ＣＦＴ造による高層事務所ビルの施工
Construction of the High-rise Office Building by CFT Structure
安居院徳重*1

Norishige Aguin

徳田秀之*1

Hideyuki Tokuda

小川雅史*1

Masafumi Ogawa

小林賢二*1

Kenji Kobayashi

花岡清勝*1

Kiyokatsu Hanaoka

住学*2

Manabu Sumi

要旨
旧鴻池ビル(大阪市中央区)の跡地に建設された高層事務所ビル（地上 26 階、最高高さ 111.1ｍ）では、上部躯体の主体構造は鉄骨造、柱には CFT 造が採用されている。本報告では CFT 関連工事を中心に、鉄骨建方やカーテンウォール取り付け等の工事の施工計画・管理について報告する。綿密な施工計画・管理により高精度・高品質の躯体構築を行うことができた。
キーワード：高層事務所ビル CFT 造 鉄骨建方 カーテンウォール

１．はじめにな石貼り(PCa 版)と、床から天井まで 1 枚ガラスによる広い開口部が確保された高層部(5 階以上)のカーテンウォー

大阪のメインストリート｢御堂筋｣に面し、商都の拠点とルからなっている。

して繁栄した船場地区に位置する当敷地には、約 40 年にわたり鴻池ビルがあった。平成 20 年 2 月に旧鴻池ビルの地上部解体工事からスタートした当プロジェクトは、地下部の先行解体工事などを経て、平成 21 年 3 月より新築工事を開始した。新たなビル「本町南ガーデンシティ」(写真 1)は、
地下 2 階、地上 26 階、最高部高さ 111.1ｍの高層事務所ビルであり、市街地での大規模地下工事を安全かつ短工期で施工するため逆打ち工法を採用した 1)。本報告では CFT 関連工事を中心に、鉄骨建方やカーテンウォール取り付け等の工事において高精度、高品質の躯体構築を可能とした施工計画・管理について報告する。

２．建物概要

写真 1

建物全景

地上部の主体構造は鉄骨造であり、柱には円形鋼管柱(950～800φ、t=70～19mm)および 4 面ボックス柱(600 角、t=50～19mm)に設計基準強度(Fc)42～60N/mm2 のコンクリートを充填する CFT 造が採用されている。
4～24 階の基準階は貸事務室として計画され、幅約 60ｍ、奥行き約 17ｍの広々とした無柱空間で、レイアウトの変更に対応しやすい空間となっている(写真 2)。また、大地震時に建物に作用するエネルギーを吸収させる制震ブレース(アンボンドブレース)をコア廻りに配置し、建物の主要な構造部材の損傷を軽減している(図 1)。

図1

外装は、御堂筋の歴史を継承した基壇部(1～4 階)の重厚
*1

大阪本店

建築部

*2

技術研究所

建築技術研究部門― 19 ―

基準階床伏図鴻池組技術研究報告2011

仕口溶接継手)に対する作業性と溶接部の健全性を確認するために、鋼材の材質ごとに実際と同サイズのボックス柱を製作し、溶接施工試験を行った。写真 4、5 に試験体の製作状況と、内ダイアフラムのエレクトロスラグ溶接施工状
況を示す。
「溶接施工試験項目」①外観検査、②超音波探傷検査、③マクロ試験
写真 2広い事務室空間

写真 3④引張試験(十字引張試験、溶着金属引張試験)

1 階エントランス⑤衝撃試験、⑥硬さ試験

３．仮設計画
敷地は長辺が約 80ｍ、短辺が約 47ｍであり、西面(御堂筋)および南･北面の 3 方向がそれぞれ一方通行の道路に面している。工事車輌の動線については、自治会からの要望もあり東側の心斎橋筋商店街を横断しない計画とするため、道路各面に出入口を設置して、御堂筋からの入退場とした。

写真 4試験体製作確認

写真 5 内ダイアフラム溶接状況

組み合わせ鋼材のうち、特に地下１階～4 階のスキンプレートには、引張強さ 550N/mm2 の大臣認定鋼 T-DAC385C(住友金属製)を採用し、鉄骨製作の面では過去に実績の無い組合せであったが、機械試験の結果、各継手の品質ならびに性能について、判定基準を十分に満足する値が確認された。

図2

地上仮設計画図

地上建屋は、敷地境界から約 6ｍ～9ｍセットバックしており、地下(逆打ち)工事用の仮設開口は建屋の内部に 4 ヶ写真 6所設けた。揚重機(タワークレーン)は 3 階の鉄骨上に OTA350HK(32m-10t～22m-16t)を 2 台設置し、フロアクライミン

4.2グ方式により鉄骨 2 節ごとにせり上げを行った。

溶着金属引張試験

写真 7試験片確認

鉄骨の製品管理

本工事で採用した鉄骨製作工場は、7 社(Ｓグレード 2 社、タワークレーンによる鉄骨や PCa 版の荷取りは、建屋外Ｈグレード 5 社)である。製作前には構造設計者主導のもと、周の南北のヤードから行い、地下工事の動線と調整しなが各工場の製作担当者や、第三者の受入検査会社とともに、ら揚重作業を行った(図 2)。

｢キックオフミーティング｣を実施し、製品管理や検査方法などの打合せを行ない、それに基づいた品質管理を行った。

４．鉄骨工事各節の製作時には中間検査を実施し、加工・組立および溶接中部材の品質を確認した。また、製作完了後には、小4.1溶接施工試験

梁や間柱などを含めた部材全数を対象に、製品検査を実施

構造特記仕様に基づき、コア廻りに採用されている 4 面した。各種検査や試験は 80 回を超える頻度となったが、設ボックス柱の製作に際して、計画された全ての溶接施工部計・監理者とともに、大阪本店建築設計部の構造担当者も(角溶接継手、内ダイアフラムとスキンプレートの溶接継手、毎回同席し、厳格な管理を行った。

― 20 ―

CFT 造による高層事務所ビルの施工

4.3

鉄骨建方計画逆打ち工事の基準床となる 1 階床版(トップスラブ)の構築完了後、養生や仮設道路の整備を行い、地上部の鉄骨建方は、平成 21 年 9 月より開始した(写真 8)。

写真 11

3 節(基準階)鉄骨建方

鉄骨の精度管理には、３次元光波測量器を使用した「鉄写真 8

1 節鉄骨建方骨建方精度管理システム」を採用した。周辺の複数の建物地上部の鉄骨は 10 節に分割し、5 階以上の基準階(階高 4にターゲットシールを貼り付け基準座標とし、柱の吊り込ｍ)では、3 フロアを１節(L=12ｍ)とした。基準階では、全み前にあらかじめ柱頭部の所定位置に取り付けた測定用の体(平面)を 10 ブロックに分割し、図 3 に示す①～⑩の順序ターゲットシールを視準して柱の位置を確認する方法であで、東側のコア廻りを先行して建方を行った。１日の取付る。また、建ち直しには目違い調整機能をもつ建方治具(鉄け部材は平均で 45 ピース、１節あたり実働 17 日間のサイ骨バーチカルシステム ATOMU)を使用し、「柱建方時」の精クルで施工した。

度補正で梁入れをスムーズにした他、｢本締め前後」および「溶接後」においても再度位置計測を行い、変位を詳細に把握することにより次節の建方の参考とした。

図3基準階建方ブロック

鉄骨建方工事中は、近接する周辺道路や商店街に対する安全対策として、早朝より 2 台のタワークレーンと南北の

写真 12

柱建方

写真 13

柱建ち直し

ヤードを利用して、１台は柱鉄骨の建方、もう１台で上部へ設置した架台上へ梁鉄骨などの荷揚げ作業を行い、通勤ラッシュの時間帯までにトレーラーを退出させた。また、外周の柱建方後、飛来・落下防止用の垂直ネットを先行して取り付け、日中は建屋外部でのクレーン作業を行わない計画とし、安全性を向上させた。

写真 14

溶接前自主検査

写真 15

第三者 UT 検査

特記仕様に基づき工事現場溶接部については全数、第三者検査機関による超音波探傷試験（UT 検査）を実施し、同時に食違いやズレ、アンダーカットなどの外観検査も実施したが、JASS 6 に規定されている管理許容差以内の精度を写真 9

梁鉄骨の荷取り写真 10

外周の先行ネット確保することができた。

― 21 ―

鴻池組技術研究報告

５．ＣＦＴ造充填コンクリート

5.3

2011

落し込み充填工法

地下階(0 層, 4.7ｍ)の充填コンクリートの打込みは、ブ
5.1

ＣＦＴ造の概要

ーム式コンクリートポンプ車を用いて、フレキシブルホー鋼管柱へのコンクリートの充填は、地下 1 階から地上 24スによる打設を行った。地下階の鋼管柱は通しダイアフラ階まであり、地上部の圧入高さは最大で約 101ｍである。

ムまたは、内ダイアフラム形式であり、ダイアフラムの中充填コンクリートの強度は、11 階床面+700mm より下部が設央に設けた打設孔にホースを差し込み、検尺テープと目視

22

計基準強度(Fc)60N/mm 、上部が Fc42N/mm である。打設方によりホース先端がコンクリート上面より出ないように管法は、地下部がブーム式コンクリートポンプ車を用いたフ理し、毎分１ｍ以下の打設速度となるようポンプストロー

レキシブルホースによる「落し込み充填工法」、地上部は「圧クを調整しながら打設した(図 5)。

入工法」を採用し、3 層に分割して施工を行った(図 4)。

図55.4

地下階(0 層)の落し込み充填

圧入工法

地上部コンクリートの圧入施工は、1 階､11 階､20 階の各フロアにスライドバルブ式の圧入治具を設けて行った(写図4真 18)。今回の施工では、「CFT 柱圧入管理システム」を採地上部の圧入計画用し、配管下部では圧入時圧力と１分間あたりのストロー5.2

コンクリートの調合ク数を常時計測することにより、コンクリートの閉塞など本工事に用いた CFT 充填コンクリートは、設計仕様に基不具合の早期発見に努めた。また、鋼管上部からは検尺テ

づき低熱ポルトランドセメントを使用し、大阪本店が大臣ープと LED 照明付きの CCD カメラを挿入して、圧入速度の認定を取得したものとした。コンクリートの調合は、高層管理とモニターによる鋼管内の充填状況の監視を行った。

2階へのフレッシュ性状を考慮し、Fc42、60N/mm ともに同一圧入工法によるコンクリートの打設手順を図 6 に示す。

調合(W/C35％)とした。実施にあたっては、室内試験練りの今回の圧入施工では、垂直・水平を合わせて最大で 150他、実機試験を行い、フレッシュ性状の経時変化等を確認ｍを超える配管長さとなった。配管に作用する圧力は計算している。の結果、3 層目で約 9ＭＰであったが、各階の担当職員と圧送・打設作業者が無線機で頻繁に連絡を取り合い、１分間の打ち上げ高さが 1.0ｍ以下となるようにポンプの圧送ストロークを調整しながら慎重に施工した結果、計画値どおりに圧力を抑えることができた。また、4 面ボックス柱は「内ダイアフラム形式」、低層部の円形鋼管柱については「通しダイアフラム形式」であるが、ダイアフラム中央の打設孔や、4 隅の空気抜き孔からのコンクリート流出状況を常時モニター画面で監視することができたため、高層部

写真 16

実機による経時変化の確認状況への圧入においても確実な品質管理を行うことができた。

― 22 ―

CFT 造による高層事務所ビルの施工①鋼管内残水の有無を確認し圧入治具をセット
職員・作業員の配置と役割の確認
ポンプ車の設置および配管筒先および配管継手部に養生シート敷き
先送りモルタルおよびコンクリートの手配

写真 17

生コンプラント

残水確認

写真 18

圧入治具

写真 20

計測器設置

出荷時検査

②圧力計と計測器のセット
生コン車の積載数量の確認
生コンの受け入れ検査
生モルタル車・生コン車をポンプ車に横付
先送りモルタルの圧送開始
先送りモルタルの廃棄

写真 19
コンクリートの吐出確認

配管圧力計③柱頭のカメラ・モニター・検尺テープのセット

圧入口への配管の接続
鋼管柱頭部養生材の撤去
圧入開始の連絡
圧入開始
コンクリート上面位置・打設速度の確認

写真 21

打ち止め位置の調整・確認

柱頭計測器設置

写真 22

柱頭計測器セット④配管圧力・打設速度・充填状況(圧入階のモニター)を監視しながらコンクリートを充填

圧送停止
圧入口の閉鎖圧入口に接続した配管の取外し

図6

圧入打設手順CFT 造充填コンクリートの施工では技術研究所支援の下、

写真 23

建築・機械担当職員と協力業者(コンクリート工・ポンプ工)による専門チームを組織し、綿密な計画と管理を行った結

6.1

圧入充填状況

写真 24

モニター監視東西面のユニットカーテンウォール

果、平成 21 年 12 月～平成 22 年 4 月にかけて全 15 回の打東西面は、幅 1.2ｍ・高さ 4.0ｍの部材を１ユニットとし設を無事完了し、所定の品質を確保することができた。

たアルミ製のカーテンウォールで、サッシ面から約 400mmのはねだし部を持つ縦フィンを 1.2ｍピッチで配置するこ

６．外装カーテンウォールとによって、直射日光の室内への侵入を減少させている。
また、サッシ下部には新鮮な外気を取り入れるための自然

5 階以上の外装には、東西面がアルミ製の「ユニットカ換気口が設けられており、執務者のリフレッシュ効果を期ーテンウォール」、南北面には「ガラスカーテンウォール」待している。カーテンウォールの施工にあたっては、ガラが採用された。また、各面の窓には日射熱を大幅に減らすスや背面のバックボードなどを、あらかじめ工場で取り付ことができる「Low-e ペアガラス」(遮熱高断熱複層ガラス)けて現場へ搬入した。専用のパレットで搬入された部材は、が採用されている。以下に概要を示す。

そのまま工事用エレベーターで取り付け階へ揚重し、現地で縦フィンをセットした後、取り付けを行った。外壁への― 23 ―

鴻池組技術研究報告2011

取り付けには、東西の外部に設置したレール走行式のホイストクレーンを使用し、無足場で施工した。

(a)構法概要
写真 25

ユニット搬入

写真 26

フィン取り付け(b)平面図図7
写真 276.2

外部取り付け写真 28

EPG 構法

外部取り付け

南北面のガラスカーテンウォール

南北面は、スパンドレルのアルミサッシと、面ガラス・リブガラス(スティフナー)で構成された「ガラスカーテンウォール」であり、EPG(Edge Pointed Glazing)構法が採用された。これは、面ガラスの目地部分を通して SUS 製の金属部材(EPG 金物)を取り付け、強化合せガラスで構成され

写真 29

実大性能試験

写真 30

現場取り付け状況

た室内側のリブガラスを反力に、部分的にガラスを支持する構法である(図 7)。当構法の施工にあたっては、メーカ

７．まとめーの日本板硝子㈱ 千葉事業所において実大試験体を作製し、施工性を確認した他、設計仕様の各種性能試験(水密･「本町南ガーデンシティ」における CFT 関連工事、鉄骨耐風圧･層間変位など)を実施して、安全性を検証した。

建方やカーテンウォール取り付け工事等について報告した。

現場施工においては、工事用エレベーターにより施工階綿密な施工計画・管理により高精度・高品質を確保するこへ材料を搬入した後、寸法･キズ･気泡などの「取り付け前とができた。今回得られた貴重な経験やデータを今後の工検査」を行い、品質を確認した後、取り付けを開始した。

事へ展開していきたいと考えている。

施工階におけるガラス材料の運搬･取り付けには、0.9ｔの電動フォークリフトと吸盤機を使用した。また、外部の

参考文献
1)

作業用足場には、3S システムによる連層吊足場を設置し、安居院徳重,小川雅史,北中勉：逆打ち工法による高層事務所ビルの施工、鴻池組技術研究報告、Vol.20、pp.21-26、2010.7

2 フロアごとにタワークレーンによるせり上げを行った。

工 事 概 要

ガラス取り付け後は、「完了時検査」を全数実施し、掛かり工事名称

本町南ガーデンシティ新築工事

代やクリアランスの実測・キズの最終確認などを行い、検工事場所

大阪市中央区北久宝寺町 3-27-1査結果の記録を行った。

発 注 者

積水ハウス 株式会社

設計監理

株式会社 日建設計

カー、施工業者による「外装検討分科会」を立上げ、定期施工

鴻池・大林共同企業体

的に各種取り合い･納まりや、意匠性を具現するための検討

工期

平成 21 年 3 月～平成 23 年 3 月(新築工事)会を実施した。また、各種の性能検討や試験を積み重ね、構造規模

外装工事の計画・施工にあたっては、設計･監理者、メー他4筆鉄骨造(CFT 造)、一部 SRC 造･RC 造

関係者で合意品質を確認後、製作・施工を行った結果、所地下 2 階定の品質を確保することができた。

延床面積 46,778.59 ㎡、建築面積 1,914.61 ㎡― 24 ―

地上 26 階