TMTに向けた開発ミニワークショップ（戦略基礎開発研究経費ミニワークショップ）（June 4, 2021)

TMT計画の全体状況（特に開発⾯を中⼼に）
⾅⽥知史

1TMTに向けた開発ミニワークショップ（戦略基礎開発研究経費ミニワークショップ）（June 4, 2021)

ハワイの状況

ハワイにおける合意形成に向けた取組み状況
1. TIOの取組み（ハワイ先住⺠との直接対話）• TIOと先住⺠反対派幹部との直接の対話を実施。新型コロナウイルスにより中断しているが、再開に向けた調整を続けている。
2. TIOの取組み（ハワイでの体制強化）• TIO本部のハワイへの段階的移転を評議員会で承認した。
TIOプロジェクトマネージャが2021年6⽉10⽇にハワイへ赴任する。国⽴天⽂台は地元との信頼関係構築を⽀援する。
Fengchuan Liu
TIOプロジェクト
3. ハワイ州等の取組み
マネージャ代⾏• ハワイ州議会が、今後のマウナケア管理について議論するワーキンググループ設⽴を2021年3⽉に決議し、5⽉に先住⺠グループのリーダー3名を含むメンバーが決定した。
2021年末に報告書を州議会に提出する予定。
• ハワイ⼤学は、既存観測所のうち2台(CSO、ホクケア)のScott Saiki
ハワイ州議会下院議⻑
撤去準備を進めており、2024年までに撤去する予定。
4. NSFの準備活動• 法律・公共政策の専⾨家2名と天⽂学者1名からなるハワイ担当チームが、多数のハワイ現地の関係者との⾮公式会合を実施した。
2

TMTに向けた開発ミニワークショップ（戦略基礎開発研究経費ミニワークショップ）（June 4, 2021)

⽶国NSFの参加

2020年5⽉ TMT、GMTは合同で、NSFに対しMREFC※の審査に向けたUSELTプログラム設計段階提案書を提出した。以下の⼆つが2021-2022年度に並⾏して進む。
1) NSFによるMREFCの審査: 基本設計審査(PDR)、最終設計審査 (FDR)
PDR・FDRでは、TMT全体の技術的成熟度だけでなく、スケジュール・予算・リスクを総合的に審査する。TIOはこの審査に向けて準備を進めており、国⽴天⽂台も協⼒している。
2) NSFによる連邦レベルでの環境影響調査及び国家歴史遺産保存法106条に関するプロセス• これらの結果を受けて、NSFはTMT計画参加についての公式決定を⾏う。
• 参加の公式決定に先⽴ち、NSFは予算案作成を連邦⾏政管理予算局(OMB)他と進める。公式決定後、US-ELTプログラムは予算案に組み⼊れられる。
• 連邦議会での審議により予算が承認されれば、⽶国連邦政府資⾦が投⼊される。2024年初頭からの予算投⼊を想定している。
※ MREFC: Major Research Equipment and Facilities Construction

3

TMTに向けた開発ミニワークショップ（戦略基礎開発研究経費ミニワークショップ）（June 4, 2021)

NSF審査に向けた運⽤計画の作成・改訂• 運⽤の重要な個所をUS-ELT Program が担当し開発する計画を策定中
運⽤に関して各パートナーが担当する箇所のシステム・ソフトウェアの開発をUS-ELTPが担当するというプランをNSFに提案する予定• プロポーザル募集・審査、スケジューリング、観測準備、データ解析、処理済
みデータのアーカイブ• TMTとGMTに共通なものを作成し、⽶国コミュニティをサポート• 他のパートナー（⽇本）もこれらのシステム・ソフトウェアを使ってよい• 国内検討状況• TMT科学諮問委員会のもとにワーキンググループ設置（2020.12.〜）• ⽶国との協議を開催(AURA/NOIRLab, TIO)
→TIO SACのもとに設置されたsubcommitteeが窓⼝に• TMT/すばる科学諮問委員会やすばるUMで状況報告• TMT科学運⽤に関するミニワークショップを⽇本時間6⽉23⽇(⾦) 9時より開催する予定。
• マイルストーン• 5⽉18-19⽇︓US-ELTP 運⽤内部レビュー（終了）• 6⽉2-3⽇︓TIO内部(Green Team)レビュー（終了）• 8⽉︓USELTPに関する内部レビュー• 秋︓USELTPに関するNSF Preliminary Design Review
4

TMTに向けた開発ミニワークショップ（戦略基礎開発研究経費ミニワークショップ）（June 4, 2021)

運⽤における役割分担とUS-ELT Program
パートナーが担当
スケジューリング

(US-ELTPが開発)
TIOが担当

審査

観測準備

プロポー
ザル提出

観測

データ解析
処理済みデータアーカイブ

データアーカイブ
5

TMTに向けた開発ミニワークショップ（戦略基礎開発研究経費ミニワークショップ）（June 4, 2021)

TMTプロジェクトの進捗

6

TMTに向けた開発ミニワークショップ（戦略基礎開発研究経費ミニワークショップ）（June 4, 2021)

TMT計画の成熟度
概念設計(11%)
基本設計(7%)

詳細設計(25%)

製造(21%)

製造前審査(36%)

TMT全システムの82% (コスト基準) が詳細(最終)設計、製造前審査、製造段階にある。

7

TMTに向けた開発ミニワークショップ（戦略基礎開発研究経費ミニワークショップ）（June 4, 2021)

望遠鏡本体• 2018年度より製造図⾯作成等、製造に向けた作業を開始した。
• 2020年3⽉、最初に製造に着⼿する必要がある3つの部位（Ａ⾼度軸
ジャーナル、Ｂ主鏡下部構造、Ｃ⽅位軸ピントルベアリング）について、1回⽬の製造前審査会が⾏なわれた合格した。
• その他の部位の製造前準備審査へ向けた活動が進⾏中。
• 本格的な製造がすぐ開始できるよう、技術的難易度の⾼い部分のリスク削減などの作業を継続中。
第1回製造前審査に合格（2020年）
⾼度軸部ＡＡ
ＢＣＡ
⽅位軸部

ナスミス構造部8TMTに向けた開発ミニワークショップ（戦略基礎開発研究経費ミニワークショップ）（June 4, 2021)

主鏡• 分割鏡材の製造・球⾯加⼯︓2019年度までに約60％が完了。
• ⾮球⾯研削・研磨・外形加⼯・⽀持機構搭載︓⽀持機構搭載済み鏡を必要な時期に⽶国に引き渡す必要がある。2019年度までに⽇本での研磨加⼯の約20%が完了）。
• 全体⼯程に遅れないための準備作業（外形加⼯時の鏡⾯保護⼿法の検討など）を継続中。

⽶国での仕上げ加⼯に供給

9TMTに向けた開発ミニワークショップ（戦略基礎開発研究経費ミニワークショップ）（June 4, 2021)

USAの状況
主鏡、補償光学装置• Coherent社での主鏡の研磨進⾏中。5⽉に2枚受⼊検査合格。
• 主鏡の最終検査システム（CGHフィゾー⼲渉計利⽤）が完成し、TIO実験室と倉庫に納品。
• IBFを担当するメーカーは2社まで選択。
• 可変形鏡(DM)はプロトタイプ試験が完了し、現在
CILAS社で製造中。
• 波⾯センサー⽤カメラは独⾃開発からSony CMOSに変更（E-ELTも同様）。
• 主鏡ハンドリング装置、レーザーガイド星システム、配線・配管等のシステム等の設計審査が進⾏中。
主鏡最終検査システム

可変形鏡研磨ハンドリング装置

10

TMTに向けた開発ミニワークショップ（戦略基礎開発研究経費ミニワークショップ）（June 4, 2021)

カナダの状況
ドーム• 製造前審査1をJan. 2020、審査2をFeb. 2020に合格。
• プロトタイプ試験を実施。スケジュール遅延に伴うコスト再⾒積中。

11

TMTに向けた開発ミニワークショップ（戦略基礎開発研究経費ミニワークショップ）（June 4, 2021)

カナダの状況
補償光学装置NFIRAOS• 詳細設計審査を2018年、製造前審査を2019年に合格。
• カナダNRCヘルツベルグ天体物理研究所内に、組⽴⽤施設完成。

12

TMTに向けた開発ミニワークショップ（戦略基礎開発研究経費ミニワークショップ）（June 4, 2021)

インドの状況
主鏡M1• 主鏡の研磨、外形加⼯に向けた製造前準備段階。専⽤建物も2020年12⽉に開所式。⽇本から鏡材18枚を既に輸送済み。

参照球⾯
CREST facility dedication ceremony
attended by India VP in Dec. 2020

CMM機器
外形加⼯試験

13

TMTに向けた開発ミニワークショップ（戦略基礎開発研究経費ミニワークショップ）（June 4, 2021)

インドの状況
主鏡⽀持機構SSA• L&T社による100台のSSAs製造契約（2021 Feb.）• 品質や製造スケジュールに課題はあるが、改善に取り組んでいる。バックアッププランもある（⽶国内で7台を試作製造済み）。

Lateral Guide Fixture
Welded Moving Frame Part

Tower Welding Fixture

Tower /Outer Triangle

14

TMTに向けた開発ミニワークショップ（戦略基礎開発研究経費ミニワークショップ）（June 4, 2021)

インドの状況
主鏡制御M1CS• 主鏡制御システム、アクチュエータ、センサーは詳細設計段階でプロトタイプによる試験を実施中。
• エレキおよびソフトウェアは基本設計段階でプロタイプを⽤いて試験中。
Sensor blocks & analog boards inenvironmental chamber

15

TMTに向けた開発ミニワークショップ（戦略基礎開発研究経費ミニワークショップ）（June 4, 2021)

中国の状況
主鏡M1

• LAMOSTの主鏡研磨技術を活かして、TMT主鏡の研磨に向けた製造前準備段階。
曲げ治具研磨装置
参照球⾯

16

TMTに向けた開発ミニワークショップ（戦略基礎開発研究経費ミニワークショップ）（June 4, 2021)

中国の状況
第三鏡M3

• 4分の1スケールのプロトタイプによる、オプトメカの基本設計審査に合格し現在最終設計段階。制御系は基本設計段階で2021年に審査予定。

FEM
Analysis
StaticModalResonance17

TMTに向けた開発ミニワークショップ（戦略基礎開発研究経費ミニワークショップ）（June 4, 2021)

中国の状況
CO2 Refrigeration System• 補償光学装置NFIRAOSを摂⽒­30度に冷却するシステムが完成し、カナダに輸送。

18

TMTに向けた開発ミニワークショップ（戦略基礎開発研究経費ミニワークショップ）（June 4, 2021)

まとめ

TIOのハワイでの取組みの強化、NSFによるハワイ関係者との対話と環境影響調査プロセスの準備、ハワイ先住⺠によるTMT⽀援グループの地道な活動など、ハワイでの状況打開に向けた取組みが⾏われている。2021年には、DecadalSurveyの結果公表を期に、マウナケアでの建設に向けた⼀層の進捗を得るため引き続き取り組む。
TIOは、NSFへの予算要求に必要なプロセスとして、今秋に開催予定のPDRに向けた準備を進めている。
TIOおよび参加機関における活動も抑制している状況である
が、TMTの全体計画の⼯程上必須の作業は各国で進めている。国⽴天⽂台でも、⽇本の担当部分がTMT全体計画の遅延を引き起こさないために、製造再開後の円滑のために必須の準備作業や設計・開発作業を進めている。
19

TMTに向けた開発ミニワークショップ（戦略基礎開発研究経費ミニワークショップ）（June 4, 2021)

Mahalo !

20