4日教学第1023号（様式１）

令和4年7月27日

文部科学大臣

殿

日の出町長
田村

みさ子

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第８に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

１． 施設整備計画の名称
日の出町公立学校等施設整備計画
２． 計画期間
平成３１年度～令和３年度（３年間）（担当）
日の出町教育委員会学校教育課庶務係
住所： 東京都西多摩郡日の出町大字平井２７８０
電話： 042-588-5427
メールアドレス： gakkou_k@town.hinode.lg.jp

（様式２）
３．事後評価の実施（１） 実施時期
令和４年６月 点検・評価
令和４年７月 点検評価有識者による意見提出
令和４年８月 点検評価（令和３年度分）報告書の策定及び公表（２） 評価の方法「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２６条の「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等」の規程に基づき、教育に関し学識経験を有する者の知見を活用し、点検及び評価を実施した。

４．総合的な所見

施設整備計画に計上した計画はほぼ事業の実施により目標を達成することができた。
次年度以降も児童・生徒が安心して通える、安全で快適な教育環境の整備を推進していく。

５．各目標の達成状況（１） 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備【目標の達成状況】

目標を達成した ／ 達成できなかった【所見】

本宿小学校改修工事は平成３１年度から３年間の計画で、令和元年度には外壁工事をしたが、令和２年度に新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言により臨時休業したため、夏季休業期間が短縮されたことによりⅡ期工事が中止され、令和３年度にⅡ期工事を行い、普通教室の天井、壁、床の改修、照明のLED化、トイレの洋式化を行った。
そのため、令和３年度に行うⅢ期工事を令和４年度に実施することになった。

（２） 地震、津波等の災害に備えるための整備【目標の達成状況】

目標を達成した ／ 達成できなかった【所見】（３） 防犯対策など安全性の確保を図る整備【目標の達成状況】

目標を達成した ／ 達成できなかった【所見】（４） 教育環境の質的な向上を図る整備【目標の達成状況】

目標を達成した ／ 達成できなかった【所見】
計画した全ての事業を実施することができた。
小・中学校のトイレの洋式化を行い、学校環境の改善を図った。また、大久野中学校の特別教室のエアコン設置を進めた。今後も引き続き、設置されていない特別教室へのエアコン設置を進めていく。

（５） 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備【目標の達成状況】

目標を達成した ／ 達成できなかった【所見】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

（様式３）
７．事業ごとの実施状況
整備方針
学校等の名称

目標

事業区分
事業単位

建物区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

事業完了
年月日(実施しなかった場合）
未実施の理由・今後の対応予定等

本宿小学校（Ⅰ期工事）

（１）

06

大規模改造（老朽）校

Ｒ

R1.6～R4.3

R1.11.29

大久野小学校（４）07

大規模改造（トイレ）校

Ｒ

R1.6～R2.3

R1.9.30

平井小学校

（４）

07

大規模改造（トイレ）校

Ｒ

R1.6～R2.3

R1.9.30

本宿小学校（Ⅱ期工事）

（１）

06

大規模改造（老朽）校

Ｒ

R1.6～R4.3

R3.12.15

大久野中学校（４）07

大規模改造（空調）校-

R2.4～R3.3

R2.9.11

大久野中学校（４）07

大規模改造（トイレ）校-

R2.4～R3.3

R2.9.30

平井中学校

（４）

07

大規模改造（トイレ）校-

R2.4～R3.3

R2.9.30

平井中学校

（４）

07

大規模改造（トイレ）屋-

R2.4～R3.3

R2.9.30

本宿小学校（Ⅲ期工事）

（１）

06

大規模改造（老朽）校

Ｒ

R1.6～R4.3-

大久野中学校（４）07

大規模改造（空調）校-

R3.4～Ｒ4.3

R3.8.31

Ⅱ期工事を１年延期したため。令和４年度に実施。

備考（改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記）

（別表）事業区分
項

事業区分（交付要綱別表１より）

01 構造上危険な状態にある建物の改築

事業単位
危険改築
（財）地震改築

02 長寿命化改良事業

長寿命化改良事業

03 不適格改築

不適格改築

地震財特法（Is値0.3未満）（特）地震改築

地震特措法（Is値0.3未満）（特）地震改築（特支）地震特措法（Is値0.3未満）、特別支援学校又は幼稚園04 津波移転改築

津波移転改築

05 補強

大規模改造（補強）06 大規模改造（老朽）

（参考）

地震補強

地震特措法（Is値0.3以上）（特）地震補強

地震特措法（Is値0.3未満）又は地震財特法（Is値0.3未満）※（特）地震補強（特支）地震特措法（Is値0.3未満）、特別支援学校又は幼稚園大規模改造（老朽）大規模改造（老朽：エコ改修）

07 大規模改造（質的整備）

大規模改造（教育内容）
大規模改造（トイレ）
大規模改造（余裕教室）
大規模改造（法令等）
大規模改造（校内LAN)
大規模改造（スプリンクラー）
大規模改造（空調）
大規模改造（障害）大規模改造（防犯）08 学校統合に伴う既存施設の改修

統合（改修）

09 屋外環境の整備に関する事業

屋外教育環境屋外運動場、屋外集会、屋外学習

10 木の教育環境の整備に関する事業

木の教育

木の教育環境、専用講堂

11 地域・学校連携施設の整備に関する事業

地域連携（複合型）

へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室

12 の新増築

へき集、教員宿舎等

寄宿舎、集会室、教員宿舎

13 特別支援学校（幼稚部）の新増築

特支（幼・高）寄宿舎を含む

14 特別支援学校（高等部）の新増築

特支（幼・高）15 特別支援学校の用に供する既存施設の改修

特支（廃校・余裕教室等改修）

16 奄美高校の増築

中等後期【沖縄・奄美】高校（全日）【沖縄・奄美】17 幼稚園の園舎の新増築

幼稚園（幼保こども園含）幼稚園（幼保こども園含）定員引下げ

18 筑波嵩上げ

小校
中校
義務校

※ 地震特措法における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震財特法における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。

項

事業区分（交付要綱別表１より）

19 公害

事業単位

（参考）

公害改築
公害（防止）

20 火山

火山改築
公害（降灰）

21 産業教育施設の整備

一般施設
普通科等家庭科
専攻科
共同利用施設

産業教育共同利用施設

農業経営者育成

農業経営者育成高等学校拡充整備

実習船

22 学校給食施設の新増築

単独校調理場（新増築）
共同調理場（新増築）

23 学校給食施設の改築

単独校調理場（改築）
共同調理場（改築）

24 地域スポーツセンター新改築、改造

スポーツセンター（新改築）
スポーツセンター（改造）

25 地域水泳プールの新改築

屋内スイミング（一般）屋内スイミング（耐震強化）
屋内スイミング（浄水型）
屋内浄水型水泳プール
屋外地域スイミング（浄水型）
屋外浄水型水泳プール

26 地域屋外スポーツセンター新改築

屋外スポーツ（運動場）
屋外スポーツ（クラブハウス）
屋外スポーツ（照明施設）27 地域武道センター新改築

武道センター（柔・剣道場）
地武道センター（弓道場）

28 社会体育施設の耐震化

社会体育施設耐震化

29 学校水泳プール（屋外）新改築

学校水泳プール（屋外）30 学校水泳プール上屋新改築

学校水泳プール（上屋）31 学校水泳プール（屋内）新改築

学校水泳プール（屋内）32 学校水泳プール耐震補強

学校水泳プール耐震補強

33 中学校武道場新改築

中学校武道場（新築）柔・剣道場等
中学校武道場（新築）弓道場
中学校武道場（増改築）柔・剣道場等
中学校武道場（増改築）弓道場

34 学校屋外運動場照明施設新改築

学校屋外運動場照明施設

35 学校クラブハウス新改築

学校クラブハウス

36 防災機能の強化に関する事業

防災機能強化37 太陽光発電等の整備に関する事業

太陽光発電等

99 その他

その他

構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等