平成27年度 福岡市における事業計画（H27年2月）（道路関係〔直轄〕）
改築事業（幹線道路ネットワーク整備）
路線名

国道3号

箇所名

博多バイパス

事業規模

L=7.7km（単位：百万円）
全体事業費
(億円）

Ｈ２６年度当初事業費負担金462

計(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある(注）備考欄の用地進捗率は、平成２７年１月末時点である(注）備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成２６年度補正投入時点である(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある

Ｈ２６年度事業内容

Ｈ２７年度予定事業内容

・調査推進：
構造物詳細設計
香椎地区(埋蔵文化財調査)・調査推進：
構造物詳細設計
香椎地区(埋蔵文化財調査)

・用地買収推進：香椎駅東・香椎・松崎地区 A=740m2

・用地買収推進：香椎地区 A=410m2

790

263 ・工事推進：
香椎駅東橋(下り線)(L=78m)上部工
下原～香椎駅地区改良 L=700m
香椎駅東橋(上り線)(L=99m)下部工
香椎高架橋(L=96m)下部工
香椎地区改良 L=300m

790

263

・工事推進：
下原～香椎地区改良 L=700m
香椎駅東橋(上り線)(L=99m)下部工・上部工
香椎高架橋(L=96m)下部工・上部工
脇田地区歩道橋(L=28m)設置

H２７年度事業進捗見込み

備考

用地進捗率：約９９％
事業進捗率：約９１％
福岡市東区下原～松島交差点
L=5.2km(6/6)
平成29年度開通予定
開通必要額
１４～１６億円程度

残事業費:約４１億円

平成27年度 福岡市における事業計画（H27年2月）（道路関係〔直轄〕）
改築事業（防災対策等）
路線名

箇所名

（単位：百万円）
事業規模

全体事業費
(億円）

H２6年度当初事業費負担金H２６年度事業内容
・調査推進：
橋梁詳細設計
用地調査
水文調査

国道202号

春吉橋架替

L=0.2km

4570

23・用地補償
支障物件移設補償

H２７年度予定事業内容

H２７年度事業進捗見込み

備考

用地進捗率：０％
事業進捗率：約５％・調査推進：<道路詳細設計><用地調査>

福岡市博多区中洲～同市中央区春吉
L=0.2㎞(4/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

・用地補償：<支障物件移設補償>
・用地買収推進：<春吉地区 A=30m2>
・工事推進：<春吉地区基盤整備工事>

・調査推進：
測量、地質調査
橋梁設計
用地調査
国道202号

周船寺橋架替

L=0.1km625

8・調査推進：<橋梁詳細設計><測量><用地調査>
・用地買収推進：<周船寺地区 A=6m2>
・用地補償：<支障物件移設補償><建物移転補償>

計

95

32

(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある(注）Ｈ２７年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである(注）備考欄の用地進捗率は、平成２７年１月末時点である(注）備考欄の事業進捗率は、平成２６年度補正投入時点である(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある－～３億円程度

用地進捗率：０％
事業進捗率：約８％
福岡市西区周船寺３丁目～同市西区周船寺２丁目
L=0.1㎞(4/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成２７年度 福岡市における事業計画（H27年2月）（道路関係〔直轄〕）
交通安全事業（Ⅰ種）
箇所名等(単位：百万円）
事業規模

全体事業費
（億円）

平成２６年度当初
Ｈ２６年度事業内容
事業費

国道3号

福岡3号交差点改良等
千早自歩道整備

国道202号

福岡202号交差点改良等

合－－9

Ｈ２７年度事業進捗見込み

備考－－

9－－

42

3・調査設計
・用地買収
・工事

・調査設計

・調査設計
・工事
・調査設計
・用地買収
・工事

14－－

27・調査設計
・工事

六本松交差点改良－－15・調査設計計-－

51（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
（注）平成27年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

17

早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
２億円程度

御供所町交差点
改良（注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

Ｈ２７年度予定事業内容

負担金

早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。

平成２７年度 福岡市における事業計画（H27年2月）（道路関係〔直轄〕）
交通安全事業（Ⅱ種）
箇所名等（単位：百万円）
事業規模

全体事業費
（億円）

平成２６年度当初
Ｈ２６年度事業内容
事業費負担金

Ｈ２７年度予定事業内容

国道3号－－－

4020

防護柵、区画線、視線誘導標

防護柵、区画線、視線誘導標

国道201号－－－

8

4

防護柵、区画線、視線誘導標

防護柵、区画線、視線誘導標

国道202号

－－－

56

28

防護柵、区画線、視線誘導標

防護柵、区画線、視線誘導標

－－

104

52

合計

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
（注）平成27年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

Ｈ２７年度事業進捗見込み

０．０５～１億円程度

備考平成２７年度 福岡市における事業計画（H27年2月） （道路関係〔直轄〕）
電線共同溝事業（単位：百万円）
Ｈ２６年度当初

箇所名等

事業規模

全体事業費
（億円）

Ｈ２６年度事業内容
事業費

国道3号

福岡3号電線共同溝

Ｈ２７年度予定事業内容

Ｈ２７年度事業進捗見込み

備考

負担金

1,649825

千早・名島地区電線共同溝

L=4.6km

42722

調査設計、支障物件移設、本体工事調査設計、支障物件移設、本体工事

早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

馬出地区電線共同溝

L=1.6km1989

路面復旧工事－平成２６年度完成予定

千代（１）地区電線共同溝

L=1.9km23130

路面復旧工事－平成２６年度完成予定

千代（２）地区電線共同溝

L=3.2km28213

調査設計、支障物件移設、本体工事調査設計、本体工事、事業損失補償

平成２９年度完成予定

東比恵（その２）地区電線共同溝

L=2.4km

20495

調査設計、本体工事、引込連系管路工事、連系設備工 調査設計、本体工事、引込連系管路工事、連系設備工事
事

９～１３億円程度

合計(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

1,649825

平成３０年度完成予定

平成２７年度 福岡市における事業計画（H27.2）（港湾関係［直轄］）
港湾整備事業
港名

プロジェクト名

全体事業費
（億円）

平成26年度当初
（百万円）
負担基本額

平成26年度

平成27年度予定

平成27年度

事業内容

事業内容 (注)

事業進捗見込 （注）

備考

負担額

博多港IC地区国際海上コンテナターミナル整備事業

425

1,830

610 航路・泊地(-15m)

航路・泊地(-15m)- ～ 29億円程度

H30年代前半完成予定※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

博多港須崎ふ頭地区国際物流ターミナル整備事業

252

1,438

647 岸壁(-12m)(改良)、航路(-12m)

航路(-12m)

3 ～ 5億円程度

H27年度完成予定

博多港

計

3,268

1,257

(注)H27年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。
※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。
※今後、事業箇所を追加する場合があります。