PERT 02 : dresser le tableau d'ordre d'exécution et tracer le réseau PERT
Channel: Jean-Paul GOURDANT
Date: 2021-08-17

Réseau PERT 02 : dresser le tableau d'ordre d'exécution et tracer le réseau PERT

2e vidéo d'une série de 3 consacrées au réseau PERT.
Cette puissante méthode d'ordonnancement permet de planifier un projet en mettant des tâches en parallèle, d'anticiper sa réalisation, et d'assurer son suivi.
Une 4e vidéo est consacrée à un outil complémentaire, le diagramme de Gantt.

A partir d'une liste de tâches avec durées et antécédents (voir vidéo 1), on peut dresser le tableau d'ordre d'exécution, puis tracer le réseau PERT.
Ce graphique bien particulier possède ses propres codes de représentation qu'ils faut respecter.

Série de vidéos sur le réseau PERT et le diagramme de Gantt :
- PERT 01 : établir les dépendances entre les tâches (antécédents) - https://youtu.be/b39zfZRG2i4
- PERT 02 : dresser le tableau d'ordre d'exécution et tracer le réseau PERT - https://youtu.be/OmB3SrrypgM
- PERT 03 : calculer les marges et déterminer le chemin critique - https://youtu.be/Za8l5P8_CKI
- Utiliser un diagramme de Gantt pour piloter un projet - https://youtu.be/OZSee4JQC5c

Série de vidéos sur la gestion du temps :
01 - Pourquoi et comment gérer le temps - https://youtu.be/dQ2noGA8ZdU
02 - Organiser l'activité : liste de tâches - https://youtu.be/bHDbOedW5mo
03 - Anticiper et optimiser un projet : ordonnancement, PERT, Gantt - https://youtu.be/UjNF3wlOkco
04 - Coordonner plusieurs intervenants : agenda, répartition, délégation - https://youtu.be/qRpGhgMIze0

Autres vidéos détaillant des outils de gestion du temps :
- Observer l'activité au niveau d'un poste - https://youtu.be/_5eJavmJXAI
- TRT 01 : Utilité des TRT - https://youtu.be/vOpFjPBmA_4 
- TRT 02 : Mise en œuvre des TRT - https://youtu.be/xBRh0kZ7LqQ 
- TRT 03 : Exploitation des TRT - https://youtu.be/_NJL042Of_E
- Prioriser et déléguer avec la matrice d'Eisenhower - https://youtu.be/p2CL23IpgeE

Sommaire :
00:00 Introduction
00:36 Tableau d'ordre d'exécution
02:50 Règles pour tracer le PERT
03:58 Tracé du réseau PERT