みわＴＭＲセンター

ＴＭＲとは：混合飼料（Total mixed ration）
広酪の製造する発酵ＴＭＲは、牛が必要とする粗飼料・濃厚飼料・ミネラル類・粕類などを混合調製後、六面梱包
ベールにより、カビや酵母の発生等の好気的変敗を抑えて、数週間嫌気性発酵をさせて、嗜好性と保存性をより高めた混合飼料です。

広島県酪農業協同組合
本所（事業推進課）〒728-0023 三次市東酒屋町306番地65
TEL(0824)64-2072 FAX(0824)64-2233

みわＴＭＲセンター 〒729-6614 三次市三和町羽出庭2992番地1
TEL(0824)52-3845 FAX(0824)52-3845
西部事業所〒731-1531 山県郡北広島町春木1425番地1
TEL(0826)-72-2193 FAX(0826)-72-4886

東部事業所〒729-3431 府中市上下町上下1507番地4
TEL(0847)-62-3060 FAX(0847)-62-2394

高宮ミルクボーイ〒739-1807 安芸高田市高宮町羽佐竹438番地6

みわＴＭＲセンター竣工にあたって広島県酪農業協同組合
代表理事組合長 岩竹重城
広酪は、平成６年４月１日県内１８の酪農専門農協による合併から満２０年を迎える節目の年、広酪の庄原ＴＭＲセンター（庄原市一木町）とみわＴＭＲセンター（三次市三和町）を統合した新生「みわＴＭＲセンター」の竣工を迎えるに至りました。
この竣工にあたりましては、広島県、関係団体等のご指導とご助言を頂戴し国の強い農業づくり交付金事業（畜産飼料供給体制整備事業）、畜産経営力向上緊急支援リース事業による補助金交付を得ることが出来ました。
また、この建設設計・建築工事、機械装置設置では、従事戴きました理建設計、(有)ユノカ
ワ、(有)岸本鉄工、中国ヤマトハカリ(株)、エム・エス・ケー農業機械(株)ほか関係各位に感謝致します。有り難うございました。
新生「みわＴＭＲセンター」の年間最大製造重量は１万２千トンに置いていますが、充実した最新で優れる圧縮梱包機等の導入設置によりまして、これまでにも増して、低廉かつ栄養価が充実した品質優れます発酵タイプのＴＭＲ飼料の製造供給、かつ、職員による飼養管理指導の一層充実を図り、利用組合員において最大限のメリット享受が生じるよう全力を傾注して取り組み、組合員の負託・期待に応えたいと考えております。
顧みまして 広島県内でＴＭＲ飼料製造供給体制が整ったのは 広酪の設立時の被合併顧みまして、広島県内でＴＭＲ飼料製造供給体制が整ったのは、広酪の設立時の被合併
組合の備北酪農業協同組合が平成元年に「庄原飼料混合所（庄原市一木町）」を、また、双三酪農業協同組合が平成２年に「ミックスフィードセンター（三次市三和町）」の操業から始まります。
両施設では、豆腐粕・ビール粕などの未利用資源を有効利用し「未発酵タイプ」・「発酵タイプ」のＴＭＲ飼料を製造し、管内組合員に利用を呼び掛けられました。
このことは、飼養頭数規模の拡大が図られる等、酪農経営所得の向上とともに酪農発展に大きく貢献し、両組合により確立されたＴＭＲ飼料製造供給体制は、全国に先駆けた取り組
みとして評価され、県内外から多くの視察者がありました。
本日、ここに新生「みわＴＭＲセンター」がありますのも、こうした、先人、先輩諸氏の英知・英断が礎となっているものと改めて敬意と感謝の意を表するものであります。
現況、酪農経営を取り巻く環境は、世界穀物相場の高騰、かつ、新興国などの穀物需要の高まり、更には為替相場、投機マネーの介入などにより、酪農経営に必要不可欠な配合飼料、輸入粗飼料の価格は高止まりが続く中、可処分所得の維持すら難しい状況にあります。
新生「みわＴＭＲセンター」では、ＴＭＲ飼料の原材料の一部を輸入粗飼料から国産の飼料イネ（品種：たちすずか又はたちあやか）等に置き換えることで、生乳生産コスト抑制に取り組みたいと考え、広島県、広島県農協中央会、広島県地域再生協議会、集落営農法人組
織に対しまして、飼料イネ原料の生産供給への理解と協力を呼び掛け、必要数量の確保（平成２６年度１，６８０トン・平成２７年度２，５２０トン）に努力を続けて参りたいと考えております。
関係各位からも飼料イネの作付け紹介など情報提供をお寄せ戴きますようお願いします。
今回の新生「みわＴＭＲセンター」の竣工に伴いまして、庄原ＴＭＲセンターは飼料製造供給基地の役割を終えます。
迎える６月１日からは、ＴＭＲ飼料の原料となる飼料イネなどの保管倉庫として活用して参り
迎月 日、飼料 原料
飼料 ネ保管倉庫活用
参-1-

広酪の発酵ＴＭＲの利用メリット
１．長期間の保存が可能
２．夏場の乾物摂取量の低下防止
３．乳量・乳成分の安定
４．開封後の好気的変敗が起きにくい
５．飼料給与の省力化
６．未利用資源の活用等による飼料価格の低減化

広酪の製造ＴＭＲの種別【発酵ＴＭＲ】
・高 泌 乳 用 ：・中 泌 乳 用 ：・自給粗飼料利用型：
自給粗飼料利用型

高泌乳牛群（泌乳前期・最盛期)をベースした設計
中泌乳牛群（泌乳中期）をベースとした設計
自給粗飼料と混合することをベ スとした設計
自給粗飼料と混合することをベースとした設計【フレッシュＴＭＲ】
発酵ＴＭＲ原料を発酵過程を経ずに、大型フリータイプ牛舎用にフレッシュＴＭＲとしてトランスバックによる供給は、祝祭日等の休日対応の課題解決後に取り組むことと致します。

【ドライＴＭＲ】
・産乳用：

中泌乳用をベースとしたドライＴＭＲ（基礎配合を除いた製品も検討）

広酪みわＴＭＲセンター竣工に至るまでの検討経過・工事経過報告
本冊７頁～１０頁に掲載している内容をご覧下さい。

-2-

【発酵ＴＭＲの製造施設】【発酵ＴＭＲの主要製造工程フロー図】-3-

【事業概要】【事業費】【建築工事】【機械設備工事】-4-広酪が製造するＴＭＲの原材料割合

広酪が製造するＴＭＲの成分表

-5-

-6-

広酪みわＴＭＲセンター竣工に至るまでの検討経過・工事経過報告

No
日付
検討会議名等
1 H20. 6.28 通常総会

234567891011121314151617

検討及び実施内容
第5次中期計画の策定○製造効率、労働効率の向上と製造製品生産原価の抑制を図る（ミニコントラクター施設としての活用検討）
平成20年度事業計画○ＷＣＳを利用した製品試験と実用化○２箇所のＴＭＲセンターについて、ミニコントラクターとしての機能を担う方式への導入検討
平成21年度事業計画
H21. 6.26 通常総会
○ＷＣＳを利用した製品開発の検討○内袋ＴＢ梱包からラップ梱包方式への変更検討○ＴＭＲ製造飼料工場等の先進地視察
H22. 2.17 第11回理事会○みわＴＭＲセンターの製造機械故障に伴う対処
H22. 3.25 先進地視察○静岡県の「浜名ＴＭＲセンター」を視察（役員視察）～26
コンビラップ機械・コントラクター・給与体系・利用農家の指導体制を視察
H22. 6.26 通常総会
平成22年度事業計画○飼料コスト低減策を含むミニコントラクター体制の検討
・浜名ＴＭＲセンターを雛形として、ＴＭＲセンターの設置先を三次・庄原の工業団地ほか立地条件と県域を超えた供給体制の確立、センター運営体制は直営方式或いは株式会社体制とする等を含め、人材・技術・資金調達と投資、地域農業法人組織との連携を鑑みて行う。
H22. 7. 8 第 4回理事会○広島版コントラクター体制の在り方
H22. 8.10 第 2回生産委員会 ○広島版コントラクター体制構想を愛称「広酪ドリームブリッジ」として、①広酪ＤＢセンター、②広酪ＴＭＲセンリッジ」として、①広酪ＤＢ
タ 、②広酪ＴＭＲ
ター、③酪農ヘルパー事業、④農業生産法人・耕種農家、⑤広酪組合員の５つのポイントに整理して検討・協議
H22.10. 5 第 5回理事会○「広酪ドリームブリッジ」構想にかかる生産委員会による検討状況の報告
H22.12.21 第 8回理事会○コントラクター体制検討に係るアンケート調査結果の報
告H23. 3.11 第11回理事会○「広酪ドリームブリッジ」構想に関する国庫補助制度の報告
第６次中期計画の策定
H23. 6.24 通常総会
○ＴＭＲセンターの統合○広酪ドリームブリッジ構想
・ＷＣＳを利用したＴＭＲ飼料の供給検討
・各地域営農生産法人との連携によるミニコントラク
ター体制の確立
・ＴＭＲセンターとの連携
平成23年度事業計画○広酪製造飼料の供給体制は、ＴＭＲセンターの統合とＷＣＳ利用に対応した製造体系によるラップ梱包方式への変○広酪ドリームブリッジ構想は、ＴＰＰの情勢動向を鑑み、組合員ニーズや指摘を参考とし慎重に体制検討
H23. 7.22 第 1回生産委員会 ○ＴＭＲセンターの統合方針
H23. 7.26 第 5回理事会○ＴＭＲセンターの統合方針
H23.10. 7 第 2回生産委員会 ○ＴＭＲセンターの統合に向けた今後の日程
H23.10.14 第 7回理事会○ＴＭＲセンターの統合に向けた今後の日程
H23.11. 5 第 8回理事会○ＴＭＲセンターの統合に向けた先進地視察
H23.11.28 先進地視察○生産委員による群馬県前橋市赤木酪連ＴＭＲセンターを先進地視察（生産委員５名）～29
みわ・庄原両ＴＭＲセンター統合に向けて、コンビラップ方式による飼料製造工程等を視察
-7-

No
日付
検討会議名等検討及び実施内容
18 H24. 1.23 第 3回生産委員会 ○群馬県「赤木酪連のＴＭＲ視察研修」の状況をビデオ映像で紹介○ＴＭＲセンターの統合
19 H24. 2. 1 第10回理事会○群馬県「赤木酪連のＴＭＲ視察研修」の状況をビデオ映像で紹介○ＴＭＲセンターの統合
20 H24. 2.10 第 1回飼料利用推 ○群馬県「赤木酪連のＴＭＲセンター製造実態視察ビデオ
進員会の放映とラップＴＭＲ飼料の開封実演並びにその評価○ＴＭＲセンターの統合に係る構想に基づく製造方法及び製造メニュー
21 H24. 3.22 第11回理事会○ＴＭＲセンターの統合に係る今後のスケジュール
22 H24. 6.29 通常総会
平成24年度事業計画○みわ・庄原両ＴＭＲセンター施設の統合及び製造・供給体制の変更検討
・平成25年10月1日から新施設によるＴＭＲ製造を目指○組合員ニーズを把握した中で、「広酪ドリームブリッジ構想」の検討
23 H24. 7.18 第 1回生産委員会 ○ＴＭＲセンターの統合
24 H24. 7.31 第 4回理事会○ＴＭＲセンター統合計画検討の進捗状況
25 H24. 8.27 第 1回飼料利用推 ○ＴＭＲセンターの統合後の製造メニュー○ＴＭＲセンター統合に向けての経過
進員会
26 H24. 9. 6 第 6回理事会○第 1回飼料利用推進員会の審議報告
27 H24. 9.28 補助事業○「平成２５年度畜産関係事業実施要望の事前調査」提出
28 H24.11.29 第 2回生産委員会 ○ＴＭＲセンターの統合○自給粗飼料確保の実態状況調査結果
29 H24.12. 7 第 4回総務委員会 ○ＴＭＲセンターの統合に伴う投資計画
30 H24.12.14
H24 12 14 第 9回理事会○ＴＭＲセンタ の統合に伴う投資計画○ＴＭＲセンターの統合に伴う投資計画○各ＴＭＲ製造飼料の梱包機械に関するビデオ放映○ＴＭＲセンターの統合にかかる機械選定検討のための先進地視察計画
31 H24.12.18 地区懇談会○ＴＭＲセンターの統合の検討経過～21
32 H25. 1.10 先進地視察○熊本県酪連八代ＴＭＲセンターを視察～11
みわ・庄原両ＴＭＲセンター統合に向けて、導入を検討する機器「圧縮梱包機・ラップベールマスタ」の稼働状況並
びに製品利用農家の現地視察
33 H25. 1.28 第 3回生産委員会 ○ＴＭＲセンター統合に向けた取り組み
第 2回飼料利用推 ・機種選定にかかるビデオ映像の紹介
進員会合同会議・施設整備及びＴＭＲ成形梱包機械の機種選定
・製造メニュー
・今後のスケジュール
34 H25. 2. 4 第 5回総務委員会 ○ＴＭＲセンターの統合に伴う機器選定視察の報告並びに投資計画○八代ＴＭＲセンターの圧縮梱包機の動作状況のビデオ上映
35 H25. 2. 8 第10回理事会○ＴＭＲセンターの統合にかかる施設整備の在り方とその投資計画○ＴＭＲセンター設置機器の先進地事例視察状況のビデオ
紹介
36 H25. 3. 7 補助事業○「平成２５年度強い農業づくり交付金事業」実施計画書の提出
37 H25. 4.12 第 1回生産委員会 ○ＴＭＲセンター統合に向けた「強い農業づくり交付金」への対応状況○ＴＭＲセンター統合に向けた「強い農業づくり交付金」
38 H25. 5. 7 第 2回理事会への対応状況
○全酪連扱いリース申請（強い農業づくり交付補助対象外とな た キサ 投入用
ダ を／となったミキサー投入用のショベルローダーをこの１／２補助付きリースに申請）-8-No日付
検討会議名等
39 H25. 6.13 補助事業
40 H25. 6.27 第 5回理事会
41 H25. 7. 1 補助事業
42434445464748495051525354555657585960616263

検討及び実施内容○「平成２５年度強い農業づくり交付金事業」割当内示○ＴＭＲセンター統合に向けた設備投資に伴う資金借入○「平成２５年度畜産飼料供給体制整備事業」補助金交付
申請書の提出H25. 7.17 補助事業○「平成２５年度畜産飼料供給体制整備事業」補助金交付決定
H25. 7.22 第 6回理事会○ＴＭＲセンター統合に向けた補助金交付申請状況と今後の日程
H25. 7.31 公告○当組合のホームページにおいて、畜産飼料供給体制整備事業により「広島県酪農業協同組合みわＴＭＲセンター整備事業実施計画」の実施と、これに関係する業務及び物品機器調達について公告
H25. 8.20 入札○物品機器調達毎の見積り入札書の開札と業務請負業者を決定
・建築工事及び電気設備工事
・飼料混合ピット設備製作及び設置工事
・計量設備納入及び設置工事
・圧縮梱包施設等納入及び設置工事
H25. 8.23 契約締結
○工事請負業者と契約締結と工事準備及び工事開始
H25. 8.29 第 7回理事会○ＴＭＲセンター統合の事業着手状況
H25. 9.10 第 2回生産委員会 ○ＴＭＲセンター統合に向けた補助対象外の未発注工事の対応
H25. 9.26 工事安全祈願祭○新ＴＭＲセンター工事安全祈願祭の実施○ＴＭＲセンター統合に向けた取り組み
H25. 9.26 第 8回理事会
・補助対象外の未発注工事の対応
・製造ＴＭＲ飼料製造メニューと利用推進
・配合飼料価格安定制度への加入取り扱い
配合飼料価格安定制度 の加入取り扱い
・圧縮梱包ＴＭＲの開封実演
H25.11. 8 第 9回理事会○ＴＭＲセンター統合に向けた進捗○飼料イネ確保に向けての行動
H25.11.22 第10回理事会○ＴＭＲセンター運営と飼養管理マニュアル作成
H25.11.26 工事○建築工事及び電気設備工事の完成
H25.12. 9 工事
○建築工事及び電気設備工事のしゅん功検査（広酪）H25.12.12 工事○建築工事及び電気設備工事のしゅん功検査（広島県）
H25.12.13 工事○計量設備納入及び設置工事のしゅん功検査（広酪）H25.12.18 第 3回生産委員会 ○ＴＭＲセンターの運営○機械装置の等の設置・搬入スケジュール○製造ＴＭＲ飼料の飼養管理紹介マニュアル
H25.12.26 第11回理事会○ＴＭＲセンターの運営○機械装置の等の設置・搬入スケジュール○飼料イネ確保に向けての行動
H26. 2.13 工事○飼料混合ピット設備製作及び設置工事のしゅん功検査（広酪）
H26. 2.14 第12回理事会○ＴＭＲセンター統合に向けた進捗○庄原ＴＭＲセンターの倉庫転用並びに関連諸規程等整備○ＴＭＲセンター完成に伴う竣工式挙行○飼料イネ確保に向けての進捗状況○飼料イネの刈取機械の取得
H26. 2.18 第 4回生産委員会 ○ＴＭＲセンターの運営に対する㈱東酪からの協力提案の受け入れ○庄原ＴＭＲセンターの倉庫転用並びに関連諸規程等整備○飼料イネ（ＷＣＳ）の刈り取り機械の取得整備
H26. 3. 6 工事
○飼料投入用ショベルローダーの納品と検収実施（全酪H26. 3.10 工事○圧縮梱包施設等納入及び設置工事のしゅん功検査（広酪）○飼料混合ピット設備製作及び設置工事、計量設備納入及び設置工事 圧縮梱包施設等納入及び設置工事 し ん功
び設置工事、圧縮梱包施設等納入及び設置工事のしゅん功検査（広島県）-9-No
日付
検討会議名等
検討及び実施内容
64 H26. 3.13 第 5回生産委員会 ○新ＴＭＲセンターの稼働をモデルとした運営参画意向の取り扱い○飼料製造の作業シフト並びに広酪製造飼料大口奨励金の取り扱い○飼料イネ（ＷＣＳ）の刈り取り機械の取得整備
65 H26. 3.15 第 5回総務委員会 ○新ＴＭＲセンターの稼働をモデルとした運営参画意向の取り扱い○庄原ＴＭＲセンターの倉庫転用・関連諸規程等の整備
66 H26. 3.15 第13回理事会○新ＴＭＲセンターの稼働をモデルとした運営参画意向の取り扱い○庄原ＴＭＲセンターの倉庫転用による活用○ＴＭＲセンター統合に伴う関連諸規程等の整備○飼料イネ（ＷＣＳ）の刈取機械の取得整備
67 H26. 3.28 竣工式○みわＴＭＲセンター竣工式

１）乾牧草計量後のショベル搬送２）ミキサーへの投入

３）基礎配合をバケットへ計量投入

４）ミキサーからの排出

５）ラップベールマスタへの搬送

６）ラップベールマスタの成型ラップ- 10 -

【施設改修前の風景】

Googl

【位置図】

みわＴＭＲセンター

Google

みわＴＭＲセンター
みわＴＭＲセンター

GoogleGoogl

2014.3.28作成- 11 -