経営体プロジェクト
公募研究課題名畑作・地域作物（４）ICTを活用した大規模畑作の省力化、高精度化による収益向上技術の開発

提案課題名「寒地畑作を担う多様な経営体を支援する省力技術およびICTを活用した精密農業の実証」
農研機構 北海道農業研究センター
大規模畑作研究領域

十勝･オホーツクスマート農業コンソーシアム

研究代表「農研機構」は国立研究開発法人

辻博之

農業・食品産業技術総合研究機構のコミュニケーションネームです。

課題の背景競争力の基盤である輪作が危うい
ばれいしょ（北海道）60

てん菜（北海道）
作付面積(千ha)

504030202005

2011

806040202014

2000 2005 2010 2013

農家数減少とさらなる規模拡大
農家戸数減少オペレータ不足と技術の低下

畑作農家戸数（ 千戸）1050

8622. 2ha

25. 4ha28. 8ha32.8ha 35.7ha

40ha?
4030

420210

１戸当たり経営面積（ ha）

作付面積(千ha)

国産のばれいしょ、砂糖原料、小麦の生産の7～8割を北海道が占める
収益性が高い根菜類の作付面積が減っている
国内の需要に生産が十分に応えられない
小麦については大口実需への供給拡大が必要

0
1995

2000

2005

2010

2015

2020

十勝畑作経営の将来予測（細山2008）※2005年センサスを基に2020年までを推計

2

北海道の畑輪作体系と技術的な課題

小麦
てん菜の省力的な収穫体系（狭畦栽培体系の普及）

てんさい
小麦品質の安定化（タンパク質含有率標準偏差１％）

作業支援組織の低料金化を実現する作業体系の確立
畑作法人における規模拡大対応技術の導入による省力化と低コスト化

ばれいしょ
ばれいしょ種いも生産の効率化（小粒規格の歩留まり１割向上）

精密農業技術の精度向上と情報統合（１割増収、施肥１割減）

野菜

ICTトラクタの汎用利用
ロボットトラクタの導入普及

対象
50ha前後の家族経営
100ha規模の法人経営最終的な目標経営体の所得１割増加

3

支援組織を拡充することの有効性

H25 補正による試算

省力効果••

テンサイ：10a当たり10.6時間から5.6時間と45％削減
バレイショ：10a当たり12.7時間から3.4時間と73％削減

所得拡大効果•可変施肥等による収量向上
根菜類の作付拡大により約4百万円の所得増• また、規模拡大により約12百万円の所得増

新体系導入による規模拡大効果（家族経営）
ただし、委託料金 てん菜収穫1万円、ばれいしょ収穫2万円の場合

公募課題の目標• 労働時間の4割削減を達成• 経営体の所得を1割向上クリアするには支援組織の拡充・普及が条件

普及の道筋• 適正な委託料金を設定• 生産物を必要とする実需と生産者、作業組織が収穫体系にあった受け入れ態勢に合意する

4

高い◆寒地畑作を担う経営体と支援組織体制の強化に向けた新技術の実証（地域の特徴を重視）
体系構築と実証評価

士幌

芽室

生産性

鹿追低い

津別

規模拡大
遅い早い

◆地域・経営体の特徴に応じた支援組織体制
高収益を狙う地域をターゲットにした汎用的機
械利用による作業支援体系とICT技術の実装
大規模化が進む地域をターゲットとした効率的運営と精密農業情報を活用した技術の評価
条件が不利な地域をターゲットとした、生産支援組織の確立

機械の汎用利用と地域の加工基盤等を活用し作業支援体
系の確立
（士幌）
大規模土地利用による効率的な経営を情報により支援する（鹿追）農商工連携による一体的な営農支
援組織の確
立（津別）

5

高収益を狙う地域をターゲットにした汎用的機械利用による作業支援体系とICT技術の実装 （士幌町）
作業機の汎用利用とノンストップ型作業体系によるてん菜の高能率作業支援体系の実証

改造前後の委託料金試算(H27補正)
作業支援の料金1万円/10a★ 本事業では実用化に向けた問題（生産物の受け入れ等）を解消する。
H29
計 商業運用の準
画 備開始

H30

H31

体系の省力化検証

商業運用・体系の普及

ICTトラクタ徹底利用によるコスト削減技術の実証

自動操舵等の作業軌跡の取得は、大型機械体系では必須になりつつある。ICTが実装されたトラクタに作業を集約し、コストの削減をはかる。
★実証試験により問題点を整理し、機械コストの低減を評価
H29
計 利用状況確認
画 と作業性評価

参画経営体・株式会社シノハラ 作業支援体系の実証・評価

H30
効果の取りまとめ 普及・指導

6大規模化が進む地域をターゲットとした効率的運営と精密農業情報を活用した技術の評価（鹿追町）
大規模生産者の効率的運営や、意思決定に必要な情報の抽出と利用方法の検討

精密農業技術の展開による低コスト化とリモートセンシングを用いた小麦品質安定化の評価
精密農業の実証評価
品質安定化の実証評価
推定 品質
収穫適期

効率的な経営を情報により支援する★ トランスボーダーファーミングにおける利益配分等にICTの情報利用を検討する（出役の作業時間、収量情報など）。
H29
計 農地拡大に必画 要な情報整理

H30

H31

計画策定へ情報利用法検討

計画策定

参画経営体・笹川北斗農場
精密農業の実証・評価 作業情報の取得

情報統合･計画
ブレンド

収穫･集荷乾燥･貯蔵★ 個別技術として開発した精密農業、情報統合、リモセンによる品質向上効果等を評価する。

個別技術開発H31
計 ICT,精密農業、品質安画 定化の効果検証

7条件が不利な地域をターゲットとした、生産支援組織の確立（津別）
農商工連携による一体的な営農支援組織の確立
てん菜生産に関わるマシーネンリン
グ（MR）の設立手順の確立

生産受託組織による短紙筒移植・
大型機械収穫体系の実証
6畦用収穫機従来の2畦移植機

収穫機に合わせて6畦移植機を開発し（別実施課題）実証

作業支援の料金２万円台/10a
育苗と移植を含む★ 作業支援（育苗・移植･収穫）、生産物の輸送を仲介・支援するMRを組織し、生産から生産物の受け入れまでのルールを整備する。
H29

計 仲介に向けた意
画 義の周知H30

MR実践に向けた準備と実証試験での作業実施

参画経営体・（有）すばる
収穫システムおよびMRの実証・評価★ てん菜の6畦移植機と6畦収穫機の能力を実証評価し、左記の条件で組織運営が可能な性能に達しているかどうかを確認する。
H29

計 収穫予備試画 験の実施H30

H31

実証試験実施と性能評価実証試験による組織の評価

個別技術開発8◆寒地畑作を担う経営体と支援組織に導入する生産技術の開発◆生産技術の開発

H29

H30H31

支援組織・大規模経営にむけた省力的なてん菜生産作業機の開発 狭畦6畦短紙筒移植機開発

移植機パーツ開発・
狭畦6畦移植機試作

実証試験および移植機改良

移植機の実証と評価

試作収穫機の改良・複数地点での実証

作業速度等の性能を検証

実用化に向けた
改良

H29

H30

H31

植付け法による歩留まり向上・ 省力効果確認

歩留まり向上と、省力化技術開発・構築実証試験へ（芽室町）

収穫順位・品質の推定式作成

ブレンド予備試験

2畦収穫機：作業速度6-7km/h

輪作の基幹作物の生産拡大を支える基盤技術の開発◎ばれいしょ種いも 小粒いも歩留まり1割向上
植付け時の4割省力化生産技術
タンパク質含有率の標準偏差◎小麦品質安定化
1％以下

精密農業技術による増収技術の確立とロボットト
ラクタ作業体系の実証◎精密農業
収量 1割増収、肥料 1割減◎ロボットトラクタ

利用可能な作業増、大規模畑輪作にロボットトラクタを導入

大規模生産の効率的運営を支える情報利用技術の開発と実証統合された情報の利用推進

品質安定化方策策定
実証試験へ

H29

H30

H31

施肥設計への情報活用手法策定

取得データの活用方
策の提示

普及に向けた活動

トラブル･問題点の解消

トラブル発生削減等の成果取りまとめ

ロボットトラクタの畑輪作への導入指針策定

H29

H30

H31

情報システムの一部導入と実証
試験の実施

情報統合・閲覧シス
テムのマッチングと情報集積の実行システムの実践的な導入推進と情報の生産者評価9（芽室町）寒地畑作を担う経営体と支援組織に導入する生産技術の開発
支援組織・大規模経営にむけた省力的なてん菜生産作業機の開発－2畦収穫機の性能実証にJA芽室が参画－
導入システムの見極めシステム

能力ha/年

利用
形態

輪作の基幹作物の生産拡大を支える基盤技術の開発－ばれいしょ種いも生産技術－

狭畦・直播
対応

想定される条件

植え付けと抜き取りの負担
慣行
15人・時/10a↓2畦収穫20-30ha

法人可能

検討

引き抜き式

50-60ha

支援
組織

可能

料金
受け入れ態勢他作物と共用6畦収穫150ha
以上

支援
組織

可能
料金
（試験は 受け入れ移植）
態勢

株間調整による高速植付け

労働負担を4割減

ドローンによる異常株検出
H29

協力農家を設定
てん菜収穫システム・種いも生産技術

計 植付け法による画 歩留まり向上・省力効果確認

H30
歩留まり向上と、省力化技術開発・構築

H31
現地実証
（芽室町）

1010地域戦略プロからの変更点と研究費の合理性
主な変更点

研究費の合理性

小粒種いも小粒化と省力化が可能な植付け技術を重点化

北海道の畑作地域を網羅する研究のた
め経費の絞り込みを行い、初年度 1１９，９０９千円（地域戦略プロのジベレリンによる効果と薬害リスクを明確にした成果を受けた変更）

大型機械

シストセンチュウ根絶
課題を削除

情報システム 最小限に絞りつつ普及に向けた開発（関連するプロジェクトとの整理・統合）

研究工程
基本技術完成後・最終年に行う評価・実証は地域の課題として分割し、開発から現地実装の研究工程を明確化（機械開発、種いも生産技術、小麦品質）

リース期間一部見直し

機械開発

自己資金による開発とあわせ実施
特に研究開発要素が大きな部分を研究費で負担
衛星画像等
課題間で共同利用

11

参画機関
十勝・オホーツクスマート農業コンソーシアム

協力機関

共同研究機関共同研究機関共同研究機関共同研究機関

帯広畜産大学畜産学部【研究実施場所】
北海道帯広市など（国）農研機構農村工学研究部門【研究実施場所】
北海道鹿追町など

株式会社ズコーシャ【研究実施場所】
北海道 鹿追町 他

日本製粉株式会社【研究実施場所】
神奈川県厚木市

共同研究機関共同研究機関研究代表機関

普及担当機関北海道
十勝農業改良普及センター
網走農業改良普及センター

共同研究機関北海道立総合研究機構
十勝農業試験場【研究実施場所】
北海道 鹿追町、 士幌町、芽室町

ヤンマー株式会社【研究実施場所】
滋賀県米原市、北海道
音更町など（国）農研機構
北海道農業研究センター【研究実施場所】
北海道鹿追町、士幌町、津別町、芽室町

共同研究機関共同研究機関共同研究機関共同研究機関サークル機工【研究実施場所】
北海道津別町日本甜菜製糖株式会社【研究実施場所】
北海道津別町JAめむろ【研究実施場所】
北海道 芽室町

十勝農協連【研究実施場所】
北海道鹿追町、士幌町など

普及担当機関

普及担当機関

普及担当機関JA鹿追町【研究実施場所】
北海道 鹿追町

JA士幌町【研究実施場所】
北海道 士幌町

JAつべつ【研究実施場所】
北海道 津別町

経営体

経営体

経営体

農事組合法人笹川北
斗農場【研究・実証地区】
北海道鹿追町株式会社シノハラ【研究・実証地区】
北海道士幌町（有）すばる【研究・実証地区】
北海道津別町

東洋農機株式会社【研究実施場所】
北海道鹿追町など

農業経営体
芽室町
鹿追町
士幌町
津別町の複数の皆様

12

普及の可能性
てん菜収穫システム
士幌町 平成31年に商業利用(50ha)
津別町 試験期間終了後商業運用に移行予定
日甜美幌地区4ケ町村協議会でも検討（150ha以上×4）
トランスボーダーファーミング
試験期間中計画策定
TMRセンターによる飼料生産と連動して普及へ
サークル機工 6畦移植機
試験期間終了後販売計画
東洋農機
2畦収穫機
試験期間終了後販売計画

適正な料金
受け入れルール整備

道内
産地に普及

MRの一部に普及
100ha規模法人・一部コントラ

ばれいしょ種いも生産 芽室町内に普及の予定

地域戦略プロ成果
ジベレリン利用

道内
産地に普及

システムを共有

道内
産地に普及

小麦品質推定 十勝全域の「ゆめちから」生産に利用を計画
ロボットトラクタ 試験期間終了後販売計画
情報システム 十勝農協連が十勝地域に普及

13