公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第７条第３項による公表（契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表）（令和4年度下半期）

No

事業名事業
場所

令和3年度 道路メンテ 阿久根
1 ナンス事業 田島橋修 市折口
地内
繕工事

令和4年度 道路メンテ 阿久根
2 ナンス事業 本町水路2 市本町号橋修繕工事
地内

令和3年度 道路メンテ 阿久根
3 ナンス事業 大曲橋修 市波留
繕工事地内

令和4年度 道路維持修 阿久根
4 繕事業 阿久根出水線 市山下
道路舗装工事(2工区) 地内

令和4年度 交通安全施 市内一5設設置工事円

阿久根
令和4年度 道路維持修
市山下・6 繕事業 高之口山下線
西目地
外2線 道路舗装工事
内事業
種別

事業期間
上段（変更前）下段（変更後）

契約金額
上段（変更前）下段（変更後）

令和4年7月11日 〜 令和4年12月2日

11,550,000円

本町水路2号橋 L=2.1m プレキャスト床版工 1式 支
承工 1式 地覆工 1式 高欄工 1式 橋面防水工 1式
舗装工 1式 雑工 1式

令和4年7月11日 〜 令和4年11月2日

6,182,000円

本町水路2号橋 L=2.1m プレキャスト床版工 1式 支
承工 1式 地覆工 1式 高欄工 1式 橋面防水工 1式
舗装工 1式 雑工 1式

令和4年7月11日 〜 令和4年12月2日

着工前測量の結果により、胸壁コンクリート工・橋面工・舗装工・撤去復旧工の数量を変更し、併せて工6,424,000円 期の変更を行った。

大曲橋 L=57.7m 断面修復工 1式 ひび割れ注入工
1式 舗装修繕工 1式 伸縮目地取替工 1式 仮設工
1式

令和4年9月6日

21,450,000円

事業概要
上段（変更前）下段（変更後）
田島橋 橋長 L=30.0m 橋梁伸縮継手取替工
L=12.0m

土木
田島橋 橋長 L=30.0m 橋梁伸縮継手取替工
L=12.0m

土木

土木

変更理由

A1橋台部及びA2橋台部の伸縮装置と既設舗装との取付部において、段差が生じることから、段差修正工
12,395,000円 を追加した。

〜 令和5年2月28日

着工前測量の結果、当初設計数量に差異が生じたことから、ひび割れ注入工・断面修復工・舗装修繕工
23,769,000円 等の数量を変更した。

阿久根出水線 L=149.2m 舗装工 1式 安全施設工 1
令和4年10月28日 〜 令和5年3月17日
式 仮設工 1式施工区間内横断側溝において、段4,840,000円 差による振動・騒音の苦情が寄せられ、現場調査の結果、交通量の増加に伴い段差が生じていることが確4,997,000円 認できたため、段差修正工を追加し振動等の解消を図った。

大曲橋 L=57.7m 断面修復工 1式 ひび割れ注入工
1式 舗装修繕工 1式 伸縮目地取替工 1式 仮設工
1式

ほ装
阿久根出水線 L=149.2m 舗装工 1式 安全施設工 1式 仮設工 1式 段差修正工 1式
市道11路線 防護柵工 L=178m 区画線工 L=740m
仮設工 1式令和4年12月5日 〜

市道11路線 防護柵工 L=187m 区画線工 L=760m
仮設工 1式令和4年12月5日 〜 令和5年3月24日

令和5年3月3日

土木

高之口山下線 L=160.0m 飛松落線 L=38.0m 大川島
令和4年11月28日 〜 令和5年3月24日
線 L=67.0m
ほ装高之口山下線 L=170.0m 飛松落線 L=38.0m 大川島線 L=67.0m

5,296,182円

交通危険個所にガードレール・区画線を追加設置し、車両等の通行の安全を図り、併せて工期を２１日
6,000,000円 間延期した。
着工前測量の結果、当初計画のと4,620,000円 おり施工すると車両の通行により舗装境界部分でわだち掘れが発生し、通行に支障がでる恐れがあることか4,839,000円 ら、舗装をカーブの終点まで延長（10ｍ）し利用者の安全を図った。

7

令和4年度 道路台帳作 市内一成業務委託円

令和4年度 道路メンテ 阿久根
8 ナンス事業 住吉橋修 市波留繕詳細設計業務委託 地内

令和３年度 災害関連
阿久根
地域防災がけ崩れ対9
市脇本策事業 八郷地区 が地内
け崩れ対策工事

測量設
計

経年変化路線 L=0.5㎞ 改良路線 L=0.2㎞ 新規路
線 L=0.1㎞ データ変換 N=6枚

令和4年8月15日 〜 令和4年12月22日

経年変化路線 L=0.5㎞ 改良路線 L=0.2㎞ 新規路
線 L=0.1㎞ データ変換 N=8枚

令和4年8月15日 〜 令和5年1月11日

住吉橋 L=5.6m 設計業務 1式

令和4年8月24日 〜 令和4年11月11日

住吉橋 L=5.6m 設計業務 1式

令和4年8月24日 〜 令和4年12月15日

施工延長 Ｌ＝10ｍ
法枠工 A=95.7㎡、排水工 １式、仮設工 １式 雑工１式

令和4年8月12日 〜 令和5年1月23日

詳細設計

土木

令和4年8月15日 〜

施工延長 Ｌ＝160ｍ
土工 １式、擁壁工 42ｍ、排水工 104ｍ、舗装工
A=746.0㎡、雑工 １式

令和4年8月15日 〜 令和5年3月31日

令和5年3月7日

土木

令和４年度 防災安全交付金事業（統合補阿久根
11 助）高之口港（西目）防 市西目
波堤（北）改良測量設 地内
計業務委託

防波堤（北）Ｌ＝50ｍ
現地調査 A=987㎡、肉厚測定 10箇所、下部工補強 令和4年6月28日 〜 令和4年11月14日
測量設 設計 １式、電気防食設計 １式計
防波堤（北）Ｌ＝50ｍ
現地調査 A=1,297㎡、肉厚測定 44箇所、下部工補 令和4年6月28日 〜 令和5年1月10日
強設計 1.3式、電気防食設計 １式

測量設
中央線 L=0.18㎞
計
４級基準点測量 ３点、路線測量 0.18㎞、用地復元
測量0.16万㎡、用地境界確認 0.16万㎡ 歩道設計
0.18㎞

10,626,000円

10,777,000円

施工延長 Ｌ＝160ｍ
土工 １式、擁壁工 26ｍ、排水工 160ｍ、舗装工
A=646.0㎡、雑工 １式

中央線 L=0.16㎞
４級基準点測量 ２点、路線測量 0.16㎞、歩道設計
0.16㎞

当該橋梁は、主桁と床版は一体構造であるため、品質試験である鉄筋4,158,880円 探査及びコア採取・復旧について１箇所としていたが、塩害対策の要否判定や設計に際し、主桁と床版それぞれ必要になったことから、試験数量を追加した。また現地踏査の結果、防護柵の損傷がひどく支柱の取4,176,000円 替が必要になることから、地覆及び橋面の鉄筋探査を追加、併せて工期を３４日間延長した。

着工前測量の結果、法枠面積の変更を行った。

施工延長 Ｌ＝10ｍ
法枠工 A=97.4㎡，排水工 １式、仮設工 １式、雑工１式

令和４年度 社会資本
阿久根整備総合交付金事業
10市波留
市道不動下線（波留）地内
道路改良工事

令和４年度 交通安全対策補助（通学路緊急 阿久根12 対策）事業 市道中央 市鶴川線（鶴川内工区）測量 内地内
設計業務委託現地での踏査・調査の結果、当初設計していた延長や幅員において差異がみられる箇所があり、委託数量を更正、併せて工期を20日間延5,996,000円 期した。

4,771,580円

令和4年8月5日〜 令和4年11月2日

現地調査の結果、排水工の一部27,720,000円 において既設利用が可能であったことから再利用とした。また、事業進捗を図るため完成断面を17ｍ延伸27,094,000円 することとし、併せて工期の延長を行った。
9,654,128円

防波堤の現地調査数量について、概算数量を調査実績に基づき変更し、また、対策工法の比較案を増や10,521,000円 したことから工期の延長を行った。

3,594,030円

現地踏査の結果、歩道設置延長の変更を行った。また、道路と用地の境界が不明確であることから用地3,972,000円 測量を追加した。

令和４年度 社会資本
阿久根整備総合交付金事業
市鶴川
13
市道中央線（鶴川内）
内地内
測量設計業務委託

中央線 L=0.2㎞
４級基準点測量 ３点、路線測量 0.20㎞、用地測量
測量設 0.24万㎡、道路詳細設計 0.2㎞
計
中央線 L=0.2㎞
４級基準点測量 ３点、路線測量 0.20㎞、用地測量
0.96万㎡、道路詳細設計 0.2㎞

令和４年度 社会資本
阿久根
整備総合交付金事業
14
市鶴川
市道中央線（鶴川内）
内地内
測量設計業務委託

中央線 L=0.2㎞
４級基準点測量 ３点、路線測量 0.20㎞、用地測量
測量設 0.96万㎡、道路詳細設計 0.2㎞
計
中央線 L=0.2㎞
４級基準点測量 ３点、路線測量 0.20㎞、用地測量
0.96万㎡、道路詳細設計 0.2㎞、立竹木調査 １式

令和４年度 交通安全対策補助（通学路緊急 阿久根
15 対策）事業 市道大田 市赤瀬
赤瀬川線（赤瀬川工川地内区）測量設計業務委託

令和３年度社会資本整
阿久根
備総合交付金事業 市
16
市西目
道高之口佐潟線（西地内目）道路改良工事

阿久根
令和４年度 大丸都市
市赤瀬
17 下水路外１水路改修工
川・大丸事地内

令和４年度 番所丘公 阿久根
18 園スケートパーク新設 市西目工事
地内

大田赤瀬川線 L=0.30㎞
４級基準点測量 ５点、路線測量 0.30㎞、用地測量
測量設 0.35万㎡、歩道設計0.30㎞
計
大田赤瀬川線 L=0.25㎞
４級基準点測量 ５点、路線測量 0.30㎞、用地測量
0.35万㎡、道路詳細設計0.25㎞
施工延長 Ｌ＝104.4ｍ
土工 １式、地盤改良工 90本、ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 18.0ｍ、翼壁工 4基、下層路盤工 623㎡、ﾌﾞﾛｯｸ積工
228㎡、石積工 23.8㎡、ガードレール設置 71.7ｍ、排水工 １式、仮設工 １式 雑工 １式
土木
施工延長 Ｌ＝104.4ｍ
土工 １式、地盤改良工 107本、ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 22.6ｍ、下層路盤工 524㎡、ﾌﾞﾛｯｸ積工 164㎡、石積工
39.4㎡、ガードレール設置 15.5ｍ、排水工 １式、仮設工 １式 雑工 １式【大丸都市下水路】 L=8.1ｍ 大型蓋版設置
L=8.1m【赤瀬川都市下水路】 L=150.0m 張Co A=86.6m2
土木【大丸都市下水路】 L=8.1ｍ 大型蓋版設置
L=6.9m【赤瀬川都市下水路】 L=150.0m 張Co A=91.8m3
番所丘公園 スケートパーク新設 1式
表層工(Co) A=480.0m2 施設設置工 1式（5基）
土木
番所丘公園 スケートパーク新設 1式
表層工(Co) A=480.0m2 施設設置工 1式（5基）

令和4年8月15日 〜 令和4年12月22日

8,845,408円

令和4年8月15日 〜 令和5年2月20日

道路詳細設計の結果、対象となる用地に変更が生じたことから、用地測量の数量を変更し、工期の延長を10,447,000円 行った。

令和4年8月15日 〜 令和5年2月20日

10,447,000円

10,480,000円

令和4年8月15日 〜 令和4年12月22日

令和4年8月15日 〜 令和5年3月24日

令和4年3月11日 〜 令和5年3月20日

令和4年8月8日〜 令和4年12月5日

令和4年8月8日〜 令和5年1月31日

令和4年10月4日 〜 令和5年3月10日

道路詳細設計の結果、工事影響範囲に用材木が確認されたことから、立竹木調査を追加した。

当初計画では、現道へ歩道を設置7,931,682円 する計画であったが、家屋への影響を少なくするためセンターラインの見直しを行うこととし、歩道設計を道路10,996,000円 詳細設計に変更し、工期の延長を行った。
当初計画では、塩害対策仕様のﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄの削孔を行い翼壁を61,105,000円設置計画であったが、削孔を行うと塩害対策の効果が発揮されないことから、翼壁を廃止しブロック積護岸にて取付可能な箇所までボックスカルバートを延伸した。また、床掘の63,071,755円 結果地盤から海水の流入が多いことから潮待ち施工に変更した。
大型蓋版及び張コンクリートの数
4,796,000円 量を変更した。現地調査の結果、既設石積の劣化が確認され、近隣住民の安全性の確保を図る必要があ
5,000,000円 ることから，コンクリート打設の追加を行こなった。
22,770,000円

現地盤高と仕上がり高の高低差を擦り付けにより施工することとし、張りコンクリート（法面部）を張芝に変
22,970,000円 更するものである。

令和４年度 防災・安全交付金事業公園施設 阿久根
19 長寿命化対策支援事 市西目
業 番所丘公園ローラー 地内
スケート場改修工事

阿久根番所丘公園ゴーカート
20
市西目場前トイレ改修工事
地内

阿久根
番所丘公園オートキャ
市西目21
ンプ場炊事棟設置工事
地内

令和４年度阿久根市用
市内一22 途地域等変更業務委
円
託

市営寺山住宅メーター 阿久根
23 ボックス・ポンプ室扉取 市赤瀬替工事
川地内

社会資本整備総合交 阿久根
24 付金事業 春畑住宅外 市西目部改修工事（7工区）
地内

社会資本整備総合交
阿久根
付金事業 春畑住宅給
市西目25
排水衛生設備改修工地内事（9工区）

土木

管

番所丘公園 ローラースケート場改修
側壁塗装工 A=161.5m2 床面改修工 A=392.0m2
手すり改修工 L=80.6m

15,950,000円

令和4年11月1日 〜 令和5年3月17日

5,390,000円

番所丘公園 ローラースケート場改修
側壁塗装工 A=161.5m2 床面改修工 A=392.0m2
手すり改修工 L=80.6m
トイレ改修 一式 屋外スロープ設置
男子トイレ 和便器２基→洋便器２基
女子トイレ 和便器２基，洋便器１基→洋便器３基
トイレ改修 一式 屋外スロープ設置
男子トイレ 和便器２基→洋便器２基
女子トイレ 和便器２基，洋便器１基→洋便器３基
番所丘公園 炊事棟設置工事 一式
延床面積 9.78㎡

5,582,000円

設計時唐草を省いて設計していたが，意匠性及び雨がかり等による木材の腐朽等を未然に防止するた
4,273,000円 め，一式追加を行った。

用途地域等変更業務
用途地域等申請図書（案）作成 １式

令和4年5月17日 〜 令和5年2月10日

6,358,000円

用途地域等変更業務
用途地域等申請図書（案）作成 １式

令和4年5月17日 〜 令和5年3月20日

対象路線の交通量調査を行い，将来交通量を推計することで当該対象路線の方向性（存続，変更又は7,671,000円 廃止）を検討の追加を行った。

メーターボックス扉取替４か所
ポンプ室扉取替１か所、アスベスト処理１式

令和4年8月8日

4,180,000円

番所丘公園 炊事棟設置工事 一式
延床面積 9.78㎡

建築

設計時と比較し、既存埋設管の配管が異なっていたため、既存にあわせ配管の新設を行った。

令和4年12月26日 〜 令和5年3月10日

建築計画書作成

設計時と比較し、既設舗装版の厚みが厚かったため変更行い、それに伴う路盤の計画高を嵩上げする必要があることから、路盤材による補16,197,000円 足を行った。

令和4年10月4日 〜 令和5年3月10日〜 令和4年10月21日

メーターボックス扉取替４か所
ポンプ室扉取替１か所、アスベスト処理１式
電気メーター移設１式爆裂部補修2.1㎡、ひび割れ補修47.0ｍ
浮き部補修77穴

4,015,000円

4,238,000円

令和4年8月12日 〜 令和4年12月9日

15,180,000円

建築
爆裂部補修3.0㎡、ひび割れ補修126ｍ
浮き部補修706穴

16,814,000円

塩ビライニング鋼管20A 0ｍ
耐衝撃性ポリ塩ビ管20A 0ｍ

令和4年8月16日 〜 令和4年11月28日

塩ビライニング鋼管20A 8ｍ
耐衝撃性ポリ塩ビ管20A 2ｍ

令和4年8月16日 〜 令和4年12月16日

管11,638,000円

メーターボックス内の給湯器と電気メーターとの干渉を避けるために、移設工事を追加した。

足場設置後の外壁施工数量調査の結果により、外壁改修の数量の変更等を行った。

65号室において、既存の給水管に劣化が見られたので全配管取替等を追加し、また、衛生器具の納期遅11,748,000円 れにより工期を延長した。

社会資本整備総合交
阿久根付金事業 ふれあい住市塩浜
26
宅外部改修工事（３工町地内区）

市営住宅解体工事（塚 阿久根
27 元2号，猿の出9・17・20 市赤瀬号）
川地内

市営住宅解体工事（塚 阿久根
28 元2号，猿の出9・17・20 市赤瀬川地内号）

爆裂補修1.4㎡、ひび割れ補修88.0ｍ、浮き部補修
71穴

令和4年10月11日 〜

爆裂補修1.7㎡、ひび割れ補修266ｍ、浮き部補修
557穴

令和4年10月11日 〜 令和5年3月20日

令和5年3月9日

建築41,415,000円

足場設置後の外壁施工数量調査の結果により、外壁改修の数量の変更等を行い、それに伴い工期を延43,543,000円 長した。

アスベスト除去 １式（追加）

令和4年10月31日 〜 令和5年2月10日

工事でアスベスト含有調査を行ったところ、建材の一部に石綿が含有していたため、アスベスト除去を追加し、また除去工事に日数が掛かる4,282,000円 ため工期を延長した。

廃棄物運搬・処分 １式

令和4年10月31日 〜 令和5年2月10日

4,282,000円

令和4年10月31日 〜 令和5年1月13日
土木

4,125,000円

土木
廃棄物運搬・処分 １式（数量変更）

社会資本整備総合交 阿久根
29 付金事業 春畑住宅浄 市西目化槽設置工事(2期)
地内管

令和４年度 市道栄町 阿久根
30 ４号線外１線 配水管 市栄町
布設替工事
地内

水道施設

令和４年度 市道上原 阿久根
31 桐野線 配水管布設替 市脇本工事（１工区）地内

水道施設

令和４年度 市道上原 阿久根
32 桐野線 配水管布設替 市脇本工事（２工区）
地内

水道施設

4,338,000円

廃棄物の数量が当初設計と差異があったため、出来高に応じ廃棄物の数量を変更した。

掘削 153m3

令和4年11月7日 〜 令和5年3月31日

23,540,000円

掘削 203m3、鋼矢板工事 １式（追加）

令和4年11月7日 〜 令和5年7月28日

30,684,000円

配水管布設工 L=173.0ｍ、給水切替工 N=12箇所

令和4年7月12日 〜 令和4年11月8日

9,845,000円

着工前測量の結果と支障管（都市ガス）を避けながらの布設による曲管継手の数量及び延長の変更を10,140,000円 行った。

令和4年7月12日 〜 令和4年11月8日

7,408,500円

配水管布設工 L=166.0ｍ、給水切替工 N=11箇所

配水管布設工 L=125.0ｍ、給水切替工 N=９箇所

配水管布設工 L=125.0ｍ、給水切替工 N=９箇所

配水管布設工 L=125.0ｍ、給水切替工 N=４箇所

配水管布設工 L=127.0ｍ、給水切替工 N=４箇所

7,991,000円

令和4年7月12日 〜 令和4年11月8日

7,535,000円

7,643,000円

土工事検討結果により、鋼矢板の追加等の変更を行い、それに伴い工期を延長した。

既設配水管と新設配水管との接続の取り合いによる曲管継手の数量の変更を行った。

既設配水管と新設配水管との接続の取り合いによる延長の変更を行った。

令和４年度 桜ヶ丘配33
水池外構整備工事

阿久根
市赤瀬川地内令和４年度 尻無第２34 浄水場管理橋架替工
事

阿久根市大川地内

土木

令和４年度 市道瀬之 阿久根
35 浦下線 配水管布設替 市脇本地内
工事

水道施
設

寺島宗則記念館外構
36
工事

道の駅阿久根観光物
37
産館改修工事

阿久根
市 本
地内

阿久根
市大川
地内

令和４年度防災・安全交付金事業公園施設
長寿命化計画策定調 阿久根
38 査 阿久根総合運動公 市赤瀬園総合体育館外長寿 川地内
命化計画策定業務委託

農地耕作条件改善事 阿久根
39 業脇本中央地区４−１ 市脇本工区
地内

土木

場内舗装復旧(As) A=2458m2(Co)A=81m2、場内侵入防止 1.0式、附帯設備 1.0式、場内外灯設置設備
1.0式

令和4年7月12日 〜 令和5年1月27日

場内舗装復旧（Aｓ）A=2130ｍ2（Co）A=149ｍ2、場内侵入防止 1.0式、附帯設備 1.0式、場内外灯設置設 令和4年7月12日 〜 令和5年2月10日
備 1.0式25,850,000円

盛土部分の自然沈下に追従し舗装が破損することが懸念されたため、舗装の数量を変更し、工期の延26,720,000円 長を行った。

旧橋撤去工 1.0式、工場製作工 1.0式、上部工 1.0式、附帯工 1.0式

令和4年11月18日 〜 令和5年3月10日

旧橋撤去工 1.0式、工場製作工 1.0式、上部工 1.0式、附帯工 1.0式、仮設工 1.0式

令和4年11月18日 〜 令和5年3月20日

交通規制による施工を想定していたが、地元住民の往来の確保のため、仮設工を追加し、工期の延長を12,571,000円 行った。

配水管布設工 L=275.0ｍ、給水切替工 N=５箇所

令和4年12月27日 〜

8,250,000円

令和5年3月6日

配水管布設工 L=276.5ｍ、給水切替工 N=５箇所
土工、外構舗装工、排水構造物工、舗装工、雑工
1.0式

11,495,000円

8,457,000円

令和4年9月9日〜 令和5年3月17日

9,680,000円

造園
土工、外構舗装工、排水構造物工、舗装工、雑工
1.0式
枠組本足場332㎡、屋根補修36.2㎡、外壁塗装184㎡

9,776,000円

令和4年9月9日〜 令和4年12月7日

6,941,000円

建築
枠組本足場215㎡、屋根補修357㎡、外壁塗装168㎡

6,122,000円

・計画準備、・資料収集及びデータ整理、・対象施設の状況調査、健全度調査及び評価、長寿命化計画 令和4年7月12日 〜 令和5年2月10日
詳細設 策定、報告書作成、打合せ協議
計・計画準備、・資料収集及びデータ整理、・対象施設の状況調査、健全度調査及び評価、長寿命化計画
策定、報告書作成、打合せ協議、改修計画

令和4年7月12日 〜

令和5年3月3日

暗渠排水工（吸水渠3,775m 集水渠185ｍ）
水路工 24ｍ

令和4年10月20日 〜 令和5年3月24日

暗渠排水工（吸水渠3,799m 集水渠189ｍ）
水路工 24ｍ

令和4年10月20日 〜 令和5年4月28日

土木

横断工の下越布設が発生したため、曲管継手の数量の変更を行った。

現地測量の結果、当初設計と差異があったため、数量及び延長を変更するもの。

着工後の改修箇所調査の結果、当初設計と差異があったため、数量等の変更を行った。

長寿命化計画策定に当たり、健全10,758,000円 度調査を実施したところ、想定を上回る劣化や損傷が見られた。そこで、次年度以降実施する改修工事を見据えた改修計画を作成する必
11,924,000円 要が生じたため，その項目を追加した。
19,140,000円

着工前測量及び耕作者との現場協議の結果、延長の追加を行った。
また、鳥インフルエンザ防疫業務従19,260,000円 事に伴う工期の延長を行った。

農地耕作条件改善事 阿久根
40 業脇本中央地区４−２ 市脇本工区
地内

令和4年度市単独土地 阿久根
41 改良事業陳之原地区 市折口
ため池浚渫工事
地内

令和４年度かごしまの阿久根
農業未来創造支援事
42
市多田
業内田地区かんがい排地内
水施設整備工事

令和４年災市単独災害 阿久根
43 復旧事業茶円ヶ段地区 市山下
農地災害復旧工事
地内

44

阿久根
折多小学校トイレ改修
市折口工事
地内

暗渠排水工（吸水渠1,837m 集水渠239ｍ）
水路工 57ｍ

令和4年10月5日 〜 令和5年3月24日

着工前測量及び耕作者との現場協議の結果、延長の追加を行った。

土木
暗渠排水工（吸水渠1,886m 集水渠300ｍ）
水路工 57ｍ

11,640,000円

浚渫工 2,700
仮設工 １式 技術管理費 １式

令和4年10月11日 〜 令和5年2月22日

浚渫工 1,510
土質安定処理工 569
仮設工 １式 技術管理費 １式

令和4年10月11日 〜 令和5年3月24日

着工前測量による数量の変更。浚渫土の含水比過多のため、安定処理工追加及び降雨等による工期の9,955,000円 延期を行った。

配水管布設工 637ｍ
揚水施設工 １式

令和4年10月4日 〜

令和5年3月2日

11,110,000円

配水管布設工 486ｍ
揚水施設工 １式

令和4年10月4日 〜 令和5年3月24日

11,236,000円

畑 復旧延長L=4m
石積工（岩着基礎） A=7㎡

令和4年12月23日 〜 令和5年3月15日

364,100円

土木9,680,000円

管土木

資機材調達に時間を要するため、工期延期及び資機材高騰による数量減を行った。

工法変更及び数量変更を行った。
畑 復旧延長L=4m
石積工（直接基礎） A=9㎡
トイレ改修工事 1式
施工面積S＝11.1㎡

471,000円

令和4年8月8日〜 令和4年10月21日

令和5年2月1日〜 令和5年3月17日

管トイレ改修工事 1式
施工面積S＝13.3㎡
プール倉庫解体 施工面積S=26.5㎡
電気設備移設 1式 切り込み再生砕石埋戻し・均し阿久根
阿久根中学校プール倉
45
市波留
庫解体工事
地内

土木

阿久根中学校23号棟
46 長寿命化改修工事設
計業務委託

鉄筋コンクリート造２階建て一部木造２階建て 設計
面積 824.48㎡
令和4年9月26日 〜 令和5年2月22日
詳細設 アスベスト調査 ５箇所
計
鉄筋コンクリート造２階建て一部木造２階建て 設計
面積 824.48㎡
アスベスト調査 10箇所

阿久根
市波留
地内

11,088,000円

プール倉庫解体 施工面積S=26.5㎡
電気設備移設 1式 コンクリート仕上げ

当初、排水管の新設は女子トイレ4,950,000円 のみを予定していたが、男子トイレ小便器の既設配管がメイン配管より低く逆勾配となっていたことから、追5,261,000円 加で男子トイレの排水管を撤去・新設する必要が生じた。
726,000円

当初、解体部分の仕上げを切り込
み砕石で行うこととしてたが、生徒のけがの防止のためにコンクリート751,000円 敷設を行うこととした。

当初、アスベスト含有調査箇所を56,380,000円 箇所で計上していたが、受託業者が現地確認を行ったところ、他に5箇所アスベストが含有されている可能性6,543,000円 があると判明したことから、調査箇所の追加を行った。

阿久根小学校20号棟
47 長寿命化改修工事設
計業務委託

阿久根市栄町
地内

鉄筋コンクリート造３階建て 設計面積 1048.41㎡

令和4年11月7日 〜

令和5年3月6日

鉄筋コンクリート造３階建て 設計面積 1048.41㎡
アスベスト調査 3箇所

令和4年11月7日 〜 令和5年3月24日

詳細設
計

受託者が現地調査を行ったとこ
ろ、外部油性シーリング材、屋上給5,357,000円
水タンクゴムパッキン、階段下内壁EP塗材にもアスベストが含まれている可能性があることが判明した。そのため、調査箇所の追加及びアスベスト除去工事検討に係る図面の作成が必要となったことから、契約5,612,000円 金額及び契約期間の変更を行った。