Riksarkivet/mini_raw_diachronic_swe huggingface dataset:
Majrt angående. desamma likväl ej fattade Dess Nådiga beslut , förr än en förnyad pröfning deraf blifvit verkställd; att Kongl. Maj:t i sådant afseende den 20 Junii 1815 i Nåder täckts förklara, att Kongl. Maj:t, som funnit, hurusom det vore af yttersta vigt, alt ett mot ändamålet svarande resultat af anläggningen af ett nytt GarnizonsSjukhus och dermed förenadt Läkareinstitut måtte vinnas, velat i Nåder uppdraga åt dess Öfverståthållare Hans Excellence Herr Grefve Mörner, att med Konungens GéneralAdjutant för Armeen Friherre Björnstjerna och mig sammanträda, för alt, under dåvarande Hans Kongl. Höghet
Den i September f. m. *7 ledning bringa denna fråga till fullständig utredning i bela sin'vidd, nödig local för nybyggnaden föreslå m. m.; alt, sedan desse Committerade, lill underdånig åtlydnad af denna Nådiga befallning, med ledning af hvad den förut nämnde Committeen i underdånighet framställt, sökt att förskaffa sig ytterligare erforderlige upplysningar, och anställt förnyade undersökningar, Committerade underställt Hans Kongl. Höghet Kronprinsens höga pröfning, såsom resultater af de sålunda vidtagne åtgärder, att det i synnerhet vore af vigt, att, så fort som möjligt, för Institutet passande local mätte anskaffas; att detsamma ej eller behöfde inrättas på samma local med GarjiizonsSjukhiiset, likväl helst i dess grannskap; att det skulle påskynda en sådan Ideals erhållande och inredning och kosta mindre, om en redan bebygd egendom dertill kunde inköpas och inredas, än om local för Institutet skulle genom nybyggnad anskaffas; alt det. på Kungsholmen belägne så kallade Glasbruket dertill ansetts fullkomligt passande; men att till anskaffande af ett GarnizonsSjukhus, då ingen byggnad funnits, som dertill kunnat föreslås, detsamma genom nybyggnad borde uppföras; a,11 då, fastän endast beräknadt för 3oo sjuke, GarnizonsSjukhuset borde vara så beläget, att det medelst utrymme i dess granskap till mottagande af långt flere sjuke, dels uti redan för handen varande hus, dels 58- Den i September f. m. tili på samma tomt för tillfället uppförde Båraquer, vid sådana tillfällen, då det kunde blifva nödvändigt, att en större styrka, än den vanliga Garnizonen, i och omkring Hufvudstaden, blefve sammandragen, kunde uppfylla ändamålet af ett Armeens Sjukhus, och dymydelst förekommas, att, för sådane sjuke då ej skulle behöfvas inrättande af flere i och utom Hufvudstaden spridde Sjukhus, på sätt år 1808 och 1809, då ett sadant Armeens Sjukhus saknades, måst tillgå; samt att, dåden tomt på Kungsholmen, der det provisionella GarnizonsSjukhuset redan var inrättadt, befunnits vara mycket sundt belägen, i närheten af sött och rinnande vatten, afskild ifrån Hufvudstadens näst bebodde delar, men nära till Medico-Chirurgiska Institutet, om nemligen Glasbruket till local för detsamma blefve inköpt och inredt, och Kongl.
SerafimerOrdensLazarettet i öfrigt ej saknade byggnader och utrymme för uppförande af Baraquer, till emottagande af ett ganska stort antal sjuke, nämnde local vore den, på hvilken uppförande af ett nytt GarnizonsSjukhus lämpligen i underdånighet kunde föreslås; att, sedan Hans Kongl.
Höghet KronPrinsen allt detta i Nådigt öfvervägande tagit och i Nåder täckts gilla hvad Committede sålunda i underdånighet framställt, äfvensom en af Professor Gjörwell inlem nåd planritning och modell till GarnizonsSjukhuset, samt således, hvad Corn - Den i September f. m. 59 imiterade ansett nödigt tillstyrka, blifvit bos Kongl. Maj:t i underdånighet anmäldt, Kongl.
Maj:t först, efter att hafva tagit allt detta i Nådigt öfvervägande, befallt Dess och Rikets StatsContoir, att om inköpet af Glasbruket gå i författning, och sedermera den 19 Nov. 1816 gifvit Commilterade tillkänna, att Kongl. Majrt behagat fastställa planritningen till GarnizonsSjukhuset, och uppdraga åt Commilterade, att låta verkställa de till Glasbrukets inredning erforderlige arbeten, äfvensom sedermera GarnizonsSjukhus-Byggnadens uppförande, de förre på Entreprenad, men det sednare, hvartill ingen Entrepreneur ansetts kunna erhållas, efter räkning, med Nådig föreskrift, att med denna byggnad borde förhållas på lika sätt, sorn det tillgått vid Cassernbyggnaden för LifGardet till Häst.
Vidkommande den för Institutet inköpte egendomen, anhåller jag dessutom få anföra, alt då, i följd af de af Rikets Ständer ifrån och med år 1813 anvisade anslag, utom den förut utbetalte Köpeskillingen, medel voro att tillgå för egendodomens inredning till sitt ändamål, nämnde egendom redan vid 1817 års slut blifvit försatt uti det skick, att undervisningen derstädes kunde meddelas; att, utom det de af Institutets Lärare, hvilka der borde erhålla boningsrum, och då kunde ditflytta, äfven provisoriska rum kunde upplåtas åt Medicin® Practic® Professoren och 6o Den t Seplember f, m. lians Adjunct, intilldess runi för dem vid GarnizonsSjukhuset kunde hinna beredas, hvarigenom 200 R:dr, som desamma förut, såsom hushyra, uppburit, kunde indragas J att, genom utrymmande af Ivongl.
SundhetsCollegii Embetshus, der Institutets undervisningsrum förut voro, och der dess samlingar förvarades, Arméens Medicinaloch Instrumental-Attirail och Collegii FältLäkare UtredningsContoir, för hvilkas inrymmande förut hyra måst betalas, till Collegii Embetshus kunde flyttas, samt att, hvilket äfven af den Utskottets Utlåtande bifogade, Tableau utförligen kan inhemtas, genom uthyrande af en Institutets egendom tillhörig
Byggnad, en årlig inkomst kunnat beredas, hvilken ifrån och med år 1817 till och med år 1828 sammanräknad uppgått till 9,691 R:dr 3a sk., och till Institutets vidmakthållande kunnat användas, 1 följd hvaraf, då Glasbrukets inköp och inredning för Institutet, jemte dess vidmakthållande vid 1828 års slut, sammanräknade medfört en kostnad af 104,226 R:dr ^3 sk. 3 r:st., dertill af det gemensamt för Institutet och GarnizonsSjukhus-Byggnaden gjorde anslag ej utgått mera än 94,535 B:dr 1 sk. 3 r:st.
Uti 2 §. af Utlåtandet har Utskottet berättelsevis upptagit, hvad som i afseende på GarnizonsSjukhusByggnaden-, sedan 1823 års Riksdag, sig tilldragit, och 3'ttrar, Den i September f. m. 6,1 efter att uti 3 §. hafva anfört, att den kostnad, som hittills utgått för denna byggnad, sammanlagd med den, hvilken ännu erfordras till densammas fullbordande, uppgår till 375,218 R:dr 2 sk. 7 r:st., i stället för i5o,ooo å 160,000 R:dr, för hvilken summa, enligt samma Architects yttrande, sorn år 1816 upprättade den under dess ledning sedermera äfven följde planen, byggnaden skulle kunna uppföras; uti 4 .§•». :itt utom den vidsträckte arbetsplanen , Utskottet trott sig finna en väsendtlig orsak till Byggnadsarbetets långsamhet och dyrhet deruti, att Committerade låtit verkställa arbetena genom underhand afslutade öfverenskommelser, någpfi gång utan auction, och när auction blifvit hållen, hvarvid anbud icke Blifvit gjorde, utan att försöka den andra auctionen, samt att de utaf den Gommilterade biträdande Architeqten upprättade åtsk il lige Byggnadsförslag ej undergått ÖfverIntendentsEmbetets granskning, utan endast uppvisats för Committerade, till upplysande af hvilka anmärkningar Utskottet meddelat några uppgifter, hemtade ur handlingarne.
Vidkommande hvad Utskottet sålunda uti 3 §. anfort, kan jag icke neka, att kostnaden för GarnizonsSjukhusByggnaden, enär den blifver fullbordad, kommer att, på sätt uppgifvit är, öfverstiga den, hvilken Committerades Architect i förhand ansett 62 Den i September f. m. sig för densamma böra beräkna, och det tan ej heller vara min afsigt , att denna missräkning försvara; men jag anser likväl min skyldighet vara, att i detta afseende nämna, att Committerades underdåniga skrifvelse den 12 September 1816 härom väl innehåller, att, hvad kostnadsförslaget för det blifvande GarnizonsSjukhuset beträffade, Committerade af Professor Gjönvell blifvit öfvertygade om svårigheten, att ett sådant med säkerhet i förhand kunna uppgifva; men att Professoren dock trott, enligt de calculer han gjort, att då grunden, på hvilken Sjukhuset skulle anläggas, vore en säker hergsklippa, hvarigenom den vid större byggnader på andra ställen så kostsamma grundläggningen till största delen inskränktes, och arbetet af Kongl.
Maj:ts och Kronans Manskap torde kunna verkställas, i5o,ooo a t6’o,ooo R:dr till hela planens fullbordande skulle räcka till; men att sedermera erfarenheten visat, att af det påräknade begagnande af Kongl.
Maj:ts och Kronans Manskap ej någon fördel uppkommit, och att den bergsklippa, på hvilken Sjukhuset blifvit anlagdt, långt ifrån att minska kostnaden för grundläggningen, betydligen förökat densamma, hvilket äfven kan inhemtas af den berättelse Rikets Ständers Herrar Revisorer år 1827 afgifvit, der det heter: att Herrar Revisorer, vid skedd besigtning på stället, funnit, att inträffade oförutsedde naturhinder vid Byggnadens Den i September f. m. 63 grundläggande i betydlig nion ökat arbetets svårighet och kostnad, samt alt pri— seme för Byggnadsmaterialier, och i synnerhet å dagsverken, skola betydligen hafva stigit, sedan den tid, då kostnaden för det blifvande GarnizonsSjukhusets uppförande så lågt beräknades.
Hvad åter angår de öfrige uti förenämnde §§. af Utskottets Utlåtande upptagne yttranden, angående de af Comrnitterade till Byggnadsarbetets fullföljande vidtagne åtgärder, och de slutsatser Utskottet ansett sig deraf kunna draga, kan jag desamma ingalunda godkänna, såsom enligt min öfvertygelse grundade på en mindre fullständig granskning af de officielle handlingar, hvilka Utskottet haft att tillgå, och nödgas, i anledning deraf, med förbigående likväl af hvad Utskottet endast berättelsevis och utan att dervid hafva funnit något skäl till anmärkning anfört, angående Committerades underdåniga framställningar emot verkställande af den i anledning af Rikets Ständers underdåniga skrifvelse d. 29 November 1828 ifrågasatte inskränkningen af Byggnadsplanen utförligen upptaga, hvad förenämnde handlingar innehålla, vidkommande de uti 4 §• af Utskottets Utlåtande, under fyra Momenter, intagne uppgifter.
Jag har redan förut haft äran nämna, att GarnizonsSjukhusByggnaden, tillföljd af 64 Den i September f. m. Kongl. Maj:ts Nådiga Bref d. i g Nov. 1816, ansetts ej kunna på Entreprenade upplåtas, utan efter räkning böra verkställas, och får nu endast tillägga, att, då så väl vid ändock anställd Entreprenadeauction före arbetets början, sorn, efter år 1822 uti Tidni ngarne införde annoncer, inga anbud blifvit inlemnade, arbetet blifvit fortsatt efter räkning till och med år 1828; men att i October månad sistnämnde år, då Committerade åter låtit på Entreprenade utbjuda uppförande af östra delen af Sjukhusets Corps de Logis, a:ne anbud inkommit, af hvilka det ena såsom endast stäldt på utförande af de erforderlige Timmermansarbeten ej kunde komma i fråga; men att i anledning af det andra utaf Byggmästaren Årsell, som ifrån Byggnadsarbetets början emot ett årligt arfvode af 800 R:dr såsom.
Byggmästare af Committerade varit antagen, Committerade den 24 November samma år i underdånighet anmält, att, som uppförandet af Östra delen af Corps de Logisbyggnaden under brädtak, enligt Architectens kostnadsförslag skulle komma att kosta 26,751 R:dr 32 sk., oberäknade ett års arfvode för Architecten å 720 R:dr, för Secreteraren och Kamereraren å 600 R:dr, och för Vaktmästaren å 33 R:dr 16 sk., hvilka de ifrån Byggnadsarbetets början, i följd af Kongl. Maj:ts oftanärnnde Nådiga Bref d. 19 November 1816 oafbrutet upp bu - Den i September f. m. 65 burit, eller inalles 28,io5 R:dr; men Byggmästaren Årsell sig erbjudit, alt detsamma på Entreprenade verkställa, lör en summa af 27,000 R:dr, så och då, i händelse detta anbud skulle antagas, samt i afseende på de minskade göromål, som så väl Architecten som ock Secreteraren skulle åligga, om arbetet ej mera efter räkning behöfde verkställas, den förres arfvode blefve nedsatt till 5oo R:dr oell den sednares till 25o R:di , resultatet deraf skulle blifva, att uppförandet af ifrågavarande Byggnadsarbete endast skulle komma alt kosta 27,788 R:dr 1(1 sk. och således blifva mindre, än Arehitecten ansett dertill erfordras, 0111 den efter räkning verkställdes, Coniin i tterade ansett sig i underdånighet böra tillstyrka antagande af Byggmästaren Årsells gjorda anbud.
Maj;i: täcktes häröfver höra dess ÖfverlntendentsEmbete, som i afseende på Professor Gjörwells kostnadsförslag gjort anmärkning mot beräkning af för stora qvantiteter murtegel, sand och kalk, samt murare- och handtlangare-arbeten och af högre pris å kalken, än det då gångbara, hvadan förslagets slutsumma borde med 3,43q
R:dr 44 sk- kunna minskas, och i anledning deraf den r4 Januarii 1824 anbefalla Committerade, att fortsätta Byggnadsarbetet efter räkning, såsom det för Staten min40 H. 5 66
Den i September f. m. dre kostsamma sätt, så framt byggnaden icke blefve af en Entrepreneur, under behörig uppsigt, lill uppförande utlofvad för den af Öfverlntendenls-Embetet nedsatta summa af 23,3ii R:dr 16 sk.
Committerade ansågo likväl för sin skyldighet, att, i anledning af den sålunda erhållne Nådiga befallning, uti underdånig skrifvelse den 16 Januarii samma år framställa, att Committerade, angående det af Kongl. Öfverlntendents-Embetet nedsatte kostnadsförslag, infordrat Professor Gjorwels förklaring, och att han, på anförde skäl, ej ansett sig kunna ändra sin tanka om rigtigheten af sitt kostnadsförslag; alt Committerade äfven å nyo hört Byggmästaren Årsell, för att förmå honom att nedsätta sitt anbud; att Årsell, i anledning deraf, förklarat sig vilja nedsätta sitt anbud i likhet med kostnadsförslaget, under vilkor likväl, att snart om antagandet af detsamma blifva underrättad, emedan annars tiden skulle gå förlorad, inom hvilken det för honom vore möjligt, att upphandla och anskaffa materialier, emot för honom förmonliga vilkor, samt att Committerade, saknande egen upplysning till bedömande af hufvudfrågan, likväl af erfarenhet under den tid, de haft sig tillsynen öfver GarnizonsSjukhusByggnaden ombetrodd, snarare ansett sig böra tveka, att tillstyrka byggnadens fortsättning efter räk - Den i September f. m. 67 ning, emedan kostnaden då kunde komma att öfverstiga Årsells anbud; att Committerade således i underdånighet ansett sig böra tillstyrka antagande af Årsells nu mera till 26,751 R:dr 32 sk:r nedsatte Enlreprenade-anbud, så mycket heldre, som Rikets Ständer uti underdånig skrifvelse den 29 November 1823 ibland orsakerne, sorn enligt deras tanka, bidragit till kostnadens förökande vid GarnizonsSjukhusByggnaden, äfven uppräknat den, att arbetet icke på Entreprenade blifvit verkstäldt; och såsom Årsells bepröfvade pålitlighet lofvade, att arbetet till fullkomlig godhet af honom skulle blifva fullbordadt; men att, i händelse Kongl. Maj:t likväl skulle finna, alt arbetet efter räkning borde fortsättas, Committerade i underdånighet anhöllo, att det måtte ske under tillsyn af ÖfverlutendentsEmbetet, emedan Committerade ej kunde vara ansvarige, att byggnaden skulle kunna fullbordas för den summa, ÖfverlntendentsEmbetet beräknat, hvarefter Kongl. Maj:t uli Nådig Skrifvelse den 3 Februarii samma år läcktes förklara, att Kongl. Maj:t, enär liden numera ej tillät anställandet af någon ytterligare formlig Auction för Entreprenaden af ifrågavarande byggnad, hvilken samma år borde vara fullbordad, i Nåderfunnit godt bifalla, att uppförandet deraf mätte åt Byggmästaren Årsell upplåtas, emot den nedsalta Entreprenadesumma af 4o H. 5* 68 Den i September f. m. 2(!,75i
R:dr 3a sfe., i följd hvaraf icke allenast Contract med Årsell Lief uppgjordt, ulan äfven Architectens och Sec?eterarens arfvoden blefvo, på sätt förut nämnut är, nedsatte.
Uti underdånig skrifvelse den i5 Noven)ber samma år, anmälte Commilterade, att Östra delen af Sjukhusets Corps de Logis, hvilken, enligt Kongl. Muj:ts sistnämnde Nådiga beslut den 3 Februarii, samma år, bordt uppföras under tak, då var fullbordad, besigtigad och godkänd, med ti11- kännagifvande, att Commilterade i afseende på återstoden af det utvändig.) af byggnaden, i händelse Kongl. Maj:l på de af Committerade underdånigst andragne skäl, i Nåder skulle bifalla delsammas fullbordande, innan Corps de Logisbyggnadens inredning borde laga sin början, låtit uppgöra kostnadsförslag, uppgående inalles till rjr),?.5g
R:dr 4° sk-> och på EntreprenadcAuction låtit utbjuda uppförande under brädtak af Sjukhusets redan till betydlig höjd uppbyggda svdvesta flygel, att utom ett munteligt anbud på i5,ooo R:dr, som gjordes vid Auctionen, endast ett skriftligt anbud före Auctionen varit inlemnadt af Byggmästaren Årsell på 7,600 R:dr, hvilket han dock sedermera förklarat sig vilja nedsätta till 7,400
R:dr, i följd hvaraf det vore understigande Professor Gjörwells kostnadsförslag, uppgående till 7,836 R:dr; att tili Den i September f. in. *>9 uppförande af de öfrige 3:ne flyglnrne under brädtak Kostnaden blifvit beräknad uppgå lill 32,962 R:dr 24 sk. eller till 10,987 R:dr 24 sk. för liva: dera af dem, samt att de af förstnämnde kostnadssumma 79,259 R:dr 4° sk-, efter afdrag af kostnaden för flyglarnes uppförande under tak, återstående 38,897 R:dr 16 sk. erfordrades, så väl till koppa: täckning på Östra delen af Corps de Logisbyggnaden och flyglnrne, sorn till verkställande af de öfrige återstående utVändiga arbeten.
Efter Nådigt öfvervägande af hvad sålunda blifvit i underdånighet framställt, och då Kongl.
Maj:t funnit det afCommittarade gjorde förslag om alla fyra flyglarnes uppbyggande, likasom Corps de Logisbyggnaden, till murar och tak, innan början gjordes till rummens inredande och apterande till ändamålet, leda till betydlig besparing i slutliga kostnaden för Sjukhusets fullbordande, täcktes Kongl. Maj:t d. 21 December samma år gifva Committerade tillkänna, att Kongl. Maj:t, med tillika fästadt afseende å vigten deraf i flerfaldig ju ål
Lo, att bela byggnaden påskyndades, helst denna inrättning, fullbordad efter hela planen, ehuru ämnad till emottagande af sjuke från Garnizonen och vid Hufvudstaden camperande trupper, under olyckliga förhållanden, då Staden hemsöktes af smittosamma sjukdomar, kunde äfven blif - 70 Don i September f. m. va en tillftygtsort för den fattigare medborgareklassen , alltså funnit godt, att hvad Commitlerade nu uti förberörde afseenden föreslagit, i Nåder gilla och bifalla; samt att Kongl. Majit jemväl velat tillåta Committerade, att det af Byggmästaren Årsell gjorde anbud, att för en summa af 7,400 R:dr uppföra den återstående delen af sydvestra flygeln, antaga och contract om denna Entreprenade upprätta, så att berörde flygel nästa Ar mätte komma under brädtak, samt att sedan behörige EnlreprenadeAuctioner blifvit hällne, sedermera och så fort ske kunde, för de lägste anbud, så vida dessa ej betydligen öfverstego de af Committerade förslagsvis uppgifne kostnadssunilnor, låta fullborda de återstående delarne af byggnaden och först, sedan inga ytterligare medel af Byggnadsfonden dertill erfordrades, inkomma med underdåniga förslag till byggnadens inredning.
Sedan, lill underdånig åtlydnad af denna Nådiga befallning, Commilterade låtit upprätta EntreprenadeContract med Byggmästaren Årsell, om uppförande af Sydvestra flygeln, ooh i afseende på uppförande af de återstående 3:ne flyglarne, genom Kungörelse i allmänna Tidningarne utsatt EntreprenadeAuction till den 2 Julii 182b, hade endast en speculant sig infunnit, utan alt likväl göra något anbud, hvaremot ett försegladt anbud iukommit, hvilket, då Au - Den i September f. m. 7i elionsförrättningen var slutad, uppbröts och befanns vara Byggmästaren Årsells, som ville för en summa af 11,000 R:dr för hvarje flygel, eller inalles 33,000 R:dr för alla tre flyglarne, åtaga sig deras uppförande under det blifvande brädtaket, och då vid Committeens nästa sammanträde den 5 Julii, Årsell, tillfrågad, huruvida lian icke skulle kunna nedsätta sitt anbud, förklarat sig efter nogaste beräkning vilja nedsätta den förut gjorde Enlreprenadesumman, för hvardera flygeln, lill io,48o, eller inalles för alla tre flyglarne till 3i,44° R:dr, ansågo
Commilterade sig böra antaga detta anbud så mycket heldre, som Kongl. Maj:ts Nådiga Bref d. 21 December 1824 stadgat, att dessa flyglar, sedan behörige EntreprenadeAuclioner blifvit hällne, så fort ske kunde, för de lägsta anbud, så vida dessa ej betydligen öfverstego de förslagsvis uppgjorde kostnadssummor, borde fullbordas; och förhållandet nu blifvit sådant, att Årsells förberörde nedsatte anbud icke öfversligit den i underdånighet anmälte förslagssumman 32,962 R:dr 24 sk., utan understigit densamma.
Efter att, till följd nf Byggmästaren Årsells sistnämnde anbud, Contract blifvit uppgjordt, och arbetet genast kommit i gång, blef detsamma den 4 Oclober 1827 fullLordadt, , då efter föregångne besigtningar genom Kongl. öfverlntendentsEmbetet, ar - 72
Den i September f. tn. betet blef godkändt och liqvideradt, under hvilken tid, sedan kopparplåtar genom EntreprenadeAuctioner blifvit upphandlade, och om taktäckningen på så väl östra delen af Corps de Logisbyggnaden, som alla fyra flyglarne, Contracter uppgjorde, nämnde delar af Garnisonssjukhuset äfven kommit under koppartak.
Tidpunkten hade således då skolat vara inne, då Committerade, i följd af Kongl. Maj:t;s Nådiga Bref den 21 December 1824, bort vara betänkte på, alt låta verkställa de öfrige arbeten, som ålerstodo till fullbordande af det utvändiga af byggnaden, om icke en sednare
Nådig föreskrift häruti gjort någon ändring.
Kongl. Mai:!, behagade, nemligen den p Februarii 1827 i Nåder anbefalla Corrimitterade, att med underdånigt utlåtande inkomma öfver Kongl.
Direclionens för Garli izonsSjukhuset underdåniga hemställan, om Kongl. Majit icke skulle Nådigst täckas anbefalla Commitlerade, att så fort sig göra låt, och innan nya Sjukhuset blef fullbordadt, deruti inreda några salar och rum, till begagnande för convalescenter; lill underdånig åtlydnad af hvilken Nådiga befallning, Committerade väl först den 3 Mars samma år i underdånighet anmälte, under åberopande af den af Kongl.
Majit den 21 December 1824 Nådigst fastställde arbetsplan, att det årliga anslaget för byggnadens fortsättande till och med för år 1828 vore Den I September f. rn, disponeradt, och att då nu, till följd deraf, Committerade ej ägde några tillgångar utöfver detta anslag, till inredande af de salar och rum, hvilka Directionen öfver GarnizonsSjukhuset föreslagit, och samma olägenheter äfven nu skulle uppkomma, som de, hvilka Committerade förut anmält blifva en följd af en sådan inredning under fortsatt byggnadsarbete; Committerade ej kunde tillstyrka Nådigt bifall till hvad Directionen öfver Garnisonssjukhuset i underdånighet hemställt; men sedermera den i5 Junii samma år, då Committerade öfvertygat sig, att äfven ulan afseende på rum för convalescenler, det voie högst nödvändigt, att för de sjuke af Stockholms Garnison, i synnerhet vid sådane tider, då febersjukdomar i större antal förekomma, och det provisoriska Sjukhuset ej svarade emot behofvet, större utrymme blefve beredt; och med GarnizonsSjukhusets
Öfverläkare företagit en besigtning på stället, i ändamål att utröna, på hvad salt detta lämpligast skulle kunna åstadkommas; i underdånighet yttrat, alt i händelse Kongl.
Majrt skulle i Nåder behaga bifalla GarriizonsSjukhusDirectionens underdåniga anhållan om inredande af sjuksalar och rum uti nya GarnizonsSjukhuset, byggnadens vestra flyglar dertill mätte blifva utsedde; men att då, enligt de uppgjorde kostnadsförslag, skulle erfordras, till det utväiuliga arbetet för nämnde flyglar 9,892 R:dr 20 sk. och till 74 Den i September f. m. inredningens verkställande 19,876 R:dr 3a sk., men Commilterade endast ägde 20,000 af 1828 års anslag att disponera, af hvilka likväl minst 10,000 det kommande året borde användas lill den utvändiga afrappningen af byggnadens a vantcorps och dess östra flyglar; inredningen af ifrågavarande vestra flyglar ej skulle kunna verkställas, utan att byggnadsplanen i det hela dymedelst på ett för byggnadens fullbordande menligt sätt rubbades, om icke Committerade kunde till deras disposition erhålla, utöfver 1828 års anslag, ytterligare minst 20,000 R:dr, för att efter behof användas, så väl det löpande, som det kommande, året.
Efter Nådigt öfvervägande häraf, och då på GarnizonsSjukhuset tillräckligt utrymme saknades, dels för smittosamma feberpatienters frånskiljande från de öfriga sjuka, dels för convalescenters beqvämligare inrymmande, samt de till