首里城復興連続シンポジウム「首里城正殿の再建方法を考える」主催: (公社)日本建築士会連合会／(公社)沖縄県建築士会共催: (一社)工学院大学校友会／(学法)工学院大学／工学院大学建築学部第１回「消失前の首里城正殿はこのような建物だった」 2020年1月31日(金) 18:30～20:00於工学院大学新宿キャンパスアーバンテックホール登壇者加藤真司中本清(株)建設環境研究所技師長、元国宮沖縄記念公園首里出張所長前沖縄県建築士会会長、元首里城正殿復元設計責任者清水建設(株)九州支店工事長川上広行第2回「再建に向けてー木材・職人手配・防災一」 2020年2月25日(火)18:30〜20:00於工学院大学新宿キャンパスアーバンテックホール登壇者
(株)竹中工務店伝統建築グループ副部長第3回「こうすれば首里城は再建できる一日本建築士会連合会からの提言一」 2020年3月21日(土)14:00～15:30-於一沖縄産業支援センター大ホール一⇒新型コロナウィルスの感染拡大を防止する観点から第3回は開催中止1
九もも六六#ササO #ログ#ササO #ササヤ仲| | | | | |四中の古四#山田| | | #|久川四牟九| O年九年一九外國国公益冊取九#アン推淋制レーん岡少呼岡小口九古や年日ンー物被9非万英語九#OB跡地製造非ソ英語己九仲日呂外遊い事業性指昭焙冊廠獨HS港咨借H河口戦略)少合英語失敗い片焼く片先入荷率率第坪田| 1遊彩票SH柵井・神婦尚商品||Iみたり純[日イ牌外媒哥S片媒,Hù激失徳半選止
首里城公園の全体事業費(工事費、用地費、測量・設計費)は約260億円
出典・・首里城正殿復元に向けた技術検討委員会資料より4正政権率の概要正殿は琉球王国最大の建造物、琉球文化の結品である。構造形式は、桁行11間、梁間7間、2重3階、入母屋造、正面中央5間庇及び3間向拝つき、向拝唐破風造、総本瓦葺き日本及び中国文化の影響を受けて、それらを咀嚼融合し、大胆な変形と組み合わせによる琉球独特の建築である。独自の様式として、2階建ての宮殿、大小2対の龍柱がある。鈴木嘉吉奈良国立文化財研究所所長(出典・・｢琉球王府首里城」 ㈱ぎようせい 1993年5月) 55
1.あらためて喚起された「早期発見」「初期消火」の重要性2.初期消火を意識した｢自主防災体制と訓練｣の強化「屋外防火」に対して「屋内防火」の重視と意識づけ3. 4. 「消防通報」の迅速化5.要塞構造の首里城への消防隊アクセス困難性の解決6.施設管理者と公設消防との「連携体制の強化」文化財建造物の状況を踏まえた「消防計画」の確立7. (8)相互に接続·接近した建物間に防火シャッター等の設置
●熱感知器(特に文化財建造物に多い空気管式熱感知器)から煙感知器の重視へ•…·>発見した時には初期消火の余裕が限定されがち•…·>一律的な空気管式感知器適用から適材適所の感知器を•（例えば分離型） •…>非火災報対策は工夫の余地あり
●消火器依存からの脱却
•…>人的なら屋内消火栓(できれば易操作性)の重視と訓練による意識付け•…>人的操作が難しい空間なら自動消火設備(SP、ドレンチャーなど) •…·>初期消火訓練の工夫(できるだけ多くの人に参加してもらう、実際に水を出すなど） 7
●放水銃依存や重視の防火体制から｢屋内消火｣のより一•層の重視へと意識転換•…·>放水銃の機能と限界が正確に理解されているかという問題•…·>屋内火災の初期消火は屋内の消火設備でしかできない•ことをもっと啓発すべき●付近からの延焼防止と自家出火への対応の2つの視点の明確化●放火も含めて自家出火の確率のほうがはるかに高い●文化財への影響回避が防火の軽視にならぬように88
●連結送水管設備を首里城公園に設ける•…>地下埋設の史跡に影響を与えない箇所に送水管を敷設•….>消防ポンプ車が集結する駐車場に送水口を設け、かつ、 •…·>首里城敷地の複数箇所に放水口を設置して、 •ポンプ車による圧送で水利中継するというものである●首里城の敷地内に防火水槽を増設し、その近くにポンプとホースの格納倉庫を設ける●自動通報装置を設ける•…·>自動火災報知設備の感知器の作動と連動して自動的に•消防署に通報が届く•…·>小規模社会福祉施設等にはその規模にかかわらず設置•されているものであり、 9 •…·>世界遺産である首里城ならば当然設置されていて当然・日本の森林面積は国土の66%(2500万ha) ・人工林（育成林）はは40%の約100万haスギ44%ヒノキ25%カラマツ10%その他21% ・森林蓄積（森林を構成する樹木の幹の体積）は約33億㎡ ・戦後の拡大造林による人工林は50年間で6倍に増加▪ 2018年の木材の総需用量8250万m²、用材の主な自給率製材用材48.9%合板用材40.8%パルプ・チップ用材15.9％燃料材69.3%板目柾目心材(赤身)腐朽・蟻害に強い111
環境・暴材・未来森林資源・木材活用1 2
•建具方•瓦方
棟梁(1名：50～60代)図面精査・他職種との調整・基付け・全体統括副棟梁(2～3名：30～40代)図面精査・墨付け・施工図作図・重要部分の加工・組立指示職方(平均15～20人：若手・40～60代）手刻み加工・組立手元(作業補助)大工道具を使わない仕事木材加工場担当大型木工機械による製材加工(ランニングプレーナー、クロスカッター、NC加工機など）地元の大工の参画が重要・現地の気候対応、環境対策・機害対策・地元の特殊構法(継手仕口など) ・資材や地元の他業種手配・竣工以降のメンテナンス対応
※継続的・安定的な雇用が確保できるか、県内への技術定着⇒城内の長期的な復元計画と職人配置育成の必要性【宮大工】 ·前回復元時の最盛期には、本土の宮大工約10名、沖縄の大工約10名により実施している。今後の復元においても同数程度の職人の確保が必要。 •木材加工は、10名近くの沖縄の大工が参加し、高い技術を持った本土の宮大工からの技術指導。 •丸柱は、当時全国でもこの1台のみと言われた木工機械(ランニングプレーナー)を導入し、工期の短縮と
・最終仕上げは、手ガンナ・のみなどの手作業。 【石材の調達】 (石材の現状) •礎石、礎盤、石高欄、大龍柱等ほぼすべての部位(約100箇所)において被害。(詳細は今後調査)前回復元時の礎石、礎盤、石高欄等には本島産の細粒砂岩、大龍柱には代用材として与那国島産の細粒砂岩を使用。現在、本島産の細粒砂岩は市場に出回っていない状況。 (代用材の使用) •同種、同規模の石材の確保が必要。 ※細粒砂岩(ニービヌフニ)出典：令和元年度首里城復元に向けた技術検討委員会(第I回) http://www.ogb.go.jp/kaiken/matidukuri/syurijou_hukugen_iinkai/20200122_syurijou_3
【彩色工事】 •古文書、事例調査を経て作成された原寸下絵や彩色見取図を基に施工。出典：令和元年度首里城復元に向けた技術検討委員会（第l回）http://www.oeb.go.jp/kaiken/matidukuri/syurijou_hukugen_iinkai/20200122_syurijou_3

①赤瓦製作
•瓦の材料は、沖縄本島北部の古我知(こがち)粘土を中心として、ジャーガル（クチャ）、赤土を使用。
•屋根の雨仕舞などを考慮した改良。 ※東焼き瓦：土の配合、練り方、高温焼成に特殊なノウハウが必要
5龍頭棟飾・鬼瓦
【龍頭棟節(りゆうとうむなかざり)】 •龍頭棟飾は、棟に取りつけた装飾で、龍の頭を表現している。 •高所作業、巨大である、往時の形態の再現、雨仕舞と耐久性など、正殿工事で最も難しい工事の一つ。 •3体の龍頭棟飾は、縮尺1/5の石膏原型を基に製作。 ･県内(石垣島)の工場で製作。出典：令和元年度首里城復元に向けた技術検討委員会(第I回) http://www.ogb.go.jp/kaiken/matidukuri/syurijou_hukugen_iinkai/20200122_syurijou_3