令和６年度 事業計画について（１）教育、学生支援の充実■新カリキュラム策定と教学マネジメントの定着
薬学部を除く全学科で令和 7 年度から実施する新カリキュラムの策定が進んでいる。本カリキュラム改訂によって、教育研究上の⽬的からディプロマポリシーに記述された学修⽬標と併せて科⽬の到達度⽬標を通して各科⽬までを繋ぐ教育課程の体系が出来上がる。令和 6
年度は、新カリキュラムを完成させるとともに、教育効果をアセスメントして適切なフィードバックを⾏う教学マネジメント体制を構築し、科⽬レベルのみならず教育課程レベルおよび全学レベルでの PDCA サイクルを回すことができるようシステムを完成させる。

■低学年からの就職支援対策
⽂部科学省、経済産業省および厚⽣労働省の三省合意により、新たに低学年からのキャリア形成⽀援策が⽰されている。本学ではすでに、SEIP 教育改⾰によって、1 年次から SOJO基礎などのキャリア教育関連科⽬を正課の授業として設置しているが、前年度に引き続き低学年から学年に応じた就職ガイダンスを開催し、学⽣にキャリア形成の重要性について指導すると共に、⾃⾝の進路に向けて⾃律的な活動を促すことが重要だと認識している。3 年⽣対象に開催している就職ガイダンスを主軸としながらも、1・2 年⽣対象の就職ガイダンスを効果的に開催することで、全ての学年を対象に進路指導環境を充実させる計画である。

■無人航空機（ドローン）事業
令和 4 年 12 ⽉の航空法改正に伴い、国家資格制度「無⼈航空機操縦者技能証明制度」が設けられ、本学では令和 6 年 3 ⽉に「登録講習機関」の申請を⾏っている。
農薬散布や広告媒体としての需要から公共インフラ点検（橋梁）やプラント点検の実⽤化、ドローン測量の定着も⾒込まれ、今後も必要性が⾼まると考えられる。
レベル４⾶⾏（有⼈地帯における⽬視外⾶⾏）が可能となる⼀等資格取得を⽬指せる登録講習機関として、学⽣希望者（⼈数制限有）へ資格⽀援の⼀環として講座の提供を⽬指す。

1

（２）施設設備・システム等の整備・充実に係る計画■美術学科新コース開設に伴う L 号館 3 期改修工事
令和 4 年度から芸術学部美術学科が 3D アートコースおよびアート・イラストレーションコースを新設したことに伴う改修⼯事を計画。新設コース学⽣と既存コース（彫刻・芸術⽂化・視覚芸術コース）学⽣が⼀時的に重なるため、新コース完成年度まで、年次的な計画にて施設設備の整備を実施している。令和 4 年度に 1 期整備⼯事を、令和 5 年度に 2 期改修⼯事を実施しており、今般最終の 3 期改修⼯事を計画している。主な実施内容は、L 号館内における新設コース⽤スペース創出のための旧コース研究室の移転、内装整備改修⼯事ならびに新コース年次進⾏に伴う追加什器備品の納品整備となっている。

■空港キャンパス北ウイング学生寮新築工事計画
空港キャンパス北ウイング学⽣寮の 2 棟のうち特に A 棟は竣⼯から 50 年経過しており、⽼朽化進⾏が著しく、熊本地震において被災し、耐震改修⼯事を実施した経緯がある。B 棟においても 30 年が経過しており、⽼朽化が進⾏している。これらの⽼朽化の状況、当初より、共同浴場を利⽤する旧来の設計思想で建設された建物の現状を踏まえ、学⽣寮の環境改善を図る⽬的で、ワンルームマンション仕様の学⽣寮の新築および既存寮のリノベーションを計画している。基本設計完了後、実施設計を令和 5 年度末までに終了し、開発⾏為申請期間を経て令和 6 年 6 ⽉から⼯事着⼿、翌令和 7 年度 6 ⽉末に新築寮竣⼯予定。順次既存寮から移設後、既存寮改修⼯事に着⼿し、既存寮 2 棟及び学⾷を含む共⽤棟を改修整備する転がし⽅式を計画。令和 7 年度末には全 3 棟の供⽤開始を⽬指したスケジュール（案）で計画進⾏中である。建設費・改修費については、現段階では計画中のため、概算費⽤を掲載している。概算には、建物本体⼯事のみならず、開発⾏為に係る整備⼯事、外構⼯事、什器備品整備⼯事、インフラ⽼朽化、建物建築⼯事に伴うインフラ廻りの更新、ルート盛替え等も含まれたものとなる。
なお、熊本県が環境省脱炭素先⾏地域補助事業に申請した「阿蘇くまもと空港周辺地域ＲＥ１００産業エリアの創造」が採択されたことを受け、本学⽣寮のエネルギー消費機器（エアコン、給湯器等）整備に関する補助⾦について申請中である。

■バリアフリー化整備計画
合理的配慮の学内⽅針に基づき、令和 5 年度情報学部情報学科に⼊学した⾞椅⼦を使う学⽣対応施策としてバリアフリー化整備⼯事を実施した。主な整備内容としては、F 号館内多⽬的トイレ 2 箇所の改修整備⼯事、動線上の段差・勾配解消⼯事（スロープ設置等）、エレベータ対応⼯事等を実施した。

2

令和 6 年度においては、⼯学部機械⼯学科（I 号館）のエレベータが⽼朽化していることから（竣⼯以来 36 年経過し、部品枯渇問題に直⾯している）、リプレース⼯事と併せてバリアフリー化整備及び出⼊⼝の段差解消のためのスロープ整備も併せて計画している。なお、⽂部科学省令和 6 年度私⽴学校施設整備費補助⾦への申請を計画中である。

■各棟耐震診断業務および一部校舎の設計業務
昭和 56 年 6 ⽉以前に竣⼯した旧耐震基準の校舎・管理棟について、耐震改修促進法に基づいた耐震化完了計画（案）を令和 4 年度に策定し、公表している。
令和 5 年度に、G 号館の耐震診断を実施した。
実施結果に基づいた耐震改修⼯事について、
令和 6 年度⽂部科学省私⽴学校施設整備費補助⾦への申請を想定した耐震改修⼯事の実施を計画している。同年度に、空港キャンパス北ウイングのハンガー棟、動⼒棟について、耐震診断を実施予定であり、上記同様、⽂部科学省私⽴学校施設整備費補助⾦への申請を計画している。
今後も引き続き、旧耐震基準の校舎等において、上記耐震化完了計画をベースに、状況により耐震⼯事の順序等を考慮しながら、耐震化率 100%達成を⽬指す。

■放電ランプ設備改修整備工事
⽔銀灯をはじめとした各種放電ランプは、令和 2 年にメーカーの製造が終了しており、今後のランプ・器具交換については、在庫が枯渇次第、対処不可となることから、灯具の LED化を計画する。本学における放電ランプは、主に街路灯、体育会館、校舎の吹き抜け⾼天井箇所等に多数採⽤されており、単年度で⼀括して交換できる予算規模ではないことから、中期的な年次計画の下に整備を⾏う予定である。LED 化により、省エネ、CO2 削減にも資することを⽬的とする。令和 5 年度においては、空港キャンパス北及び南ウイングに於ける⽔銀灯の LED 化改修⼯事を実施。本⼯事は、⽂部科学省私⽴学校施設整備費補助⾦エコキャンパス推進事業への申請を実施したが、不採択となり、⾃⼰資⾦にて整備を実施したが、令和 6 年度においても引き続き池⽥キャンパスの LED 化改修⼯事を計画しており、上記補助⾦申請を実施計画している。

■P 号館エアコン及び全般換気設備整備工事
薬学部研究棟（P 号館）は竣⼯後 19 年が経過しており、各室に整備されたエアコン及び全般換気設備の⽼朽化が進⾏している。近年、エアコン、全般換気設備について、故障が頻発しており、統⼀的整備を計画している。全般換気設備においては、前年度よりフロア単位で整備を開始し（前年度は 4 階全箇所整備を実施）、令和 6 年度においては、3 階全箇所を実施予3定である。
P 号館のエアコンについては、竣⼯以来、統⼀的な改修⼯事は実施しておらず、故障に対して、事後保全にて対応しているが、部品枯渇の問題に直⾯しており、令和 6 年度に於いて、全箇所の更新を計画している。P 号館のエアコンについては、ガスヒートポンプエアコン（GHP）を採⽤しており、更新に当たっては、⾃⼰設置、エネルギーサービスプロバイダ（ESP）契約にて⽐較検討した結果、総合的に判断し、ESP 契約による更新を選択予定である。コストをより抑制するため、機器導⼊に当たっての公的補助事業（Sii）への申請も併せて計画している。
引き続き、
令和 7 年度に⽣物科学研究棟及び DDS 研究所のエアコン更新を計画中である。

■I 号館屋上防水層改修工事
機械⼯学科棟（I 号館）は、平成元年竣⼯後、35 年経過しており、近年では、6 階（最上階）の製図室天窓周辺からの⾬漏りがしばしば発⽣している。
部分補修にて対応しているが、経年劣化の進⾏状態を勘案し、防⽔層の全⾯改修⼯を計画した。他学部校舎屋上防⽔層改修⼯事については、竣⼯年度、劣化状態等を加味し年次的な改修⼯事を計画する。

■H205 講義室什器備品リニューアル工事
H 号館（⽣物⽣命学部⽣物機能科学コース）は、竣⼯後 45 年を経過しており、竣⼯当初から設置された什器等の⽼朽化が進⾏している。学部共⽤施設の 205 講義室に於いては、床シート⽼朽化により、剥離箇所が拡⼤しているため、全⾯張替⼯事を計画。併せて現状の固定机（257 席）が⽼朽化しており、更新が必要。また、⾳響映像設備の⽼朽化により、授業、各種プレゼンの機会に不具合が⽣じているため、更新を計画している。

■空港キャンパス北ウイングハンガー棟内トイレ整備工事
空港キャンパス北イングハンガー棟内のトイレについては、竣⼯時にトイレ洋式化は実施されていたものの、⽼朽化が進⾏しており、使⽤に際しての不具合が多発している（内装の⽼朽化、排⽔の不具合、換気の不具合等）。これらについては、部分的な補修では対応できないため、令和 6 年度において、対象トイレのリニューアル⼯事を計画している。

■崇城大学会館屋上看板改修工事
崇城⼤学会館は、平成 25 年度において、東⽇本⼤震災にて被災したビルの復旧整備⼯事と併せてビルの屋上看板及び壁⾯看板を更新した。設置以降 11 年が計画しているが、劣化進⾏が著しく、看板掲⽰内容が判別し難い状況であるため、掲⽰内容も含めて更新を計画して4いる。

■賃貸マンションリノベーション工事
アプリーレ京町（旧：シャンテ錦-学⽣マンション-）は竣⼯から約 30 年経過しており、内装設備の⽼朽化が著しく、利便性良好な⽴地であるにも関わらず⼊居率が低迷していた。これらの状況から昨年 12 ⽉より段階的な改修⼯事に着⼿している。令和 6 年度は、内装設備の充実を図るリノベーション⼯事として、全 25 室の内、12 室を改修する。併せて安定経営を実現するため、外部業者の⼀括借上げシステムを導⼊する。

■DX の推進とネットワーク環境の整備
DX 推進の基盤となるネットワークインフラの整備を継続して実施する。有線ネットワー
クでは旧規格となったスイッチングハブやネットワークケーブル、無線ネットワークでは無線 LAN アクセスポイントを対象として更新および機能強化を実施する。事業の⼀部は⽂部科学省の補助事業を活⽤して実施する。並⾏して基幹ネットワークシステムのリプレースに関しても計画を策定し、実施時期を決定する。
令和 4 年度に導⼊したグループウェアは、教職員のポータルに位置づけられるよう引き続き利⽤範囲を広げ定着を進める。令和 5 年度導⼊の勤怠管理システムに関しては勤怠関連部署と協⼒し、教職員への⼀層の定着を進める。併せて令和 5 年度の継続取組として情報共有データベースの導⼊とペーパーレス会議システムの導⼊を進める。
部署間で共有するデータ・情報を⼀元管理するデータベースの構築をおこない、部署間の情報共有の円滑化を進める。
ペーパーレス会議システムは、学園・⼤学の主な会議体における利⽤を念頭に調査をおこない、システム導⼊を検討する。
情報システムの利⽤⽅法が多様化した近年ではゼロトラストといった考え⽅が⼀般的になっており、ハードウェアやソフトウェアのセキュリティ向上だけでなく、⼈に対するセキュリティ教育も重要になっている。令和 5 年度に引き続き、本学においても学⽣だけでなく教職員に対しても SD の⼀環として講習会や研修を実施する。

■教学基幹システムの運用開始
令和 4 年度から準備を進めてきた次期教学基幹システムの運⽤を令和 6 年 4 ⽉ 1 ⽇より開始する。当初は教務系の機能から運⽤を開始し、⼊試系の機能は令和 7 年度⼊試から運⽤を始める。システムの⼊替えにより、履修登録等の学⽣の各種⼿続、⼤学と学⽣の情報伝達やコミュニケーション、教職員間の情報・データ共有と活⽤に関して改善を図る。併せて、連携しているポートフォリオシステムに関しても現⾏ハードウェアの更新時期を迎えるためリ5

プレース計画を策定する。

（３）地域連携・産学官連携の促進■外部資金獲得のための支援
外部資⾦獲得に関する追加策の⼀つとして、令和 6 年度の科研費⼤型種⽬に申請し、不採択となった研究に対し、次年度申請までの繋ぎの研究費を補助する「科研費⼤型種⽬助成」や、若⼿研究者及び令和 6 年 4 ⽉に着任する研究者を対象とした研究費「若⼿重点研究助成」、それぞれ最⼤ 100 万円の助成を⾏い研究の推進を図る。その他の⽀援として、学内の科研費審査員経験者や外部委託による科研費申請書添削⽀援とともに、地域共創センタ
ー運営委員会及び研究活動⽀援プログラム（SRAP）と連携して科研費獲得に向けたセミナー等を開催し、科研費獲得者増を⽬指す。さらに、名誉教授として承認された退職者の科研費応募にかかる取り扱いの整備や研究時間を確保するため、科研費等の直接経費から教育に掛かる時間を他の教員や⾮常勤講師に委託することができる“バイアウト制度”の導⼊を検討する。
令和 6 年度⽬標：配分額 100,000 千円以上（基盤 B を 3 件以上）

■一般社団法人大学コンソーシアム熊本
⼤学コンソーシアム熊本では、設⽴から 12 年が経ち、⾼等教育を取り巻く環境や地域の状況が⼤きく変化していることから、⾼等教育および地域の活性化のために、⾼等教育機関の現状や課題を踏まえ、本コンソーシアムはその設⽴⽬的と照らして、その機能のより⼀層の強化を図ることを⽬的に、令和 6 年度に第 2 期中期計画を策定する。
この中期計画は、コンソーシアムが熊本においてどのような役割を果たすべきか進むべき⽅向性を確認するために策定されたものであり、今後 5 年間のコンソーシアムの活動の指針となるものである。本中期計画に基づき、令和 6 年度に本学が実施する事業の取組みと数値⽬標を以下の通りとする（令和 6 年 2 ⽉ 19 ⽇現在）。

事 業

具体的な取組項⽬①進学ガイダンスセミナー事業

1）⾼等教育機関の教育・研究の充実②学⽣交流推進事業③FD・SD

数値⽬標
・模擬授業数 3 講座以上
・学⽣、留学⽣、教職員の各種イベントへの参加 10 名以上
・各種研修会への参加 2 名以上④障がい学⽣⽀援

6・協議会や勉強会等への参加
1 名以上①インターンシップ・プログラ
2）⾼等教育機関とム連携事業

⾃治体、産業団体との②共同研究・受託研究に関する連携協議会の開催③産学官交流事業①地域課題解決のための企画事
業②熊本の魅⼒度 UP 事業

3）地域社会の教育・⽂③男⼥共同参画推進連携事業化の向上と発展、教育④公開講座（キャンパスパレ環境の向上ア）の開講⑤留学⽣誘致のための取組み⑥グルーバル⼈材育成（外国⼈留学⽣、⽇本⼈学⽣）のための取組み（確認中）・派遣学⽣を夏季 20 名以上・協議会への参加 1 名以上
・交流事業への参加 1 名以上
・企画事業への参加 1 名以上
・各種事業活動への参加 1 名以
上・事業の企画・実施への参加
1 名以上
・１講座以上の開設
・事業の企画・実施への参加
年3件
・学⽣、留学⽣の各種イベントへの参加 10 名以上（４）大学の適切な運営に関する取組み■崇城大学安全保障輸出管理の運用について経済産業省等が所管する「外国為替及び外国貿易法（外為法）」に基づき、令和 5 年 9 ⽉より施⾏された安全保障輸出管理規程に関する説明会を令和 6 年度も開催し、教職員の理解度向上を図る。また、これに係る電⼦申請システムを構築し、教員の事務負担の軽減およびペーパーレス化を⽬指す。

7