平成29年度中部地域ブロックにおける災害廃棄物処理計画作成モデル事業（愛知県西三河地域）● 愛知県西三河地域における広域処理のための分別方法や受入基準を整理し、廃棄物の分別方法や廃棄物処理施設の受入基準等の目安を検討● 支援要請内容の洗い出し方法や複数の自治体間における支援の調整方法を検討● 支援側・受援側のやるべきことの時系列チェックリストを作成
愛知県西三河地域における災害廃棄物対策に係る課題● 西三河地域は、西三河災害時相互応援協定（平成25年7月）を締結しているなど、地域ブロック内のつながりが比較的強い一方で、通常時の廃棄物の分別方法や廃棄物処理施設の受入基準等は市町村ごとで異なる。
● 具体的な被災市町村の支援要請方法や自治体間の調整方法は確立されていない。

モデル事業の概要
1.被害の様相の把握（基礎情報の整理）

・西三河地域の一般廃棄物処理
尾張地域
施設の基礎情報を整理
・県計画に基づく西三河地域の災害廃棄物発生量及び既存施設の処理可能量を整理【南海トラフ巨大地震】
災害廃棄物発生量 約6,389千トン■課題への取組み

西三河地域○西三河地域における受入基準等の目安
受入先

東三河地域

愛知県災害廃棄物処理計画では、災害廃棄物に係る処理の市町村連携を促進するため、県内を3つの地域ブロックに区分している

受入品目

・災害廃棄物処理における支援側、受援側の役割を整理
・災害廃棄物処理に係る支援要請業務フローを作成
・「災害時に廃棄物部局が実施する業務」のチェックリストを作成

終処
分場

必要な選別等処理

産 業 廃 棄 物 、 特 別 寸法：長さ1m以下、 ・一次仮置場での粗選別及び選別工程での混入
管 理 一 般 廃 棄 物 、 幅50cm以下、太さ禁止物の除去
不 燃 混 合 物 、 粉 末 （厚さ）20cm以下
又 は 液 状 の 物 、 再 塩 素 濃 度 ：50ppm ・二次仮置場の分別破砕施設における「細選生 利 生 可 能 な 紙 類 、 以下
古布等、破砕施設
別・調整工程」で受入への投入ができな目標品質に合うよう処
い物（施設破損の理おそれがある物）
・津波による海水を被っ等た木材等を処理する際は、焼却による塩化水素やダイオキシン類の発生を防止するために塩分除去が必要

不 燃 ご み（陶磁器、ガラス等）
焼却残渣
（主灰）
焼却残渣
（飛灰）

産 業 廃 棄 物 、 石 綿 寸法：長さ20cm以 ・一次仮置場での粗選別
含 有 廃 棄 物 等 の 有 下、幅20cm以下、及び選別工程での混入
害 廃 棄 物 、 廃 家 電 、 太さ（厚さ）20cm
禁止物の除去廃 自 動 車 等 の 処 理 以下・二次仮置場の分別破砕
困難物 等
有害物質：保有水
施設における「細選に影響を及ぼす廃別・調整工程」で受入棄物（水銀、石綿、目標品質に合うよう処
PCB、薬品類、農薬
理・石綿含有の場合、破砕等）を含まないを避けるために前段階で抜取り

2.災害時における分別方法、受入基準などの目安の検討

3. 支援要請方法、支援調整方法等の検討

状態

可燃ごみ
可燃性粗大ごみ焼却施設

・東日本大震災における実績の整理（処理施設、可燃物の処理方法、不燃物の処理方法、受入先の基準・品質）
・アンケート調査を実施し、施設の情報を収集
・アンケート調査結果をもとに、西三河地域における受入れ目標品
質を検討
最混入禁止物平成29年度中部地域ブロックにおける災害廃棄物処理計画作成モデル事業（愛知県）○支援要請業務フロー○チェックリスト
・市町環境部局の担当職員が延滞なく主体的に行動できるよう、 ・支援要請業務フローの具体的な行動内容を整理した「災害時災害廃棄物処理に係る支援要請業務フローを作成に廃棄物部局が実施する業務」のチェックリストを作成
・役割ごとの業務の流れを時系列で表示
・チェックリストは次の3パターンを作成
・受援側市町用と支援側市町用の2パターンを作成①市町職員の担当ごとに発災後にすべき内容の時系列のチェックリスト②広域連携のための時系列チェックリスト（①から抜粋して■受援市町の災害廃棄物に係る支援要請業務フロー作成）③項目ごとにやるべき内容を示したチェックリスト
時間

愛知県

目安

（西三河県民事務所）

西三河地域支援市町

受援市町

幹事支援市町総務担当

仮設トイレ担当

し尿担当

生活ごみ担当

災害廃棄物等担当

職員の安否情報の確認

連絡体制の確立

被害状況等把握依頼

被害状況等の報告指示の受領

発し尿に係る情報収集

災

災害対策本部との連絡調整

仮設トイレに係る情報収集

後
数

生活ごみに係る情報収集

し尿処理施設の被害状況

ごみ処理施設の被害状況

し尿収集運搬車の稼働可能台数 等

ごみ収集運搬車の稼働可能台数 等

災害廃棄物等に係る情報収集

日

報告の受領

間

被害状況等のとりまとめ

し尿に係る状況報告
生活ごみに係る状況報告
災害廃棄物等に係る状況報告

初被害状況等の報告の受領

動避難所開設状況の確認

避難所開設状況の確認

避難所開設状況の確認

仮置場候補地選定及び設置

被害状況等の報告

仮設トイレ配置検討及び設置

収集運搬の開始検討

収集運搬の開始検討

災害廃棄物の処理先の選定

及び開始指示及び開始指示災害対策本部との連絡調整

仮設トイレ過不足等の情報収集

し尿の収集運搬、処理等

生活ごみの収集運搬、処理等

過不足の情報収集

過不足の情報収集に係る情報収集

仮設トイレに係る広域支援の必要性の検討

し尿に係る広域支援の必要性の検討

生活ごみに係る広域支援の必要性の検討

災害廃棄物等に係る広域支援の必要性の検討

仮設トイレに係る支援要請

し尿収集運搬・処理

対
応

〜

1
週
間に係る支援要請

報告の受領

程

広域支援要請内容のとりまとめ

度

広域化ブロック内市町との生活ごみの収集運搬、処理に係る支援要請

被害状況の共有

被害状況の共有広域化ブロック内支援要請受領広域化ブロック内支援要請

広域化ブロック支援内容の受領広域化ブロック支援内容の報告

し尿処理、配車計画の作成

生活ごみ処理、配車計画の作成

収集運搬、処理の開始指示

収集運搬、処理の開始指示

対

月

応

程

災害廃棄物等の処理、配車計画の作成
収集運搬、処理の開始指示〜

カ■以下の項目ごとのチェックリストを作成

広域化ブロック支援内容の受領

仮設トイレ配置検討、設置指示

支援開始

急

災害廃棄物等の収集運搬、処理

広域化ブロック内支援調整

広域化ブロック支援内容の伝達3

災害廃棄物等の発生量等

仮設トイレに係る地ブロック内支援の必要性の検討

し尿に係る地ブロック内支援の必要性の検討

仮設トイレに係る支援要請

し尿収集運搬・処理に係る支援要請

報告の受領
支援要請内容のとりまとめ

生活ごみに係る地ブロック内支援の必要性の検討

災害廃棄物等に係る地ブロック内支援の必要性の検討

生活ごみの収集運搬、処理に係る支援要請

災害廃棄物等の収集運搬、処理に係る支援要請

度

地域ブロック内市町との地域ブロック内市町との被害状況の共有

被害状況の共有

地域ブロック内支援要請受領

地域ブロック内支援要請

地域ブロック内支援調整

地域ブロック内支援調整

支援を主導する幹事支援市町設置の適否の検討、幹事支援市町を協議により決定

地域ブロック支援内容の受領

地域ブロック支援内容の受領

地域ブロック内支援調整

地域ブロック内支援調整

地域ブロック支援内容の伝達

地域ブロック支援内容の伝達

地域ブロック支援内容の報告

支援開始

地域ブロック支援内容の受領

仮設トイレ配置検討、設置指示

し尿処理、配車計画の作成

生活ごみ処理、配車計画の作成

収集運搬、処理の開始指示

収集運搬、処理の開始指示

災害廃棄物等の処理、配車計画の作成
収集運搬、処理の開始指示

支援開始

3カ旧月

対

程

応

度

〜

復・総務担当の業務
・仮設トイレ担当の業務・し尿担当の業務・生活ごみ担当の業務・災害廃棄物等担当の業務に係る支援要請

広域化ブロック内市町との広域化ブロック内支援調整

応■以下の担当ごとの時系列チェックリストを作成

仮設トイレに係る状況報告

全体の進行管理

下水道の復旧状況の確認

し尿処理施設の復旧見込の確認

ごみ処理施設の復旧見込の確認

一次仮置場の集約の検討

国庫補助に関する事務処理

仮設トイレの設置・撤去の検討

支援必要量の見直し

支援必要量の見直し

災害廃棄物等の処理の進捗の管理・連絡体制の確立
・情報収集
・災害廃棄物処理実行計画の策定、見直し
・仮設トイレの設置、維持管理、撤去
・し尿の収集運搬、処理・生活ごみの収集
・災害廃棄物等の収集運搬、処理・仮置場の設置、運営、管理・広報、住民対応
・国庫補助に関する事務処理