5日教学第1198号（様式１）

令和5年9月12日

文部科学大臣殿日の出町長田村みさ子

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第８に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

１． 施設整備計画の名称
日の出町公立学校等施設整備計画
２． 計画期間
令和４年度（１年間）

（様式２）
３．事後評価の実施（１） 実施時期
令和５年６月 点検・評価
令和５年７月 点検評価有識者による意見提出
令和５年７月 点検評価（令和４年度分）報告書の策定及び公表（２） 評価の方法「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２６条の「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等」の規程に基づき、教育に関し学識経験を有する者の知見を活用し、点検及び評価を実施した。

４．総合的な所見

施設整備計画に計上した計画はほぼ事業の実施により目標を達成することができた。
次年度以降も児童・生徒が安心して通える、安全で快適な教育環境の整備を推進していく。

５．各目標の達成状況（１） 老朽化対策を図る整備【目標の達成状況】

目標を達成した ／ 達成できなかった【所見】
本宿小学校改修工事は平成３１年度から３年間の計画で、令和元年度には外壁工事をしたが、令和２年度に新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言により臨時休業したため、夏季休業期間が短縮されたことによりⅡ期工事が中止され、令和３年度にⅡ期工事を行い、普通教室の天井、壁、床の改修、照明のLED化、トイレの洋式化を行った。
そのため、令和３年度に行うⅢ期工事を令和４年度に実施し、特別教室の天井、壁、床の改修、照明のLED化、トイレの洋式化、階段、廊下の床、壁の改修を行った。

（２） 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備【目標の達成状況】

目標を達成した ／ 達成できなかった【所見】（３） 教室不足の解消等を図る整備【目標の達成状況】

目標を達成した ／ 達成できなかった【所見】（４） 教育環境の質的な向上を図る整備【目標の達成状況】

目標を達成した ／ 達成できなかった【所見】
計画した全ての事業を実施することができた。
トイレの洋式化や、設置されていない特別教室等へのエアコン設置を行い、学校環境の改善を図った。

（５） 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備【目標の達成状況】

目標を達成した ／ 達成できなかった【所見】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

（様式３）
７．事業ごとの実施状況
整備方針
学校等の名称

目標

事業区分
事業単位

建物区分

構造区分

全事業期間
（契約～完成）

事業完了
年月日(実施しなかった場合）
未実施の理由・今後の対応予定等

本宿小学校（Ⅲ期工事）

（１）

06

大規模改造（老朽）校

Ｒ

R4.6～R4.10

R5.2.17

平井小学校

（４）

07

大規模改造（空調）校-

R4.4～R4.7

R5.2.17

大久野中学校（４）07

大規模改造（空調）校-

R4.4～R4.8

R5.2.17

平井中学校

（４）07

大規模改造（空調）校-

R4.4～R4.8

R5.2.17

備考（改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記）

H31からの3か年計画のうち令和３年度に実施できなかったⅢ期工事

（別表）事業区分
項

事業区分（交付要綱別表１より）

01 構造上危険な状態にある建物の改築

事業単位
危険改築
（財）地震改築

02 長寿命化改良事業（参考）

地震財特法（Is値0.3未満）

長寿命化事業
予防改修事業

03 不適格改築

不適格改築（特）地震改築

地震特措法（Is値0.3未満）（特）地震改築（特支）地震特措法（Is値0.3未満）、特別支援学校又は幼稚園

04 津波移転改築

津波移転改築

05 補強

大規模改造（補強）
地震補強

地震特措法（Is値0.3以上）（特）地震補強

地震特措法（Is値0.3未満）又は地震財特法（Is値0.3未満）※（特）地震補強（特支）地震特措法（Is値0.3未満）、特別支援学校又は幼稚園

06 大規模改造（老朽）

大規模改造（老朽）

07 大規模改造（質的整備）

大規模改造（教育内容）
大規模改造（トイレ）
大規模改造（法令等）
大規模改造（スプリンクラー）
大規模改造（空調）
大規模改造（障害）大規模改造（防犯）08 学校統合に伴う既存施設の改修

統合（改修）

09 屋外教育環境の整備に関する事業

屋外教育環境屋外運動場、屋外集会、屋外学習

10 木の教育環境の整備に関する事業

木の教育

木の教育環境、専用講堂

11 地域・学校連携施設の整備に関する事業

地域連携（複合型）

へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室

12 の新増築

へき集、教員宿舎等

寄宿舎、集会室、教員宿舎

13 特別支援学校（幼稚部）の新増築

特支（幼・高）寄宿舎を含む

14 特別支援学校（高等部）の新増築

特支（幼・高）15 特別支援学校の用に供する既存施設の改修

特支（廃校・余裕教室等改修）

16 奄美高校の増築

中等後期【沖縄・奄美】高校（全日）【沖縄・奄美】17 幼稚園の園舎の新増築

幼稚園（幼保こども園含）幼稚園（幼保こども園含）定員引下げ

18 筑波嵩上げ

小校
中校
義務校

※地震防災対策特別措置法（平成７年法律第111号）における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震防災対策強化地域における地震対策※緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（昭和55年法律第63号）における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞ※れ実施すること。

項

事業区分（交付要綱別表１より）

19 公害

事業単位

（参考）

公害改築
公害（防止）

20 火山

火山改築
公害（降灰）

21 産業教育施設の整備

一般施設
普通科等家庭科
専攻科
共同利用施設

産業教育共同利用施設

農業経営者育成

農業経営者育成高等学校拡充整備

実習船

22 学校給食施設の新増築

単独校調理場（新増築）
共同調理場（新増築）

23 学校給食施設の改築

単独校調理場（改築）
共同調理場（改築）

24 地域スポーツセンター新改築、改造

スポーツセンター（新改築）
スポーツセンター（改造）

25 地域水泳プールの新改築

屋内スイミング（一般）屋内スイミング（耐震強化）
屋内スイミング（浄水型）
屋内浄水型水泳プール
屋外地域スイミング（浄水型）
屋外浄水型水泳プール26 地域屋外スポーツセンター新改築

屋外スポーツ（運動場）
屋外スポーツ（クラブハウス）
屋外スポーツ（照明施設）

27 地域武道センター新改築

武道センター（柔・剣道場）
武道センター（弓道場）

28 社会体育施設の耐震化
ラグビー競技を実施できるスポーツ施設の整備

社会体育施設耐震化

29 に関する事業

ラグビー場(新改築・改修)

30 社会体育施設の空調設置

社会体育施設（空調）31 学校水泳プール（屋外）新改築

学校水泳プール（屋外）32 学校水泳プール上屋新改築

学校水泳プール（上屋）33 学校水泳プール（屋内）新改築

学校水泳プール（屋内）34 学校水泳プール耐震補強

学校水泳プール耐震補強

35 中学校武道場新改築

中学校武道場（新改築）柔・剣道場等
中学校武道場（新改築）弓道場

36 防災機能の強化に関する事業

防災機能強化37 太陽光発電等の整備に関する事業

太陽光発電等

99 その他

その他

構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等