Härad.
Arbetet bör fulländas till den 1 Oktober 1860, och vägförbättringens längd utgör 15,571 fot 59,440: — Omläggning för undvikande af Mo - Beviljadt stats bidrag. 9,000: — 21,000: — 24,000: — 14 Beräknad kostnad Beriljadt ststj. ..... ' gilladt förslag. bidrag. fala brink belägen på sträckningen från Motala, dels till Vadstena dels till Skenninge.
Planen gillades den 27 Mars och kontrakt antogs den 20 Juli 1858.
Vägornläggningen håller i längd sammanlagdt 10.295 fot. samt bör fullbordas till den 1 Oktober 1860. inen har redan varit anmäld till afsyning.
Vid besigtnings) förekommo likväl åtskilliga anmärkningar, som ännu hindrat att godkänna arbetet .... 20,685: 13,7.90:
Jönköpings län.
Omläggning af landsvägen förbi Bofineje backe mellan Jönkoping och Jära gästgifvaregård.
Arbetsplanen gillades den £7 Mars och kontrakt om utförandet antogs d. 22 November 1858.
Företaget bör fulländas inom den 1 Oktober 1860, och 3,908 fot väg i längd varder derigenom förbättrad.
Omläggning till undvikande af Rindbolid, belägen mellan Norrlida och Gisslaveds gästgifväregårdar, i samma vägsträckning som nästförestående vägförbättring, eller å den s. k.
Nissastigs-landsvägen mellan Jönköping och Halmstad.
Arbetsplanen gillades den 27 Mars och kontrakt antogs den 22 November 1858, börande äfvenväl detta företag, som omfattar en längd af 1,308 fot, fullbordas inom den 1 Oktober 1860 . . .
Kalmar län. ■Omläggningar å landsvägen mellan Hultsfreds och Skillingarumsgästgifvaregårdar.
Arbetsplanen fastställdes den 27 Mars och kontrakt om utförandet antogs den 26 Juli 1858.
Arbetet bör fullbordas till den 1 Oktober 1861, 4,880: 38. 5.250: — \ 1,724: 13. 1,500: — IS Beräknad kostnad i gilladt förslag. och en väglängd a 1 40,890 fot blifver dymedelst förbättrad.
Företaget liar emellertid redan blifvit anmäldt till afsyning, och dess godkännande är beroende utaf huruvida några ulan föregången anmälan vidtagna ändringar i planen kunna erhålla gillande . . . 47,918: 17. Skaraborgs län.
Omläggningar ä stora landsvägen mellan Bodarne och Hasslerörs gästgifvaregårdar, till undvikande af Skepparliden, Märrsprängan och Bäckaliden.
Arbetsplanen godkändes den 11 nästlidne Februari, hvarefter kontrakt biel’ antaget den 19 derpå följde April om företagets utförande och fullbordande inom den 1 Juni 1861.
De vägdelar, som konama att förbättras, utgöra i längd tillsammans 3,605 fot 13.775: 82.
Omläggning af landsvägen mellan Gullereds och Timmelheds gästgifvaregårdar, norr om de s. k.
Knallaliderne.
Arbetsplanen erhöll stadfästelse den 27 Mars och kontrakt om företagets utförande antogs den 1 November 1858.
Arbetet bör fullbordas inom den 1 Oktober 1861, och en väglängd af 17,308 fot varder derigenom förbättrad 24,920: 7S.
Anläggning af ny väg till Norge, ifrån Barkerud inom Torrskogs socken, igenom Nössemarks socken, till Allingemon vid Riksgränsen, derifrån vägen i fortsättning bearbetas till Fredrikshall genom Norska Statsverkets försorg.
Arbetsplanen för anläggningen å Svenska sidan erhöll stadfästelse den 27 Mars och kontrakt om verk - Brv ii,jadt,Istats bidrag. 51,650: — 9,000 — 15,350: — 1!)
Beräknad kostnad i gilladt förslag. ställandet antogs den 9 Augusti 1858.
Våglängden inom Sverige !>Iir 69,550 fot och företaget bör fulländas inom den 1 Oktoberf862 42.711: 87.
Förbättringar ä landsvägen vid Djupedals- och Dalbo-backarne i närheten af Wenersborg pä vägsträckningen till Amål.
Arbetsplanen gillades den 27 Mars 1858, men kontrakt om företagets verkställande antogs ej förr än den 28 Februari innevarande år. då arbetsterminen bestämdes till den 1 Oktober 1860.
Den utsedda ArhetsDirektionen har likväl redan fullbordat företaget, hvilket på grund af vederbörlig afsyning erhållit godkännande.
Den förbättrade våglängden utgör 1,980 fot . . . 2,475: 81. Wermlands län.
Omläggningar och förbättringar å landsvägen mellan Ökne, Byns, Borgviks och Malsjö gästgifvaregårdar inom Grums och Gillbergs Härader.
Arbetsplanen gillades den 27 Mars och kontrakt antogs den 20 Juli 1858.
Företaget, som tillsammans omfattar att förbättra 70,522 fot väg i längd, bör fullbordas inom den 1 Oktober 1862 81,679: 58, Omläggning å landsvägen mellan Molkoms och Brattfors gästgifvaregårdar inom Nyeds Härad.
Arbetsplanen gillades den 27 Mars och kontrakt om verkställandet antogs den 8 Juli 1858.
Vägomläggningen håller i längd 20,892 fot och bör vara fulländad den 1 Oktober 1860 22,500: — Götheborgs och Bohus län.
Omläggning af landsvägen förbi Åseby Klef och Råröds-backarne, emellan Orrebergs och Folkesbergs gästgifvaregårdar.
Arbets - Beyiljadt stats bidrag. 36 000: — 1,200: — 45.000: - 15.000: — 17 lieräknad kostnad i gilladt förslag. planen erhöll godkännande den ' 27 Mars oell kontrakt antogs om utförandet den 12 Augusti 1858.
En vägsträcka af 18,914 fot i längd skall omläggas och arbetet bör fullbordas inom den i Oktober 1860 5,859: S7.
Efter Häradsrättens hörande har Kongl. Maj:ts Befallningshafvande, medelst utslag som Kongl. Kammar-Collegium äfvensom derefter Kongl. Majit fastställt, ålagt menigheten att verkställa förenämnda vägförbättring, under förutsättning likväl, att statsbidragskulle dertill blifva beviljadt.
Omläggningar af landsvägen mellan Qviströms gästgifvaregård och Saltkällan, till undvikande af Carltorps- och Källebackarne.
Arbetsplanen erhöll fastställelse den 18
Maj och kontrakt om verkställigheten antogs den 19 Oktober 1858.
Vägförbättringarne, som tillsammans utgöra 2,130 fot i längd, böra fullbordas inom deri 1 Oktober 1860 13,300: — Förbättring af landsvägen vid den branta och äfventyrliga Groröds backe, belägen mellan Uddevalla och Raknebo gästgifvaregård.
Arbetsplanen har den 11 Mars innevarande år blifvit i Nåder gillad, och kontrakt om utförandet är antaget den 24 September.
Företaget bör fullbordas till den 1 Oktober 1860, och derigenom blir en väglängd af 2.880 fot förbättrad 9,200: — Hallands län.
Omläggningar till förbättrande af den s. k.
Hundsvägen emellan Drahereds och Qvibille gästgif - Beviljadl stats bidrag. 2,525: - 9,000: — 6,000: — 18 Beräknad kostnad i gilladt förslag. varegårdar.
Arbetsplanen godkändes den 27 Mars 1838, hvarefter kontrakt om verkställigheten antogs den 18 Juni samma år.
En väglängd af 11,122 fot har blifvit genom det redan fullbordade och afsynade arbetet lörbättrad 27,000: — Kronobergs län.
Omläggning förbi Agnarydslid, belägen mellan Öhrs och Mederleds gästgifvaregårdar, enligt plan som gillades den 27 Mars och kontrakt sorn antogs den 18 Juni 1838.
Vägförbättringen, som hål-' ler 'i längd 1,400 fot, bör fullbordas innevarande år 3,967: 87.
Omläggningar och förbättringar å allmänna landsvägen inom Stenbrohults socken af Allbo Härad, i ändamål att undvika de äfventyrliga s. k.
Getaryggs-backarne.
Arbetsplanen erhöll gillande den 26 November 1838, och kontrakt antogs den 7 Mars 1839 om arbetets fullbordande inom den 1 Oktober 1861, hvarigenom 31,686 fots väglängd erhåller förbättring 22,300: — Blekinge län.
Omläggningar och förbättringar å landsvägen mellan Ronneby och Carlskrona, vid Alletorps- och Silltorpsliderne.
Arbetsplanen gillades den 27 Mars och kontrakt om utförandet antogs den 26 Juli 1838.
Arbetet, hvarigenom 3,580 fots landsväg ernår förbättring, skall fullbordas inom den 1 Oktober 1861 20,198: 1.
Vägomläggningar i sträckningen mellan Christianstad och Wexjö, nemligen: - Beviljadt stats bidrag.
18,000: — 2,690: — 13,000: — 13,463: — I 1!) Beräknad kostnad i giNadt förslag. «) inom Broby socken, i längd utgörande 5,842 fot, sorn bör fullbordas till den 1 Oktober 186S 6.S22: 14, b) inom Ousby socken, i längd utgörande 3,478 fot, att fullbordas innevarande år . . 4,957: 84. c) inom Loushults socken, i längd 3,138 fot, som äfven bör innevarande år fulländas 5,985: 19.
Arbetsplanerne för dessa 5:ne vägarbeten erhöllo
Nådig fastställelse den 27 Mars, och kontrakter om desammas utförande antogos den 27 Oktober 1888.
Omläggningar och förbättringar å landsvägen mellan Christianstad och Ystad, vid Degeberga, Brösarp och Tranås.
Den härför upprättade planen har i viss mån. efter förnyad undersökning, måst omarbetas, och kontrakt har i följd deraf ännu icke till Styrelsen inkommit om arbetets verkställande, men emellertid artill detsamma, på grund af Kongl. Maj:ts Nådiga beslut, af vägbyggnadsmedlen re serveradt ett belopp af — — och den omarbetade planen är anmäld till Kongl. Maj:ts Nådiga pröfning.
Förbättring af landsvägen vid den äfventyrliga Tågarps backe i närheten af Tågarps gästgifvaregård, inom Rönnebergs och Luggude Härader.
Arbetsplanen har den 14 Januari innevarande år blifvit i Nåder gillad, och den 14 derpåföljde
Maj antog Styrelsen kontrakt om företagets fullbordande inom den 1 Oktober 1862.
Nya vägens längd blifver 3,541 fot 28,500: — Summa Statsbidrag R:mt R:dr Beviljad! stats bidrag. 8,000: — 3,300: — 2,650; — 44,135: — 13,000: — 450,000: — so
Med de understöd, sorn, enligt förestående tablå, från Vägbyggnadsfonden meddelats till vägarbeten, förbättras en väglängd af inalles 18 mil.
När härtill läggas längderna af de väganläggningar, som blifvit, på sätt här nedan omförmäles, dels af Rikets Ständer särskildt understödda, nemligen nya vägen igenom Oje kapellförsamling uti Dalarne, och nya vägen mellan Torneå och Pajala i Norrbotten, dels ock af Kongl.
Majit hugnade med särskilda bidrag från Riks-Statens 6:te Hufvud-Titel, nemligen nya vägen från Svartby till Bro och Vibby byar i Norrbotten, och nya vägen från Offerdals kyrkoby till Rönnöforss bruk i Jemtland, hvilka 4 vägars längd uppgår tillsammans till S7 mil 11,800 fot, så finnér man, att de vägforbättringar och väganläggningar, som blifvit sedan niistföregångna Riksmöte understödda, utgöra i längd 55 mil lt,800 fot.
Till anläggning af väg igenom
Qje kapellförsamling af Slöra Kopparbergs län anvisade Rikets Ständer särskildt en summa af 15,000 R:dr Runt såsom anslag.
Plan till denna vägbyggnad, igenom hvars utförande
Oje församlingshoar, hvilka hittills varit i saknad af väg, erhålla kommunikation å ena sidan till Malungs och å den andra tili Venjans socken, blef i Nåder gillad den 10 Juli 1858, hvarefter kontrakt, om företagets utförande genom en af vägbyggnads-interessenterne utsedd Direktions försorg, antogs af Styrelsen för Allmänna Väg-och Vattenbyggnader den £6 samma månad.
Arbetet börjades nästlidet år och bör, enligt kontraktets stadgande, af menigheten fulländas inom den I Oktober 1860.
Den nya vägen får en längd af omkring 3 mil.
Till anläggning af väg från Matarengi, i Öfver-Torneå socken, till Pajala kyrkoby, i Norrbottens län, afsatte Rikets Ständer äfvenledes ett särskildt anslagsbelopp af 67,500 R:dr Runt.
Sedan arbetsplan blifvit af Kongl. Majit i Nåder gillad den 4 21 September 1358, antogs kontrakt den 29 samina månad uin vägbyggnadens utförande och fullbordande inom den i Oktober 1862.
Företaget blef emellertid icke i någon betydligare mån vidgjordt under nästlidet år, ty den gillade,planen och antagna kontraktet kunde icke tillhandakomma Arbets-Direktionen så tidigt, att förskott å statsanslaget fick i Rikets Ständers Riksgälds-Kontor lyftas innan klimatiska förhållanden inom denna nordliga del utaf landet lade hinder i vägen för vårbrytningens bedrifvande.
Den nya vägens längd blifver 10 mil 19,800 fot, och företaget är under nu förliden sommar af menigheten satt i full verkställighet.
Till byggnad af flottbroar öfver Bal- och Lill-elfvarne vid Thorsängs kyrka inom Stora Kopparbergs län anvisades utaf Rikets Ständer 10,000 R:dr R:mt såsom understöd.
Majit gillade plan för dessa brobyggnaders utförande den 27 Augusti 1858, och kontrakt, om arbetets verkställande genom en i orten utsedd
Direktions försorg, antogs af Styrelsen för Allmänna Väg- och Vattenbyggnader den 13 derpå följde September.
Företaget bör fullbordas inom den 1 Oktober 1860.
Som Distrikt-Chefens inspektions-benittelse för året icke ännu, när detta nedskrifves, till Styrelsen för Väg- och Vattenbyggnaderne inkommit, kan någon närmare uppgift nu icke meddelas om i hvad män arbetet hittills fortskridit.v
Såsom fond för mindre hamnbyggnader och smärre farleders upprensning afsatte Rikets Ständer till Kongl. Majits
Nådiga disposition ett belopp af 60,000 R:dr R:mt, att utgå såsom anslag med V3:del under hvartdera af åren 1858, 1859 och 1860.
Dessa medel hafva pf Kongl. Majit blifvit fördelade till följande arbeten, nemligen:
I 22 lieiuknad kostnad i gil ladt förslag.
Uppmuddring af del mycket grunda farvattnet lill Mönsterås köping.
Maj:t täcktes under den 27 Mars 1858 i Nåder pröfva en alternativt upprättad arbetsplan för detta företag, samt då. enligt iriteressenternes önskan, bestämma, att det alternativ fick följas som var kalkyleradt att åvägabringa endast smärre dimensioner å sfegelrännan, så mycket hellre som intet hinder derigenom uppstår emot att framdeles, utan arbetsförlust, fortsätta arbetet för uttagande af större djup och bredd i den kanal som nu bildas.
Kontrakt, om muddringens verkställande genom utsedd Årbets-Direktions försorg och fullbordande inom den 1 Oktober 1862, antogs sedermera af Styrelsen för Allmänna Väg- och Vattenbyggnader den 8 Juli förstnämnde år 18,580: — Hamnbyggnad vid Fröby gårda färjestad på Oland, med väganläggning lill densamma.
Detta företag, hvartill arbetsplan i Nåder gillades den S Maj 1883, erhöll redan då utaf tillgängliga mede! ett understöd af 12,000 Kulr B:kö, eller 18,000 R:dr R:mt, med vilkor, bland annat, att arbetet skulle fullbordas till den 1 Oktober 18S5.
Flere ogynnsamma omständigheter, hvaribland kunna anföras dels att is och sjögång åstadkommo skador å arbetet under dess utförande, dels ock att både arbetsoch materialpriser undergingoen oväntad stegring, orsakade, att den del utaf Olands menighet, som åtagit sig verkställigheten och dertill bidragit med omkring 20,000 ll:dr, icke mäktade fullborda företaget.
Detta föranledde en noggrann kontroll-undersökning, och sorn derigenom upplystes, att Beviljadt stats bidrag.
12,000: — 23 Beräknad kostnad i gilladt förslag. anläggningens slutliga kostnad skulle uppgå' till 58,263 R:dr R:rat (inberäknadt den redan nedlagda summan af omkring 38,000 R:dr), så pröfvade Kongl. Majit skäligt i Nåder anvisa ett ytterligare stats-understöd af 12,000 R:dr till ifrågavarande arbetens slutliga fullbordande, under vilkor, att hvad som erfordrades utöfver nämnde bidrag skulle af menigheten tillskjutas, samt att företaget borde fullbordas inom 1859 års slut 58,263: — Anm.
Med det förut anvisade beloppet 18,000 R:dr har statsbidraget till Fröbygårda hamp egentligen utgjort 30,000 R:dr.
Hamnanläggning utmed sjön Weller ns strand vid Hästholmens lastplats inom Lysings härad och Östergöthlands län.
Redan sedan äldre tider tillbaka har å denna punkt varit både lastplats och båtskjuts-station för att passera sjön Wettern till Westergöthland.
Hästholmsvikeri saknade likväl skydd för vissa vindar, och detta föranledde ortens befolkning att låta verkställa undersökning för upprättande af den plan till en mindre hamn, som erhållit Nådigt gillande den 27 Mars 1858.
Styrelsen antog derefter den 15 Juni samma år kontrakt om anläggningens utförande och fullbordande inom den 1 Oktober 1860, och arbetet har fortskridit så, att byggnaden redan är i det närmaste färdig . . 33,900: — Reparation å hamnarmen vid Ljugarns hamn pä Gottland.
I följd af isens och sjögångens förenade verkningar under en häftig storm, hade den stenfyllning, som utförts å hamnarmens baksida, i Beviljadt stats bidrag.
12,000: — 10,000: — 2 J Beräknad kostnad Beviljadt statsi gilladt förslag. bidrag. ändamål att bryta vågornas våldsamhet, blifvit bortspolad och neddragen i djupet, så ätt fara var för handen, att hela byggnaden. i händelse häftig storm ytterligare inträffade, kunde blifva raserad.
Detta erfordrade snar åtgärd, och den upprättade reparations-planen, som erhöll Nådigt gillande deri 27 Mars 1858, är redan fullbordad, så att arbetet vid afsvning kunnat godkännas . 3,223: — 3,000: — Hamnanläggning vid Råd fiskeläge i Malmöhus län.
Redan för liera år tillbaka upprättades plan och förslag till detta företag, hvilket: blifvit antecknadt i åtskilliga af de generalförslag rörande allmänna arbeten, som Styrelsen för Allmänna Väg- och Vattenbyggnader afgifvit vid senare Riksmöten.