入札の質疑に対する回答（令和６年５月10日公告分）
契約番号

12

契約件名

本郷ふれあい公園(第二工区)整備工事

質疑受付日

5月24日

5月24日

5月24日

5月24日

5月24日

5月24日

質疑

回答

① 工事発注仕様書5頁､｢外周に仮 ① 本工事における仮囲い等は、囲い､仮設ｹﾞｰﾄを設ける｣とありま 共通仮設費率の安全費に含まれるすが､本工事費内訳書に該当する項 ものを考えています。
目がありません｡当初予定価格には仮囲い､仮設ｹﾞｰﾄの費用は含まれていない(設計変更で対応)と考えてよろしいですか｡② 工事発注仕様書6頁､｢鉄道に特 ② 令和５年度工事では線路近接化した施工管理が必要な場合｣の増 工事協議書を提出し、高架橋の加費用は､設計変更で対応と考えて 日々計測を行いました。高架橋のよろしいですか｡
日々計測は通常の現場管理と考えております。
③ 工事発注仕様書15～17頁､さく ③ さく井工事の各種試験費用･報井工事の各種試験費用･報告書作成 告書作成費は、井戸工1式に含まれ費は､C-78単価表の｢井戸工1式｣に ております。
含まれていますか｡④ 工事発注仕様書9頁の公共残土 ④ 海老名市発注工事の土砂は、の使用について､搬入予定時期､日 搬入予定時期は９月中旬頃から11当り搬入量､海老名市発注工事の工 月中旬までを予定し、日当たり搬程表等がありましたら呈示願いま 入量、工程表は、後日実施されるす｡
海老名市との協議により決定する予定です。
⑤ 現地を確認したところ､工事エ ⑤ 臨時駐車場の閉鎖時期は、受リアの一部が､本郷ふれあい公園の 注者の施工計画により、協議のう臨時駐車場となっていました｡いつ え決定する考えです。
頃閉鎖する予定ですか｡⑥ 工事発注仕様書9頁､｢公園表層 ⑥に用いる購入土｣とは､張芝の目土のことですか｡

お見込みのとおりです。

（1 / 6）

⑦ 施工条件明示書1頁､参考設計 ⑦
書積算諸条件について､
1) 工事費内訳書の施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ単 1） 施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ単価は令和4年度
価について､機労材構成比が､令和4 または令和5年度基準、施工ﾊﾟｯｹｰ年度版で積算したものと､令和5年 ｼﾞ以外は令和5年度積算基準を使用度版で積算したものが混在してお しております。
ります｡施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ単価は令和4年度または5年度基準､施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ以外は令和5年度積算基準を使用と考えてよろしいですか｡
2) 使用する労務単価は令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価､機械損料は令和5年度版建設機械等損料表でよろしいですか｡

5月24日

2） 使用している労務単価は令和6
年度公共工事設計労務単価(令和6年4月設定 神奈川県県土整備局)。
機械損料は令和5年度版建設機械等損料表になります。

3) 積算における週休2日制は補正 3） 週休2日制を見込んでいないたなし､実施工においても週休2日制 め、積算における補正はしておらを採用しないと考えてよろしいで ず、実施工においても週休2日制をすか｡
採用しません。
4) ｽｸﾗｯﾌﾟの単価は刊行物､建設物 4） 建設物価令和6年4月号の東京
価令和6年4月号の横浜地区単価と 地区単価と積算資料令和6年4月号
積算資料令和6年4月号東京地区の の東京地区単価の平均としており単価の平均としていますか｡それと ます。
も建設物価の単価を採用していますか｡
5) 上記ｽｸﾗｯﾌﾟ単価を2誌平均とし 5） 2誌を平均とした場合の端数処た場合の端数処理は､端数処理なし 理は、１万円以上は有効数字４桁ですか｡それとも有効3桁(未満は切 の端数処理です。
り捨て:神奈川県県土整備局の土木工事資材等単価表と同様の端数処理方法)ですか｡

5月24日

5月24日

⑧ 工事費内訳書C-65号及びC-160 ⑧
単価表､ｺﾝｸﾘｰﾄ規格24-12-25とありますが､施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ表の材料規格は､18-8-25となっています｡施工
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ表内の規格が正と考えてよろしいですか｡

お見込みのとおりです。

⑨ 工事費内訳書C-251号単価表､ ⑨安定処理材の規格は､施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ表内Z1規格の｢瀝青安定処理材(30)｣(再生材ではない)でよろしいですか｡
前質問のように､工事費内訳書において､上位単価表の規格と､下位単価表の規格が異なる場合は､後者が正と考えてよろしいですか｡

お見込みのとおりです。

（2 / 6）

5月24日

5月24日⑩ 施工条件明示書3頁に､交通誘 ⑩ 交通誘導員は、620人を見込ん導員の配置有(作業期間中)とあり でいます。
ますが､数量総括表では数量が空欄となっています｡当初予定価格に､交通誘導員の費用は含まれていな
いと考えてよろしいですか｡含まれている場合は員数をご教示ください｡⑪ 伐採材(幹･根)の処分費用につ ⑪ 乖離が大きい場合は、協議のいて､実施工数量と､設計数量の乖 うえ設計変更で対応いたします。
離が大きい場合は､実数精算と考えてよろしいですか｡

5月24日⑫ 積算時の経費計算において､共 ⑫ マンホールトイレ テント119
通仮設費率計算の対象外としてい 基、防災パーゴラの防災テント4基る項目を全てご教示ください｡
を対象外としております。

⑫の回答参照

5月24日⑬ 積算時の経費計算において､現 ⑬場管理費率計算の対象外としている項目を全てご教示ください｡⑫の回答参照

5月24日⑭ 積算時の経費計算において､一 ⑭
般管理費率計算の対象外としている項目を全てご教示ください｡

5月24日

5月24日

⑮ 本工事費内訳書において､B-69 ⑮ 管理等の建築工事は、仕様に号明細書内の｢管理棟(建築工事)1 基づき見積を徴取したものを計上式｣のように､1式表示で､下位の内 しております。従いまして、その訳が不明なものが多々あります｡こ 仕様の変更が発生しない限り、設れらについては､契約後､1式の内訳 計変更とはなりません。
(項目､規格､数量､単価､諸経費等)が呈示され､その内容に対して､条件や単価の変更がある場合は､設計変更･単価ｽﾗｲﾄﾞの対象となると考えてよろしいですか｡⑯ 工期について、令和8年3月13 ⑯ 本工事事業は、防衛施設周辺日に設定した理由があれば、ご教 の生活環境の整備等に関する法律示ください。
第８条（民生安定施設の助成）に基づく補助事業であり、南関東防衛局による国庫補助金の年度末払いの事務手続きのため、工期を令和8年3月13日に設定しました。また、令和8年4月1日供用を考えており、公園管理業者の準備を見込んで設定しています。

（3 / 6）

5月27日

5月27日

5月27日

5月27日

5月27日

5月27日

5月27日

5月27日

5月27日

⑰ 中層混合工法のスラリー噴射方式のパワーブレンダー工法では、大量の清水が必要となります。作業用の必要水量が確保できる既存水道本管、もしくは工業用水本管が、施工エリアに近接して埋設されていると考えてよろしいですか。また、必要量の確保が難しい場合、さく井工事で掘った井戸の水を使用することは可能ですか。

⑰ 水道は公園用の旧宅地部に、20Aの水道管が3箇所あることから、これを利用できると考えています。

⑱ パワーブレンダー工法では、 ⑱ 余剰の改良土が発生した場スラリーを注入撹拌する関係上、 合、公園の敷地造成に使用する考余剰の改良土が発生します。余剰 えです。の改良土は、建設副産物として適切に場外処理をすると考えてよろしいですか。また、その処理費用は設計変更協議の対象と考えてよろしいですか。
⑲ 3.工事発注仕様書のP.8に「改 ⑲良地盤が一体化になるよう連続施工を基本」との記述がございます
が、これは前日までに施工した改良体と、これから施工する改良体が一体化されるように配慮した施工が求められているという解釈でよろしいですか。

お見込みのとおりです。

⑳ この工事は、週休2日補正が適 ⑳ 本工事は、週休2日補正は適用用されているのでしょうか。
しておりません。
㉑ この工事は、現場環境改善費 ㉑ 現場環境改善費(率分)は計上（率分）を計上しているのでしょ しております。
うか。
㉒ 施工条件明示書－2 〔1〕工 ㉒ 週休2日は見込まず設計工程を程関係において週休2日を見込んで 計画しております。
設計工程を計画されているのでしょうか。
㉓ 設計書C-40号単価表におい㉓ 幹周90cm以上120cm未満を元にて、算出根拠、単価の諸元をご教 幹周、体積等を考慮し割増してい示願います。
ます。
㉔ 設計書C-46号単価表におい㉔ 幹周90cm以上120cm未満を元にて、算出根拠、単価の諸元をご教 幹周、体積等を考慮し割増してい示願います。
ます。
㉕ 設計書C-50号単価表におい㉕ ブレンダー工法を想定していて、特許料金を計上されているで ますが、指定工法ではなく、同等しょうか。
以上の工法が採用されることも考えられるため、特許料金は計上しておりません。

（4 / 6）

5月27日

5月27日

5月27日

5月27日

5月27日

㉖ 設計書A-2号内訳書において、 ㉖ 単価は、神奈川県単価、刊行すべての植栽の単価諸元をご教示 本の平均単価、見積の最安価を採願います。
用しています。なお、単価の事前公表は行っておりません。
㉗ 設計書C-79号単価表において、噴水・ビオトープ関連の算出根拠、単価の諸元をご教示願います。

㉗ 算出根拠は実施設計及び見積者からの施工数量を、単価は神奈
川県単価、刊行本の平均単価、見積の最安価を採用しています。な
お、単価の事前公表は行っておりません。

㉘ 設計書C-83号単価表におい㉘ 算出根拠は実施設計及び見積て、ミスト施設関連の算出根拠、 者からの施工数量を、単価は神奈単価の諸元をご教示願います。
川県単価、見積の最安価を採用しています。なお、単価の事前公表は行っておりません。
㉙ スクラップ評価額には、切断 ㉙ 切断費は計上しておりませ費も計上されているのでしょうん。
か。
㉚ 設計書A-17号スクラップ費に ㉚ 刊行本の平均単価を採用しておいてヘビーH4の単価諸元をご教 おります。
示願います。

5月27日㉛ ＜工事発注仕様書＞㉛ 本工事の施工管理等にあたP.1 第1章総則 1一般事項①
り、これまでの実務経験により、「配置する現場代理人と主任（監 確実な工事進捗が図られるとお考理）技術者に必要な5年以内で５億 えならば「短期間でも請負金５億円の経験」の意味するものは、円以上の工事に従事したことがあ「短期間でも請負金５億円以上の る」と解釈してよいです。
工事に従事した事がある」と解釈してよろしいでしょうか。

5月27日㉜ P.6 8.関係官庁及びその他関 ㉜ 令和５年度工事では線路近接係者との協議工事協議書を提出し、高架橋の（2）東海旅客鉄道株式会社との協 日々計測を行いました。高架橋の議ＪＲ東海との協議の結果、列車 日々計測は通常の現場管理と考え見張員の配置や変位計測の実施な ております。
ど、費用の発生する事が必要になった場合には、変更協議の対象と考えてよろしいでしょうか。

5月27日㉝ P.8 ②地盤改良の範囲と添加 ㉝ セメント添加量は最少の量に「基準添加量50kg/m3」と示さ 50kg/m3で積算しており、試験混合れていますが、設計図番11号ににより増量が必要であれば、設計「セメント添加量は100kg/m3を標 変更協議の対象となります。
準とし」とあります。
積算は50kg/m3とし、施工時に増量が必要であれば、設計変更協議の対象になると考えてよろしいでしょうか。

（5 / 6）

5月27日

5月27日

5月27日

㉞ P.9 （5）搬入土及び購入土の ㉞
搬入元 ①公共残土の使用における「搬入土」は、設計書における「路体（築堤）盛土 12,922m3」に該当し、他工事から運搬された土砂を現場で受け入れ、盛土する作業と考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

㉟ 施工条件明示書－3 〔3〕公害 ㉟ 適正な濁水処理等を行ったう
関係 2水替期等の処理で特別な対 えで、水質に問題がないと確認出策の必要性は「無し」とされてい 来た場合のみ、道路側溝を通じてますが、現場内の雨水や掘削箇所 の河川放流を可とします。
からの湧水は、濁水処理等により水質に問題がなければ、道路側溝を通じて河川へ放流してよろしいでしょうか。
㊱ 現場事務所、作業員休憩所、通勤車両駐車場、資材仮置き場等の目的で、高座清掃施設組合の用地で借用可能な場所はございますか。

㊱ 現場事務所等については、JR東海道新幹線から北側で、道路予定地を除く高座所有地を利用して作業することを考えております。
その他の高座用地は、環境プラザ等の施設利用者、旧施設解体工事等で使用するため借用できる場所はありません。

（6 / 6）