SKA進捗報告・計画

内容
1. SKAプロジェクトの状況
2. 国立天文台検討Ｇの状況
3. 日本の参加案の検討状況
4. まとめNAOJ SKA1 STUDY
GROUP

小林秀行

国立天文台SKA1検討グループ
2020/9/25

国立天文台SKA1検討グループ

1

SKA計画の全体像とスケジュール
SKA天文台は本部＋２観測所

LOW 豪州観測所
SKA1＝ 512局(13.1万基) 最長65km
SKA2＝4880局(125万基) 最長300km

GHQ 英国本部

サイト
5Tbps
データセンタージョドレルバンク観測所(参考)総務省発表2017年11月の日本国内
総ダウンロードトラフィック~10.8Tbps

サイト
3Tbps
データセンターMID 南ア観測所

SKA1=15m鏡133台+13.5m鏡64台 最長150km
SKA2=15m鏡2000台 最長3000km (アフリカ大陸全域)
2018

SKA
工程表
2018/12/21

2019

政府間機構化
詳細審査

2020

入札

2021

2022

2023

2024

2025

2026

SKA1建設システム検証用アレイ

2027

2028リスクシェア

科学検証・初期科学
アレイ
アセンブリ：

公募
観測サーベイ

AA4

AA3

AA2

AA1

2029 西暦

1864

256

512

LOW

8+064+0

120+8133+64

MID (SKA+MeerKAT)

宇宙電波懇談会シンポジウム

2

SKAで挑む天文・宇宙物理の地平線

2020/9/25

水沢VLBI観測所計画部門

3

Construction Plan (CP), Observatory
Establishment and Delivery Plan (OEDP)の承認

9月16日の理事会で承認された。

2020/9/25

国立天文台SKA1検討グループ

4

基本仕様（Baseline designに戻る）

2020/9/25

国立天文台SKA1検討グループ

5

ＳＫＡの状況(IGOの設立）〇SKAO IGO(国際機関）の設立

 条約調印（2019年2月）以降、オーストラリア、中国、インド、イタリア、オランダ、ポルトガ
ル、南ア、スウェーデン、イギリスでの批准手続きが進んでいる。2019 年8月6日にオランダが最初に批准した。（7か国の批准がIGO発足条件）
 2020年内に正式にIGOが発足できる見込み、そのため移行作業を急いでいる。そのなかで将来参加の可能性ある国（現在ボードオブザーバ、日本含む）に具体的な参加計画を求められている。
2020/9/25

国立天文台SKA1検討グループ

6

ＳＫＡの状況（スケジュール）〇スケジュール• 2019年10月 Deployment
baseline designからBaselinedesignに戻す• 2019年12月 System CDR• 2020年役割・経費分担の調整• 2020年9月 建設計画
（CP:Construction Proposal）、運用計画（OEDP:ObservatoryEstablishment and DeliveryPlan)の提案• 2021年建設開始• 2024年からSystem AIV,
Science Commissioning

2020/9/25

国立天文台SKA1検討グループ

7

ＳＫＡの状況（予算）

建設経費の増とtime profileについて調整を行っている。特に建設開始当初（20212023）の予算分担計画を調整中（日本にもin-kindな貢献を求められている）
2020/9/25

国立天文台SKA1検討グループ

8予算不足(約200M€）への対応

2020/9/25

国立天文台SKA1検討グループ

9

建設の分担案

2020/9/25

国立天文台SKA1検討グループ

10

ＳＫＡ１検討グループへのチャージ 期間: 約3年（2022年3月末まで）
 検討リーダー: 小林 秀行
 チャージ - 重要課題

1.

期間内に、審査報告書[RD01]で指摘された要旨3点を解決し、条件付処理事項5点をクローズする。
（補足）①

The Project should make a personnel transfer plan to foreign organizations in which a significant
fraction of permanent staff are transferred to and indeed a few permanent staff should have beentransferred by the end of the period.

②

The Project should make a staffing plan which describes contributions to SKA1 by in-kind staffing
contribution from Japanese universities through NAOJ, which should be approved by SKAheadquarter.

③The Project should consider the change of the contribution with radio receivers if the proposers
wish to continue this project after the end of the period. The Panel recommends that Band 5creceivers which the proposers wish to plan should be changed to those with other receiver band(s)or other instrument(s) or more in-kind contributions which strongly link to scientific motivations ofJapanese science community.

1.

国立天文台承継職員のSKA本部もしくは現地への派遣計画を作成し、実際に幾人か承継職員が期間内に派遣される。

2.

大学の人的貢献が国立天文台の貢献の一部としてSKA本部により合意され、それらの貢献も含めた計画を作成する。

3.

台長が追加で定める特別なチャージを実行する。

2020/9/25

国立天文台SKA1検討グループ

11

SKA1 日本のプロジェクトプランの検討
 AIV（Assembling, Integration and Verification）とSV（Science Validation）への参加
 SRC（Science Regional Center）への参加
 SKA-VLBI WG（Development Program）への参加
 Band6/7の技術検討への参加
 各Key Science Programへの参加
 2021年9月末の提案を目指す！

2020/9/25

国立天文台SKA1検討グループ

12日本の参加計画
何がGive and Takeか？
• 貢献

Cash, In-kind, Manpower Cash: SKAO management経費
 In-kind: Subsystemの建設
 Manpower: 設計・製作・試験
 70%のreturn（拠出金の70%以上をその国で支出）• 獲得

観測時間、Presence 観測時間 Key ScienceのPI, sub-PI,Memberとしての参加
 Open 時間への参加（メンバ時間）※ 本来の意味のopen sky は全体の5% 観測時間の配分は、貢献割合に比例する

 Presense Science collaboration
 Engineering collaboration
2020/9/25

水沢VLBI観測所計画部門

13

日本の参加 ＡＩＶ主にＴｅｌｅｓｃｏｐｅ ＡＩＶへの参加• 全体をアッセンブルした機能・性能の評価• ＳＷとのインテグレーション

Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｖａｌｉｄａｔｉｏｎへの参加• 観測性能、キャリブレーション性能の達成、実証試験

Ｌｏｗ Ｍｉｄともに2020年からInkindの参加• LOW PSI 河野• MID PSIにも求められている。
2020/9/25

国立天文台SKA1検討グループ

14

SKA Reginal Centerの貢献〇SRC検討WGへの参加（赤堀、広田）• 要求要件、機能、分担の検討• 国際協力開発体制の検討〇中国（上海天文台）との2国間協力• 上海・水沢研究協力協定にSRCに関する協力• 2019年5月に東アジアSKAサイエンスWSの開催（学振：2国間セミナー）• MWAを用いた研究での協力〇国内でのＳＲＣ 検討グループの組織と検討• データ解析エキスパート、ＡＬＭＡ Ａ
ＲＣ， ソフトウエアエンジニア など
で構成
2020/9/25

国立天文台SKA1検討グループ

15

日本の貢献（VLBI BE)
Dev. Progに提案準備中
CSP(相関器、分光器、パルサーゲーティング）からVDIFで出力
2.4GHz BW x 2pol X 4beams X 2bit =80 Gbps
運用システム（ＴＡＮＧＯ）での運用系の開発

2020/9/25

水沢VLBI観測所計画部門

16

日本の貢献（受信機の技術検討）
技術検討中
検討課題
• Band6+7（15-50GHz)• 要求要件 Tsys ＜15K
 T spill＝３K T feed＝２K
Trx ＜10K

Advanced Single Pixel
Feed Receiver（ＡＳＰＦＲ）の検討Ｇに参加2020/9/25

水沢VLBI観測所計画部門

17

Key science への貢献
各分野のKey scienceの議論が進んでおり、参加している。
2019.9 SKA-JP WS

日本版 SKA サイエンスブック（2020）の出版• 日本の貢献すべきサイエンスの課題の抽出

日本のKey science貢献の体制・予
備研究・予算のストラテジの検討• 2021年1月のSKA Science WS@Cape Town、南アへの積極参加• SKA データチャレンジ（HIデータ、銀河進化）への参加
2020/9/25

国立天文台SKA1検討グループ

http://skajp.org/SKAJP_Science_Book_2020.pdf
18

SKA1においてコミュニティに期待されること
共同開発、共同研究• 人的な貢献の期待（ＡＩＶ，ＳＣ，ＳＲＣ）• 競争的資金の共同での獲得• 参加した研究者へのリターンの検討
 従来の共同利用の方法をそのまま適用できない 共同研究拠点としての国立天文台の役割？

サイエンス戦略の議論• キーサイエンスにどのように参画するか？
• キーサイエンスにチームで参加か、個別に参加か？
• チームビルドをどのように進めるか？

2020/9/25

国立天文台SKA1検討グループ

19

まとめ
SKA1は2021年から建設の開始、2024年から部分観測の実施
検討グループの設立、チャージを受けた活動計画
SKA-1への日本の貢献案• AIV/SVへの参画• SRCへの要求要件、具体化の検討• Key Science Programへの参加• SKA VLBI WGに参加• Band6技術検討

観測時間は貢献に比例• 貢献割合（例えば3％）に応じた観測時間• 各国（中国など）との共同研究の創出

課題• プロジェクトプランの策定、プロジェクト提案、設立、予算の獲得• 役割の具体化• 技術的なFeasibilityと予算精度の向上• Science promotionの方針・戦略
2020/9/25

水沢VLBI観測所計画部門

20

Backup

2020/9/25

国立天文台SKA1検討グループ

21

日本の参加（受信機)2020/9/25

水沢VLBI観測所計画部門

22