市町村名

北大東村

平成２９年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】
事業番号・事業名

7

北大東村コミュニティ施設周辺整備事業
事業実施（予定）年度

第３章－３－（１１）－エ

沖縄２１世紀ビジョン
基本計画該当箇所

担当部課名

経済課

事業内容

北大東村内で毎年行われる祭り行事では県内外から多くの関係者や観光客が訪れており、歴史・文化の継承及び観光誘客を図るため、コミュニティ施設周辺整備を行う。

効果発現年度

□当年度

実施方法

■直接実施

（「交付金」＋「市町村負担」ベース）

沖縄振興基本方針
該当箇所

Ⅲ－１－（１）■後年度（R1年度）
■委託

□補助

H27年度

予算額・執行額【 単位:千円】

平成27～30年度

過疎・辺地地域の振興□負担□その他 （）

H28年度

H27年度（繰越）H29年度

H29年度（繰越）(a)当初予算額

85,000－30,00085,000－予 (b)予算現額
算の (c)増減額(b-a)
状況 (d)繰越額
A．計(b+d)

85,000－45,300116,000－

0－

15,30031,000－－55,011－－35,30285,00055,01145,300116,000

35,302

B．執行済額29,98954,70545,07980,69832,508

うち交付金充当額

23,991

36,06364,558

次年度繰越額55,011

執行率（％）(B/A)

35.3%

予算の状況の説明

43,763－－26,00635,302

99.4%

99.5%

－

69.6%

92.1%

施工スペースの確保が困難との理由から施工法等の再検討を行う必要があったため、調整及び計画の変更に不測の日数を要したため、工事及び施工監理に係る35,302千円をＨ30年度に繰越した。
達成状況

H29活動目標（指標）
H29年度
・大東宮備品格納倉庫（38.88㎡）・櫓の整備・大東宮周辺整備工事の実施
・秋葉宮周辺整備設計の実施
活動目標
（指標）
及び達成状況

目 標

(実 績

H30年度

整備及び実施 ） （R1年度

R2年度） （）（）） （）（）

整備及び実施目 標(） （実 績
達成状
況
説
明

大東宮周辺整備工事の実施及び秋葉宮周辺整備設計の実施については平成29年度末に完了し、大東宮備品格納倉庫・櫓の整備については平成30年8月末で整備が完了し翌月から供用が開始されている。

基準値
（ 年度）

H29成果目標（指標）・大東宮備品格納倉庫（38.88㎡）・櫓の整備完了
・大東宮周辺整備工事の完了
・秋葉宮周辺整備設計の完了
成果目標【R1成果指標】（指標）施設を利用した祭りの来場者数 368人以及び進捗状況 上進
捗状
況
説
明

目 標
実 績

目 標

(H30年度

H29年度)(完了)(目標値（R1年度）

R1年度) ()()

完了

( 368人以上 )下記に記載の通り事業を実施し、村内の開拓者たちが持ち込んだ文化などを観光施設として整備したことによって、村に訪れる観光客などが安全・快適に観光してもらう受入体制を強化することができた。
・大東宮備品格納倉庫（38.88㎡）・櫓の整備を行い利便性の向上、雨天時でも開催が可能となった。
・大東宮周辺整備工事を行い観光客や村民が本施設にアクセスするための参道が今までは土だったため水はけが悪く石積などもずれていたため危険があったが、アスファルトと土を混ぜて整備したことにより水はけがよくなり石積などもずれなくなったためより安全に参道を渡ることが可能となった。
・秋葉宮の格納倉庫、観覧席、公共トイレの設計を行い次年度以降に整備を行う。

推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化）

取組の検証

改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

・備品格納倉庫・櫓の整備が整ったことから格納する備品等が必要である。 ・備品格納倉庫・櫓の整備が整ったことから有識者等の意見を参考にして格・大東宮を使用するお祭りである大東宮祭は、島で一番大きなお祭りで御神 納する備品を検討し、準備などの利便性の向上に繋げる。
輿や奉納相撲、打上花火などといった催しがあるが御神輿の担ぎ手や奉納 ・大東宮は、島で一番大きなお祭りであるため里帰りしつつ参加する島出身相撲の参加者など年々少なくなってきているためお祭り参加型の誘客事業 者が多いため、飛行機の予約や宿の予約が取りにくい状況であるため改善に力を入れる必要がある。
策を検討する。
・秋葉宮周辺整備事業（実施設計）の完了に伴い、次年度以降に整備する箇 ・秋葉宮の整備にあたっては、有識者等からの意見を参考にして、整備個所所の優先順位を決める必要がある。の優先順位を検討する。

今後の取り組み方針

・備品格納倉庫・櫓の整備については、格納する備品を購入し利便性の向上に取り組む。
・大東宮については、有識者などの意見を踏まえて観光メニューを作成し、観光誘客に取り組むために、宿泊施設の拡充や航空路線の更なる拡充に取り組んでいく。
・秋葉宮の整備は、有識者等の意見を踏まえて決定した優先順位に基づいて、速やかに整備着手する。

資金の流れ（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

委託料
15,390千円（株）国建
1,998千円
8,748千円
4,644千円

総事業費

交付対象
事業費

113,206

113,206

交付金
充当額

市町村
負担金

90,564

交付対象外経費

22,642

北大東村大東宮周辺整備工事管理委託業務
北大東村秋葉宮櫓・トイレ棟・倉庫棟整備工事設計業務
北大東村大東宮倉庫等整備工事監理業務

北大東村
113,206千円

工事請負費97,816千円、

資使金
途のの流点れ検評費
価目・評価（有）北大東建設
47,488千円

北大東村大東宮周辺整備工事（有）南工業3,888千円

北大東村大東宮倉庫等撤去工事（株）与儀組
46,440千円

北大東村大東宮倉庫等整備工事

点 検 項 目〇

支出先の選定方法は妥当か。

〇

予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

－

受益者との負担関係は妥当であるか。

〇

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

評価に関する説明○委託及び工事の業者選定は指名競争入札により実施しており、妥当であったと考えている。
○予算規模については不用額は入札残により生じた2,794千円であり、適正な規模であったと考えている。
○費目・使途について事業目的達成の観点から必要なものなのか等については額の確定時において検査、確認しており、適正であった。

市町村名

北大東村

平成２９年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】
事業番号・事業名

8

北大東小中学校ランチルーム整備事業
事業実施（予定）年度

第３章－３－（１１）－イ

沖縄２１世紀ビジョン
基本計画該当箇所

担当部課名

教育委員会

事業内容

北大東小中学校は児童生徒数約60名の小規模校であり、昭和58年度完全給食開始以来、全校生徒・教職員が調理場併設のランチルームで給食を実施している。地域特有の教育環境構築に向け、児童生徒の豊かな心を育み、教育の資質向上へ繋げる為、運営システムの改善に伴い、改築整備を行う。

効果発現年度

□当年度

実施方法

■直接実施

（「交付金」＋「市町村負担」ベース）■委託(a)当初予算額
予 (b)予算現額
算の (c)増減額(b-a)
状
況 (d)繰越額A．計(b+d)□補助□負担□その他 （Ⅲ-９78,000－

89,000－11,000－－）

H30年度

H29年度（繰越）

R1年度

R2年度

000000#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

37,05289,00037,052

B．執行済額51,94837,044

うち交付金充当額

41,55829,635

次年度繰越額37,052

執行率（％）(B/A)

58.4%

予算の状況の説明

沖縄振興基本方針
該当箇所■後年度（R1年度）

H29年度

予算額・執行額【単位:千円】

平成29年度

生活環境基盤の整備及び教育・医療・福祉における住民サービスの向上－
100.0%

当該工事は、既設の給食調理場を解体後の場所に建設するものであるが、解体施設一部にアスベストが含まれており、解体粉塵防止工事・専用運搬車導入等により、不測の日数を要したため、工事及び施工監理に係る37,052千円をＨ30年度に繰越した。
達成状況

H29活動目標（指標）
H29年度
目 標

(H30年度実施

R1年度

R2年度） （） （）（）） （） （）（）

・ランチルームの整備：設計の実施
・ランチルームの整備：監理・工事の実施
実 績
活動目標
（指標）
及び達成状況

実施

目 標

(実 績
達成状況
説明

ランチルームの設計の実施については平成29年8月末に完了し、ランチルームの監理・工事については平成30年6月に工事が完了し供用開始されている。

基準値
（ 年度）

H29成果目標（指標）目 標(H30年度

H29年度)(完了)(目標値（R1年度）

H31年度)()()(80%以上 )・ランチルームの設計完了
・ランチルーム監理・工事完了
実 績【参考指標】
成果目標
安心安全な給食運営・児童生徒・教職員（指標）及び進捗状況 のコミュニケーション向上と食育向上が図られたか（80%以上）を含め、アンケートにより本事業のあり方検証する。
進捗状
況
説
明目 標

完了

下記に記載した通り事業を実施し、小中学校のランチルームを整備したことによって、安心安全な給食運営を行うことができた。
・給食ランチルームの設計、北大東小中学校の給食調理場解体を行った。
・給食ランチルームの整備を行ったことで、児童生徒・教職員が安心安全に一堂に会して給食を食べることができるようになり、コミュニケーション向上と食育向上が期待できる。

推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化）

取組の検証

改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

・ランチルーム整備の完了により、安心安全な給食運営を行う環境が整ったこ ・児童生徒・教職員が一堂に会し給食を食べることによって、コミュニケーショとから、児童生徒・教職員のコミュニケーション向上と食育向上が図られてい ンや食育の向上が期待でき、地域との交流を実施することで更なる食育の向るか調査する必要がある。
上等につなげられないかをアンケートにより検証する。

今後の取り組み方針

・アンケート結果をもとに、給食に使用する地元食材を提供してくれた方や保護者などを招いて給食を食べる会などを行い、更なる食育の向上に繋げる。
・施設管理や衛生管理を適切に行い、安心安全な給食の提供に努める。

資金の流れ（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

委託料
18,252千円

アート技研（株）
8,100千円
6,804千円
3,348千円

工事請負費70,740千円（株）与儀組
14,580千円
56,160千円

総事業費

交付対象
事業費

88,992

88,992

交付金充当額

市町村負担金71,193

交付対象外経費

17,799北大東小中学校給食ランチルーム実施設計委託業
務
北大東小中学校給食調理場解体設計委託業務
北大東小中学校ランチルーム建設工事監理委託業
務

北大東村
88,992千円、資使金
途のの流点れ検
評費
価目・評価

点 検 項 目〇

支出先の選定方法は妥当か。

〇

予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

－

受益者との負担関係は妥当であるか。

〇

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

北大東小中学校給食調理場解体工事
北大東小中学校ランチルーム建設工事

評価に関する説明○委託及び工事の業者選定は指名競争入札により実施しており、妥当であったと考えている。
○予算規模については、適正な規模であったと考えている。
○費目・使途については事業目的達成の観点から必要なものなのか等について額の確定時において検査確認しており、適正であった。