施工条件明示書（特記仕様書）
施工条件明示書（特記仕様書）

箕輪町役場 水道課
平成２７年度
平成２７年度 社会資本整備総合交付金事業
特環公共下水道雨水排水幹線開削ボックス工事
特環公共下水道雨水排水幹線開削ボックス工事
箕輪町 天竜川右岸第二排水区 沢・大出

工事名
工事箇所

工事の実施にあたっては、指定された図書を参考とし、かつ以下の事項について施工条件とする。
本工事の施工に当たっては、長野県建設部制定の工事共通仕様書・各種施工管理基準・出来型管理基
準・写真管理基準等に基づいて実施すること。
本工事の最終請負金額（税込）が３００万円以上の場合については、箕輪町建設工事等成績評定試行
要領に基づき評価の対象工事とするので留意のこと。
監督業務の一部を上伊那広域連合が実施するので、当該補助監督員が監督員に代わって施工上必要な指示承諾及び協議並びに審査、立会い、検測、観察等を行う際には、その実務に関する限りにおいて監督員と同様に取り扱わねばならない。監督員から請負者に対して指示又は通知を行う場合は、補助監督員を通じて行うことがある。この場合、監督員から直接指示又は通知があったものと同様に取り扱わねばならない。 請負者が監督員に対して行う報告又は通知等は、補助監督員を通じて行うことができる
ものとする。

１ 工事内容（１） 工事概要：金抜き設計書のとおり
工種
延長・位置等
ボックスカルバート工
L=50.125m

設別紙設計書参照〃

計内容（２）本工事箇所に関連する測量、設計委託及び地質調査等の報告資料は、閲覧が可能である。また、契約後は貸与も可能である。

２ 工期関係

工期は、雨天・休日等を見込み、着手の日から起算して、平成２８年３月２３日までとする。
なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含んでいる。地元区・隣接地権者等に十分周知した上で着手すること。

３ 工程関係、通行制限等
工程関係、通行制限等（１）本工事実施箇所は、中井用水組合耕作地内の開渠排水路を利用しボックスカルバートにて施工するものであり、水田等の耕作に極の い うにの上で工 管理を行うこと。
（２） 路内工事にお る全 通行 及び通行 を行う場合は、
条０条の 定に り
事 に
長 様
２３ の
路工事 出書 にて 出すること。
（３）本工事において施工期間・施工
等に下 の制約条件があるた 、な 置を行うこと。
なお、連 及び調 事項の内容を監督員に報告すること。
制約条件
位置等
制約条件・内容等

力影響 無 よ 配慮
程道
け 面 止 片側 止
消防 例第５ 規 よ前 消防署 へ 式第 号 「道 届 」 届方法
記
め 適切 処
絡 整

稲

水 耕作

係

工区内

耕作関 作業

記

係機
住民
係機 道
桝
高 発注
え
くだ
提

（３）本工事において、下 のとおり関関及び地域との協議をするものとしている。
なお、通行制限実施にあたっては、関関及び 路管理者と十分協議のこと。
田排水工（取 工）の排水 の設置位置・設置 は、者立会いのもと各地権者にそれ れ協議を行ったう 施工してさい。また協議内容は、 出して
さい。

ぞ

付

-1-

くだ

係機
沢 大
係

関
関等
・ 出区
関 地耕作者

事 項
協議
〃

制約内容
工 、区内 路の 用〃

程道 使 方法等

時

前
前

期

工事開始
工事開始

４ 工事実績情報の登録（１）工事請負額が５００万円以上の工事については、工事実績情報(工事カルテ)の登録をすること。
（２）登録する場合は、予め監督員の確認を受け、次に示す期間内に（財）日本建設情報総合ｾﾝﾀｰ（JACIC）に登録の手続きを行うとともに登録されたことを証明する資料を監督員に提出する。なお、変更時と完成時の間が１０日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。
①工事受注時
契約締結後１０日以内②登録内容の変更時 変更契約締結後１０日以内③工事完成時
工事完成後１０日以内
５ 施工計画書（１）施工計画書は、設計図書、「長野県土木工事共通仕様書」・本特記仕様書及び現場条件等を考慮し、着手後 15 日以内に作成し提出すること。
（２）変更契約後及び変更内容発生時については、「変更施工計画書」を作成し、提出すること。
６ 下請負人通知書（１）下請契約締結後、速やかに下請負人通知書を提出すること。
（２）記載内容は称号又は名称、工種、契約額、建設業の許可状況等とし、下請金額に係わらず一次
下請に限り全て記載する。社会保険の加入状況についても記載する。
（３）下記業種についても建設業の請負工事同等に扱い記載する。
①交通整理員、ガードマン②特別産業廃棄物処理業者、産業廃棄物処理業者③ダンプ運転手④１日で完了する請負契約、小額な作業・雑工・労務のみの単価契約の請負契約⑤クレーン作業、コンクリートポンプ打設等の日々の単価契約で行っているもの⑥クレーン等の業種オペレーターを機械と一緒にリース会社から借上げる場合⑦他の会社から応援者を借上げ、請負契約を締結した場合（臨時雇用関係である場合を除く)
７ 施工体制台帳（１）受注者は、下請金額に関わらず全ての工事について、建設業法に定める「施工体制台帳」とそれに係る書類及び「施工体系図」を作成し、工事期間中工事現場に備え付けること。
（２）「施工体系図」は工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示すること。
（３）受注者が契約する６（３）の業種についても「施工体制台帳」及び「施工体系図」に記載すること。
※施工体制台帳に記載すべき事項
・建設業法第２４条の７第１項及び同施行規則１４条の２に掲げる事項
・安全衛生責任者、安全衛生推進者、雇用管理責任者、監理技術者、主任技術者他
・社会保険加入状況（４）「施工体制台帳」及び「施工体系図」の写しを提出すること。
８ 用地関係（１）借地等の復旧については、原形復旧を原則とし、所有者、管理者等と立ち会いの上、借地期間内に返還まで完了すること。
（２）借地等の復旧箇所については、着手前の状況を写真や測量成果等で記録するとともに、境界杭や構造物の移動については引照点等を設けるなど適切な管理を行い、必要に応じて所有者等の立ち会いを実施し了解を得たうえで着工しなければならない。
-2-

側
特 「農

借
伴 諸 続
側 応
時転 」
前 方 農政課 市 村 農
整(４)境界鋲 境界杭復H8 7 9「け 幅杭」前 点
不動点 コン リ 擁壁 角
控え杭 距離 記録 く有
９ 周辺環境保全関係（１）建設機械は低騒音型、低振動型、排出ガス対策型機械使用を原則とする。別紙－１『排出ガス対策型機械』のとおり。
（２）汚水、汚濁、土砂の流出防止に努め、特に現場発生残土等各種資材を搬出時には、運搬車両等
から土砂を確実に除去してから一般道へ出ること。なお、一般道が当該工事による原因で破損及び汚れた場合は、請負者の責任において処置すること。
（３）特に住宅近接地域での騒音・振動等、水田や畑への排水の流出等の公害防止対策を事前に十分検討するとともに、問題が生じた場合は速やかに対処すること。運搬ルートは影響の少ないルートを選定すること。
（４）「箕輪町環境方針」・「箕輪町公共工事環境配慮チェックリスト」に基づき、環境に配慮した公共工事の施工をするように努めること。
（５）現場において、特別な取組等がある場合については、「別紙様式１」をしゅん工書類に添付し積極的に報告すること。
10 過積載の禁止（１）工事の施工計画にあたって、施工計画書に次の事項を具体的に記載するとともに、施工時は遵守すること。
①積載重量制限を超過しての建設発生土、建設副産物、廃材の処理及び資機材（以下「資機材等｣という。
）の積載重量の厳重チェックを行うこと。
②過積載を行っている資材納入業者から、資材等購入は行わないこと。
③過積載を防止するため、資機材等の購入に際しては納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
④資機材等の運搬には、さし枠装着車、物品積載装置等の不正改造した車輌及び不表示車等を使用しないこと。また、同車輌からの資機材等の引渡しを受けないこと。
⑤下請事業者や資機材等納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けた者または車輌を使用した業務等において悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。
⑥飛散の恐れのあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。
⑦土砂等の運搬に関する事業者の選定にあたっては、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第１２条の規定に基づき届け出た団体
構成員の雇用に努めること。
（２）以上の点について、下請事業者についてもこれに準じ徹底すること。
11 安全対策関係（１）工事現場に置いては、共通仕様書１－１－４０に基づき、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全教育、研修及び訓練を行うこと。
（２）安全教育、研修及び訓練については、工事期間中、月一回（半日）以上実施し、この結果は工事日誌へ記録するほか工事写真等も整理のうえ提出すること。
（３）交通安全施設については、下記により実施することを原則とする。
・仮設ヤードまわりは、パネルフェンス等を単管等で固定し、公衆の安全対策を講じること。
・車道部分に接し、車など飛び込みの恐れのある場合はガードレール・視線誘導板、回転燈等を設置するとともに、特に夜間の安全対策に配慮のこと。
（４）足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省 基発第 0424001 号平成 21 年 4 月 24 日）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有（３）請負者 で必要な用地の 用、及びこれに う 手 については、請負者 で対 すること。
に地の一用 については、事 に地 事務所、 町 、 業委員会等と調をすること。
施工箇所内に、等が設置されている場合は本工事にて 元することになる。
. . 伊那建設事務所 工事にお るの取り扱いについて を準用し、施工 に２ 以
上の
（
ク ート
の 等）またはからのをしてお こと。 なお、
隣接土地所 者の立会いを要する場合があるので、留意されたい。

-3-

足

足
解体 変更
「 先 法 よ 足」据 方式 ( ) 先 専 足 方式 よ５ 送電線 配電線付近
労働安 衛生法 労働安 衛生規則 労働 局 達 昭
和7 発第 7 9 号 よ 記安 距離 確保
遵守
電力 社 電気 故防止打ち せ 無
架空電線
危険防止措 義
前
種 別
送電電圧
がいし個数
安全距離
～200 ボルト
送電線に比べ小さながいしが 1 個
２ｍ
配電線 100
6 千 6 百ボルト
３～４個
送電線 2～3 万ボルト
３ｍ
５～９個
7 万 7 千ボルト
４ｍ
15 万 4 千ボルト
７～２１個
５ｍ
１６～２５個27 万 5 千ボルト
７ｍ
２０～４１個50 万ボルト１１ｍ
・送電線関係連絡先
中部電力 諏訪電力所送電課（0266-27-6442）
関西電力 木曽電力ｼｽﾃﾑｾﾝﾀｰ送電係（0264-52-5681）
・配電線関係連絡先
中部電力 伊那営業所（0120-984-551）
12 仮設工事関係（１）一般道路を使用する場合
公道および私道を工事用道路として使用する場合は、交通整理、安全管理を十分に行い、事故・苦情が無いようにすること。また、道路及び付属施設を破損した場合は、請負者の責任において速やかに原型復旧すること。
（２）請負者に起因する工期延長等にともなう、仮設材損料・賃料期間の設計変更は原則行わない。
（３）指定仮設備する 場とし、 場の組立て、又はの作業は、 手すり 行工 に る 場の組立て等に関する基準 の２の（２）手すり 置き
又は ３ 手すり 行 用 場
に り行う
こと。
（ ）
・
での工事は、
全、
全、
基準 長通 （50 年 12 月 1 日基
5
）に り下
全
を
した施工を
すること。なお、
会 との事
合わ は 料であるので、に対する置の務にて事 に協議のこと。

仮設備名
濁水処理プラント
脱水処理装置４ 仮撤去

設 ３計 条 件
ｍ /hｌ/mi

特 記 事 項

撤去 原則
仮
仮橋 足
ち
現
よ 囲 構造物 影響 え 認め

明
撤去方法（ ） 設工は、をとするが、 設土留工、、 場等のう 、設計書に 示した部分はしないものとする。
なお、 場条件に り周 の等にを与 るとられる場合はについて協議をすること。

仮設物

内

容

期

間

条件等

13 建設副産物関係
建設副産物関係
本工事の請負金額が５００万円以上の場合については、長野県制定の「公共建設工事における分別
解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領(土木)」により施行することになるので、留意のこと。なお、事前説明（通知）は法第１２条第１項の規定にて契約前となっているので特段の配慮をお願いする。
建設副産物処理費は、施設毎の処理費と運搬費の合計が最も経済的な処理施設を選定している。受注者においても建設リサイクル法第５条の趣旨に準じ建設副産物の再資源化等に要する費用を低減するように努めること。
建設資材廃棄物は、建設リサイクル法９条に則りその種類ごとに分別すること。
本工事において生じる建設発生土及び産業廃棄物等の処分は、下記の条件を想定して処分費・運搬費を計上している。
なお、請負者の都合による処分先の変更については原則として設計変更しない。
-4-

発生土

（１）建設

受入場所・仮置き場所 処分方法 運搬距離
浄水苑
指定
4.5km

特記事項

処分地を変更する場合は発注者と協議を行うこと。
発生物のうち既設路盤部砕石材は、本工事の発生土埋戻の既設路盤部（上層路盤部は除く）に再使用しますので、施工方法等を協議してください。
（２）特定建設資材（建設リサイクル法）
本工事の請負金額が５００万円以上の場合は、請負者は発注者から「通知」の「写し」を受け取ること。
請負者は、下請がある場合は下請負業者に対し「通知書」の「写し」を添付して「告知書」にて告知すること。
再資源化等が完了した時は、発注者に「再資源化等報告書」にて竣工時に報告すること。
種 別
処分条件
アスファルト塊
再利用
無筋 再利用ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ塊 Co
鉄筋 再利用Co
二次 再利用製品

処分先・運搬距離

備考

塚原石産（辰野）10.5km

数量は設計書記載のとおり

塚原石産（辰野）10.5km

数量は設計書記載のとおり

建設資材木材※排出する対象物が設計寸法と異なる場合は、発注者と協議すること。
寸法等を確認できる資料を提出すること。
（３）産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）
種 別
処分条件
木くず（抜根・伐採材） 再利用

処分先・運搬距離

備

考

汚 泥
再利用
その他（金属くず他） 再利用

※積

木くず処
体積－重 換単 表 記載換 係数
体積 ｍ3 確認
体積 確認 よ 台毎
４ 副産物 運搬 処
ア 副産物 運搬 廃棄物処ず 面 よ締結
イ 廃棄物 運搬 処 処「許 証」 確認「 」
添付
ウ
副産物 運搬 処 処
締結エ 「マニフェ 産 廃棄物 表 」 よ 適切 運搬 処 処
確認
マニフェ A B D E 表
エコア ション へ
め 表
再 源化
処
係
竣 類 添付オ
画 記載若 く 整備 べ
※
選択

算に用いる
理量の
量 算は実施設計 価 に
される 算
を用い
る。 なお、（ ）でのとなる場合は、をできる う 1
写真管理すること。
（ ）建設の・ 理について建設のを理業者に委託する場合は、必 書 に る委託契約をすること。
の・ 理・ 分を業とする
可をし、その 写し を工事資料にすること。
下請業者が建設を・ 理・ 分を行う場合でも、下請契約とは別に委託契約を
すること。
スト（ 業
管理 ） に り、に・ 理・ 分されているかを行うとともに、
スト（ 、 2、 、箕輪町では
ク
２１ の取り組
みのた 全 ）の（写）及び 資
施設・最終 分場との関 を示す写真を 工書 にすること。
請負者が施工計 書にし はす き事項は以下のとおりとする。
該当するものをする-5-

処理方法※ １再資源化 ２破砕処理 ３焼却処理 ４埋立処分場 ５その他
処 分 先 業 者 名
許可番号（業 者） 住所
運 搬 委 託 業 者 名
許可番号
先（委託の場合） 住 所
そ の 他 資源化の
方法など
・添付書類
ア 処理先の許可書の写し及び収集運搬業者の許可の写し（収集運搬を委託する場合）
イ 請負者と処理又は運搬業者との契約書の写し
ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート
エ 下請がある場合は、告知書の写し
オ 「公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領（土木）」の「別紙 4－1」説明書及び「別紙 4－2」分別解体等の計画等（５）再生資源利用等計画書、実施書の提出
ア 施工計画書にあわせて「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を提出する。
イ しゅん工時に「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を作成し、提出する。
ウ 提出様式は「(財)日本建設情報総合センター 建設副産物情報センター」の「建設リサイク
ルデータ統合システム」（ＣＲＥＤＡＳ）により行い、実施書はデータの入力されたＦＤを添付する。
エ 対象は、量の多少にかかわらず建設副産物が発生する工事の全てとする。
（６）処分量の確認
建設副産物の処分量を確認するため、監督員・検査員等から請求書、伝票等の提示を求められた場合は応じなければならない。
残土処理については、作業状況の写真に加え、処分量がわかる資料（１箇所であれば、幅・長の分かる写真、数カ所であれば、一覧表を作り運搬業者からの伝票）を添付する。
14 品質及び技術管理関係（１）建設資材の品質記録保存
土木構造物について建設資材の品質記録を作成し、工事完了時に提出する。
（現場必携 P.66）（２）工事カルテ作成、登録について請負者は、工事請負代金額５００万円以上の工事について、工事実績情報サービス（CORINS）
入力システム（（財）日本建設情報総合センター）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として、「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けた上、受注時は契約後１０日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から１０日以内に、完成時は工事完成後１０日以内に、訂正時は適宜登録期間に登録申請しなければならない（ただし、工事請負代金額５００万円以上
２５００万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする）。また、登録を行い発行された「工事カルテ受領書」の写しを監督員に提出する。提出期限は、以下のとおりとする。
・受注時登録の提出期限は、契約締結後１０日以内とする。
・完了時登録の提出期限は、しゅん工検査日までとする。
・施工中に、受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から１０日以内とする。
なお、竣工（完了）時登録済データに対して、訂正（削除）をする場合は、発注者の確認印を押印した発注機関確認書が必要になります。
（３）建設資材のうち、コンクリート圧縮強度試験及び鉄筋試験等については、原則として、建設技術センター試験所にて行うこと。また、圧縮試験供試体には、請負者の主任技術者又はコンクリート担当技術者がサインしたＱＣ版を入れる。
（４）コンクリート品質管理の取扱いについて
ア コンクリート担当技術者の配置
３・請負者は、５０ｍ 以上のコンクリート工事においては、コンクリート担当技術者を配置す
-6-

る。
・同
者は、 場代理 との 務は 可であるが、者及び監理者との 務は可能であり、施工計 書に 示する。
分からの請負者が行う 質管理
請負者は分
から の全ての 質管理にを負うものであり、 質管理のたの試 等を会 に委託した場合には、その全てに立 合うとともに、その
及び写真
を 工成
として 出するものとする。なお、上 において立会の として
ク ート
当者が必 写真に写っているものとする。
書（
）の扱い
・
書は 工成
として 出するものとする。
・
書には、工場間、 場着 間及び 設
間をするものとする。
（ ）
管理 には、トル・・・その他指定したに関して、
クル
作 （２本）、
本 （３部）が含まれているのでこれらを実施すること。
（ ）工事に 用する資等の承本工事で 用する資等は料承い を 出して承 を ること。た し、平成 2 年
月 2 日 2 建水にて通知した一 承の 料は料承い の 出は 要である。
監督員の指定する等にかかる計算書・ 定計算書を料承い と同 に 出すること。

技術 現 人 兼 不
主任技術
技術 兼
画 明
イ 責任 界点品「責任 界点」 先品
責任品
め験 生コン 社ち
記録
竣 果品 提記
証 コン リ 担
技術 ず
ウ 生コン納品 伝票
生コン納品 竣 果品 提納品
発時 現 時 打 完了時 記入
５ 技術 費
ンネ 橋梁 砂防構造物
マイ ロフィ ム
製 費
縮刷製 費
６
使
機材 認
使
機材 「材 認願 」 提
認 得
だ
6 4
付 6 第 44 号
括 認済 材 「材 認願 」 提 不
二次製品
構造
安
「材 認願 」 時 提15 資材の県内産優先使用（１）受注者は、本工事に使用する材料については、規格・品質等の条件を満足するものについては、
県内産資材を優先使用するよう努めること。
（２）受注者は、工事用資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入すること。
（３）受注者は、本工事に県外産資材を使用する場合は、次に示す資材について、その資材名及び県内産資材を使用しない理由などを「県外産資材使用報告書」に記入し提出すること。
・地業工事(砂利) ・コンクリート工事（生コン） ・舗装工事（路盤材料）（４）受注者は、下請契約を締結する際は、極力町内業者とすること。
16 セメント及びセメント系固化材を使用した改良土について（１）セメント及びセメント系固化材を使用した地盤改良及び改良土を再利用する場合は、六価クロム溶出試験を行い、その結果について報告すること。
（２）セメント及びセメント系固化材とは、セメントを含有成分とする固化材で、普通ポルトランド
セメント、高炉セメント、セメント系固化材、石灰系固化材をいい、これに添加物を加えたものを含める。
（３）六価クロム溶出試験は「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試
験実施要領(案)」（以下、｢実施要領(案)」という。）により実施し、土壌環境基準を超えないことを確認する。
実施要領(案） http://www.mlit.go.jp/tec/kankyou/kuromu.html
17 監督員の実施する検査又は試験監督員の実施する検査又は試験監督員が実施する主な段階検査及び試験は下記のとおりである。
該当時には、監督員に必ず立会いを求めること。
なお、これ以外の施工途中において町職員または町長の指定する者の抜打ち検査を実施することがあるので、検査に協力すること。
項 目
内 容
備 考
起工測量後
丁張り設置状況の確認
床堀完了時
床堀幅・基準高・土質及び湧水状況・支障物件等の確認
基礎工施工時基礎工位置・高さ・形状・寸法等の確認
型枠組立完了時
型枠工位置・高さ・形状・寸法等の確認
鉄筋組立完了時
設計寸法との照合・鉄筋径及び間隔等の確認
主 要な施工 段階 の区切 工事期間中において適宜
-7-

目
布 完了時

り
管路 設工
接合
・管通し・通水等の管渠工事に 用出来型
出来型 量の実測
その他監督員が必要とる
工事 成後にできない箇所（ 可 部）については、監督員のを必ること。
は、 上で行うこともできる。この場合は請負者が必 立会い、部分の検査及び施工管理資料及び写真を 示すること。

※

状況
数

状況 確認
確認
認め 段階
不 視
提

適

完 明視
確認 ず受け段階確認 机ず
確認
記録
表
18 その他（１）建設産業における生産システムの合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システムの合理化指針」
において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。
（２）建設工事の適正な施工の確保について
一 建設業法（昭和２４年 法律第１００号）及び公共工事の入札契約の促進に関する法律（平成１２年 法律第１２７号）に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
二 建設業法第２６条の規定により、請負者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者または専任の監理技術者については、適切な資格、技術力等を有する者（工事現場に常駐して、専らその職務に従事する者で、請負者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る）を配置すること。
三 請負者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の監理技術者のうち、当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合の監理技術者は、建設業法第１５条第２号イに該当する者
または同号ハの規定により建設大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者で、監理技術者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、監理技術者の写しを契約時に提出する。また発注者から請求があったときは、資格者証を提示すること。
四 一、二、及び三のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。
（３）労働福祉の改善等について
建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。
（４）建設業退職金制度について
一 建設業者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。
二 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入し現物により交付する
こと、または建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すべきこと。
三 請負代金の額が８００万円以上の建設工事の請負契約を締結した時は、建設業者は建退共制
度の発注者用掛金収納書（以下「収納書」という。）を工事締結後１ヶ月以内に発注者に提出すること。なお、工事契約締結当初は工場製作の段階であるため建退共制度の対象労働者を雇用しないこと等の理由により、期限内に当該工事に係る収納書を提出できない事情がある場合
又は、建退共対象労働者を使用しない場合においては、あらかじめその理由および共済証紙の購入予定時期を書面により申し出ること。
四 建設業者は三の申し出を行った場合、請負代金額の増額変更があった場合等において、共済証紙を追加購入したときは、当該共済証紙に係る収納書を工事完成時までに提出すること。な
お、三の申し出を行った場合または請負代金額の増額変更があった場合において、共済証紙を追加購入しなかったときは、その理由を書面により申し出ること。
五 共済証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、共済証紙の受払簿その他関係資料の提出を求めることがある。
六 建退共制度に加入せず、または共済証紙の購入若しくは貼付が不十分な建設業者については、入札等において考慮することがある。
-8-

七 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請業者に建退共制度への加入手続き、共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法もあるので、元請業者においてできる限り下請業者の事務の受託に努めること。
（５）常に意識を持ってコスト縮減に取り組み、設計に反映できるように努める。
（６）建設現場における福祉改善や労働時間の改善、または地域住民に対する工事現場の開放やＰＲなど、建設産業に対する理解の増進に資する事業の実施等の構造改善対策にも配慮する（７）暴力団関係者等から工事妨害などの被害を受けた場合は、速やかに被害届を警察に提出する。
（８）生コンクリートをはじめとして、主要な材料は管内工場の価格により積算しているため、これらを管外から搬入する場合は、協議すること。
（９）通行制限実施にあたっては、関係機関及び道路管理担当者と十分協議のこと。
（10）現場代理人・主任技術者等は、各種約款等に記載された職務内容を迅速かつ適切に行うこと。
19 創意工夫・社会性に関する実施状況の提出について請負者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫に関する項目、又は、地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。
創意工夫・社会性等の具体的内容がある場合は、下記の「別紙様式２」及び、「説明資料」を提出すること。なお、用紙サイズはＡ４版とする。

-9-

－ 『 ガ 策 機械』

別紙 １ 排出 ス対 型

ガ 策 機械の原則使用について
本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成３年１０月８日付 建設省経機発第２４９号）に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成７年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技
術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。ただし、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。
排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、現場代理人
は施工現場において、使用する建設機械の写真撮影を行ない、監督員に提出するものとする。
排出ガス対策型建設機械を原則使用する機種
機 種
備 考
一般工事用建設機械
・バックホウディーゼルエンジン（エンジン出力・トラクタショベル（車輪式）
7.5kw 以上 260kw 以下）を搭載した建・ブルドーザ
設機械に限る。
・発動発電機（可搬式）・空気圧縮機（可搬式）・油圧ユニット（以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシー
ンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの；
油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバーサーキュレーショ
ンドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、前回転型オールケーシング掘削機）
・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ
・ホイールクレーン
排出 ス対 型建設

- 10 -

別紙様式１

環境配慮に関する実施状況

工事名
工事箇所
施工業者名
【実施内容】【図面・写真等】

説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。
- 11 -

【別紙様式２】

創意工夫・社会性に関する実施状況
工事名
平成２６年度 ○○○○○○ 工事
請負者名 ㈱○○建設
項 目
評価内容
備 考
□創意工夫
□準備・後片付け □測量・位置出し□施工関係□代替材の適用□土工・舗装・ｺﾝｸﾘｰﾄ打設等の施工関係□設備工事の加工組立、電気工事の配線配管等□給排水・衛生設備工事の凍結防止策、つなぎ等□仮設計画及び施工□運搬車両・施工機械等□品質関係□集計ｿﾌﾄ等の活用□土工・設備・電気関係□ｺﾝｸﾘｰﾄ打設関係□使用材料□配管・溶接作業等□安全衛生関係□安全仮設備等□安全教育・講習会・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ等□現場事務所等□交通事故防止・交通確保等□工事看板等□環境配慮関係□環境負荷の低減等への積極的な取り組み□ゴミの減量化、ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟの励行等□積極的な再生資源・材料の利用□施工管理関係□施工計画書及び写真管理等□CAD、施工管理ｿﾌﾄ等の活用
□その他
□その他
□社会性等
□地域への貢献等 □河川等の環境保全の実施（地域社会や住民□現場周辺地域の環境保全、動植物の保護に対する貢献）□作業現場の周辺地域との調和□地域住民とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ□ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動等□災害時等の地域への援助・救援活動□その他○作成にあたっての注意事項
１．該当する項目に□に、レ点マーク記入。
２．該当項目以外にも評価できる内容がある場合には、その他として項目を設けるものとする。
３．具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。

- 12 -

創意工夫・社会性等に関する実施状況 説明資料
工事名
平成２７年度 ○○工事
項 目
評価内容
提案内容
（説明）

添付図）

（

○作成にあたっての注意事項
１．説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。
- 13 -／