変更契約の内容に関する事項の公表（予定価格250万円を超える公共工事）
令和6年3月31日 現在

単位：円（税込）
契約の相手方№

種 別所 管工事名

場 所
商号又は名称123456789

建築一式工事建築一式工事

総務課

総務課

令和４年度
南伊豆町
南伊豆町役場庁舎外
下賀茂地内
壁等補修工事

長田建設工業㈱令和４年度
南伊豆町
南伊豆町役場庁舎外
下賀茂地内
壁等補修工事

長田建設工業㈱令和５年度
土木一式工事 地域整備課 町道原才ノ神線道路維持工事

舗装式工事

令和５年度
地域整備課 町道伊浜蛇石線道路
改良工事

南伊豆町
上小野地内

南伊豆町
蛇石地内

令和５年度
南伊豆町
土木一式工事 地域整備課 町道毛倉野一条線道
毛倉野地内
路改良工事

令和５年度
南伊豆町
土木一式工事 地域整備課 町道一町田線道路改
市之瀬地内
良工事

令和５年度
土木一式工事 地域整備課 小稲漁港船揚場維持補修工事

南伊豆町
手石地先

令和５年度
土木一式工事 地域整備課 町道子浦落居A線道路改良工事

南伊豆町
子浦地内

令和５年度
道路メンテナンス事
土木一式工事 地域整備課
業宇正住橋橋梁補修
工事

南伊豆町
妻良地先

恵比寿建設㈱

五味建設㈱

㈲伊豆総合

五味建設㈱

五味建設㈱

㈲宇田建設

長田建設工業㈱

住 所

当初契約日

当初契約金額

当初期間

工事等の概要変更契約日

変更後契約金額

変更後期間

変更理由・変更概要

外壁・屋根塗り替え N＝１式
シーリング打ち換え N＝１式
天候不順が続き、工程が遅延してい～ 令和5年8月31日
るため工期の変更
外壁・屋根塗り替え N＝１式
～ 令和5年8月31日
シーリング打ち換え N＝１式
庁舎の長寿命化を鑑み、改修工事の～ 令和5年8月31日
増工による増額変更

令和5年3月2日

35,200,000

令和5年3月3日

令和5年6月23日

35,200,000

令和5年3月3日

令和5年3月2日

35,200,000

令和5年3月3日

令和5年8月25日

44,605,000

令和5年3月3日

令和5年4月25日

2,860,000

令和5年4月26日～ 令和5年7月31日

施工延長L=17.2m、横断側溝設置工L=7.0m
舗装復旧工A=27㎡、すり付け工N=4箇所

令和5年7月14日

3,223,000

令和5年4月26日～ 令和5年7月31日

地元要望による増額変更

令和5年4月26日

11,429,000

令和5年4月27日～ 令和5年7月31日

施工延長L=422m（不施工L=160ｍ）
重力式擁壁工L=9.3m
舗装打換え工A=1316㎡,区画線設置工L=512m

令和5年7月21日

12,991,000

令和5年4月27日～ 令和5年7月31日

地元要望による増額変更

令和5年4月25日

5,940,000

令和5年4月26日～ 令和5年7月31日

施工延長L=105m、重力式擁壁工L=38m
舗装打換え工A=406㎡、区画線設置工L=213m

令和5年7月24日

6,292,000

令和5年4月26日～ 令和5年7月31日

精測精査による増額変更

令和5年4月26日

8,338,000

令和5年4月27日～ 令和5年7月31日

施工延長L=137.5ｍ
As舗装工A=760.0m2、重力式擁壁L=46.0m

令和5年7月25日

9,977,000

令和5年4月27日～ 令和5年7月31日

地元要望による増額変更

令和5年5月31日

6,094,000

令和5年6月1日～ 令和5年8月31日

施工延長L=42.0ｍ
船揚げ場復旧工A=252.0m2 シラ材設置工N=90組

令和5年8月9日

6,215,000

令和5年6月1日～ 令和5年8月31日

精測精査による増額変更

令和5年4月26日

10,245,400

令和5年4月27日～ 令和5年8月31日

施工延長 L=130ｍ
As舗装工 A=513㎡ ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工 L=5.5ｍ

令和5年8月22日

10,362,000

令和5年4月27日～ 令和5年8月31日

設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が一致していなかったため。

令和5年6月1日

2,640,000

令和5年6月2日～ 令和5年10月6日

施工延長L=4.4ｍ
断面修復工N=1.0式 表面含浸工N=1.0式

令和5年9月22日

2,651,000

令和5年6月2日～ 令和5年10月6日

設計者が必要と認め内容を変更したため。

南伊豆町湊320-4

南伊豆町湊320-4～ 令和5年6月26日

南伊豆町石井2

南伊豆町手石766-2

南伊豆町手石967-1

南伊豆町手石766-2

南伊豆町手石766-2

南伊豆町下賀茂208-3

南伊豆町湊320-4

変更契約の内容に関する事項の公表（予定価格250万円を超える公共工事）
令和6年3月31日 現在

単位：円（税込）
契約の相手方

№

種 別

所 管

工事名

場 所
商号又は名称

令和５年度
道路メンテナンス事
10 土木一式工事 地域整備課
業中ノ田橋橋梁補修
工事

南伊豆町
下流地先

令和５年度
道路メンテナンス事
11 土木一式工事 地域整備課
業平戸橋橋梁補修工
事

南伊豆町
入間地先

令和５年度
道路メンテナンス事
12 土木一式工事 地域整備課
業伊波本２号橋橋梁補修工事

南伊豆町
石廊崎地先

㈱南伊豆造園土木

令和５年度 旧南崎小学校屋内運動場給水設備補修工事

南伊豆町
大瀬地内㈲渡辺住宅設備
南伊豆支店

令和５年度
14 土木一式工事 地域整備課 町道東通阿原線道路
改良工事

南伊豆町
加納地内

令和５年度 道路メン
15 土木一式工事 地域整備課 テナンス事業沼田平橋橋梁補修工事

南伊豆町
伊浜地先

令和５年度 旧南崎小学校屋内運動場給水設備補修工事

南伊豆町
大瀬地内

1316管工事

管工事

総務課

総務課

令和５年度 道路メン
南伊豆町
17 土木一式工事 地域整備課 テナンス事業大芝原
市之瀬地先
橋橋梁補修工事

令和５年度 町道伊18 土木一式工事 地域整備課 浜線道路改良工事
(その２)

南伊豆町
伊浜地内

㈲伊豆総合㈲宇田建設

池野ブルドーザー㈱長田建設工業㈱㈲渡辺住宅設備
南伊豆支店㈱南伊豆造園土木

有限会社山崎建設

住 所

当初契約日

当初契約金額

当初期間

工事等の概要変更契約日

変更後契約金額

変更後期間

変更理由・変更概要

断面修復工 N=１式
表面含浸工 N=１式

令和5年7月3日

2,706,000

令和5年7月4日～ 令和5年10月31日

令和5年10月5日

2,970,000

令和5年7月4日～ 令和5年10月31日 精測精査による増額変更

令和5年7月3日

6,083,000

令和5年7月4日～ 令和5年10月31日

令和5年10月20日

5,698,000

令和5年7月4日～ 令和5年10月31日 精測精査による減額変更

令和5年7月3日

3,080,000

令和5年7月4日～ 令和5年10月31日

令和5年10月20日

3,003,000

令和5年7月4日～ 令和5年10月31日 精測精査による減額変更

令和5年8月2日

6,820,000

令和5年8月3日～ 令和5年11月30日

加圧給水ポンプ設置工（0.75N）N＝１式
管布設工（Φ50㎜）L=58.9ｍ

令和5年11月29日

6,820,000

令和5年8月3日～ 令和6年1月26日

メーカーからのポンプ納品が遅延し、工程が遅延しているため工期の変更

令和5年7月3日

9,900,000

令和5年7月4日～ 令和5年11月30日

施工延長L=112.2ｍ 舗装打換え工A=436㎡
擁壁工L=34.8ｍ 区画線設置工L=220ｍ

令和5年11月24日

8,954,000

令和5年7月4日～

令和6年1月5日

精測精査による減額変更
地元調整による工期延長

令和5年9月29日

3,828,000

令和5年9月30日～

令和6年2月2日

施工延長L=4.6ｍ
断面修復工N=1.0式 表面含浸工N=1.0式

令和5年12月13日

4,939,000

令和5年9月30日～

令和6年2月2日

設計者が必要と認め内容を変更したため。

令和5年8月2日

6,820,000

令和5年8月3日～ 令和5年11月30日

加圧給水ポンプ設置工（0.75N）N＝１式
管布設工（Φ50㎜）L=58.9ｍ 濾過機設置工N=１式

令和6年1月25日

9,174,000

令和5年8月3日～ 令和6年3月31日

不測の事態により、濾過機を更新する必要が生じたため。

令和5年7月3日

15,290,000

令和5年7月4日～ 令和6年1月31日

ひび割れ補修工N＝1式（A＝20㎡）
断面修復工N＝1式（A＝15㎡、V＝0.45㎥）
橋面補修工N＝1式（L＝6.5ｍ）

令和6年1月24日

15,290,000

令和5年7月4日～ 令和6年1月31日

精測精査による内容変更

令和5年9月29日

17,523,000

令和5年9月30日～ 令和6年2月29日

施工延長 L=64.0ｍ As舗装工 A=251㎡
垂直擁壁工 L=14.0ｍ

令和6年2月15日

17,523,000

令和5年9月30日～ 令和6年3月22日

当初予定していなかった地盤調査・仮設道路設置による工期変更

南伊豆町手石967-1

南伊豆町下賀茂208-3

南伊豆町手石861

南伊豆町下小野198

断面修復工 N=１式
表面含浸工 N=１式

断面修復工 N=１式、表面含浸工 N=１式、橋台補修工

南伊豆町加納451

南伊豆町湊320-4

南伊豆町下小野198

南伊豆町手石861

南伊豆町青野310-2

変更契約の内容に関する事項の公表（予定価格250万円を超える公共工事）
令和6年3月31日 現在

単位：円（税込）
契約の相手方№

種 別所 管工事名

商号又は名称
令和５年度 町道伊19 土木一式工事 地域整備課 浜線道路改良工事
(その３)

南伊豆町
伊浜地内

令和５年度 社会資本整備総合交付金事
20 土木一式工事 地域整備課
業町道落居線道路改良工事

南伊豆町
子浦地内

㈲伊豆総合

令和５年度 旧南崎小学校屋内運動場給水設備補修工事

南伊豆町
大瀬地内

㈲渡辺住宅設備
南伊豆支店

21

管工事

総務課

当初契約日

当初契約金額

当初期間

工事等の概要変更契約日

変更後契約金額

変更後期間

変更理由・変更概要

場 所

株式会社
南伊豆造園土木

住 所

令和6年3月1日

施工延長 L=390ｍ As舗装工 A=266㎡
ガードレール工 L=79.5ｍ

令和5年12月1日

8,547,000

令和5年12月2日～

令和6年2月15日

8,547,000

令和5年12月2日～ 令和6年3月22日

他工事との道路規制期間調整による工期変更

令和5年9月1日

41,371,000

令和5年9月1日～ 令和6年3月22日

施工延長L=48.0m、ﾌﾞﾛｯｸ積工A=63.3m2、大型ﾌﾞﾛｯｸ積工A=72.3m2、ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ工L=44.0m、落石防護柵工L=25.4m
表面含浸工 N=１式

令和6年3月22日

39,622,000

令和5年9月1日～ 令和6年5月30日

精測精査による減額変更
電柱移設遅延による工期変更

令和5年8月2日

6,820,000

令和5年8月3日～ 令和5年11月30日

加圧給水ポンプ設置工（0.75N）N＝１式
管布設工（Φ50㎜）L=58.9ｍ 濾過機設置工N=１式

令和5年3月29日

9,174,000

令和5年8月3日～ 令和6年5月31日

不測の事態により、濾過機更新をする必要が生じたため。

南伊豆町手石861

南伊豆町手石967-1

南伊豆町下小野198

～
22～～
23～～
24～
～
25～～
26～～
27～