(第 5 回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日

令和６年６月１７日

契鉄建建設株式会社

約業

者

名

契 約 業 者 の 住 所

東京都千代田区神田三崎町二丁目５番３号

工

北陸新幹線、白山市・加賀市間諸設備設置他

事の名

称工

事

場

所

工

事

種類

石川県野々市市、白山市、能美郡川北町、能美市、小松市及び加賀市地内
土木工事・諸標、設計変更資料作成、高架下整備、土壌環境測定、仮排水設置撤去工、法面復旧工、橋脚防護工、線路立入防護柵工、川道付替、排水管設置工、トンネル清掃、軌陸車返却、先端タイル切削工、地覆切削工、ホーム桁間閉塞工、下げ束移設工、試掘工、散水消
雪配管設備、防虫対策工、マンホール開閉金具準備工、調整池標識工、地質調査業務、斜材応力計測工、水文調査の追加

工

事

概

要・転落防止柵、橋梁付属物工、排水溝工、仮設工、構造物補修工の数量変更(変更した内容について記述する)

・構造物点検補助、排水構造物工、コンクリート工の変更
・工期変更

工期（自）

令和

４年３月１６日

工期（至）令和

７年４月１１日

変 更 前 の 契 約 金 額
変更金額

変 更 後 の 契 約 金 額
変

更理

由

３，８０５，０３２，０００円(税込み)＋１，７４２，１８０，０００円（税込み）
５，５４７，２１２，０００円(税込み)

１．387km120m付近（加賀温泉駅）は、工事の進ちょくに伴い、停車場標及びホーム管理標を追加
２．387km120m付近（加賀温泉駅）は、現地の状況に伴い、転落防止柵を数量変更
３．376km436m～396km050m間は、令和6年能登半島地震による緊急点検に伴い、沓の構造物点検補助を変更

1／4

４．356km488m～376km436m間は、現地の状況に伴い、橋梁付属物工、排水溝工を数量変更
５．356km488m～358km359m間は、現地の状況に伴い、線路側溝工、保守用車通路工、防護設備工、構造物撤去工、仮設工を数量変更
６．356km488m～358km359m間は、現地の状況に伴い、排水構造物工、コンクリート工を変更
７．359km593m～367km805m間は、現地の状況に伴い、仮設工を数量変更

変

更理由

８．376km436m～396km050m間は、監査検査により、構造物補修工を数量変更
９．367km020m～367km700m間は、現地の状況に伴い、仮設工を数量変更
１０．367km020m～368km417m間は、現地の状況に伴い、排水構造物工、コンクリート工、舗装工、仮設工の設計変更資料作成を追加
１１．386km468m～386km788m間は、工事の進ちょくに伴い、高架下舗装工、区画線工、用地侵害防除柵工、土壌環境測定および仮排水設置撤去工を追加
１２．386km334m～386km386m間および386km794m～387km071m間は、工事の進ちょくに伴い、高架下舗装工、区画線工、現場打擁壁工、用地侵害防除柵工、門扉工、排水構造物工および仮橋・作業構台工を追加
１３．387km080m付近（加賀温泉駅）は、工事の進ちょくに伴い、法面復旧工および工事用列車防護設備撤去工を追加
１４．386km809m～387km373m間は、工事の進ちょくに伴い、橋脚防護工を追加
１５．386km324m付近～386km895m間は、工事の進ちょくに伴い、線路立入防護柵工・門扉工を追加
１６．385km680m付近は、現地の状況に伴い、線路立入防護柵工を追加
１７．386km800m付近は、工事の進ちょくに伴い、川道付替を追加
１８．386km809m～387km081m間は、工事の進ちょくに伴い、排水管設置工を追加
１９．387km160m～387km580m間は、現地の状況により、検査用足場工、高架下整備工の設計変更資料作成を追加
２０．391km935m～396km700m間（加賀トンネル）は、現地の状況よりトンネル清掃の追加
２１．391km935m～396km700m間のトンネル清掃用軌陸車は、工事の進ちょくに伴い、軌陸車返却を追加

2／4

２２．386km964m～386km975m間および387km266m～387km276m間（加賀温泉駅）
は、現地の状況により、加賀温泉駅の先端タイル切削工を追加
２３．387km780m付近上り線は、現地の状況により、地覆切削工を追加
２４．386km963m～387km276m間は、現地の状況により、ホーム桁間閉塞工を数量変更
２５．387km156m～387km353mおよび387km431mは、工事の進ちょくに伴い、検査用足場工を追加

変

更理

由
２６．394km150ｍ付近（加賀トンネル揚水立坑）は、現地の状況により、排水構造物工を追加
２７．加賀トンネル揚水立坑（394km150ｍ付近）は、工事の進ちょくに伴い、仮ポンプ・仮配管撤去工および仮電源・仮設備撤去工の追加
２８．394km150m付近は、現地の状況により、排水構造物工の設計業務を追加
２９．394km548m付近（加賀トンネル）は、現地の状況により、下げ束移設工の追加
３０．387km228m～387km437m間（加賀温泉駅）は、工事の進ちょくに伴い、線路土工、線路側溝工、用地侵害防除柵工・門扉工、高架下舗装工および保守用通路工を追加
３１．加賀温泉駅西部消雪基地の自動排水弁設置箇所（387km353m～388km020m間）
は、現地の状況により、試掘工を追加
３２．387km345m付近加賀温泉西部循環槽は、現地の状況により、転落防止柵工を追加
３３．387km353m～388km020m間の消雪配管は、現地の状況により、散水消雪配管設備を追加
３４．387km310m～387km490m間は、現地の状況により、線路立入防護柵工・門扉工を追加
３５．387km300m～387km437m間は、工事の進ちょくに伴い、川道付替を追加
３６．387km500m～387km650m間は、工事の進ちょくに伴い、川道付替を追加
３７．387km580m付近は、現地の状況により、川道付替を追加
３８．387km344m～388km054ｍ間は、現地の状況により、散水消雪配管設備の設計変更
資料作成を追加
３９．加賀保守基地循環槽（378km611m～387km950m付近）は、工事の進ちょくに伴い、スライドゲート設置工および開口蓋設置工および開口蓋改修工を追加

3／4

４０．西部消雪基地貯水槽（388km030m付近）は、現地の状況により、防虫対策工を追加
４１．東部消雪設備および西部消雪設備（386km324m～388km054m付近）は、現地の状況により、マンホール開閉金具準備工を追加
４２．387km850m付近は、現地の状況により、保守用扉上屋工を追加
４３．加賀保守基地調整池（387km600m～388km130m付近）は、現地の状況により、洪水吐嵩上げ工を追加

変更理

由４４．加賀保守基地調整池（387km600m～388km130m付近）は、工事の進ちょくにより調整池標識工の追加
４５．安全側線（387km750m付近）は、工事の進ちょくにより、線路立入防止柵門扉基礎工を追加
４６．加賀保守基地内のレール温度計は、工事の進ちょくにより、線路立入防護柵工・門扉工を追加
４７．加賀保守基地調整池（387km600m～388km130m付近）は、現地の状況により、排水工の設計変更資料作成を追加
４８．391k700m付近は、工事の進ちょくに伴い、法面工を追加
４９．391km693m～391km820m間の切土補強土壁上は、現地の状況により、防護設備工を追加
５０．391km693m～391km937m間は、工事の進ちょくに伴い、川道付替を追加
５１．391k900m付近は、工事の進ちょくに伴い、線路諸設備および川道付替を追加
５２．391km710m～391k900m付近は、現地の状況より、工事用進入路工及び借地料を追加
５３．391km677m～391km937m間は、現地の状況により、防護設備工、高架下整備工の設計変更資料作成を追加
５４．391k900m付近は、現地の状況により、地質調査業務の追加
５５．391km290m～391km629m間は、工事の進ちょくにより、斜材応力計測工を追加
５６．花坂発生土受入地周辺は、関係機関との協議により、水文調査の追加
５７．390km651m及び390km833mは、現地の状況により、検査用足場工を追加
５８．上記18に伴い、しゅん功期限を令和7年4月11日に変更

4／4