首里城がつなぐ「過去」から「未来」へ･･･
首里城復興レポートVol.10（R５年度まとめ版）
目

次●首里城復元に向けた取組状況・・・・・・

2●県の首里城復興に向けた取組状況・・・・

18●首里城復興に係る寄附金の状況・・・・・

37●これまでの県 ・ 国の動向・・・・・・・

58
公式ホームページ沖縄県 土木建築部首里城復興課

公式X（旧Twitter）

首里城復元に向けた取組状況

2

首里城復元に向けた取組み

沖縄総合事務局○ 令和元年10月31日の火災以降、首里城正殿等の復元に向けて、破損瓦等の撤去や焼失した建物の解体等を進めるとともに、首里城正殿遺構等の一般公開を実施。

○ 一般公開をはじめとする「段階的公開」、正殿を皮切りとした「首里城復元」、それらの実施を通した「地域振興・観光振興への貢献」に取り組んでいる。

首里城復元に向けた「３本柱」
段階的公開

首里城復元

地域振興・観光振興への貢献

首里城復元に向けて進む
破損瓦等の撤去や躯体の解体、復元工事の様子を、
安全性を確保しながら一般公開を進める。

令和８年の首里城正殿の完成に向けて、関係機関と密に連携を図りながら、首里城復元に向けた技術検討委員会での検討を進める。

首里城の段階的公開、首里城復元に向けたボランティ
ア活動や公園イベントの開催を通して、沖縄の地域振
興・観光振興への貢献に努めていく。

素屋根見学エリア

令和元年度 第３回技術検討委員会

うるし塗り原料“ニービの粉”製作ボランティア

3

首里城ドローン写真 （令和元年１１月１日時点）
全焼

沖縄総合事務局

一部焼失

女官居室

黄金御殿・寄満

正殿

二階御殿

奥書院
書院・鎖之間

北殿

南殿・番所・近習詰所

奉神門（北側）令和元年１０月３１日未明に発生した火災により、９棟の建物が被災（全焼：７棟、一部焼失：２棟）。
4

首里城ドローン写真 （令和５年１１月１日時点）

沖縄総合事務局

5

正殿復元に向けた仮設施設の整備（CGイメージ）
2021年10月完成

2022年9月完成

沖縄総合事務局

2023年8月完成

木材倉庫

素屋根
素屋根 見学エリア

奉神門

原寸場
原寸場 見学エリア
北殿北側
見学通路
6

首里城正殿等の復元に向けた工程表

沖縄総合事務局

令和2年3月27日首里城正殿等の復元に向けた工程表

7令和５年度の復元工事

沖縄総合事務局

2023
令和5年度

○素屋根、見学棟（階段・EV）の整備○正殿基礎工事○木材加工、軸組建方工事

素屋根

見学棟

8

令和５年度の主な取り組み

沖縄総合事務局〇首里城正殿の軸組建方工事を前に、８月26日（土）に正殿の復元作業が間近で見られる「素屋根見学エリア」の公開を開始。
〇令和５年９月４日（月）から始まった「軸組建方工事」は、同年12月25日（月）の小屋組みの棟木設置を最後に完了。
〇こうした機会を捉え、９月９日（土）・10日（日）、一般来園者向けに普段は入れない素屋根内の見学や宮大工体験等の「特別公開イベント」を行い、約3,000人が参加。
【素屋根見学エリア】【軸組建方工事】【特別公開イベント】

お出迎え
２階入り口・右が木材倉庫

御庭（奉神門）

１階ガラス越しに工事の様子を見学する来園者

正殿の柱を吊る作業

間近で組みあがる正殿の柱（２階）

軸組建方工事完了

宮大工体験（やりかんな）

9

今後の工事スケジュール（予定）
2023

2024

令和5年度

令和6年度

○素屋根、見学棟（階段・EV）の整備○木材の造作工事、木彫刻の取り付け○正殿基礎工事○屋根瓦葺き開始○木材加工、軸組建方工事○塗装工事開始

沖縄総合事務局

10

今後の工事スケジュール（予定）

沖縄総合事務局

2023

2024

2025

令和5年度

令和6年度

令和7年度

○素屋根、見学棟（階段・EV）の整備○木材の造作工事、木彫刻の取り付け○外部彩色、内部彩色○素屋根・木材倉庫解体○正殿基礎工事○屋根瓦葺き開始○両廊下の整備開始○木材加工、軸組建方工事○塗装工事開始

11

今後の工事スケジュール（予定）

沖縄総合事務局

2023

2024

2025

2026

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

○素屋根、見学棟（階段・EV）の整備○木材の造作工事、木彫刻の取り付け○正殿基礎工事○外部彩色、内部彩色○外構工事○素屋根・木材倉庫解体○正殿・両廊下 完成○屋根瓦葺き開始○両廊下の整備開始○木材加工、軸組建方工事○塗装工事開始

12

首里城復興 ボランティア活動

沖縄総合事務局○火災により被災した赤瓦のうち、破損せずに残った瓦について、今後の北殿・南殿等の復元で再使用するため、「首里城赤瓦漆喰はがしボランティア」を実施。
○正殿の赤瓦の原料に使用するシャモット（破損瓦を粉末にしたもの）を製作するための粗割り作業「首里城正殿赤瓦シャモット製作ボランティア」を実施。
○正殿等の漆塗装の原料に使用するニービの粉（正殿の柱を支えていた礎石を粉末にしたもの）を製作する「首里城うるし塗り原料“ニービの粉”製作ボランティア」を実施。
【首里城赤瓦漆喰はがしボランティア】【首里城うるし塗り原料“ニービの粉”製作
・開催日程：１期目／Ｒ２年３／２３～４／４（コロナで中断）
ボランティア】
２期目／Ｒ２年１０／２４～１２／２５
・開催日程：１期目Ｒ５年１／１３～５／１４
３期目／Ｒ３年３／２０～４／１８
２期目Ｒ５年７／２１～９／１８
４期目／Ｒ３年１１／６～１１／１４・実
績：のべ約３万人参加、・実
績：のべ約４．３千人参加、約２．４万枚の瓦を処理
約８５０㎏を製作【首里城正殿赤瓦シャモット製作ボランティア】
・開催日程：Ｒ４年８／３～１１／３０・実績：のべ約１．２万人参加、
約８．６ｔのシャモットを製作【首里城うるし塗り原料“ニービの粉“製作ボランティア】【首里城赤瓦漆喰はがしボランティア】【首里城正殿赤瓦

シャモット製作ボランティア】

13

沖縄総合事務局

令和5年度首里城復興祭関連イベント
１．国王・王妃選出大会
日にち：令和5年9月24日（日）場所：沖縄県立博物館美術館 ３階講堂
首里城公園が掲げる「見せる復興」を盛り上げ、琉球王国の歴史と文化の魅力を伝えていく役割を担う
国王・王妃の選出大会を、４年ぶりに実施。 国王は２１名、王妃２９名の応募の中から、国王役に渡嘉敷
大雅（とかしき たいが）さん、王妃役にスピーナ瑛莉香（すぴーなえりか）さんが選ばれました。

２．首里城復興祭

国王役：渡嘉敷大我（右）王妃役：スピーナ瑛莉香（左）

日にち：令和5年11月3日（金・祝）～11月5日（日） 3日間開催
場所：首里城公園及び公園周辺、国際通り

実施プログラム：①琉球王朝祭り首里 古式行列 ②国王・王妃出御 ③琉球王朝絵巻行列 ④首里城復興 特別見学ツアー⑤琉球芸能公演 ⑥首里城復興祈念ステージ ⑦首里城正殿ぬりえ体験 ⑧ペーパークラフト作り体験
入園者数：23,047人（3日間合計）
４年ぶりに琉球王朝絵巻行列を那覇市国際通りで開催し、総勢400人が一大絵巻を再現した。絵巻行列には従来の古典芸能の他に、現代版組踊などの新たな要素を取り入れ、過去から現在、そして未来へ受け継がれる琉球芸能を披露した。
首里振興会と連携し開催した「琉球王朝祭り首里 古式行列」は６年ぶりに通常開催となり、首里城公園から龍潭通り～首里中学校まで練り歩いた。
首里城公園では昨年も好評だった「首里城復興特別見学ツアー」を開催し、素屋根が完成し建て方工事が始まっている正殿工事を間近で見学した。

琉球王朝絵巻行列

国王王妃出御琉球芸能公演首里城復興特別見学ツアー

14沖縄総合事務局

首里城正殿復元工事端材の活用
１．端材の無料配布

首里城復興を応援する方々から端材活用の要望が多く寄せられ、首里城公園では令和５年１１月２５日より、首里城正殿復元工事で発生した端材の無料配布を開始した。キューブ型、名札型、コースター型の３種を１日限定300個として素屋根付近で配布。希望者が列をなすほど大好評だった。

端材配布コーナー

配布した３種類の端材

木材加工の様子

２．イベントでの活用（端材ストラップを作ろう）
日々発生する首里城正殿復元工事の端材を効果的に活用すべく、首里城公園お正月イベント「新春の宴」にて「正殿復元工事の端材でストラップを作ろう」を実施。名札型の端材に、好きな色の紐と好きな柄の紙やすりを選んでオリジナルの端材ストラップを作ることができることができ、１日分が数時間で無くなるほど大好評だった。

選べる絵柄

端材ストラップ（完成品）

裏が紙やすりとなっていて削って香りを出すことができる

15

沖縄総合事務局

首里城復興の情報発信１
SNSを活用した広報活動

首里城公園公式Facebook、Instagram、X（旧Twitter）、YouTubeの４つを運用し、復興の状況や公園イベントをSNSで情報発信している。

Twitter
Facebook

X（旧Twitter）

Instagram

YouTube16

首里城復興の情報発信２

沖縄総合事務局

１．県外プロモーション（１）姫路お城まつり
令和５年１１月１１日（土）～１２日（日）に兵庫県姫路市で姫路城で開催された「第73回姫路お城まつり」に参加（那覇市観光協会連携事業）。
首里城公園の復興を応援しているお声が多く、姫路城は「平成の大修理」を2009～2015年に行われたことから、首里城公園の「見せる復興」に共感いただいた。

（２）お城EXPO2023
令和５年１２月１６日（土）～１７日（日）に神奈川県パシフィコ横浜ノースで開催された「お城EXPO2023」に出展し、首里城の歴史概要や復興の様子を紹介し、VRを活用して復元される正殿のリアル体験を行った。

17

県の首里城復興に向けた取組状況

18

全体概要：首里城復興基本計画（Ｒ３．３）の基本施策
基本施策

施策展開

主な担当部局

正殿等の早期復元と復元過程の公開⑴伝統技術を活用した施設整備⑵木材、瓦等の調達に向けた取組⑶復元過程の公開による観光資源としての活用

土木建築部

火災の原因究明
及び防火設備・施設管理体制の強化⑴再発防止に向けた防火設備等の強化⑵安全性の高い施設管理体制の構築

土木建築部

3.

首里城公園のさらなる魅力の向上⑴国営・県営区域の一体的利用⑵多様で柔軟な施設の活用

土木建築部

4.

文化財等の保全、復元、収集⑴首里城跡の適正な保全と価値の周知⑵文化財等の復元、修復及び収集

文化観光スポーツ部
教育庁

5.

伝統技術の活用と継承⑴伝統的な建築技術の活用と継承⑵美術工芸における伝統技術の継承

商工労働部
土木建築部 ※1
文化観光スポーツ部
教育庁

6.

「新・首里杜構想」
による歴史まちづ
くりの推進⑴歴史を体現できる風格ある都市空間の創出⑵首里城公園及び周辺地域の段階的整備⑶交通環境の整備

土木建築部

7.

歴史の継承と資産としての活用⑴多様で魅力ある観光資源の活用⑵平和を希求する「沖縄のこころ」の発信⑶次世代を担う子どもたちへの継承

子ども生活福祉部
文化観光スポーツ部
商工労働部
教育庁

8.

琉球文化のルネサンス⑴多様性・独自性を持つ琉球文化の再認識⑵琉球文化の復興と新たな文化の創出⑶国内外へ向けた琉球文化の発信

文化観光スポーツ部
商工労働部
教育庁

1.

2.

※1首里城未来基金を活用した人材育成をR5から開始

19

首里城復元・復興に向けたスケジュール（県）Ｒ１年度（首里城焼失）

Ｒ２年度

Ｒ３年度

Ｒ４年度

Ｒ５年度

・・・

首里城復興基本計画（Ｒ２年度策定、対象期間 Ｒ２～Ｒ１３年度末まで）

火災再発防止検討

首里城公園管理体制構築検討（首里城火災に係る再発防止検討委員会運営 等）（首里城公園管理体制構築検討委員会運営、首里城公園管理体制構築計画策定 等）

新首里杜構想に基づく首里城周辺の歴史まちづくり等推進（首里城復興基本計画内に新首里杜構想を策定、首里杜地区整備基本計画策定、首里杜まちづくり推進協議会運営 等）

中城御殿跡地整備検討（中城御殿跡地整備検討委員会、中城御殿整備基本計画改定 等）

首里城復興基金への寄附金受入（焼失施設等の復元）

首里城未来基金※への寄附金受入（人材育成、周辺施設整備）※正式名称／首里城歴史文化継承基金

寄附金を活用した城郭内施設等の復元（首里城復興基金事業）（木材・赤瓦の調達、扁額・制作物の復元、復元に係る各種委員会運営 等）

寄附金を活用した人材育成の推進（首里城歴史文化継承基金事業）

見せる復興の推進（復興イベント、情報発信、破損瓦利活用等）（ナイツタイムコンテンツ・ものづくり体験・地域交流に係るイベント実施、復興サイト・ＳＮＳ運営、 破損瓦利活用した取組の推進等）

20

首里城公園の管理体制構築「公園管理センターの増築・改修」
令和４年度に策定した基本設計方針を踏まえ、首里城公園管理センター及び首里杜館の増築・改修の実施設計を行った。また、防災設備等の基本設計業務と密に連携し、業務を行った。
年度
取組

令和3年度
(2021)

令和4年度(2022)

令和5年度(2023)

令和6年度(2024)

令和7年度(2025)

令和8年度(2026)

防火設備等の詳細検討を反映

管理センター
及び首里杜館の増築・改修

防災設備等
の整備
火災受信機
監視モニター
放送設備
自家発電設備

整備方針

基本設計

実施設計

管理センターの基本設計(景観検討を含む)

管理センター及び首里杜館の実施設計(建築審査会等を含む)

正殿単体完成時に向けた防火設備等の課題の抽出

防災センター機能の向上の考え方

詳細検討

工事

増築・改修工事

国営公園との連携構築に伴う設備等の整備
管理センター及び首里杜館の増築等工事 (城郭内の情報を奉神門以外への共有)(国営公園との連携構築に伴う設備等を除く)

初動対応の詳細検討を反映

基本設計

実施設計

工事

防災設備等の詳細検討 防災設備等の基本設計等 防災設備等の実施設計等 火災受信機、監視モニター、
放送設備、自家発電設備等の整備※国と県の役割分担等を含む
全体基本計画を反映
復元基本方針 ※国の検討
全体基本計画

増築棟 新築①防災センター機能の強化に係る詳細検討（防火設備等基本設計との連携）

既存棟 改修②各種関係法令に基づく手続き（建築基準法、文化財保護法など）③敷地計画・景観の検討（沖縄県景観評価委員会）
景観アドバイス会議①令和５年11月13日
景観アドバイス会議②令和６年１月12日
景観評価委員会
令和６年２月14日

首里城公園管理センター 配置図（案）21

首里城公園の管理体制構築「公園管理センターの増築・改修」実施設計概要【概要】
既存棟の配置計画
・首里城公園管理センター内に防災拠点スペースを設け、城郭内外の情報の収集と発信に対応できる防火設備等を集約した配置とする。

＜参考＞BIMソフトを用いた3Dパース

増築棟の配置計画
・必要諸室面積を確保しつつ、周辺景観を考慮して県道50号線側からできる限りセットバックした配置とする。
・駐車・駐輪スペースを最小限に抑えて、既存植栽帯を活かし、現在の緑の景観を保持するように計画する。
建築計画
・増築部分は、地下１階・地上２階建てとする。
・既存棟と屋根葺き方や屋根勾配を統一する。

管理センター西側（県道50号線側）

立面計画と施設の色彩の計画
・既存管理棟と渡り廊下でつなぐ増築部分であることから、施設全体
として外観の一体感を持たせるため、既存管理棟と同様の仕上材とし、腰壁(厚30杉板張り)や巾木(琉球石灰岩)の高さを既存施設と揃える計画とする。
管理センター北東側(出入口)22中城御殿跡地整備の概要
中城御殿イメージパース【施設概要】
王国末期から戦前に至る王家ゆかりの屋敷で竣工間取図などの復元（再現）を可能とする根拠資料が存在する。
【事業実施場所】
旧県立博物館跡地（首里城公園（県営区域）内）【規模・総事業費】
敷地面積 ： 約11,330㎡
延べ床面積： 約3,870㎡（RC造3,030㎡、木造840㎡）【令和３年度整備基本計画改定の概要】
・首里城復興基本計画を踏まえ主に以下の項目を見直し①展示収蔵計画の拡充見直し（美術工芸品の保存管理）②施設全体の防災・防火対策の強化③公園全体の一体利用、魅力向上に資する利用の拡充【中城御殿整備スケジュール（案）】首里まちづくり研究会作成パース

中城御殿の家門（正門）那覇市歴史博物館

23

中城御殿上之御殿エリア（第一期工事 R5～）の整備方針
往時の立岩周辺の写真

遺構写真（上之御殿庭園遺構）

整備計画イメージパース

24龍潭周辺整備（松崎馬場跡）の整備方針
松崎馬場跡の整備方針⚫ 首里城正殿及び中城御殿の整備工程を踏まえ、
令和８年度までに松崎馬場の空間を整備する。
⚫ 宿道上の遺構の保全、公開、活用等の方針は中長期的な視野で検討するため、遺構の真上を避けた位置に園路を整備する。

【園路整備の方針】① 園路(宿道)は、令和8年度までの供用開始に向け暫定的なルートでの整備とする。
② 園路整備では、中城御殿と公園中心部を結ぶ来園者や管理車両等の通行機能を確保する。
③ 園路は、師範学校時代の石垣や芸大石積を迂回したルートとする。

松崎馬場植栽等計画図④ 園路整備にあたっては、宿道(松崎馬場)の歴史的風致景観や世持橋からの景観に留意する。
⑤ 園路幅員は、試掘調査で検出された宿道遺構の
舗装幅員の4.0ｍを基本とする。

松崎馬場のイメージ⑥ 園路沿いで転落の恐れのある箇所については、安全対策を講ずるものとする。

出典：NPO法人首里まちづくり研究会ホームページ⑦ 園路 沿い の芸大境 界側 には築 山 ・植栽 帯を設け、芸大駐車場からの雨水等を受ける側溝を設ける。

【広場整備の方針】① 利用者の休憩や歴史学習への活用を想定し、国学・首里聖廟石垣前と松崎(龍潭突出箇所)付
近、園路中間付近に広場を配置する。

② 周辺施設の景観や遺構に留意するとともに 、広場の機能を考慮した整備を行う。

『中山傳信録』の「重陽宴図」（1719年冊封）
琉球大学

25

首里杜地区整備基本計画（令和４年４月策定）の概要○目的
首里城復興基本計画の基本施策に位置付けられた「新・首里杜構想による
歴史まちづくりの推進」を目的とし、首里杜地区の目指す姿や具体的な施策などをとりまとめた計画である。
○計画期間
・計画期間は、令和4年度から令和13年度までの10年間とする。
・正殿完成予定の令和8年度までを前期５年、以降を後期５年とする。
○計画の特徴計画の各取り組みについては、具体的なロードマップを整理している。また、多様な主体が連携して効果的なまちづくりを行えるよう、テーマやエリアごとに関連する施策や事業をパッケージ化した点が特徴である。
○計画の推進体制
令和４年度に、有識者、行政関係、地域団体、関係事業者等で構成する「首里杜まちづくり推進協議会」を設置し、計画の進捗管理や改善を実施。令和５年度の協議会では、県、那覇市、地域団体の三者にて事務局を担い、龍潭周辺の全体利用のあり方や地区交通の検討に係るワークショップなどを行った。
○取り組みロードマップ（一部抜粋）
方針（１）古都首里を感じられる空間の創出中項目①古都首里を感じられる良好な景観形成の推進

小項目

景観に配慮した良質な公共空間の創出2026（令和8）年 首里城正殿完成予定

取り組み
No

継続
or
新規

事業

事業主体

前

期 （5年）

2022年度

2023年度

2024年度

令和４年度

令和５年度

令和６年度

4

継続 無電柱化推進事業 （県道49・50号線）

県（道路管理課）

調査(文化財)後2025年度

2026年度

令和7年度

令和8年度

設計

5

継続 公共事業における景観アセスメント

県（都市計画・モノレール課）

景観アセスメント対象事業の選定・実施③共創の景観まちづくりの推
地域人材の育成進11

継続 沖縄らしい風景づくりに係る人材育成

県（都市計画・モノレール課）

人材育成・シンポジウム等の計画・実施等①幅広い歴史文化資源の再評価と保存・活用15

新県(女性力・平和推進課)

有識者委員会における検討16

継続・
中城御殿跡地整備
新県（首里城復興課・都市公園課）

設計

17

継続 円覚寺三門復元工事

県（文化財課）

工事

18

継続・
龍潭周辺整備（松崎馬場、世持橋等）
新県（首里城復興課・都市公園課）

調査・設計

20-1

新

指定文化財周辺の環境整備（南城郭、継世門等の修復保全）

県（文化財課）

調査・設計・工事等（順次実施）

21-1

新

地域資源の調査及び修景等

県（首里城復興課）

取り組み方針の検討

22

継続・
渋滞ボトルネック対策
新県（道路街路課）

交通量調査、渋滞長調査、対策検討、対策実施（順次実施）、効果検証

23

新県（首里城復興課・都市公園課）

推進に向けた調査・計画の策定（２）歴史文化資源等の保 ②拠点資源及び周辺の保全・
歴史文化資源の保全・復元・整備
全・整備・活用
復元・整備③歴史文化資源の魅力向上・ 地域と協働による新たな文化資源の活用や新たな資源の創出
創出
主要渋滞箇所の対策

第32軍司令部壕保存・公開

首里杜館駐車場の大型バス予約制による平準化システムの開発

令和9～13年度
工事

工事

工事等（順次実施）

調査・設計

試行

整備等（順次実施）

26

運用

駐車場マネジメント
調査・検討

期 （5年）

2027～2031年度

試行

運用

首里杜まちづくり推進協議会（令和４年9月設立）の概要
令和５年度テーマ活動状況

令和５年度の活動概要①各主体が進める事業の内容確認／進捗確認②部会におけるテーマ別活動の推進③首里杜地区のまちづくりや協議会に関する情報発信

事務局体制
地域事務局を首里杜まちづくり団体連絡協議会、市事務局を那覇市都市計画課、県事務局を沖縄県首里城復興課に設置し、協議会の調整やとりまとめを行う。
構成員分類
(1)地域

構成員
地域住民・団体 など

首里杜地区まちづくり団体連絡協議会

地域に所在する観光・商工・交通に関連する事業者、NPO、社団法
首里染織館suikara
人 など(2)事業者

バス・タクシーなど公共交通関連事業、観光DXなど関連テーマを推ＳＣＳＫ株式会社
進する団体・事業者 など(3)学術機関、専門家、地区や取り組みに関連する学術機関や専門家グループなど
団体

国立大学法人 琉球大学
那覇市

(4)行政

国、県、市

沖縄県
国（沖縄総合事務局）(5)その他
必要な構成員首里城公園管理者など

一般財団法人 沖縄美ら島財団

27

首里杜館-ガイダンスホールの改修について（１）

体温測定
モニター等

守礼門方向へ

守礼門方向へ

D4-G3/55型4Kモニター①ガイダンスホールへの誘導⑨琉球王朝（常設展）

D1/65型4Ｋモニター
Ｓ

A-1/パネルボード
D2-1/3Dホログラム⑦サイン/守礼門方向への誘導

D2-2/3Dホログラム

B1/B2駐車場からガイダンスホール②街並模型への誘導③インタラクティブ
プロジェクションマッピング

D3-2/
床面投影プロジェクター

D4-G3/55型4Kモニター
D7/天吊プロジェクター④デジタルコンテンツ説明

D4-G1/55型4Ｋモニター
D4-G1

D6/4面モニター②街並模型への誘導

D2-1/3Dホログラム⑥映像（在りし日の首里城）

Ｓ⑧映像／講座④復興状況の発信／施設案内図

D7/天吊スクリーン

D4-G2/55型4Kモニター

ガイダンスホールの拡張⑤模型連動/動画・静止画再生

D8/操作パネル
B1駐車場からガイダンスホール

王都首里街並復元模型

元の主要動線
改修後の主要動線

D5/100型モニター⑤施設情報／動画28

首里杜館-ガイダンスホールの改修について（２）

インタラクティブプロジェクションマッピング
D3-2/床面投影プロジェクター

サイン/守礼門方向への誘導
D2-2/3Dホログラム

街並模型への誘導
D2-1/3Dホログラム

王都首里街並復元模型/解説動画等
D5/100型モニター(２台)琉球王朝（常設展）
A-1/パネルボード

29

首里杜館-展望ホールの改修について

展望ホール
屋外

デッキの新設により、首里のまちが一望できる空間を整備
まちに誘う
情報を発信

授
乳
室

展望ホール
展望ホール
屋内

レビュー
ホール

公園全体を感じさせながら街に誘う空間演出

30

首里杜館-レビューホールの改修について

復興に関わる「人」のコンセプト展示

倉庫

壁面
大型モニタ

プロジェクターＳ

プロジェクター

可動
間仕切り

機械室

可動
間仕切り

Ｓ
Ｓ

壁面投影型デジタルコンテンツ
芝広場
から首里城に関する歴史・文化を楽しみながら学習できるデジタルコンテンツ
展望ホールから【参考】. 芝生広場からの動線

31

首里杜館-復興展示室の改修について復興に関する技術の発信

復興正殿復興状況の深堀寄附金を活用した制作物(試作品等)の実物展示

寄附金を活用した制作物に関する技術を動画で紹介(当年度)復興正殿復興状況の深堀寄附金を活用した制作物に関する技術を動画で紹介(過年度)32

県民等の復興への参画促進への取組（ナンバープレート導入）
県では、「地方版図柄入りナンバープレート」の制度を活用し、首里城復興への願いを込めて、「首里城」を取り入れたデザインの自動車ナンバープレートの普及促進を図っている。
令和5年10月から交付がスタートし、令和６年３月時点で6，272枚が発行された。
令和５年９月２５日
首里城ナンバープレート
事前受付開始にかかる
記者会見を実施

令和５年１０月２３日
首里城ナンバープレート
交付記念イベントを実施

33

県民等の復興への参画促進への取組(首里城火災破損瓦等の活用)
首里城火災で焼け残った瓦や石材を首里城の思い出として活用したいとの声を受け、首里城への「思い」を多くの人が共有し、形として残していくことを目的に、破損瓦等活用事業を実施。活用希望者に破損瓦等を配布し、様々なイベントや活動に活用されている。

首里城破損瓦・石材利活用コンクール開催
令和５年９月～令和６年２月にかけて、沖縄県内の教育機関等を対象に、破損瓦・石材を活用したコンクールを実施したところ、沖縄県立那覇西高等学校が最優秀賞に選ばれた。

34

県民等の復興への参画促進への取組（シンポジウム開催）
県、琉球大学、県立芸術大学の三者共催により、行政、芸術、人材育成、学術の面から首里城復興と沖縄の歴史文化復興に関するシンポジウムを開催。
【日時】 令和５年10月29日（日）【会場】 沖縄県立博物館・美術館（シンポジウムの様子を琉球大学地域連携推進機構
YouTubeチャンネルにてアーカイブ配信）

口頭発表

ポスターセッション

35令和５年度 首里城復興イベント概要
首里城への来訪を推進し、その着実な復興の状況を共有することを目的に、首里城の復元及び象徴される琉球の歴史・文化を「観て」「学んで」「楽しむ」機会を創出し、その魅力の再認識に繋がるイベントを開催。
【日程】 令和５年1２月9日（土）・12月10（日） / 令和６年２月17日（土）・２月18日（日）【会場】 首里城公園 有料区域内
首里城ファンタジアナイト

漆喰シーサーづくり

ものづくり体験（12月：灯籠づくり/２月：時計づくり）

36

首里城復興に係る寄附金の状況

37

首里城復興に係る寄附金の状況

沖縄県に寄せられた寄附金額（令和６年3月末）

5,907,482,338円（内訳）
令和元年11月～令和4年3月 5,541,420,099円（首里城復興基金／首里城火災復旧・復興支援寄附金）
令和4年4月～令和６年3月末
366,062,239円（首里城未来基金／首里城歴史文化継承寄附金）
焼失した首里城復元への活用を目的とした「首里城火災復旧・復興支援寄附金」は、令和４年度の正殿工事復元
着工を節目とし、令和４年３月末で受付を終了しました。これまでの皆さまの温かいご支援、ご協力を心より感謝申し上げます。

お寄せ頂いた寄附金は、「首里城復興基金の活用に関する方針」に基づき、焼失した城郭内施設等の復元に引き続き活用させて頂きます。活用状況は、マスコミ公開や県復興サイト等を通してご報告致します。
今後、県としては首里城に係る伝統的な建築等技術に係る人材育成、周辺の歴史まちづくり推進等、引き続き首里城復興に取り組んでまいります。これら施策の推進にあたり、令和４年４月以降は、新たに「首里城未来基金」を創設し、首里城への思いを持つ皆様との連携・協働の一環として、引き続きご寄付を募集し、県事業と一体的に取り組んでいきたいと考えています。今後とも首里城復興へのご支援・ご協力を何卒よろしくお願い致します。

38

正殿等の復元／首里城復興基金(寄附金)活用の取組（国との協議）状況
沖縄県首里城復興基金への寄附金は、令和３年度末時点で約５５億円が寄せられており、正殿の木材、瓦、屋外彫刻、室内装飾等に活用することが決定している。
沖縄県首里城復興基金の活用に関する方針 第１・第２より

基金は、一日も早い首里城火災からの復興を願う国外を含めた県内外からの寄附金によって積み立てられていることから、県民はもとより県内外の人びとの想いを尊重し、焼失した首里城の城郭内の施設等の復元に活用する。

活用に関する方針 第２より

首里城正殿の復元まで（第１フェーズ）

令和４年３月３１日時点※寄附金 総額
約５５.４億円

正殿復元後(第２フェーズ)(１)正殿の木材調達に関する事業○大径材(柱・梁・桁などの軸組に使用)の一部→令和２年９月 国と覚書締結 令和３年７月に国と調達範囲を協議済・調達開始○大径材を除く造作材(壁､天井､床などに使用)のうち県産材・化粧材→令和３年７月 国と覚書締結 令和５年１月に国と調達範囲を協議済・調達開始(２)正殿の赤瓦調達に関する事業→令和２年12月 国と覚書締結

令和３年度 試作開始

令和５年度以降に国と協議予定(３)大龍柱等の石彫刻､唐破風妻飾等の木彫刻及び龍頭棟飾等の焼物など､屋外彫刻の復元に関する事業(５)～中略～北殿及び南殿等の復元に関する事業○石彫刻(大龍柱等)・木彫刻(唐破風妻飾等)→令和３年７月 国と覚書締結 令和５年１月に国と調達範囲を協議済・作業開始○焼物(龍頭棟飾等)→令和３年７月 国と覚書締結 令和５年１月に国と調達範囲を協議済・作業開始(４)扁額などの室内装飾の復元に関する事業○扁額→令和３年３月 国と設置同意○扁額以外→令和３年７月 国と覚書締結

令和３年度 事業開始 令和４年度 試作開始
令和５年１月に国と協議済・作業開始

39

【扁額】令和５年度の原寸部分試作及び本製作の進捗状況
県では、首里城正殿の二階に掲げられていた御書扁額３枚の製作に向けて、首里城正殿扁額製作検討委員会を設置し、令和３年度
より仕様の検討に取り組んでいる。

令和５年度の取組状況
・「中山世土」原寸部分試作を製作。
・令和５年１２月「中山世土」本製作に着手。令和８年の正殿完成に向けて製作を進める。

扁額「中山世土」完成イメージ

長辺半分＋α（向龍寸法）③彫刻＋髹漆・加飾あり

正龍：金薄磨(彫刻)縁まわり：青塗＋朱塗(地板に直接彩色)

落款印：朱塗(彫刻)
皇帝銘：金薄磨(堆錦)

年月銘：金薄磨(堆錦)

差替え予定

短
辺
原
寸

②
彫
刻
ま
で
題字： ：金薄磨(彫刻)髹漆工程を段階的に
地板：黄色塗表現

木地①木取りまで(白木)額縁は①～③の工程を３辺で段階的に見せる。

扁額「中山世土」原寸部分試作製作イメージ

扁額「中山世土」原寸部分試作製作状況写真

40

首里城復興基金事業 監修会議
＜目的＞ 首里城火災からの復興を願う寄附金によって積み立てられた首里城復興基金を活用し首里城正殿の復元工程に合わせ、国から提供された仕様をもとに円滑に製作できるよう、
首里城復興基金事業 監修会議（以下「監修会議」という。）を設置する。

【国】
首里城復元に向けた技術検討委員会
塗装作業チーム

彩色・彫刻ＷＧ

塗装に関する詳細検討

彩色・彫刻に関する検討
高良委員長、安里委員、波照間委員、室瀬委員

彩色・彫刻作業チーム
彩色・彫刻に関する詳細検討

木材・瓦類ＷＧ

彫刻ＷＧ
大龍柱・御差床など

焼物ＷＧ
龍頭棟飾・鬼瓦

染織ＷＧ（委員：学識者・専門家等）１０名
高良委員長、森委員
伊從委員、小倉委員
関澤委員、田名委員
長谷見委員、波照間委員
室瀬委員、涌井委員

防災ＷＧ
防災に関する検討（協力委員：国・県）

北殿・南殿等に関する検討【沖縄県】
首里城復興基金事業 監修会議

連携

木材・瓦類に関する検討

北殿・南殿等ＷＧ

仕
様
・
工
程
・
復
元
方
針
等
の
提
供

１１名

・首里城復元に係る技術検討
・ワーキング部会や作業チームで詳細な仕様等の検討

県の会議と関係する会議

垂飾（瓔珞）
進製
捗作
状方
況法
のの
報調
告整
な
ど

瓦類ＷＧ
屋根瓦・磚など（委員：学識者・専門家等）７名（協力委員：国・県）６名
・製作に係る監修
・製作体制や製作工程等の確認

＜任期＞

田名委員長
安里委員
波照間委員
西村委員
波多野委員
寺田委員
与座委員

２年更新（再任を妨げない）

41

監修会議とワーキング部会の構成と役割• 監修会議では、学識有識者７人のほか、関係機関を協力委員として配置。【設置要綱 第3条】
• 監修会議は、製作及び監修方針をとりまとめる場であり、各分野の監修に係る詳細事項については、
ワーキング部会（以下「ＷＧ部会」という。）にて検討する。【設置要綱 第2条及び第6条】• 各分野のＷＧ部会には、技術継承を図るため、若手を１名程度含める。
首里城復興基金事業 監修会議
【年２回程度開催】
製作及び監修方針をとりまとめる場(1)製作体制及び製作作業工程に関すること。
(2)監修方法及び監修頻度に関すること。

委員

歴史(琉球史)田名真之

歴史(漆工史)安里進

前沖縄県立博物館・美術館 館長（委員長）
沖縄県立芸術大学 名誉教授

歴史(文化史)波照間 永吉 沖縄県立芸術大学 名誉教授

彫刻・焼物

西村

彫刻・焼物

波多野 泉

貞雄 琉球大学 名誉教授
沖縄県立芸術大学 学長

染

織

寺田

貴子 活水女子大学 特別専任教授

瓦

類

与座

範弘 沖縄県立芸術大学 工芸専攻非常勤講師※協力委員６人（県・国の関係部局より）

各分野の
ＷＧ部会
彫刻ＷＧ部会

焼物ＷＧ部会

瓦類ＷＧ部会

染織ＷＧ部会

大龍柱・御差床など

龍頭棟飾・鬼瓦

屋根瓦・磚など

垂飾（瓔珞）

西村 貞雄
波多野 泉
砂川 泰彦★

西村 貞雄
波多野 泉
森 達也★
山田 聡★
歴史系委員１名以上
製作技術者の代表

与座 範弘
花城 可英★

寺田 貴子
久保 智康★

歴史系委員１名以上
製作技術者の代表

歴史系委員１名以上
製作技術者の代表

歴史系委員１名以上
製作技術者の代表【年２回程度＋適宜開催】
製作や監修方法等の詳細検討
分野別の専門家（２～３人）、歴史系委員１人以上、製作技術者の代表で構成※ＷＧ部会のみ参加の学識者は★

42

今回復元における製作体制について(R6.3.7時点)• 前述までの方針を踏まえ、今回復元の製作体制について、各WG部会での検討は以下のとおり。
• 製作体制への参加が限られるため、技術継承の裾野を広げるためにも、製作記録の活用を含めて、情報発信等については別途検討する。
監修会議（親会議）

彫刻WG部会

焼物WG部会

瓦類WG部会

染織WG部会「チーム彫刻」「チーム焼物」「チーム瓦類」「チーム染織」石彫刻

木彫刻

造形（石膏原型）チーム

金型製造

刺繍

琉幸建設

県立芸術大学

ものづくりネットワーク沖縄

琉球古刺繍保存会※社内で若手技術者の育成を行う。

※大学内での学生参画を通じて次世代の技術者育成を図る。

※チーム内で技術者育成・技術継承を図る。

○熟練技術者：２人※社内で若手技術者の育成を行う。

※保存会内で若手技術者の育成を行う。

○熟練技術者：３人○中堅技術者：２人○若手技術者：２人○若手技術者：3～4人○熟練技術者：数人○熟練技術者：２人○熟練技術者：教授・講師など数人

造形（下地型）チーム○若手技術者：数人○若手技術者：7～８人○若手技術者：卒業生・学生など数人※チーム内で技術者育成・技術継承を図る。

○熟練技術者：２人

社寺建※正殿建築作業場との連携を見据え、若手技術者の育成を行う。
○熟練技術者：4人～数人

西建設※県内の学生等の見学等により次世代の技術者育成を図る。
○熟練技術者：１人

山口大学※大学内での学生参画を通じて次世代の技術者育成を図る。

○熟練技術者：教授（県出身者） １人○若手技術者：学生数人○若手技術者：1人

瓦製造
赤瓦製造事業協同組合※赤瓦製造事業者３社で若手技術者の育成を行う。

陶芸チーム○熟練技術者：数人※前回製作者の指導を受けな
がら県内の技術者でチームを構成し、技術者育成・技術継承を図る。

○若手技術者：数人○熟練技術者：２人○若手技術者：12人

飾玉美術院※各事業者内で若手技術者の育成を行う。

○熟練技術者：2人○若手技術者：1人

縫製・材料調達等
県工業技術センター※技術支援（他WG含む）

龍村美術織物※技術支援

43

【彫刻ＷＧ部会】石彫刻の進捗状況（概要）• 石彫刻及び石工事の進捗状況は、下表のとおりである。
番号

制作物名称

国への引渡期限

新たな知見

状況

1

礎盤（向拝の柱の礎盤、礎石含む）

令和5年9月頃なし（前回踏襲）

国へ引渡し済2

礎石（外周柱用/内側柱用/束柱用）

令和5年７月頃なし（前回踏襲）

国へ引渡し済3大龍柱

令和8年4月頃

ねじれの表現など

石膏原型修正中
石材 粗彫り中4

大龍柱の台石

令和8年4月頃なし（前回踏襲）

材料調達済

5

小龍柱

令和7年3月頃

腹板の数、ねじれの表現 など

石膏原型製作済石材大割り完了

6

石高欄及び登高欄 親柱上の獅子

令和7年3月頃

獅子の顔及び体の向き、獅子の造形 など

造形について検討中

7

石高欄（親柱/束石/地覆石/羽目石/笠石）

令和7年3月頃なし（前回踏襲）

材料調達済

8

持送石

令和7年3月頃なし（前回踏襲）

材料調達済

9

地覆石

令和5年７月頃なし（前回踏襲）

国へ引渡し済10

石階段（正面階段1、階段2,3,5,6,7,8）

令和7年3月頃なし（前回踏襲）

材料調達済

礎盤（2023.10/5撮影）

小龍柱_石膏原型（2023.12/21撮影）

吽形の胴体ねじれ部分の拡大（2023.12/21撮影）

大龍柱_粗彫り着手の様子（2024.2/20撮影）

44

【彫刻ＷＧ部会】木彫刻の進捗状況（概要）• 木彫刻及び造作の進捗状況は、下表のとおりである。
番号

制作物名称

国への引渡期限

新たな知見

状況

11

唐破風 妻飾（火焔宝珠、蟇股、金龍、瑞雲）

令和7年1月頃

龍の手足の火焔の形や蟇股の木取り・彫り方

模型 製作中12

唐破風 懸魚令和6年6月頃なし（前回踏襲）

材料調達済

13

入母屋破風 懸魚

令和6年4月頃なし（前回踏襲）

製作中

14

向拝 透欄間（牡丹唐草、獅子）

令和6年10月頃

なし（前回踏襲）

下絵 調整中15

向拝奥の彫刻物（牡丹に獅子・唐草）

令和7年1月頃

意匠に獅子も含まれていた等

下絵 検討中16

向拝奥の彫刻物（金龍）

令和7年1月頃なし（前回踏襲）

粗彫り中17

向拝奥の彫刻物（獅子）令和7年1月頃

獅子の大きさ・姿勢

下絵 検討中24

２階 御差床 須弥壇（高欄含む）

令和6年10月頃

親柱・しまこ柱の形状

材料調達済

25

２階 御差床 龍柱

令和6年10月頃

胴体（腹板）のねじれ等

仕口等 加工中26

２階 御差床 羽目板

令和6年7月頃

栗鼠の姿勢（漆器事例）、図案配置

下絵 作製中27

２階 天井額木

令和5年8月頃

火焔宝珠の形態

国へ引渡し済28

２階 内法額木

令和6年9月頃

火焔宝珠の形態、龍の足の向き

仕口等 加工中

29

１階、2階 台御差床

令和6年12月以降なし（前回踏襲）

材料調達済

30
31

国王専用階段（おちょくい）内部手摺
2階 外部窓手摺

令和6年12月頃

なし（前回踏襲）

材料調達済

下絵修正の様子（2024.2.1撮影）

ＦＲＰ原型監修（2024.1.29撮影）

粘土原型監修（2024.2.22撮影）

粗彫りの様子（2024.2.22撮影）

45

【焼物ＷＧ部会】龍頭棟飾の製作(外観形状復元)の進捗状況• 造形は、今回高精細化できた鎌倉古写真(大正11年撮影)をもとに、下地型(110％サイズ)製作時には、大棟２回、唐破風３回の監修を行い確定した。
• 陶土は、【地産地消を見据え、沖縄県産陶土の配合が高いこと】、【強度や対候性を保ちつつ薄型で成形できること】などをポイントに、谷茶土(恩納村産)とヘーシチャ―土(恩納村産)の配合に確定した。

• 下地型の上に重ねて製作した石膏凹型を裏返し、陶土を叩きこむ「陶土型起こし」作業を進めている。
下地型段階では型抜きを考慮し甘くしていた造形箇所は離型後に陶片を彫込んだり、内側に裏足の形状を付けたり等しながら、陶片の水分調整を適切に行い乾燥を進め、４月から素焼きを予定している。

▲龍頭棟飾(大棟)下地型 ※阿吽形共通

石膏原型
製作
(1/5)

下地型
製作
(110％程度・
発泡スチロール)▲石膏凹型製作のようす

石膏凹型
製作
(型取り)

陶土
パーツ別
型起こし
(内側貼付・離型
・加工・乾燥)▲陶土型起こしのようす(角部)

素
焼
き

施 焼
釉 成

陶片調整
(仮組含む)

ＧＲＣ一体成形屋根骨組との固結・接合
避雷導体調整46

【焼物ＷＧ部会】鬼瓦の製作(外観形状復元)の進捗状況• 鬼瓦の造形は、今回高精細化できた鎌倉古写真(大正11年撮影)をもとに、阿吽形とも見直しが必要なた
め、原型を再制作することとし、粘土原型の段階で３回の監修を行い、石膏原型の製作に入った。
• 鬼瓦の陶土は、令和５年にうるま市内にて確認された“石川白土”の活用を軸に陶土開発を行い、石川
白土と谷茶土(恩納村産)の配合に確定した。

• 造形チームでは、粘土原型をもとに石膏原型および陶土型起こし用の石膏凹型の製作作業を進めている。
陶芸チームでは、試験用の型を用いて一体物の型起こしや焼成時に大型の造形を保つための裏加工などをして焼成試験を実施し、４月から実際の陶土型起こし作業を予定している。

▲粘土原型（左：吽形、右：阿形）

粘土原型
製作

石膏原型 製作(110％)

石膏凹型 製作▲石膏原型製作のようす

石膏凹型
取外し
→ 再組立

陶土
型起こし
(内側貼付・離型
・加工・乾燥)

素
焼
焼 施
釉 成
き

GRC一体成形
（検討中）

赤瓦上での
固定・据付

47

【染織ＷＧ部会】令和５年度の垂飾（試作）の進捗状況(１)刺繍 部分試作
（令和6年1月26日 第５回染織ＷＧ時点）※技法検討用の試作であるため、金糸や刺繍糸は本製作とは異なる。

【火焔宝珠文】【龍文】
火焔の外側と内側の太さを確認
胴体の駒繍いの雰囲気の確認
宝珠内部の駒繍いの雰囲気を確認 刺繍糸による琉球千鳥繍いの確認【瑞雲文】
５色の刺繍糸の組み合わせの確認【刺繍糸（黒、青、赤、黄）】
布地とのコントラストの確認(２)飾玉 部分試作
（令和6年1月26日

第５回染織ＷＧ時点）※小玉の大きさの比較、不規則配列による飾玉の見栄えについて検討するための試作を行った。

左小玉：径約 4.5～5.0mmガラス玉（類似復元事業での大きさをもとにしたストック）
右小玉：径約 7.0mmのガラス玉（平成の復元での大きさをもとに今回試作）
両大玉：径約10.0mmのガラス玉（平成の復元での大きさをもとに今回試作）48

【染織ＷＧ部会】令和５年度の垂飾（試作）の進捗状況(３)刺繍技法の方向性【龍文】【火焔宝珠文】【瑞雲文】※技法赤字：琉球古刺繍の技法
該当
顔、胴部鱗内／駒繍い
目、髭、牙、角、爪、たてがみ、背び箇所／
胴部鱗縁取り（駒繍いＡ）／駒押え
れ、腹板、舌、火焔／琉球千鳥繍い技法
輪郭縁取り／駒取り

刺繍糸

白糸、黒色糸（黒目）、赤色糸（舌、火焔）

瑞雲外側／琉球千鳥繍い＋押さえ繍
宝珠外側、火焔外側／ぬき繍いいor琉球千鳥繍い
宝珠と火焔の模様・縁、火焔内側／
瑞雲内側／本綾織り繍いor琉球千鳥
駒取り
繍い宝珠内部／駒繍い
緞子への切嵌め／金糸綴じ繍い金糸、綴じ糸の色味は事例を基
絹糸、金糸、綴じ糸の色味は事
金糸、綴じ糸の色味は事例を基に検討中 に検討中、赤色糸（宝珠外側、火例を基に検討中
焔外側）

仕上
がり
本駒埋め

「伊平屋の阿母加那志繍衣裳」

技法 (伊是名村)
根拠 「森家伝世15世紀刺繍大紬衣」(沖永良部島)

製作
担当

片駒埋め

駒取り

「帽額」(京都)、「龍繍胴衣」(奄美大島)「清代・朱地龍双鳥文様・志那服」(名古屋）「雲龍鳳凰文刺繍足袋」や「緞子地綵繍神衣裳」
部分（アシアゲコムネ）

熟練技術者

駒繍い(輪埋め)ぬき繍い

本綾織り繍い(内側) 琉球千鳥繍いー「仲村家伝世獬豸（カイチ）文様刺繍裂残欠」（本部町）「刺繍神衣裳」（久米島町）

熟練技術者

技術継承者

⚫ 龍の大部分を占める金糸の駒繍いは、技術的に膨大な時間を要するため、「琉 ⚫ 駒繍いを施す宝珠内部は、「引き ⚫ 現時点での課題は特にないため、返し埋め」で設定。
技術継承者へ指導しながら本製作
球古刺繍保存会」の製作体制では、期限までに表側と裏側の２面の刺繍を完成に進める。
させることは困難であることが見えてきた。
方向性 ⚫ 納期までに表側と裏側の２面を完成させるため、琉球古刺繍の特徴的な技法で(案)
はなく時間を要する金糸の駒繍いを、専門業者への外部委託を検討する。
⚫ 事例調査で得られた金糸技法を踏まえながら鱗の表現方法と綴じ糸の色を決定する。
引き返し埋め49

【瓦類ＷＧ部会】赤瓦本製造までの検討• 焼成試験により、原土の配合率、色味、強度、吸水率、収縮率等を確認。
• 瓦遺物をもとに瓦当文様を検討、モデル作成のうえ決定。
• 製造分担・製造条件・品質管理計画を確認し令和５年12月から本製造を開始。
第２弾焼成試験（４月-５月）

瓦当文様の検討

・石嶺クチャに含まれる鉄粉処理作業の実施
・原土配合率の変更等
・第３弾焼成試験の必要性を確認→原土配合の再検討、石嶺クチャ鉄粉処理の追加
検討、正確な吸水率・収縮率の把握が必要

４月
・瓦遺物３Ｄスキャン

第３弾焼成試験（８月-10月）
・原土配合２パターン実施
・石嶺クチャ鉄粉処理にマグネットフィルターを追加
・本製造同条件による焼成試験（1,030度焼成）
・収縮率の確定、色味・強度の最終確認

５月～７月
・デジタル加工・修正・試作品の製作・有識者ヒアリング
・第３回監修会議にて
最終確認

製造条件の確認

本製造（12月-）

・金型設計・製造（収縮率の反映）
・製造分担、製造スケジュールの確認
・製造条件、品質管理計画案の確認

R5年12月 原土処理開始
R6年１月 製土・プレス開始
２月 焼成開始⇒３工場 計 約６万枚

50

【瓦類ＷＧ部会】雲形飾瓦・宝珠の復元方針
項目

前回の復元

配列

• 昭和修理後の雲形飾り瓦は、修理前の配列をほぼ踏
襲• 各棟共、両面同じパターンの配列• 飾り瓦の配列は単独と一対の繰り返し• 一対は互いに向き合う• 大棟は中心より左右対称の配列【基本的に前回復元を踏襲】• 屋根瓦の製作仕様を基本• プレス整形は行わない。

【基本的に前回復元を踏襲】• 赤瓦(屋根瓦)と同じ原料を用い、同じ焼成温度で同じ
色味、収縮率８％程度とする。
• 一次成形で型枠による型起こし、二次成形で削り出し、を手作業で行う。

• 断面形状：ⓐタイプ（削り出し）を基本とする。
• 寸法：発掘遺物等により下図を基本とする。

• 大正13年撮影で今回高精細化した唐破風正面古写
真の雲形飾瓦の形状を基本とする。

材料

今回の方針（案）

210

5

大型
約20枚

• 断面形状：上述の古写真と発掘遺物をもとに、大型・小型はⓑタイプ、中型はⓐタイプを基本とする。

3

330

形状・寸法
中型

5

430
160

60

小型
200

300

約276枚

50
130

120
180

200

• 大棟中央の丸形飾り瓦は宝珠と思われ、形状・寸法は下図を基本とする。
2

宝珠

210
30 30

180

• 基本的に前回復元を踏襲するとともに、高精細古写真を踏まえる。
• 高精細古写真を踏まえ、上から３本目の線を前回の復元よりも少し上にした形状とする。

約2枚
大正13年撮影

資料：沖芸大・東文研共同研究202451

正殿復元に用いる造作材の県調達■県の木材（造作材）調達工事（概要）・契約件名：首里城正殿木材調達工事
・契約内容：建築一式工事（木材調達（保管・乾燥・製材・運搬等））
・納入時期：正殿建築工事受注者及び関係機関と要調整
・調達樹種名：ヒノキ、ヒノキアスナロ、スギ、イヌマキ
・木材の品質等：（国仕様と同様を原則とする）①木材の含水率：角材及び板材２０％以下を基本②納入木材の品質管理について、自主検査時と立会検査時の実施内容を明確化

・工事区分：その１【軸組角材・軒廻り角材】（R5年12月完了）
その２【造作角材・軒廻り板材】（R6年3月完了）
その３【造作角材】（R6年8月完了予定）
その４【造作板材】（R6年8月完了予定）
その５【造作板材】（R6年3月完了）
造作材引渡検査状況■県の木材調達スケジュール（案）
令和
４年度
2

3

２月20日契約

令和５年度
4

5

6

7

8

9

10

令和６年度
11

12

1

2

3

4

5

6

7

首里城正殿木材調達工事（その１）納入時期要調整２月28日契約〃
５月25日契約
６月12日契約

木材倉庫

納
入

（その２）
納
入

〃

〃

納
（その３・４） 入
（その５）

納
入

納
入

納
入

納
入

納
入

正殿建方開始正殿素屋根設置
正殿建方準備52

正殿復元に用いる木材の県調達状況

天井額木用木材の調達状況

県産クスノキ調達状況

外部倉庫への搬入と受入検査状況

県産クスノキ製材状況

国産クスノキの木取り打合せ状況■県調達木材の主な産地
・ヒノキ
・ヒノキアスナロ
・スギ
・イヌマキ
・クスノキ
イヌマキ板材製材状況

奈良、三重
青森
熊本、奈良
長崎ほか九州各地
埼玉県産イヌマキ製材確認53

首里城未来基金（首里城歴史文化継承基金） R4.4.1～
・首里城復興基金への寄附受付は、令和３年度末を以て終了。
・引き続き首里城を思う国内外の多くの皆様と連携・協働し、一体的に復興へ取り組むため、令和４年度から下記の基金・寄付金を創設した。

54

首里城歴史文化継承基金事業（R5新規事業）
首里城未来基金を活用し、伝統的な建築等技術に係る人材育成に取り組む
目的１
復元事業等と連携した研修実施による現場即応可能な人材の育成

目的２
各技術団体・個人のネットワーク構築による
将来自走可能な連携体制整備

連携

監修会議
実習先
受入調整

首里城復興基金
活用事業

連携調整会議（人材育成）

県(首里城復興課)

連携

伝統的な建築等技術に係るアドバイザーチーム（各分野から１名程度）（扁額、各制作物）
委託

中城御殿等の歴史文化施設整備

沖縄総合事務局

・事前調整
・報告

連携

運営・ネット
ワーク構築

沖縄美ら島財団
実習先
受入調整

首里城復元工事

研修企画・運営
事務局

県(文化財課)等

・研修生推薦依頼
・講師就任依頼

参画

伝統的な建築等の技術を有する
個人・団体

・ＳＮＳ、ＨＰを運営
・研修生公募

有形文化財・古民家補修等

文化庁
伝承者養成事業

連携実施

・研修生募集・研修講師就任依頼

県立芸大

教育機関（県立芸大、専門学校、高校等）
研修機関（工芸振興センター等）
その他関係団体

55

首里城未来基金を活用した人材育成の取組
内閣府沖縄総合事務局、沖縄県、(一財)沖縄美ら島財団、県立芸術大学は、正殿や北殿・南殿等の焼失建物の復元、さらに復元後の保存修復等に必要となる伝統技術を継承すべく、復元、保存修復等の技術を有する人材の育成を進めるため、連携協定を締結した。
首里城復元における技術継承・人材育成に係る連携協定締結式
令和４年１１月２２日

＠首里城公園情報展示室

今後の県の取組・首里城未来基金を活用し、
令和５年度から人材育成に係る研修事業を実施する。
・国の復元工事、及び県の首里城復興基金を活用した制作物監修とも現場実習等で連携を図る。
・その他、各機関連携して人材育成に取り組む。

沖縄美ら島財団
花城理事長

沖縄総合事務局
田中局長

沖縄県
玉城知事

県立芸術大学波多野学長

56

首里城歴史文化継承基金事業（伝統的な建築等技術に係る人材育成）
R５年度研修概要
内

容：座学(※)、実習、首里城復元現場及び先進地視察

合計90～100時間程度(※文化財概論、木彫刻技術、沖縄の建築と技術 等)期
人

間：令和５年９月～令和６年３月
数：建造物木工分野 ４名、木彫刻分野 ３名

令和５年度研修状況
建造物木工実習

木彫刻実習

復元現場視察先進地視察

沖縄伝統建築の特徴である貫構造について、仕口加工の作
図・加工・組立てを学ぶ実習

首里城正殿に施される木彫刻
装飾（羽目板）をモチーフとし彫刻技術を学ぶ実習

首里城正殿復元工事現場及び扁額作業場等、首里城正殿復元現場の視察法隆寺、薬師寺等の社寺建築や木彫刻仏像修理作業場での先進事例視察（奈良県）

57

これまでの県 ・ 国の動向

58

県 ・ 国の動向 (2021年４月～2024年３月)※関係主体欄の「美」は、（一財）沖縄美ら島財団
年月日
３月20日
～４月18日県国

美

首里城赤瓦の漆喰はがしボランティア再開

4月1日

国

第５回 首里城復元のための関係閣僚会議 幹事会

4月23日

県

「首里城火災に係る再発防止策（基本的な方向性）」を公表

5月20日

国

正殿復元工事に向けた新たな見学通路、および仮設施設（原寸場、木材倉庫、素屋根）の整備を発表

5月25日

国

県

2021年
県

6月1日
6月2日

国

6月7日
6月9日
６月14日～
７月16日

沖縄県とSCSK株式会社が「首里城復興におけるDX推進に関する連携協定」を締結
県

県
県

首里城復元に向けた技術検討委員会 第１回 北殿・南殿等ワーキンググループ会議
令和３年度 第１回 首里城復旧・復興推進本部会議（書面開催）→ 首里城復興基本計画における基本施策の推進に向けた具体的な事業・取組として、「首里城復興基本計画推進事業(70件)」を決定

県

国

首里城復元に向けた技術検討委員会 第１回 木材・瓦類ワーキンググループ会議→ 沖縄県から、県産木材(オキナワウラジロガシ)候補木の選定方法や環境対策等を報告

首里城復元に向けた技術検討委員会 第１回 彩色・彫刻ワーキンググループ会議
首里城火災破損瓦等の利活用アイディア募集（令和３年度１次募集）

59

県 ・ 国の動向 (2021年４月～2024年３月)
年月日
6月24日

国

県

首里城復元に向けた技術検討委員会 第１回 防災ワーキンググループ会議

6月30日

国

県

首里城復元に向けた技術検討委員会 第２回 木材・瓦類ワーキンググループ会議

7月7日

国

県

首里城復元に向けた技術検討委員会 第２回 彩色・彫刻ワーキンググループ会議

7月14日

国

県

令和３年度 第１回 中城御殿跡地整備検討委員会

県

7月15日
7月16日

国

令和３年度 第１回 首里城復旧・復興ワーキンググループ会議
県

令和３年度 第１回 首里杜地区整備検討委員会

7月19日

県

令和３年度 第２回 首里城復旧・復興推進本部会議→ 首里城復興基金（寄附金）を活用し、県が石彫刻等の制作物、木材（小径材、造作材）、
赤瓦（せん瓦、雲型飾瓦）などを調達・製作することについて、国に協議を申し入れる旨
を決定

7月20日

県

令和３年度 第32軍司令部壕保存・公開検討委員会 第３回会合

2021年

7月26日

国

県

令和３年度 第１回 首里城公園管理体制構築検討委員会

7月27日

国

県

令和３年度 第１回 首里城復元に向けた技術検討委員会

7月30日

国

県

「首里城正殿復元工事に用いる制作物の譲渡に関する覚書」を締結→ 7/19に申し入れた協議について合意

60

県 ・ 国の動向 (2021年４月～2024年３月)
年月日
8月13日

国
国

8月13日
9月15日

２０２１年

県

国

令和３年度 第１回 首里城扁額製作検討委員会
首里城御庭の磚（せん）瓦の撤去作業を公開

県

首里城復元に向けた技術検討委員会 第２回 防災ワーキンググループ会議

9月22日

県

第32軍司令部壕のドローン測量調査を公開

9月29日

国

首里城御庭の北殿北側見学デッキの整備状況を公開

9月30日

国

県

10月3日
10月5日

県

国

首里城復元に向けた技術検討委員会 第３回 彩色・彫刻ワーキンググループ会議
首里城再興学術ネットワークシンポジウム2020開催（県立芸術大学・琉球大学との共催）

県

首里城復元に向けた技術検討委員会 第３回 木材・瓦類ワーキンググループ会議

10月8日

県

首里杜館の大型ディスプレイ、映像コンテンツ公開

10月14日県

令和３年度 第２回 首里城復旧・復興ワーキンググループ会議

10月21日国県

首里城復元に向けた技術検討委員会 第2回 北殿・南殿等ワーキンググループ会議

61県 ・ 国の動向 (2021年４月～2024年３月)
年月日
国

10月27日国

10月28日
10月30日～
11月３日

国

首里城御庭の北殿北側見学デッキを一部供用開始
県

県

首里城復元に向けた技術検討委員会 第３回 防災ワーキンググループ会議美

令和３年度 首里城復興祭（主催：首里城祭実行委員会）

県

令和３年度 首里城復興イベント（10月30日・31日・11月３日）

11月1日

県

琉球歴史文化の日 制定記念式典→ 沖縄の歴史・文化への理解を深め、次世代に継承し、新たな歴史と文化の創出に向けて
令和３年度より制定。

11月2日

県

令和３年度 第２回「琉球文化ルネサンス」に関する万国津梁会議

10月30日

２０２１年
国

11月3日
11月６日～
11月14日国

県
県

玉城知事が首里城の現場を視察
美

首里城赤瓦の漆喰はがしボランティア募集（最終）

11月9日

国

県

首里城復元に向けた技術検討委員会 第４回 彩色・彫刻ワーキンググループ会議

11月10日国県

令和３年度 第２回 首里城公園管理体制構築検討委員会

11月16日
11月22日～
１月７日

国

県
県

美

首里城復興DX共創ラボのオープン（連携協定：SCSK株式会社）
首里城火災破損瓦等の利活用アイディア募集（令和３年度２次募集）→ 今回から瓦の種類を追加し、石材も利活用募集を開始

62

県 ・ 国の動向 (2021年４月～2024年３月)

年月日
12月1日

国

県

令和３年度 第２回 首里城復元に向けた技術検討委員会

12月21日国県

令和３年度 第２回 首里城扁額製作検討委員会

12月24日国県

令和３年度 第２回 中城御殿跡地整備検討委員会

２０２1年

県

12月27日
1月13日

国

令和３年度 第32軍司令部壕保存・公開検討委員会 第４回会合
県首里城復元に向けた技術検討委員会 第４回 防災ワーキンググループ会議

1月19日

県

令和３年度 第３回 首里城復旧・復興ワーキンググループ会議

1月24日

県

令和３年度 第３回「琉球文化ルネサンス」に関する万国津梁会議

1月28日

国

県

首里城復元に向けた技術検討委員会 第４回 木材・瓦類ワーキンググループ会議

２０２２年

1月30日

1月31日

1月31日

国

国

首里城復元に向けた技術検討委員会 報告会

県

令和３年度 第３回 首里城復旧・復興推進本部会議→ ①首里城火災復旧・復興支援寄附金の受入終了(R4.3.31)、②首里城復興への新たな基金の創設、③正殿への県産木材の使用変更について決定。
県

令和３年度 第３回 首里城公園管理体制構築検討委員会

63

県 ・ 国の動向 (2021年４月～2024年３月)
年月日
2月2日

県

美

第１回 令和首里城復興イベント実行委員会

2月3日

国

県

令和３年度 第２回 首里杜地区整備検討委員会

２月3日～
３月１日

県

「首里城公園管理体制構築計画（案）」に対する県民意見等を募集

2月17日

国

県

首里城復元に向けた技術検討委員会 第５回 防災ワーキンググループ会議

2月24日

国

県

首里城復元に向けた技術検討委員会 第5回 彩色・彫刻ワーキンググループ会議

2月28日

県

美

国頭村立安波小学校でのオキナワウラジロガシ苗木づくり

3月1日

国

美

正殿塗装の顔料である「久志間切弁柄」の塗装実験を公開

3月2日

国

県

首里城復元に向けた技術検討委員会 第3回 北殿・南殿等ワーキンググループ会議

２０２２年

県

3月4日
3月8日

国

令和３年度 首里城復興イベント（3月4日～6日・12日・13日）
県

令和３年度 第3回 首里城扁額製作検討委員会

64

県 ・ 国の動向 (2021年４月～2024年３月)
国

県

3月10日

国

県

令和３年度 第3回 首里杜地区整備検討委員会

3月16日

国

県

令和３年度 第３回 中城御殿跡地整備検討委員会

3月17日

国

県

令和３年度 第３回 首里城公園管理体制構築検討委員会

年月日

２０２２年

3月24日

沖縄県議会で「沖縄県首里城歴史文化継承基金条例」が全会一致可決→ 首里城未来基金への寄附金の受入開始(令和４年４月１日～)が正式決定

県

3月23日
国

県

令和３年度 第３回 首里城復元に向けた技術検討委員会

3月28日

県

令和３年度 第32軍司令部壕保存・公開検討委員会 第5回会合

3月

県「中城御殿整備基本計画」を改定

65

県 ・ 国の動向 (2021年４月～2024年３月)

年月日
４月

県

「首里杜地区整備基本計画」を策定

4月

県「首里城公園管理体制構築計画」を策定

4月1日

県

首里城未来基金（沖縄県首里城歴史文化継承基金）への寄附金受付を開始

6月7日

国

県

令和４年度 首里城復元に向けた技術検討委員会 第１回彩色・彫刻ワーキンググループ会議

6月22日

国

県

首里城復元に向けた技術検討委員会 第１回 防災ワーキンググループ会議

7月6日

国

県

令和４年度 首里城復元に向けた技術検討委員会 第１回木材・瓦類ワーキンググループ会議

7月21日

国

県

令和４年度 首里城復元に向けた技術検討委員会 第１回北殿・南殿等ワーキンググループ会議

8月1日

国

県

令和４年度 第１回 首里城公園管理体制構築検討委員会

２０２２年

8月3日
8月9日

国

美

県
国

県

首里城復興ボランティア：赤瓦シャモットづくり（８月３日～１１月30日）
令和４年度 首里城復元に向けた技術検討委員会 第２回 防災ワーキンググループ会議

66

県 ・ 国の動向 (2021年４月～2024年３月)

年月日
8月25日

国

県

令和４年度 首里城復元に向けた技術検討委員会 第２回彩色・彫刻ワーキンググループ会議

9月14日

国

県

令和4年度 第1回 中城御殿跡地整備検討委員会

9月21日

県

地

那

令和4年度 第1回 首里杜まちづくり推進協議会

9月28日

国

県

令和４年度 第１回 首里城復元に向けた技術検討委員会

10月3日

国

県

令和４年度 第１回 首里城扁額製作検討委員会

10月25日国県

令和４年度 首里城復元に向けた技術検討委員会 第２回北殿・南殿等ワーキンググループ会議

10月29日県

国頭

令和首里城復興イベント木曳式「国頭フェスティバル」「木曳パレード」開催

10月30日県那

令和首里城復興イベント木曳式「那覇フェスティバル」開催

２０２２年

11月3日
11月3日

県

美

国

地

令和首里城復興イベント木曳式「首里城木遣行列」「木遣イベント」「首里城復興祭」開催
首里城正殿復元整備工事 起工式開催

67

県 ・ 国の動向 (2021年４月～2024年３月)

年月日
11月9日

国

県

令和４年度 首里城復元に向けた技術検討委員会 第３回彩色・彫刻ワーキンググループ会議

11月13日県学

首里城再興学術ネットワークシンポジウム2022開催（琉球大学、県立芸術大学と三者共催）

11月22日
２０２2年

美

県
県

11月25日

首里城復元における技術継承・人材育成に係る連携協定の締結
首里城図柄入り自動車ナンバープレートのデザイン決定

11月29日国県

令和４年度 首里城復元に向けた技術検討委員会 第２回木材・瓦類ワーキンググループ会議

12月6日

国

県

令和４年度 第１回 首里城復興基金事業 監修会議

12月16日国県

令和４年度 首里城復元に向けた技術検討委員会 第３回 防災ワーキンググループ会議

1月13日
２０２３年

国

国

美

県

首里城復興ボランティア：うるし塗り原料「ニービの粉」製作（１月１３日～５月１４日）

1月24日

国

県

令和４年度 首里城復元に向けた技術検討委員会 第４回彩色・彫刻ワーキンググループ会議

2月8日

国

県

令和４年度 第２回 首里城公園管理体制構築検討委員会

68

県 ・ 国の動向 (2021年４月～2024年３月)

年月日
2月18日

令和4年度 首里城復興イベント（2/18・2/19・2/２５・2/２６・３/４・3/５）

県

2月22日

国

県

令和４年度 首里城復元に向けた技術検討委員会 第３回北殿・南殿等ワーキンググループ会議

3月2日

国

県

令和４年度 第２回 首里城扁額製作検討委員会

3月7日

国

県

令和４年度 第２回 首里城復興基金事業 監修会議

3月9日

国

県

令和４年度 第２回 首里城復元に向けた技術検討委員会

3月15日

国

県

令和４年度 第３回 首里城公園管理体制構築検討委員会

2023年

3月16日

国

美

県

首里城復元における技術継承・人材育成 第１回連携調整会議

3月17日

国

県

令和4年度 第2回 中城御殿跡地整備検討委員会

3月23日

国

県

首里城復元に向けた技術検討委員会 第２回報告会

3月24日

県

那

地

令和4年度 第2回 首里杜まちづくり推進協議会

69

県 ・ 国の動向 (2021年４月～2024年３月)

年月日

2023年

5月18日

国

県

令和５年度 首里城復元に向けた技術検討委員会
第１回彩色・彫刻／木材・瓦類合同ワーキンググループ会議

6月12日

国

県

令和5年度 第1回 中城御殿跡地整備検討委員会

6月16日

国

県

令和５年度 首里城復元に向けた技術検討委員会 第１回 防災ワーキンググループ会議

7月13日

国

県

令和５年度 首里城復元に向けた技術検討委員会 第１回北殿・南殿ワーキンググループ会議

7月20日

国

県

令和５年度 第3回 首里城復興基金事業 監修会議

7月21日

国

8月8日
8月31日
9月5日
9月9日
10月10日

美

県
国

県
国

地
県

令和5年度 第1回 首里杜まちづくり推進協議会
令和5年度 第１回 首里城復元に向けた技術検討委員会
特別公開（立柱記念イベント）9/9～9/10

国
国

令和５年度 首里城復元に向けた技術検討委員会
第２回彩色・彫刻／木材・瓦類合同ワーキンググループ会議

県那

首里城復興ボランティア：うるし塗り原料「ニービの粉」製作（7月21日～9月8日）

県

令和５年度 首里城復元に向けた技術検討委員会
第２回北殿・南殿ワーキンググループ会議

70

県 ・ 国の動向 (2021年４月～2024年３月)

年月日
10月11日国県

令和５年度 第１回 首里城公園管理体制構築検討委員会

10月23日県

首里城図柄入り自動車ナンバープレート発行記念イベント

10月27日県

首里城破損瓦ものづくりイベント（10/27～10/29）

10月29日

県

11月3日

学

首里城再興学術ネットワークシンポジウム202３開催（琉球大学、県立芸術大学と三者共催）
首里城復興祭（11/3～11/5）

美

2023年
11月15日

国

12月9日

県

令和5年度 首里城復元に向けた技術検討委員会 第２回 防災ワーキンググループ会議
令和５年度 首里城復興イベント（12/9～2/10）

県

12月15日国県

令和５年度 首里城復元に向けた技術検討委員会
第３回彩色・彫刻／木材・瓦類合同ワーキンググループ会議

12月20日国県

令和５年度 第2回 中城御殿跡地整備検討委員会

12月21日国県

令和5年度 第１回 首里城扁額製作検討委員会

71

県 ・ 国の動向 (2021年４月～2024年３月)

年月日
1月18日

国

県

令和５年度 第２回 首里城公園管理体制構築検討委員会

1月23日

国

県

令和５年度 首里城復元に向けた技術検討委員会 第３回北殿・南殿等ワーキンググループ会議

2月17日
国

2月21日
2月23日
2024年

令和5年度 首里城復興イベント（2/17～2/18）

県

国

県

令和５年度 首里城復元に向けた技術検討委員会 第３回 防災ワーキンググループ会議
美

県

端材弁柄塗り体験イベント（2/23～3/3）

2月29日

国

県

令和５年度 第３回 首里城公園管理体制構築検討委員会

3月7日

国

県

令和５年度 第4回 首里城復興基金事業 監修会議

3月15日

国

美

県

首里城復元における技術継承・人材育成 第１回連携調整会議

3月21日

国

県

令和５年度 第２回 首里城扁額製作検討委員会

3月22日

国

県

令和５年度 第２回 首里城復元に向けた技術検討委員会

3月26日

県

那

地

令和5年度 第2回 首里杜まちづくり推進協議会

72

東のアザナより正殿方向を見る

R６.４撮影