特集 公共工事の品質確保の取り組み「施工プロセスを通じた検査」
試行工事の事例〜さがみ縦貫相模原IC上部（その１６）工事〜

国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所
工事品質管理官$

１． はじめに

もり

こう じ

森康治

工事概算数量PC３径間連続ラーメン箱桁橋

１橋

ポスト

テンション方式
L＝１２７．
５m
支間長 ４６．
６５m＋４０．
０m＋３９．
３５m

国土交通省では，工事の品質確保への体制強化

PC桁製作工および出来高に応じた円滑な支払いを図るため平成１
９年度より施工プロセス全体を通じて工事実施

コンクリート約７８０m３

状況を確認し，これを検査に反映させ出来高部分PC鋼材約２９t払いを実施する「施工プロセスを通じた検査の試

鉄約１８０t行」の取り組みを進めている。

筋架設工（固定支保工）１式

本報告は，プレストレスト・コンクリート工事

支承工

１式

での施工プロセスを通じた検査の試行について紹

落橋防止装置工

１式

介する。

伸縮装置工

１式%工期

契約の翌日から３９０日間

２． 工事の概要

平成２１年９月１８日〜平成２２年１０月１２日! 工 事 名３． 施工プロセスを通じた検査の概要

さがみ縦貫相模原IC上部（その１６）工事" 工事場所神奈川県厚木市上依知地先!

# 工事内容総括検査職員，主任検査職員，品質検査員で下本工事は，一般国道４６８号首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の（仮称）相模原ICにおい て 計
画されている（仮称）D２ランプ橋の延長１２７．
５mを建設する橋梁上部工事である。

検査の体制

記により実施している。
!

総括検査職員：工事検査官（局）総括検査職員は，検査の結果を総括するもの

で，主任検査職員が行う既済部分検査（２カ月に１回程度）の結果を踏まえ，中間技術検査，完成

１８ 建設マネジメント技術

2010 年 11 月号

公共工事の品質確保の取り組み 特集

通常工事の監督・検査業務
検査業務

監督業務
契約関係業務・契約内容の確認
・契約変更の確認
・変更図面の作成
・提出書類の受理，指示等

現場確認業務
（立会い業務）
・段階確認
・指定材料確認
・設計図書の規定による立会い

調整関係業務・地元調整・関係機関協議（状況把握）
・施工状況の把握

・完成検査（給付の検査＋技術検査）
・中間技術検査（技術検査）
・既済部分検査（給付の検査）・監督業務を行う工事の件数が多くなると，現場確認業務への影響（臨場回数の減少）が高くなる。
・臨場回数の減少は，各検査業務に対する負担が大きくなる
施工プロセスを通じた検査を導入した工事の監督・検査業務
監督業務
契約関係業務・契約内容の確認
・契約変更の確認
・変更図面の作成
・提出書類の受理、指示等

検査業務

現場確認業務・完成検査（給付の検査＋技術検査）効率化
・中間技術検査（技術検査）省略（施工プロセス検査業務へ）

・既済部分検査（給付の検査）効率化（状況把握）
・施工状況の把握

調整関係業務・地元調整・関係機関協議・施工プロセス検査業務（週２〜３回の臨場）
報告

・大規模な工事において監督業務の段階確認等を検査業務である施工プロセス検査業務で実施・監督業務の軽減を図るとともに，業務の成果を各検査へ活用することにより検査業務の効率化

図―１「施工プロセスを通じた検査」を導入した場合の業務の比較検査を実施。

視要領（案）」に基づき作成するチェックシート! 主任検査職員：工事品質管理官（事務所）にとりまとめ一定期間ごと主任検査職員に報告

主任検査職員は，品質検査員による施工プロセス検査業務の結果を総括するもので，品質検査員（今回工事では，週に１回報告を求めている。緊急時は随時）

が行う施工プロセス監視の結果を踏まえ，既済部分検査（２カ月に１回）を実施し，検査の結果等!

を中間，完成検査に先立ち適切に総括検査職員へ

品質検査員のとりまとめるチェックシートは，品質検査員のとりまとめるチェックシート

報告「施工プロセス監視要領（案）【主要工種編】平成" 品質検査員：業務委託で実施

２０年３月」に基づき受注者の技術提案も含めて作品質検査員は工事実施状況，出来形および品質の確認を日々実施し確認結果を「施工プロセス監成し，確認状況を記録している。ここではそのうちの一部を紹介する。

品質確認
平成２２年５月２８日
施工プロセス確認状況（DP５〜BDP２）径間【共通編】コンクリート工
コンクリート受入
実測
スランプ

設計

１３．
５ １２±２．
５cm

空気量

５．
４ ４．
５±１．
５％

単位水量

１７８．
１ １
６５±１５kg／m３

建設マネジメント技術

2010 年 11 月号 １９

特集 公共工事の品質確保の取り組み

技術提案の実施状況確認
平成２２年５月２２日
施工プロセス確認状況
技術提案
支保工の変形沈下への配慮
VE５−３
測定状況

既済部分検査平成２２年６月２２日
第３回既済部分検査

表―１

施工プロセス確認（施工状況）チェックシート（期間：年

表―２２０ 建設マネジメント技術年月日）

材料確認（品質）施工プロセスチェックシート（期間：年月2010 年 11 月号

月日〜日〜年月日）

公共工事の品質確保の取り組み 特集

表―３

表―４

寸法確認（出来形）施工プロセス

施工プロセス確認技術提案

工事名：チェックシート（期間：年チェック表（期間：対象箇所：年月日〜年月日）

月日〜年月日）主任検査職員名

印

品質検査員名印

コンクリート橋上部工−PC橋工―PC箱桁橋（支保工架設）
施工フロー チェックポイント

架 設
支保工

支保工の変形や不等沈下への配慮（VE5―3）

頻度

チェック項目施工
前支保工計画は確認したか

施
工
前

計測期間の確認はしたか

上段：日付・チェック欄，下段：コメント

備 考

施
工 測定頻度の確認はしたか
中 （48回／日（30分間隔））

施工
中

計測箇所数の確認はしたか（N＝８カ所／径間）

施工
中

異常な変異はあったか

完成写真

建設マネジメント技術

2010 年 11 月号 ２
１

特集 公共工事の品質確保の取り組み

図―２! 検査と出来高部分払いの状況
本工事では，施工プロセスを通じた検査を活用して既済部分検査を２回，中間技術検査（既済部検査実施状況

施工プロセス検査業務の結果を主任調査員（＝主任検査職員）が承諾することにより既済部分検査の効率化が図られる（受注者，発注者）。

分検査も併せて実施）を２回行い，３９０日の工期

なお，今回は，受検する側もはじめてであり，で前払金の支払い４回と出来高部分払い４回を合第１回（平成２２年２月）の既済部分検査では，従わせて合計８回支払いを行っており，受注者も回来どおりの資料を作成し受検しており，その後の収計画が立てやすいとの意見であり，キャッシュ検査でもデータ整理等，少なからず作業が発生しフローの改善が図られている。ており，検査回数が増えれば負担が増すことは，事実であると考えられる。

４． おわりに一方，出来高部分払いにより，現金収入が短期間ごとに発生するので回収計画が立てやすくキャッシュフローの改善が図られる（受注者）。

本工事では，品質検査員を確保（検査業務委

なお，本工事は３径間一括打設のため出来高率託）して施工プロセスを通じた検査を行ったが，の決定に難があった。張り出し架設やプレキャス現場からは，次のような意見があった。

トセグメント工法等１ブロックごとに出来高が明実施状況の確認の頻度が多くなることにより，品質確保が図られる（受注者，発注者）。
監督業務の現場確認業務の段階確認，指定材料確認，立ち会いを検査業務で行うことにより，監督業務の効率化が図られる（発注者）。

確になるものが適している。変更契約要素のある場合，出来型確認で変更契約が未了な場合，確認内容が異なり難がある（発注者）。
以上のように実際の現場においては，まだ課題もあるようだが，施工プロセスを通じた検査のメまた，臨場回数が多くなり段階確認，指定材料リットはきわめて大きいものであり，その効果を確認，立ち会いがスムーズになり，無駄な待機時最大限発揮させるため，発注者および受注者のよ間が減った（受注者，発注者）。

り一層の制度への理解を進めていく必要がある。

２２ 建設マネジメント技術

2010 年 11 月号