３]１]

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（川俣町）

更新日：2020年 3月26日【２０１９年度～】
整理番号

積込場等名称

輸送対象物※１

積込場等内の輸送対象範囲(輸送後の集約予定)

輸送実施
事業者

※２

輸送予定数量(概数)

輸送期間

輸送の時間、台数及び回数

※３

※４

※５

19-01 戸草前仮置場

土壌等(不燃物)

場内の一部
(未定)

鹿島・東急・飛島
JV

21,000㎥

2019年3月～9月

8:00～17:00

19-02 向長橋山仮置場

土壌等(不燃物)

場内の一部
(未定)

大林・東亜・鉄建
JV2,100㎥

2019年11月～12月

8:00～17:00

19-03 長橋山仮置場

土壌等(不燃物)

場内の一部
(未定)

大林・東亜・鉄建
JV

700㎥

2019年10月

8:00～17:00

19-04 長橋１仮置場

土壌等(不燃物)

場内の一部
(未定)

大林・東亜・鉄建
JV500㎥

2019年5月

8:30～17:00

19-05 石森前仮置場

土壌等(不燃物)

場内の一部
(未定)

前田・奥村・鴻池JV7,600㎥

2019年5月～7月

8:00～17:00

19-06 田代１仮置場

土壌等(不燃物)

場内の一部
(未定)

大林・東亜・鉄建
JV

19,300㎥

2019年5月～11月

8:00～17:00

19-07 田代２仮置場

土壌等(不燃物)
廃棄物(可燃物)場内の一部を予定(未定)

大林・東亜・鉄建
JV

21,400㎥

2019年11月～2020年3月

8:00～17:00

19-08 社前２仮置場

土壌等(不燃物)
廃棄物(可燃物)場内の一部を予定(未定)

前田・奥村・鴻池JV

25,800㎥

2019年11月～2020年5月

8:00～17:00

19-09 菅平仮置場

土壌等(不燃物)場内の一部(未定)

前田・奥村・鴻池JV

4,800㎥

2019年3月～5月

8:00～17:00

19-10 東ノ沢山仮置場

土壌等(不燃物)
廃棄物(可燃物)

場内の一部
(未定)

大成・日本国土・佐藤工業JV

5,200㎥

2019年7月～10月

8:00～17:00

1/3（32台程度が1日1回）（10台程度が1日2回）（10台程度が1日2回）（12台程度が1日1～2回）（13台程度が1日1～2回）（24台程度が1日1～2回）（22台程度が1日2回）（15台程度が1日1～2回）（12台程度が1日2回）（12台程度が1日1～2回）

輸送終了後の積込場の状況

３]１]

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（川俣町）

更新日：2020年 3月26日【２０１９年度～】
整理番号

積込場等名称

輸送対象物※１

積込場等内の輸送対象範囲(輸送後の集約予定)

輸送実施事業者※２

輸送予定数量(概数)

輸送期間

輸送の時間、台数及び回数

※３

※４

※５

19-11 細後山仮置場

土壌等(不燃物)

場内の一部
(未定)

前田・奥村・鴻池JV7,800㎥

2019年8月～10月

8:00～17:00

19-12 鶴沢地区第１仮置場

土壌等(不燃物)

場内の全て(集約予定なし)

大成・日本国土・佐藤工業JV

3,000㎥

2019年9月～11月

8:30～17:00

19-13 小神地区第２仮置場

土壌等(不燃物)

場内の全て(集約予定なし)

大成・日本国土・佐藤工業JV8,800㎥

2019年6月～11月

8:30～17:00

土壌等(不燃物)

場内の全て(集約予定なし)

大成・日本国土・佐藤工業JV

7,900㎥

2019年4月～10月

8:30～17:00

19-15 飯坂地区第２仮置場

土壌等(不燃物)

場内の全て(集約予定なし)

鹿島・東急・飛島
JV

5,000㎥

2019年3月～6月

8:30～17:00

19-16 飯坂地区第３仮置場

土壌等(不燃物)

場内の全て(集約予定なし)

鹿島・東急・飛島
JV2,400㎥

2019年6月～8月

8:30～17:00

19-17 小島地区第１仮置場

土壌等(不燃物)場内の全てを予定(集約予定なし)

大林・東亜・鉄建
JV

16,600㎥

2019年12月～2020年4月

8:30～17:00

20-01 八木西１仮置場

土壌等(不燃物)場内の一部を予定(未定)

前田・奥村・鴻池JV7,900㎥

2020年3月～6月

8:00～17:00

20-02 木ノ間山１仮置場

土壌等(不燃物)
廃棄物(可燃物)場内の一部を予定(未定)

前田・奥村・鴻池JV35,800㎥

2020年3月～9月

8:00～17:00

20-03 上平１仮置場

土壌等(不燃物)
廃棄物(可燃物)場内の一部を予定(未定)

前田・奥村・鴻池JV7,500㎥

2020年3月～6月

8:00～17:00

19-14

飯坂地区第１（花塚山国有林）仮置場

2/3

輸送終了後の積込場の状況（26台程度が1日1～2回）（12台程度が1日1～2回）（16台程度が1日1～2回）（12台程度が1日1～2回）（12台程度が1日1～2回）（14台程度が1日1～2回）（24台程度が1日1～2回）（26台程度が1日1～2回）（44台程度が1日1～2回）（24台程度が1日1～2回）

輸送完了

輸送完了

輸送完了

輸送完了

輸送完了
輸送完了
予定

３]１]

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（川俣町）

更新日：2020年 3月26日【２０１９年度～】
整理番号

積込場等名称輸送対象物※１20-04 小島地区第３仮置場

積込場等内の輸送対象範囲(輸送後の集約予定)

輸送実施
事業者

※２
土壌等(不燃物)場内の全てを予定(集約予定なし)

大林・東亜・鉄建
JV

輸送予定数量(概数)

輸送期間

輸送の時間、台数及び回数※３※４※５4,800㎥

2020年4月～7月

8:30～17:00（16台程度が1日1回）

輸送終了後の積込場の状況

輸送完了
予定

【注釈】 ※ 当該年度の輸送が完了した積込場は灰色の文字で表示。 ※１ 積込場等の名称を記載。既存の仮置場や現場保管箇所を積込場としているものや、新たに積込場として設置するものがあります。 ※２ 輸送対象範囲：「場内の全て」…場内の除去土壌等が全て搬出されます。／「場内の一部」…場内の除去土壌等の一部のみ搬出されます（場内の除去土壌等の保管は続きます）。／「集約予定あり」…搬出後、再び除去土壌等が当該積込場等へ集約されます（積込場としての利用が続きます）。／「集約予定なし」…搬出後、除去土壌等の集約はありません（積込場としての利用が終わります）。 ※３ その年度に当該積込場等から搬出する予定の輸送数量です。学校等で現場保管されている除去土壌等の輸送がある場合はその予定数量を下段に記載します。 ※４ 輸送期間は、天候や道路交通等の状況により変更することがあります。 ※５ 輸送の時間・1日の輸送回数は作業の進捗状況によって変更することがあります。

3/3

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（川俣町）：ルート図

更新日：2020年 3月26日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は■２０１９年度～（町内全体）

小神地区第２仮置場

小島地区第１仮置場
小島地区第３仮置場

飯坂地区第２仮置場

鶴沢地区第１仮置場

飯坂地区第３仮置場
飯坂地区第１（花塚山国有林）仮置場

19-12～17,20-04
細後山仮置場
上平１仮置場

東ノ沢山仮置場

長橋１仮置場
社前２仮置場

向長橋山仮置場

木ノ間山１仮置場
石森前仮置場

長橋山仮置場
菅平仮置場

八木西１仮置場

19-01～11,20-01～03

戸草前仮置場

田代２仮置場

田代１仮置場※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

で表示）

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（川俣町）：ルート図

更新日：2020年 3月26日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は■２０１９年度～（積込場等付近）で表示）

19-12～17,20-04

19-01～11,20-01～03
細後山仮置場

小島地区第３仮置場

上平１仮置場296

長橋１仮置場

東ノ沢山仮置場

小島地区第１仮置場

飯坂地区第2仮置場

小神地区第２仮置場

向長橋山仮置場

木ノ間山１仮置場

鶴沢地区第1仮置場
1112

戸草前仮置場
長橋山仮置場

林道花塚線

社前２仮置場

飯坂地区第3仮置場

石森前仮置場117

菅平仮置場

飯坂地区第1（花塚山国有林）仮置場

八木西１仮置場

田代２仮置場
田代１仮置場※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成