公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表（契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表）（令和5年度下半期）

No

事業名

事業
場所

令和5年度 防災・安全交付金事業公園施設 阿久根
1 長寿命化対策支援事 市赤瀬
業 多目的雨天屋内運 川地内
動場屋根等改修工事

阿久根総合運動公園
2
テニスコート改修工事

総合運動公園駐車場
3
区画線改修工事

阿久根
市赤瀬
川地内

阿久根
市赤瀬
川地内

阿久根
阿久根中学校トイレ改
4
市波留
修工事
地内

5

阿久根
阿久根小学校24号棟ト
市栄町
イレ改修工事
地内

事業
種別

事業概要
上段（変更前）下段（変更後）

事業期間
上段（変更前）下段（変更後）変更理由

仮設計画（外部足場）における建設用

屋根改修 一式
シャッター改修 2箇所、誘導灯設置 2箇所

令和5年11月10日

屋根改修 一式
シャッター改修 2箇所、誘導灯設置 2箇所

令和5年11月10日〜 令和6年3月19日

令和5年8月14日〜 令和6年3月15日

令和5年8月14日〜 令和6年3月15日

砂入リ人工芝舗装及びアスファル
ト舗装面積を着工前測量結果に基づき変更するとともに、熱中症対策に資する現場管理費の補正を追加
57,186,000円 した。

令和5年7月6日〜 令和5年12月7日

8,305,000円

着工前測量及び設計照査の結果に基づき、区画線並びに第６駐車場の施工部下地調整工の数量を変更
8,307,000円 した。

令和5年7月11日〜 令和5年12月7日

10,670,000円〜 令和6年2月22日

建築

土木

契約金額
上段（変更前）下段（変更後）テニスコート改修（4面） 基盤整形工 1式、舗装工
2,770㎡、人工芝舗装工2,770㎡、テニスネットポスト
工4対、コートライン撤去4面
テニスコート改修（4面） 基盤整形工 1式、舗装工
2,740㎡、人工芝舗装工2,740㎡、テニスネットポスト
工4対、コートライン撤去4面
区画線改修
舗装補修工 1式、区画線工 1式（ｌ＝1,940ｍ）

土木
区画線改修
舗装補修工 1式、区画線工 1式（ｌ＝1,990ｍ）
トイレの洋式化及びトイレ環境の整備
管
トイレの洋式化及びトイレ環境の整備
仮設トイレの設置 １式

トイレの洋式化及びトイレ環境の整備（乾式化含む）

令和5年11月14日 〜 令和6年3月12日

トイレの洋式化及びトイレ環境の整備（乾式化含む）
乾式化に伴う下地処理、出隅処理 １式

令和5年11月14日

管〜 令和6年3月19日

46,970,000円 防護管取付けの追加、既存屋根材撤去における留付金物落下防止のための養生シート張り追加、アスベスト含有
50,474,000円 廃棄物の処分量差異による追加などの変更を行い、工期の延長を行った。

57,552,000円

トイレ改修工事に伴い、使用できる便器が減少し、生徒等に不便が生じたことから、仮設トイレを設置するた
11,071,000円 めに変更を行った。

児童等の怪我防止の観点から、内装の出隅の仕上げに追加が生じたことから、変更を行った。また仕上げ
材の下地処理の必要があったことから追加変更し、工期の延長を行っ
11,585,000円 た。

11,000,000円

6

阿久根大島公園常用
発電機取替工事

阿久根
市波留
地内

阿久根
市脇本
地内

水道施
設

令和5年度 市道新城8線配水管布設替工事

阿久根
市山下
地内

水道施
設

令和５年度 市道槝之 阿久根
9 浦豊受神社線配水管 市脇本
布設替工事
地内

水道施
設

令和5年度 市道瀬之10 浦平床線配水管布設
替工事

阿久根
市脇本
地内

水道施
設

令和5年度 市道下村
11線配水管布設工事

阿久根
市脇本
地内

水道施
設

阿久根
防火水槽（25ｔ）設置工
市脇本
事
地内

令和4年11月2日〜 令和5年3月31日

発電機取替工事一式

令和4年11月2日〜 令和5年12月27日

発電機の物品調達に時間を要す
るため、工期の延長を行った。また、新設発電機を発電機室に搬入する
際、既発電機に干渉するため、一時的に仮置きする費用等が増額となっ
38,286,000円 た。

配水管布設工L=155.0ｍ、給水切替工N=９箇所

令和5年6月12日〜 令和5年11月8日

7,975,000円

既設配水管と新設配水管との接続の取り合い及び既設排水溝部の上越布設が発生したため曲管継手
8,469,000円 の数量の変更を行った。

令和5年7月11日〜 令和5年11月27日

既設配水管と新設配水管との接続の取り合いによる数量及び延長の変更と湧水が見られたため湧水
9,334,000円 対策として埋戻材の変更を行った。

令和5年8月10日〜 令和6年1月16日

12,980,000円

令和5年9月12日〜

電気

令和5年度 市道上原7 馬場線配水管布設替工事

12

発電機取替工事一式

配水管布設工L=155.0ｍ、給水切替工N=11箇所
配水管布設工L=185.0ｍ、給水切替工N=９箇所
配水管布設工L=193.0ｍ、給水切替工N=11箇所
配水管布設工L=295.0ｍ、給水切替工N=８箇所
配水管布設工L=299.0ｍ、給水切替工N=９箇所
配水管布設工L=322.0ｍ、給水切替工N=10箇所

土木
土工 一式、基礎工 一式、躯体工 一式、据付工一式、緊張工 一式、止水工 一式、仮設工 一式（追加）

既設配水管と新設配水管との接続の取り合いによる数量及び延長
13,582,000円 の変更を行った。
既設配水管と新設配水管との接続の取り合いによる数量及び延長
10,811,000円 の変更を行った。

令和5年11月10日 〜 令和6年3月18日

既設配水管と新設配水管との接続の取り合いによる数量及び延長の変更と曲管継手の数量の変更を
8,830,000円 行った。

配水管布設工L=258.0ｍ、給水切替工N=７箇所
土工 一式、基礎工 一式、躯体工 一式、据付工一式、緊張工 一式、止水工 一式

8,305,000円

令和6年2月8日

配水管布設工L=326.0ｍ、給水切替工N=10箇所
配水管布設工L=260.0ｍ、給水切替工N=７箇所

36,795,000円

令和5年7月25日〜 令和6年1月25日

10,230,000円

8,767,000円

防火水槽設置箇所において、床堀
8,910,000円 をしたところ湧水が確認されたため、基礎工及び防火水槽の設置・埋戻までの期間の締切排水工を追加した。また、スウェーデン式サウン
9,538,000円 ディング試験の深度を実績数量に基づき変更した。

令和5年度 道路維持修 阿久根
13 繕事業 上野ヶ岡線外5 市波留線 道路改修工事
地内

令和5年度 道路維持修 阿久根
14 繕事業 勘場元線外4線 市大川
道路舗装工事地内

令和5年度 道路維持修 阿久根
15 繕事業 槝之浦中線 道 市脇本
路改修工事
地内

令和5年度 道路維持修 阿久根
16 繕事業 早馬犬待線外4 市脇本線 道路舗装工事
地内

令和5年度 道路維持修 阿久根
17 繕事業 阿久根出水線 市山下
外3線 道路改修工事 地内

令和5年度 道路維持修 阿久根
18 繕事業 脇本古里線外3 市脇本
地内
線 道路改修工事

令和5年度 電源立地地
阿久根
域対策交付金事業 阿
19
市鶴川
久根出水線 道路舗装
内地内
工事

土木

上野ヶ岡線 L=12.1m 6-51線 L=14.0m 3-6-5線
L=1.8m 佐潟椨山線 L=1.3m 国道春畑線 L=2.1m 鶴
見川線 L=5.0m

令和5年6月30日〜 令和5年11月1日

3,575,000円

令和5年7月3日〜 令和5年11月14日

3,960,000円

勘場元線舗装工事において、肥薩
おれんじ鉄道（株）と協議したとこ
ろ、工事管理者の設置が必要となっ4,342,000円 たことから工事管理者を追加した。

令和5年7月26日〜 令和5年11月27日

1,100,000円

上野ヶ岡線 L=12.1m 6-51線 L=14.0m 3-6-5線
L=1.8m 佐潟椨山線 L=1.3m 国道春畑線 L=2.1m 鶴
見川線 L=5.0m
勘場元線 L=74.0m 尻無本線 L=70.0m 尻無岩下線
L=6.1m 枦木俣横迫線 L=54.0m 塩鶴段線L=80.0m

ほ装勘場元線 L=75.5m 尻無本線 L=70.0m 尻無岩下線
L=6.1m 枦木俣横迫線 L=54.0m 塩鶴段線L=80.0m
槝之浦中線 L=7.0m
土工1式 水路工1式 舗装工1式 雑工1式

着工前測量の結果、鶴見川線において現場発生材の使用が出来ず、一部コンクリート擁壁工に変更
3,645,000円 した。

土木
槝之浦中線 L=7.0m
土工1式 水路工1式 舗装工1式 雑工1式
早馬犬待線 L=43.9m 早馬竜ヶ迫線 L=10.0m 番所
鼻線 L=1.5m 山仁田灯台線 L=54.0m 桐野的場橋
線 L=31.0m

1,196,000円

令和5年8月7日〜 令和5年12月19日

2,684,000円
早馬犬待線において、掘削の結果、埋塞していたコンクリート殻が確認されたため、処分費を追加した。

ほ装
早馬犬待線 L=48.6m 早馬竜ヶ迫線 L=10.0m 番所
鼻線 L=0.0m 山仁田灯台線 L=54.0m 桐野的場橋
線 L=31.0m
阿久根出水線 L=209.0m 飛松落線 L=50.0m 西田
中央線 L=14.0m 丸尾線 L=12.0m

2,984,000円

丸尾線準備工（伐採）を行ったところ、隣接石積にも崩壊箇所が確認されたことから、モルタル吹付工を追4,553,000円 加した。

令和5年10月6日〜

令和6年2月7日

4,125,000円

令和5年12月4日〜 令和6年3月22日

1,155,000円

土木
阿久根出水線 L=209.0m 飛松落線 L=50.0m 西田
中央線 L=14.0m 丸尾線 L=18.8m
脇本古里線 L=16.6m 大渕川線 L=23.0m 桐野柏原
線 L=3.5m 古里松ヶ根線 L=3.0m
土木
脇本古里線 L=16.6m 大渕川線 L=23.0m 桐野柏原
線 L=3.5m 古里松ヶ根線 L=3.0m

ほ装

阿久根出水線 L=61.0m
土工1式 舗装工A=443.0㎡ 区画線設置1式 雑工1式 仮設工1式 技術管理費1式
阿久根出水線 L=61.0m
土工1式 舗装工A=443.0㎡ 区画線設置1式 雑工1式 仮設工1式 技術管理費1式床掘の結果、水道管が埋設されていることが確認され、横断暗渠設置に支障となることから、水道管切廻工を追加施工した。

1,172,000円

令和5年8月9日〜

令和6年1月5日

市道脇本古里線は、当初想定していた舗装厚より厚かったことから舗
装工及び雑工を更正した。

路上路盤再生（路上再生セメント・
7,931,000円 アスファルト乳剤安定処理）工を行うにあたり、室内配合試験を実施した。室内配合試験の結果、当初想7,982,000円 定していた添加剤の数量と差異があったことから変更した。

令和5年度 道路改良事 阿久根
20 業 尻無浜上村線 道路 市大川
改良工事
地内

令和5年度 道路メンテ 阿久根
21 ナンス事業 丸内橋 修 市多田繕工事地内

令和5年度 道路メンテ 阿久根
22 ナンス事業 浜田橋 修 市波留繕工事地内

令和5年度 道路メンテ 阿久根
23 ナンス事業 住吉橋 修 市赤瀬川地内
繕工事

令和4年度 道路メンテ 阿久根
24 ナンス事業 大曲橋 修 市波留
地内
繕工事

土木

土木

尻無浜上村線 L=60.0m
土工1式 排水工1式 防草工1式 安全施設工1式 舗
装工1式 雑工1式
尻無浜上村線 L=60.0m
土工1式 排水工1式 防草工1式 安全施設工1式 舗
装工1式 雑工1式
丸内橋 L=12.7m
舗装工A=79.0㎡ 床版防水工1式 排水管設置工1式
水切設置工1式 伸縮装置工1式 防護柵嵩上工1式橋梁補修工1式 仮設工1式 雑工1式

令和5年5月16日〜 令和5年11月1日

産業廃棄物（コンクリート殻・アス
ファルト殻・木の根・木くず）の数量を実際のマニュフェストに基づき変更
11,000,000円 した。

令和5年9月8日〜 令和6年2月14日

15,070,000円
着工前測量によりひび割れ注入
工、ひび割れ充填工、断面修復工、
表面含浸工の数量を変更した。

丸内橋 L=12.7m
舗装工A=79.0㎡ 床版防水工1式 排水管設置工1式
水切設置工1式 伸縮装置工1式 防護柵嵩上工1式橋梁補修工1式 仮設工1式 雑工1式
浜田橋 L=57.9m
橋面改良工1式 防護柵嵩上工1式 ガードパイプ設
置工1式 伸縮継手装置工1式 雑工1式

15,247,000円〜 令和6年2月29日

令和5年10月12日〜

大曲橋 L=57.7m
ひび割れ注入工1式 ひび割れ充填工1式 断面修復
工1式 表面含浸工1式 塗替え塗装工1式 仮設工1式 技術管理費1式 安全費1式

令和5年8月10日〜 令和6年2月28日

58,410,000円

大曲橋 L=57.7m
ひび割れ注入工1式 ひび割れ充填工1式 断面修復
工1式 高欄全面修復1式 表面含浸工1式 塗替え塗装工1式 排水パイプ設置1式 仮設工1式 技術管理
費1式 安全費1式

令和5年8月10日〜 令和6年3月19日

着工前測量において、コンクリート
高欄の劣化が著しく、設計どおりに断面修復することが困難であることから、コンクリート高欄全面修復を追59,572,000円 加した。

浜田橋 L=57.9m
橋面改良工1式 防護柵嵩上工1式 ガードパイプ設
置工1式 伸縮継手装置工1式 雑工1式

土木

着工前測量において、当初設計し19,800,000円 ていた橋名板はガードレールに設置できない形状であったことが判明したため、設置可能な形状に変更し、また工事の施工にあたり、既設舗装
19,602,000円 厚や防護柵の延長に相違があったことから、数量を更正した。

令和5年10月6日

土木

土木

10,945,000円

住吉橋 L=5.6m
ひび割れ補修工1式 断面修復工1式 地覆補修工1式 表面保護工1式 止水目地材充填工1式 防護柵
取替工1式 炭素繊維シート補修工1式 水切り材設
置工1式 洗堀対策工1式 橋名板設置工1式 仮設工
1式
住吉橋 L=5.6m
ひび割れ補修工1式 断面修復工1式 地覆補修工1式 表面保護工1式 止水目地材充填工1式 防護柵
取替工1式 炭素繊維シート補修工1式 水切り材設
置工1式 洗堀対策工1式 橋名板設置工1式 仮設工
1式

令和6年3月4日

着工前測量において、当初設計していた防護柵の損傷状況より笠木
取付部分の損傷がひどかったことから、笠木の設置ができるように、嵩上支柱を追加し、また工事施工にあたりひび割れ補修工や断面修復工などの延長、数量等に相違があった
12,654,000円
ことから変更した。
11,880,000円

令和5年度 道路メンテ
25 ナンス事業 橋梁定期点検業務委託

阿久根
市内一
円

阿久根
令和5年度 交通安全施
26
市内一
設設置工事
円

阿久根
5災 第208号 田代中線
27
市鶴川
道路災害復旧工事
内地内

阿久根
令和5年度 道路台帳作
28
市内一
成業務委託
円

令和4年度 的場地区県 阿久根
29 単急傾斜地崩壊対策 市大川地内
工事

令和5年度 交通安全対策補助（通学路緊急 阿久根
30 対策）事業 市道上原 市脇本
馬場線外１線（脇本工 地内
区）道路改良工事

潟波留橋外61橋
橋梁定期点検業務1式

令和5年8月23日〜 令和5年11月30日

詳細設
計
潟波留橋外61橋
橋梁定期点検業務1式
市道12路線
防護柵工L=81.0m 区画線工L=2,695.2m 仮設工1式

令和5年10月25日 〜 令和6年3月29日

橋梁点検の調査方法については、
21,540,640円 前回点検の方法及び橋梁諸元を基に選定していたが、現地踏査の結果、河床洗堀や草木の繁茂等による環境の変化が確認され、点検方
22,278,000円 法の選定フローに照らし合わせ、点検方法を変更した。

5,290,288円
交通危険個所にガードレール及び区画線を追加した。

土木
市道12路線
防護柵工L=83.0m 区画線工L=3,315.2m 仮設工1式

6,000,000円

令和5年11月7日〜 令和6年3月22日

工事の施工にあたり、既設舗装版が当初想定より厚かったことから、既設舗装版取壊しに係る数量を更11,394,000円 正した。

経年変化路線業務一式 L=0.7㎞ 改良路線業務一式 L=0.3㎞ データ変換N=7.0枚

令和5年7月4日〜 令和5年10月31日

4,078,844円

経年変化路線業務一式 L=0.6㎞ 改良路線業務一式 L=0.3㎞ データ変換N=8.0枚

令和5年7月4日〜 令和5年11月20日

現地での踏査・調査の結果、当初設計していた延長や幅員において差異がみられる箇所があり、経年変
4,986,000円 化の延長数量について更正した。

施工延長 L=20.8m
コンクリート吹付 1式、モルタル吹付 1式、張りコン
クリート 1式、仮設工 1式

令和5年5月15日〜 令和5年10月6日

6,919,000円

田代中線 復旧延長 L=21.0m
土木
田代中線 復旧延長 L=21.0m

測量設
計

土木

施工延長 L=20.8m
コンクリート吹付 1式、モルタル吹付 1式、張りコン
クリート 1式、仮設工 1式
施工延長 L=34.5m
道路土工 1式、カルバート工 1式、排水構造物工
1式、構造物撤去工 1式、舗装工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式 信号機移設工
1式

土木
施工延長 L=34.5m
道路土工 1式、カルバート工 1式、排水構造物工
1式、構造物撤去工 1式、舗装工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式 信号機移設工
1式、止水栓嵩上げ 1式、防犯灯移設 1式

11,346,500円

7,000,000円

令和5年7月6日〜 令和5年12月22日

着工前測量の結果に基づき、コン
クリート吹付工及びモルタル吹付工の数量を変更した。

着工前測量に基づき、カルバート
11,825,000円 工及び排水構造物工、舗装工の数量を変更した。
加えて、ボラードの設置本数を減らし、クレーン使用時の安全費として高圧線防護管設置費を追加した。
また、補償工事としては工事の支11,886,109円 障となる止水栓嵩上げ及び防犯灯移設を追加した。

令和4年度 防災・安全
阿久根
交付金（統合補助） 高
31
市西目
之口港 防波堤（北）改
地内
良工事

阿久根
令和5年度 市単独事
市脇本・
32 業 愛宕川外1川 河川
西目地
改修工事
内

阿久根
令和5年度 市単独事
市波留・
33 業 鶴見川外2川 河川
山下・新
改修工事
町地内

根固ブロック 15個、転置工 14個

令和5年8月7日〜 令和5年11月24日

4,444,000円

根固ブロック 15個、転置工 0個 不陸整正 93㎡、整地 1㎥、再生砕石 1㎥、熱中症補正 1式、単品スライド 1式

令和5年8月7日〜 令和6年1月31日

4,646,000円

愛宕川 施工延長 L=10.8m
土工 1式、かご工 1式、仮設工 1式、雑工 1式、準備工 1式馬見塚川 施工延長 L=9.0ｍ
土工 1式、底版コンクリート 1式、仮設工、1式

令和5年8月4日〜

4,730,000円

土木

令和6年1月5日

愛宕川において、伐採処分量を実績に基づき変更し、着工前測量の結果により、大型土のうを７袋追加した。
馬見塚川において、空石積護岸の一部が崩壊していたことから、間詰等を行い空石積の修繕を追加した。

土木
愛宕川 施工延長 L=10.8m
土工 1式、かご工 1式、仮設工 1式、雑工 1式、準備工 1式馬見塚川 施工延長 L=8.2ｍ
土工 1式、底版コンクリート 1式、仮設工、1式、石積間詰工 1式
鶴見川 施工延長 L=7.0m
土工 1式、かごマット 1式、仮設工 1式
治次郎川 施工延長 L＝4.0ｍ
土工 1式、護岸コンクリート 1式、雑工 1式、仮設工 1式
池尻川 L=8.0m
土工 1式、石積修繕工 1式

4,905,000円

令和5年8月4日〜

令和6年1月5日

2,689,500円

伐竹及び伐採材の運搬・処分を追加した。

土木
鶴見川 施工延長 L=7.0m
土工 1式、かごマット 1式、仮設工 1式
治次郎川 施工延長 L＝4.0ｍ
土工 1式、護岸コンクリート 1式、雑工 1式、仮設工 1式、準備工 1式
池尻川 L=8.0m
土工 1式、石積修繕工 1式

ブロック仮置き場の整地を追加し、転置工を廃止した。また、熱中症対策補正及び単品スライドを追加した。

2,799,000円

令和4年度 交通安全対策補助（通学路緊急 阿久根
34 対策）事業 市道中央 市鶴川線（鶴川内工区）道路 内地内
改良工事

阿久根
5災 第200号 大下川河
35
市鶴川
川災害復旧工事
内地内

36

阿久根
5災 第201号 金山川河
市鶴川
川災害復旧工事
内地内施工延長 L=60.0ｍ
道路土工 1式、排水構造物工 1式、構造物取壊工
1式、 舗装工 1式

令和5年9月6日〜

令和6年2月2日

8,360,000円

土木
施工延長 L=58.8ｍ
道路土工 1式、排水構造物工 1式、構造物取壊工
1式、 舗装工 1式、 給水管撤去工 1式

8,761,000円

復旧延長（右岸） L＝50.0ｍ
コンクリートブロック積 199m2、小口止工 2m3、張芝工（野芝） 60m2、雑工（すりつけ工） 13m2、雑工（張芝） 2m2、構造物とりこわし工（無筋）3m3、排水工（KW400) 1ｍ、排水工（φ250) 1ｍ、大型土
のう 9袋、工事用道路（敷鉄板）66ｍ、掛樋工（φ500） 1式、締切排水工 2箇所、木くず処分量 1ｔ

令和5年11月7日

復旧延長（右岸） L＝50.0ｍ
コンクリートブロック積 199m2、小口止工 2m3、張芝工（野芝） 60m2、雑工（すりつけ工） 13m2、雑工（張芝） 2m2、構造物とりこわし工（無筋）3m3、排水工（KW400) 1ｍ、排水工（φ250) 1ｍ、大型土
のう 9袋、工事用道路（敷鉄板）66ｍ、掛樋工（φ500） 1式、締切排水工 2箇所、木くず処分量 3ｔ

令和5年11月7日

復旧延長（左岸） L＝4.0ｍ
コンクリートブロック積 14m2、小口止工 2m3、張芝
工（野芝） 3m2、雑工（すりつけ工） 13m2、雑工（張芝） 1m2、大型土のう 6袋、掛樋工 10m、クレーン重機搬入・搬出 1式、伐木 1本

令和5年11月10日 〜〜 令和6年3月25日

鋼製集水蓋の枚数を増やし、その分コンクリート蓋を減らした。
加えて、水路敷設箇所に給水管があったため、給水管撤去工を追加した。

21,010,000円
伐採・伐根材の運搬台数及び処分量を実績に基づき変更した。
また、工期を31日間延長し令和6年4月25日までとした。

土木〜 令和6年4月25日

令和6年3月8日

21,087,000円

3,278,000円
雑工（すりつけ工）の面積を13.2㎡
から10.1㎡に変更した。

土木
復旧延長（左岸） L＝4.0ｍ
コンクリートブロック積 14m2、小口止工 2m3、張芝
工（野芝） 3m2、雑工（すりつけ工） 10m2、雑工（張芝） 1m2、大型土のう 6袋、掛樋工 10m、クレーン重機搬入・搬出 1式、伐木 1本

3,128,400円

令和5年度 交通安全対策補助（通学路緊急 阿久根
37 対策）事業 市道中央 市鶴川線（鶴川内工区）道路 内地内改良工事

令和4年度 防災・安全
阿久根
交付金事業 市道栫線
38
市鶴川（鶴川内）測量設計業
内地内務委託

令和5年度 社会資本
阿久根
整備総合交付金事業39
市脇本
市道黒之瀬戸線(脇本)地内
測量設計業務委託

令和5年度 防災・安全
阿久根
交付金事業 市道下村40
市脇本
瀬之浦線（脇本）測量
地内
設計業務委託令和5年度 社会資本
阿久根
整備総合交付金事業
41
市脇本
市道黒之瀬戸線（脇地内本）地質調査業務委託

施工延長 L=52ｍ
道路土工 1式、排水構造物工 1式、構造物取壊工 令和5年11月14日 〜 令和6年3月25日
1式、 舗装工 1式、 雑工 1式

7,425,000円

施工延長 L=52ｍ
道路土工 1式、排水構造物工 1式、構造物取壊工 令和5年11月14日
1式、 舗装工 1式、 雑工 1式〜 令和6年4月30日

7,680,000円

L=50.0m
測量業務 1式、設計業務 1式

令和5年7月4日〜 令和5年10月11日

3,352,184円

L=50.0m
測量業務 1式、設計業務 1式

令和5年7月4日〜 令和5年11月10日

L=140.0m
測量業務 1式、設計業務 1式

令和5年7月4日〜 令和5年11月10日

L=170.0m
測量業務 1式、設計業務 1式

令和5年7月4日〜 令和6年2月15日

道路詳細設計で決定した道路線
形により、路線測量及び用地測量の数量を変更した。
また、履行期間を97日間延長し、
10,278,000円 令和6年2月15日までとした。

L=320.0m
測量業務 1式、設計業務 1式

令和5年8月8日〜 令和5年12月15日

8,668,880円

L=320.0m
測量業務 1式、設計業務 1式

令和5年8月8日〜

令和6年3月8日

9,394,605円

N=2.0箇所
調査ボーリング 1式、解析等業務 1式

令和5年9月22日〜 令和5年11月20日

3,721,300円

N=2.0箇所
調査ボーリング 1式、解析等業務 1式

令和5年9月22日〜 令和5年11月30日

3,829,000円

鋼製集水蓋の枚数を増やし、コン
クリート蓋を減らした。また、36日間の工期延期した。

土木

測量設
計

測量設
計

測量設
計

道路用地として取得予定の土地（11筆）に係る用地実測図の作成業
務を追加した。また、１ヶ月工期を延4,108,000円 長した。

9,072,250円

地質調査

用地境界に係る業務を廃止し、交差点協議及び当該協議に係る資料作成を追加した。

掘進深度及び土質状況等により実績に基づき数量変更した。
また、履行期間を10日間延長し、
令和5年11月30日までとした。

令和4年度 社会資本
整備総合交付金事業 阿久根
42 市道折口大辺志線（折 市折口口）道路改良工事（2工 地内区）

令和5年度 番所丘公
43 園オートキャンプ場外
構工事（1期）

阿久根
市西目
地内

阿久根
令和5年度 大丸都市
市大丸・
44 下水路外1水路改修工
丸尾町
事
地内

令和5年度 番所丘公45 園オートキャンプ場測量詳細設計業務委託

阿久根
市西目
地内

令和5年度 防災・安全交付金事業公園施設
阿久根
長寿命化計画策定調
46
市内一
査 阿久根市公園施設
円
長寿命化計画策定業
務委託

施工延長 L=105ｍ
土工 1式、法面工 1式、張りコンクリート工 1式、排水構造物工 1式、暗渠工 1式、擁壁工 1式、構造物撤去工 1式、舗装工 １式、防護柵工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1式

令和5年7月6日〜 令和6年1月26日

30,360,000円
着工前測量の成果に基づき数量を変更し、併せて、コンクリート殻等の産業廃棄物処理の実績に合わせて数量を変更した。

土木
施工延長 L=105ｍ
土工 1式、法面工 1式、張りコンクリート工 1式、排水構造物工 1式、暗渠工 1式、擁壁工 1式、構造物撤去工 1式、舗装工 １式、防護柵工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1式
番所丘公園オートキャンプ場
土工 1.0式、舗装工 725㎡、擁壁工 1.0式

32,405,000円

令和5年5月16日〜 令和5年12月1日

ることや法尻部に余裕幅を設けた。
また、機能確保の観点からL型擁壁
を歩車道境界ブロックへ工法変更を
16,388,000円行った。

土木
番所丘公園オートキャンプ場
土工 1.0式、舗装工 734㎡、擁壁工 1.0式

土木

当初設計より施工後の管理を容易
14,784,000円 に行うため法面部勾配を緩やかす

大丸都市下水路 施工延長 L=13.2ｍ 大型蓋板設置
上野都市下水路 施工延長 L=290ｍ 伐採・土砂浚
渫

令和5年7月3日〜 令和5年12月4日

4,840,000円

大丸都市下水路 施工延長 L=13.2ｍ 大型蓋板設置
上野都市下水路 施工延長 L=290ｍ 伐採・土砂浚
渫

令和5年7月3日〜 令和6年2月20日

5,000,000円

番所丘公園オートキャンプ場
測量業務 1.0式、設計業務 1.0式

令和5年6月22日〜 令和5年10月22日

4,867,522円

番所丘公園オートキャンプ場
測量業務 1.0式、設計業務 1.0式

令和5年6月22日〜 令和5年12月19日

当初業務内容から、区画数を再考したところ区画数を１区画増やせる
見込みとなったことから、測量範囲
及び電源設置計画を追加を行い、5,764,000円 工期の延長を行った。

長寿命化計画策定（見直し）業務
都市公園31公園

令和5年7月26日〜 令和6年1月31日

18,458,000円

長寿命化計画策定（見直し）業務
都市公園31公園

令和5年7月26日

詳細設
計

着工前測量の結果により、型枠設
置及びコンクリート打設、浚渫土量の数量を変更し、工期の延長を行った。

予備調査の結果、健全度調査の施設数、健全度調査の施設数の変更を行った。工期の延長を行った。

計画書
作成
〜

令和6年3月6日

19,971,000円

社会資本整備総合交
阿久根
付金事業
47
市塩浜
ふれあい住宅外部改修
町地内工事（4工区）

市営住宅解体工事（鍋阿久根
石住宅5号、桑原城住48
市内一宅5号・6号、江月鼻住円宅3号）

令和5年度 かごしまの阿久根
農業未来創造支援事
49
市折口
業 大林地区給水施設
地内整備工事

令和5年災 市単独災害 阿久根
復旧事業 牧内地区外1 市赤瀬
50
地区 農地・農業用施設 川外１地
災害復旧工事内

農業用河川工作物等
阿久根
応急対策事業 仲仁田
51
市大川
地区 測量設計業務委
地内
託

屋根防水及び外壁改修 一式

令和5年8月9日〜

同上

令和5年8月9日〜 令和6年1月31日

既設架空電線防護管の追加、バルコニー隔て板の撤去再取付の追加及び外壁改修数量の更正を行い、これらに伴う工期の延長を行っ
48,355,000円 た。

市営住宅解体工事 ４棟

令和5年12月8日〜 令和6年2月20日

4,290,000円

同上

令和5年12月8日〜 令和6年3月11日

桑原城住宅及び江月鼻住宅における発生材搬出用仮設道路の追加を行い、これに伴う工期の延長を
4,480,000円 行った。

揚水施設工 １式
付帯工 １式令和5年11月1日〜 令和6年3月29日

6,600,000円

令和6年1月5日

建築

建築

44,000,000円

管揚水施設工 １式（更正）付帯工 １式（追加）
牧内地区（畑） 法面復旧工 畦畔工 雑工
中津原地区（道路・水路）
法面復旧工 舗装工 雑工

圧力タンク、制御盤位置決定に伴う、電線、配管の数量更正。防犯上の観点から防護柵工を追加。

6,779,610円

令和5年11月8日〜 令和6年3月15日

506,000円

土木
牧内地区（畑） 法面復旧工 畦畔工 雑工（更正）中津原地区（道路・水路）
法面復旧工 舗装工 雑工（更正）566,000円

測量業務 １式 設計業務 １式

令和5年8月10日〜 令和5年12月27日

4,053,940円

測量業務 １式 設計業務 １式
調査業務 １式（追加）

令和5年8月10日〜 令和6年3月15日

5,300,000円

測量設
計

着工前測量の結果、法線の変更に伴う盛土量の追加及び流用土が盛土に不適なため、購入土への変更。

河川管理者との工法協議を追加
及び河川護岸の根継工を計画する
ため、近接する家屋２軒の事前調査を追加し、工期延期を行った。