施設外部の建設が進み、燃焼装置やボイラーなどプラント機器の据付工事も本格的に始まっています。にしはりま環境事務組合議会報告……2財政状況の報告……3資源ごみリサイクルワンポイント……3施設クローズアップ……4環境影響調査結果……6主要経過……8 www.nishiharima-kankyo.or.jp咲୭箇照家制网申Sリア映画画像制网中Hy締与ウイせにこうで筋筋るような影響・研究外出#50 ータバー南郊地域分析
日空温泉地に温社流in यी मण ord Al西用
文画面肌器
絡察制建物にお敦賀川湖湖へ出区周
Hoカンコッンタ雑シン(盤歌) 【来無離入熱帯收添| WH H →ガンション汗ﾌｽഗ 【为可】 29022年度
◎平成22年度一般会計歳入歳出決算決算額は、成入　２億４,３３６万８,２８９円、歳出　２億３,８５８万３,２８１円で、歳入歳出差引額　４７８万５,００８円を翌年度へ繰り越しました。
◎歳入・歳出の内訳

事後監視調査・・・・・施設建設工事中における振動・騒音調查を年1回及び調整池下流域の4箇所で水質調査を年４回実施しています。環境保全委員会・・ ・・学識経験者、周辺地域住民代表（三原、三ツ尾、東大畑、西大畑、久保、弦谷）、組合圏域住民代表（姫路市、たつの市、宍粟市、上郡町、佐用町）、兵庫県行政職員等で組織した委員会に工事中における事後監視調査の結果の報告等を実施しています。周辺地域連絡協議会・・・建設地周辺６集落（三原、三ツ尾、東大畑、西大畑、久保、弦谷）へ施設整備推進の主要経過、施設建設における工事進捗状況等の報告を行っています。施設建設工事・・ ・平成23年３月より熱回収施設・リサイクル施設の建設工事が始まりました。新施設では、限りある資源を有効に利用するため、資源ごみのリサイクルに取り組みます。今回は、分別の際に参考にしていただく、識別表示を中心に紹介します。ラスチック製容器包装 ..カップ・パック類、チューブ・ボトル類、菓子袋などについています。ワンポイント　ポリバケツ・玩具など製品自体がプラ製のものは対象外です。 2019年部包装紙箱、紙パック、包装紙などについています。ワンポイント　写真や感熱紙タイプのレートなどは対象外です。ワンポイント　裏がアルミでコーティングされたものは紙製容器包装です。チペットボトル..飲料、酒類、調味料が入ったペットボトルについています。スチール、アルミ製の缶についています。 ☞布類………………………衣料品、タオル、タオルケットなどを対象としますが、次のものは対象外です。 ①濡れたままのもの②油、ペンキ、泥で汚れたたもの③下着類④ダウンウエアやスキーウエア等綿の入った冬物衣料⑤靴やカーペット、カーテン、布団など牛乳パック、ジュースなどについてい#す。 ※ H25.4からの取扱いです。 H25.3までの分類は、各市町にご確認ください。
周囲の景観に配慮し、木の色をイメージした濃色と清潔感のある白を基調色としています。また計量棟からリサイクル施設への屋根勾配は、周辺の山並みの稜線に溶け込んでいくデザインが特徴となっています。管理棟の２階は啓発・展示施設です。できるだけ木製品を使用し、やさしい雰囲気の中で、環境に関する様々な情報を提供し、地域の環境学習の拠点となる施設を目指します。管理棟に併設される工房棟は、リサイクル施設に集まった粗大ごみなどから、自転車や家具を再生するための施設で、再生品は啓発施設で展示するなど、リサイクルの具体的な取り組みのひとつとして活用して管理棟内部のイメージ工事の進捗状況は組合ホームページ「工事だより」で紹介していますので、ぜひご覧く
施設見学のながれ··
スタートは管理棟２階の研修室（①）です。ととでは施設の概要を紹介した映像などをご覧いただきます。 【熱回収施設】ブラットフォーム（②）では、ごみ収集車により集められた燃やすごみが、ごみピット（③）に投入される様子をご紹介覧いただきます。中央制御室（③）では、様々なデータや施設内の映像を見ながら、施設の運転状況を管理する様子や、ごみピットからごみ投入ホッパーにごみを移す作業（④）を見学していただきます。炉室（⑥）では焼却施設の主要機器や、電気をつくる蒸気タービン発電機（⑦）をご覧いただきます。 【リサイクル施設】リサイクル施設では、ごみ収集車により集められた不燃ごみや資源ごみなどを、作業員が手選別室（⑧）で異物を取り除く様子や、圧縮機、梱包機などリサイクル施設の主要機器をご覧いただきます。その他にも、見学者通路には処理工程の解説パネルや模型を準備するほか、環境学習ゲームのコーナーも設置する予定です。
供用開始までの予定
平成24年10月受電平成24年11月試運転開始平成24年12月ごみ搬入開始＊試運転期間中は一般の方の持ち込みは出来ません性能試験平成25年２月平成25年３月
*一般の方の持ち込み方法や、受け入れ方法などは今後組合広報やホームベージ等を通じてお知らせいたします。 □平成23年度  環境影響調査内容>騒音結果表(単位：dB)
○全ての調査地において、環境保全目標値を下回る値です。 ＊測定値は、8時～ 17時の測定平均値です。 ＊環境保全目標値は、生活環境影響調査結果報告書に示されている値です。 ▷振動結果表(単位：dB)
○全ての調査地において、環境保全目標値を下回る値です。 ＊測定値は、８時～ 17時の測定平均値です。 ＊環境保全目標値は、生活環境影響調査結果報告書に示されている値です。 ▷水質調査結果表
S価は、平均日答におしals thisおいて目標情を下回る傾環境保全目標値は、生活環境

工事区域内の貴重植物・貴重動物調査
移植先での生育状況等を確認して貴重種の
(平成24年3月末現在) 〔平成23年〕o 4月1日4月 9日4月28日5月11日5月22日7月7日7月 8日7月 9日7月21日8月8日8月11日8月24日8月31日9月16日11月24日10月28日11月1日11月20日
建設工事期間中における水質調査光都２−３自治会、４期自治会　建設工事説明会建設工事期間中における水質調査宍粟市環境保全協議会建設工事視察光都４期自治会  建設工事説明会組合決算監査正副管理者会議議会運営協議会議会全員協議会、第19回にしはりま環境事務組合定例議会光都21自治会住民説明会佐用町議会議員建設工事視察たつの市新宮地域まちづくり協議会建設工事視察10月25日　光都４期自治会　建設工事説明会第１回運営事業者選定委員会第30回周辺地域連絡協議会11月8日～14日光都地区大気質調査佐用町周辺集落自治会住民建設工事視察建設工事期間中における騒音・振動調査12月13日〔平成24年〕o 1月6日 宍粟環境事務組合議会建設工事視察1月20日　建設工事期間中における水質調査1月22日～28日　光都地区大気質調査第２回運営事業者選定委員会1月23日2月2日佐用町甲大木谷集落建設工事視察2月 3日～14日 建設工事進捗状況報告（佐用町周辺集落自治会）正副管理者会議2月 9日2月13日　新宮地域でみ分別等検討委員会建設工事視察議会運営協議会2月15日議会全員協議会、第20回にしはりま環境事務組合定例議会2月22日3月4日佐用町三日月上・下自治会建設工事視察佐用ライオンズクラブ建設工事視察3月11日第５回環境保全委員会3月23日佐用町周辺集落自治会住民視察
事務局だより
◆施設の供用開始まであと一年。秋には試運転も開始する予定で、この計画もいよいよ終盤を迎えます。この間、平成の大合併など、組合や構成市町を取り巻く環境も大きく変化しましたが、ここまで整備を進めることができたことは、皆さまのご理解とご協力があってこそと、改めて感謝を申し上げます。◆事務局では施設の安全・安心はもちろん、より効率的な施設運営を目指し、「長期包括的民間委託」による運営を計画しており、今後具体的な運営事業者の選定を進めていくこととしております。◆この機会に資源ごみの分別収集が始まる市町の皆さまには、ごみの分別方法や出し方の変更など、お手数をお掛けしますが、組合ではこれからも地域の循環型社会拠点施設として、より親しまれる施設を目指して取り組みを進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。施設や工事の進捗状況について、ご質問等がありましたらお気軽に事務組合までお尋ね下さい。編集・発行／にしはりま環境事務組合　〒 678-1205赤穂郡上郡町光都3丁目7番1号TEL：0791-58-1500 FAX：0791-58-1505 E-mail : info@nishiharima-kankyo.or.jp   URL : http://www.nishiharima-kankyo.or.jp