試験⎧⎜⎜⎜⎩

地受

験

番号氏

名

ઃ建学(後)⎫

受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください。 ⎜本日の受験地

仮受験番号仮―⎜⎜⎭平成 26 年度

ઃ級建築施工管理技術検定試験
学科試験問題（午後の部)
次の注意事項をよく読んでから始めてください。
〔注意事項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 14 ページです。
唖試験時間は亜 13 時 30 分から 15 時 40 分です。
唖問題の解答の仕方は亜下記によってください。
イ唖〔No唖46〕〜〔No唖70〕までの 25 問題は亜全問題を解答してください。
ロ唖〔No唖71〕〜〔No唖82〕までの 12 問題のうちから亜 8 問題を選択し亜解答してください。
唖選択問題は亜解答数が指定数を超えた場合亜減点となりますから注意してください。
唖解答は亜別の解答用紙に亜〔HB〕の黒鉛筆か黒シャープペンシルで記入してください。
それ以外のボールペン茜サインペン茜色鉛筆などを使用した場合は亜採点されません。
唖問題は亜四肢択一式です。正解と思う肢の番号を次の例にしたがって塗りつぶしてください。

マーク例

●

塗りつぶし

唖マークを訂正する場合は亜消しゴムできれいに消して訂正してください。
唖解答用紙は亜雑書きしたり亜よごしたり亜折り曲げたりしないでください。
唖この問題用紙は亜計算等に使用しても差し支えありません。
10唖この問題用紙は亜午後の部の試験終了時まで在席した方のうち亜希望者は持ち帰ることができます。途中退席者や希望しない方の問題用紙は亜回収します。

B―1

1kpm.mcd

Page 1

14/05/16 10:48

v6.20※

問題番号〔No阿46〕〜〔No阿70〕までの 25 問題は亜全問題を解答してください。

〔No唖 46〕

仮設計画に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。
・ ・1唖 傾斜地に設置した鋼板製仮囲いの下端に生じたすき間は亜木製の幅木でふさぐ計画とした。
2唖 ゲートに設置するハンガー式門扉は亜重量と風圧を軽減するため亜上部に網を張る構造とする計画とした。
3唖 作業員詰所は亜火災防止や異業種間のコミュニケーションが図れ亜衛生管理がしやすいように小部屋方式とする計画とした。
4唖 作業員用の仮設便所の男性用小便器の個数は亜同時に就業する男性作業員 30 人以内ごとに個を設置する計画とした。

〔No唖 47〕

仮設設備の計画に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 工事用使用電力量の算出に用いる亜コンセントから使用する電動工具の同時使用係数は亜1.0 として計画した。
2唖 仮設の給水設備において亜工事事務所の使用水量は亜50 リットル/人茜日を見込む計画とした。
3唖 スタッド溶接機の電力については亜短期間の使用なので発電機で対応する計画とした。
4唖 工事用使用電力量が 90 kW 必要となったので亜低圧受電で契約する計画とした。

〔No唖 48〕

躯体工事の施工計画に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 地業工事で亜捨てコンクリートを少量ずつ数箇所に分けて打ち込むため亜練混ぜから打込み終了までの時間を 90 分とすることとした。
2唖 コンクリート打放し仕上げの独立柱の型枠組立てにおいて亜セパレーターを使用しないで亜コラムクランプを用いてせき板を締め付けることとした。
3唖 ガス圧接継手で亜圧接作業当日に鉄筋冷間直角切断機を用いて切断した鉄筋の圧接端面は亜グラインダー研削を行わないこととした。
4唖 鉄骨工事で亜板厚 6 mm を超える鉄骨部材に仮設関係の取付け金物を手溶接で取り付ける場合亜金物の溶接長さは 20 mm とすることとした。

B―2

1kpm.mcd

Page 2

14/05/16 10:48

v6.20

〔No唖 49〕

仕上工事の施工計画に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 タイル工事において亜密着張りにおける振動工具による加振は亜張付けモルタルがタイルの周囲から目地部分に盛り上がる状態になるまで行うこととした。
2唖 メタルカーテンウォール工事において亜躯体付け金物は亜鉄骨躯体の製作に合わせてあらかじめ鉄骨製作工場で取り付けることとした。
3唖 石工事において亜取付け終了後の大理石面の清掃にあたって亜周辺の金物を十分養生したうえで酸類を使用することとした。
4唖 アスファルト防水工事において亜アスファルトが規定量どおり施工されているかの確認は亜施工面積と全使用量から単位面積当たりの数量を算出して確認することとした。

〔No唖 50〕 工事現場における材料の保管に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。
1唖 高力ボルトは亜工事現場受入れ時に包装を開封し亜全数を確認してから乾燥した場所で保管した。
2唖 防水用の袋入りアスファルトは亜積み重ねを 10 袋までとして保管した。
3唖 板ガラスは亜車輪付き裸台で搬入し亜裸台に乗せたまま保管した。
4唖 断熱用の硬質ウレタンフォーム保温板は亜反りぐせ防止のため亜平坦な敷台の上に積み重ねて保管した。

〔No唖 51〕

労働基準監督署長への届出に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 高さが 31 m を超える建築物を建設する場合は亜その計画を当該仕事の開始の日の 14 日前までに届け出なければならない。
2唖 ゴンドラを設置する場合は亜その計画を当該工事の開始の日の 14 日前までに届け出なければならない。
3唖 積載荷重 1 t 以上の人荷用のエレベーターを設置する場合は亜その計画を当該工事の開始の日の30 日前までに届け出なければならない。
4唖 支柱の高さが 3.5 m 以上の型枠支保工を設置する場合は亜その計画を当該工事の開始の日の30 日前までに届け出なければならない。

B―3

1kpm.mcd

Page 314/05/16 10:48

v6.20

〔No唖 52〕

施工者が作成する工事の記録等に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 監理者の立会いのうえ施工するものと指定された工事で亜監理者の立会いなしで施工してもよいという監理者の指示があった場合は亜施工が適切に行われたことを証明する記録を整備し提出することとした。
2唖 承認あるいは協議を行わなければならない事項については亜それらの経過内容の記録を作成し亜監理者と双方で確認したものを監理者に提出することとした。
3唖 過去の不具合事例等を調べ亜監理者に確認し亜あとに問題を残しそうな施工や材料については亜集中的に記録を残すこととした。
4唖 建設工事の施工にあたり必要に応じて作成し亜発注者と施工者相互に交付した工事内容に関する打合せ記録は亜建設物引渡の日から〔No唖 53〕年間保存することとした。

工程管理における進ちょく度管理に関する記述イ唖〜ニ唖を一般的な手順に並べたものとして亜最も適当なものはどれか。
イ唖遅れている作業の工程表の検討やネットワーク工程表によって余裕時間を再検討する。
ロ唖作業員の増員亜施工方法の改善等の遅延対策を立てる。
ハ唖工程表によって進ちょくの現状を把握する。
ニ唖工程会議などで遅れの原因がどこにあるか調査する。

1唖 ハ →

ニ→イ→ロ

2唖 ハ →

ニ→ロ→イ

3唖 ニ →

ハ→イ→ロ

4唖 ニ →

ハ→ロ→イ〔No唖 54〕 工程計画及び工程表に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。
1唖 工程計画の立案には亜大別して積上方式（順行型）と割付方式（逆行型）とがあり亜工期が制約されている場合は亜割付方式を採用することが多い。
2唖 基本工程表は亜特定の部分や職種を取り出し亜それにかかわる作業亜順序関係亜日程などを示したものである。
3唖 マイルストーンは亜工事の進ちょくを表す主要な日程上の区切りを示す指標であり亜掘削開始日亜地下躯体完了日亜屋上防水完了日等が用いられる。
4唖 作業の実施時期における工事を行う地域の労務調達状況等を考慮して亜山積工程の山均しを行い労務の平準化を図る。

B―4

1kpm.mcd

Page 414/05/16 10:48

v6.20

〔No唖 55〕

工期短縮のための工法として亜最も効果の少ないものはどれか。
ただし亜建物は一般的な事務所ビルで亜鉄骨鉄筋コンクリート造亜地下階亜地上階建とする。
1唖 スラブ型枠には亜床型枠用鋼製デッキプレートを採用する。
2唖 柱亜梁の鉄筋は亜先に鉄骨に取り付ける先組工法を採用する。
3唖 地下躯体工事は亜逆打ち工法を採用する。
4唖 外部の手すり壁付きのバルコニーは亜PCa 化工法を採用する。

〔No唖 56〕

ネットワーク工程表に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 クリティカルパスは亜必ずしも本とは限らない。
2唖 トータルフロートがの作業をつないだものが亜クリティカルパスである。
3唖 トータルフロートは亜当該作業の最遅終了時刻（LFT）から当該作業の最早終了時刻（EFT）を差し引いて求められる。
4唖 フリーフロートがならば亜トータルフロートも必ずである。

〔No唖 57〕

品質管理に関する記述として亜最も適当なものはどれか。

1唖 品質管理では亜前工程より後工程に管理の重点をおく方がよい。
2唖 品質の目標値を大幅に上回る品質が確保されていれば亜優れた品質管理といえる。
3唖 品質確保のための作業標準が計画できたら亜作業がそのとおり行われているかどうかの管理に重点をおく。
4唖 品質を確保するためには亜工程の最適化を図るより亜検査を厳しく行う方がよい。

〔No唖 58〕

品質管理の用語に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 公差とは亜計量的な観測値の最大値と最小値の差をいう。
2唖 管理限界とは亜工程が統計的管理状態にあるとき亜管理図上で統計量の値がかなり高い確率で存在する範囲を示す限界をいう。
3唖 ばらつきとは亜観測値茜測定結果の大きさがそろっていないこと亜又は不ぞろいの程度をいう。
4唖 ロットとは亜等しい条件下で生産され亜又は生産されたと思われる品物の集まりをいう。

B―5

1kpm.mcd

Page 5

14/05/16 10:48

v6.20

〔No唖 59〕

建築施工の品質に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 鉄骨工事において亜スタッド溶接後のスタッドの傾きの管理許容差は亜3 °以内とした。
2唖 鉄骨梁の製品検査において亜梁の長さの管理許容差は亜哀 3 mm とした。
3唖 普通コンクリートの荷卸し地点における空気量の許容差は亜指定した空気量に対して亜哀 2.5 ％ とした。
4唖 構造体コンクリート部材の断面寸法の許容差は亜柱茜梁茜壁においては 0 mm から+ 15 mm までとした。

〔No唖 60〕

品質管理に用いる図イ〜ニとその名称の組合せとして亜最も不適当なものはどれか。

特定の結果

問題点

イロ

テーマ１テーマ２３１テーマ３２４ハ５７８６

ニ

1唖 イ ―― 系統図
2唖 ロ ―― 連関図
3唖 ハ ―― 親和図
4唖 ニ ―― アローダイアグラム

B―6

1kpm.mcd

Page 614/05/16 10:48v6.20

〔No唖 61〕

検査に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 不良品が流れると人命に危険を与えたり亜わずかな不良品が混入しても経済的に大きな損失となるとき全数検査とする。
2唖 購入検査において亜供給者側が行った検査結果を必要に応じて確認することによって亜購入者の試験を省略する検査を間接検査という。
3唖 工程が管理状態でそのまま次工程に流れても損失は問題にならないと判断される場合に亜無試験検査を適用する。
4唖 工程の品質状況が悪く継続的に不良率が大きく亜決められた品質水準に修正しなければならない場合亜抜取検査を行う。

〔No唖 62〕

鉄筋のガス圧接継手の試験及び検査に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 検査ロットの大きさは亜組の作業班が日に実施した圧接箇所とした。
2唖 抜取検査の超音波探傷試験は亜検査ロットに対して無作為に箇所抜き取って行った。

3唖 超音波探傷試験において亜不合格となった圧接部については亜切り取って再圧接した。
4唖 超音波探傷試験による抜取検査で不合格となったロットについては亜試験されていない残り全数に対して超音波探傷試験を行った。

〔No唖 63〕

壁面の陶磁器質タイル張り工事等における試験及び検査に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。
1唖 打音検査は亜タイル張り仕上げの全面について行い亜浮きの有無を確認した。
2唖 セメントモルタルによるタイルあと張り工法において亜引張接着力試験は亜タイル張り施工後亜週間経過してから行った。
3唖 セメントモルタルによるタイルあと張り工法において亜引張接着力試験の試験体の周辺は亜試験に先立ち亜コンクリート面までカッターで切断した。
4唖 タイル先付けプレキャストコンクリート工法において亜引張接着力試験の引張接着強度は亜0.4 N/mm 2 以上のものを合格とした。

B―7

1kpm.mcd

Page 714/05/16 10:48

v6.20

〔No唖 64〕

労働災害に関する用語の説明として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 度数率は亜災害発生の頻度を表すもので亜100 万延労働時間当たりの死傷者数を示す。
2唖 年千人率は亜労働者 1,000 人当たりの年間の死傷者数を示す。
3唖 損失日数は亜死亡及び永久全労働不能の場合亜件につき 7,500 日としている。
4唖 強度率は亜災害の大きさ（程度）を表すもので亜年間の死傷者 1,000 人当たりの死者数を示す。

〔No唖 65〕

建築工事において亜公衆災害を防止するために設ける防護棚（朝顔）に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。
1唖 建築工事を行う部分の高さが亜地盤面から 20 m なので亜防護棚は段設置した。
2唖 防護棚は亜外部足場の外側から水平距離で 2 m 以上突き出し亜水平面となす角度を 20 度以上とした。
3唖 防護棚の敷板には亜厚さが 12 mm の木板を用いた。
4唖 外部足場の外側から水平距離で 2 m 以上の出のある歩道防護構台を設けたので亜最下段の防護棚は省略した。

〔No唖 66〕

作業主任者の職務として亜労働安全衛生法上亜定められていないものはどれか。

1唖 型枠支保工の組立て等作業主任者は亜作業中亜安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
2唖 足場の組立て等作業主任者は亜強風等の悪天候により危険が予想されるときは作業を中止すること。
3唖 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者は亜器具亜工具亜安全帯等及び保護帽の機能を点検し亜不良品を取り除くこと。
4唖 地山の掘削作業主任者は亜作業の方法を決定し亜作業を直接指揮すること。

B―8

1kpm.mcd

Page 814/05/16 10:48

v6.20

〔No唖 67〕

仮設工事に関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1唖 単管足場の場合亜建地を鋼管本組とする部分は亜建地の最高部から測って 31 m を超える部分とした。
・ ・2唖 つり足場の作業床のすき間を 3 cm としたので亜作業床の下方にネット等の墜落茜落下防止設備を設けなかった。
3唖 深さが 1.5 m を超える箇所で作業を行うので亜昇降するための設備を設けた。
4唖 架設通路の勾配を 30 度とし亜踏さんを設けた。

〔No唖 68〕

建設業における特定元方事業者が亜労働災害を防止するため亜講ずべき措置として亜労働安全衛生法上亜定められていないものはどれか。
1唖 特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における作業間の連絡及び調整を行わなければならない。
2唖 関係請負人が新たに雇い入れた労働者に対し亜雇入れ時の安全衛生教育を行わなければならない。
3唖 特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置し亜会議を定期的に開催しなければならない。
4唖 仕事の工程に関する計画及び作業場所における主要な機械亜設備等の配置に関する計画を作成しなければならない。

B―9

1kpm.mcd

Page 914/05/16 10:48

v6.20

〔No唖 69〕

クレーン又は移動式クレーンに関する記述として亜クレーン等安全規則上亜誤っている

ものはどれか。
1唖 つり上げ荷重が 0.5 t 以上の移動式クレーンを用いて荷をつり上げるので亜外れ止め装置のあるフックを使用した。
2唖 つり上げ荷重が 0.5 t 以上 5 t 未満のクレーンの運転の業務に労働者を就かせるので亜当該業務に関する安全のための特別の教育を行った。
3唖 つり上げ荷重が 0.5 t 以上の移動式クレーンを用いて作業を行うので亜その日の作業を開始する前に亜過負荷警報装置等の機能について亜点検を行った。
4唖 つり上げ荷重が 3 t 以上のクレーンの落成検査における荷重試験は亜クレーンの定格荷重に相当する荷重の荷をつって行った。

〔No唖 70〕ゴンドラに関する記述として亜ゴンドラ安全規則上亜誤っているものはどれか。

1唖 ゴンドラ検査証の有効期間は年であり亜保管状況が良好であれば年を超えない範囲内で延長することができる。
2唖 ゴンドラを使用して作業するときは亜原則として亜月以内ごとに回亜定期に自主検査を行わなければならない。
3唖 つり下げのためのワイヤロープが本のゴンドラでは亜安全帯をゴンドラに取り付けて作業を行うことができる。
4唖 ゴンドラを使用する作業を亜操作を行う者に単独で行わせる場合は亜操作の合図を定めなくてもよい。

B ― 101kpm.mcd

Page 1014/05/16 10:48

v6.20

※

問題番号〔No阿71〕〜〔No阿82〕までの 12 問題のうちから亜8 問題を選択し亜解答してください。

〔No唖 71〕

次の記述のうち亜建築基準法上亜誤っているものはどれか。

1唖 特定工程後の工程に係る工事は亜当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ亜施工することはできない。
2唖 鉄筋コンクリート造 階建の既存の建築物にエレベーターを設ける場合においては亜確認済証の交付を受ける必要がある。
3唖 床面積の合計が10m 2 を超える建築物を除却しようとする場合においては亜原則として亜当該除却工事の施工者は亜建築主事を経由して亜その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4唖 床面積の合計が 1,000 m 2 のホテルを寄宿舎に用途を変更する場合においては亜確認済証の交付を受ける必要はない。

〔No唖 72〕

次の記述のうち亜建築基準法上亜誤っているものはどれか。

1唖 建築主は亜軒の高さが 9 m を超える木造の建築物を新築する場合においては亜二級建築士である工事監理者を定めなければならない。
2唖 文化財保護法の規定によって国宝に指定されていた建築物の原形を再現するもので亜特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたものについては亜建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定を適用しない。
3唖 建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物が亜規定の改正等によりこれらの規定に適合しなくなった場合においては亜原則として亜これらの規定は当該建築物に適用しない。
4唖 特定行政庁は亜建築物の工事施工者に亜当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。

〔No唖 73〕

避難施設等に関する記述として亜建築基準法上亜誤っているものはどれか。

1唖 非常用の照明装置は亜火災時において温度が上昇した場合でも光度が低下しないものであれば亜予備電源を設ける必要はない。
2唖 両側に居室がある場合の亜小学校の児童用の廊下の幅は亜2.3 m 以上としなければならない。
3唖 避難階段から屋外に通ずる出口に設ける戸の施錠装置は亜原則として亜屋内からかぎを用いることなく解錠できるものとする。
4唖 建築物の高さ 31 m 以下の部分にある階以上の階には亜原則として亜非常用の進入口を設けなければならない。

B ― 11

1kpm.mcd

Page 1114/05/16 10:48v6.20

〔No唖 74〕

建設業の許可に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1唖 建設業者は亜以上の建設工事の種類について建設業の許可を受けることができる。
2唖 建設業の許可を受けようとする者は亜その営業所ごとに亜一定の資格又は実務経験を有する専任の技術者を置かなければならない。
3唖 特定建設業の許可とは亜以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする建設業者に対して行う国土交通大臣の許可をいう。
4唖 内装仕上工事など建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても亜特定建設業者となることができる。

〔No唖 75〕

請負契約に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1唖 注文者は亜請負人に対して亜建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人がある
ときは亜あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合を除き亜その変更を請求することができる。
2唖 請負人は亜請負契約の履行に関し亜工事現場に現場代理人を置く場合亜注文者の承諾を得なければならない。
3唖 共同住宅の新築工事を請け負った建設業者は亜その請け負った建設工事を亜いかなる方法をもってするかを問わず亜一括して他人に請け負わせてはならない。
4唖 請負契約においては亜注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期に関する事項を書面に記載しなければならない。

〔No唖 76〕

工事現場に置く技術者に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1唖 特定建設業者は亜発注者から直接請け負った建設工事を施工するときは亜下請契約の請負代金の額にかかわらず亜当該建設工事に関する主任技術者を置かなければならない。
2唖 主任技術者及び監理技術者は亜建設工事を適正に実施するため亜当該建設工事の施工計画の作成亜工程管理亜品質管理その他の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督を行わなければならない。
3唖 工事現場ごとに亜専任の者でなければならない監理技術者は亜監理技術者資格者証の交付を受けた者で亜所定の講習を受講したもののうちから選任しなければならない。
4唖 専任の主任技術者を必要とする建設工事のうち亜密接な関係のある以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては亜同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。

B ― 12

1kpm.mcd

Page 1214/05/16 10:48

v6.20

〔No唖 77〕

労働時間等に関する記述として亜労働基準法上亜誤っているものはどれか。

1唖 使用者は亜労働時間が時間を超える場合には亜少なくとも 30 分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2唖 使用者は亜事業の正常な運営を妨げられない限り亜労働者の請求する時季に年次有給休暇を与えなければならない。
3唖 使用者は亜原則として亜労働者に対し休憩時間を一斉に与えなければならない。
4唖 使用者は亜労働者に対し毎週少なくとも回の休日を与えるか亜又は 週間を通じ 日以上の休日を与えなければならない。

〔No唖 78〕

建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1唖 事業者は亜常時 100 人の労働者を使用する事業場では亜総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
2唖 事業者は亜常時 50 人の労働者を使用する事業場では亜衛生管理者を選任しなければならない。
3唖 事業者は亜常時 30 人の労働者を使用する事業場では亜安全管理者を選任しなければならない。
4唖 事業者は亜常時 10 人の労働者を使用する事業場では亜安全衛生推進者を選任しなければならない。

〔No唖 79〕

労働者の就業に当たっての措置に関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。
1唖 事業者は亜中高年齢者については亜その心身の条件に応じて適正な配置を行うよう努めなければならない。
2唖 就業制限に係る業務につくことができる者が当該業務に従事するときは亜これに係る免許証その他その資格を証する書面の写しを携帯していなければならない。
3唖 事業者は亜法令で定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは亜安全又は衛生のための特別の教育を行い亜当該特別教育の受講者亜科目等の記録を作成して亜これを 年間保存しておかなければならない。
4唖 建設業の事業者は亜新たに職務につくことになった職長に対し亜法令で定める安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

B ― 13

1kpm.mcd

Page 13

14/05/16 10:48

v6.20

〔No唖 80〕

特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又は新築工事等のうち亜建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律上亜政令で定める建設工事の規模に関する基準に照らし亜分別解体等をしなければならない建設工事に該当しないものはどれか。

1唖 各戸の床面積が 100 m 2 の住宅 戸の新築工事であって亜同一業者が同じ場所で同一発注者と一の契約により同時に行う工事
2唖 建築物の増築工事であって亜当該工事に係る部分の床面積の合計が 500 m 2 の工事
3唖 建築物の耐震改修工事であって亜請負代金の額が 7,000 万円の工事
4唖 擁壁の解体工事であって亜請負代金の額が 500 万円の工事〔No唖 81〕

次の記述のうち亜消防法上亜誤っているものはどれか。

1唖 消防の用に供する設備とは亜消火設備亜警報設備及び避難設備をいう。
2唖 排煙設備には亜手動起動装置又は火災の発生を感知した場合に作動する自動起動装置を設ける。
3唖 工事中の高層建築物に使用する工事用シートは亜防炎性能を有するものでなければならない。
4唖 消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の関係者は亜防火対象物における消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合においては亜完了した日から 日以内に消防長又は消防署長に届け出なければならない。

〔No唖 82〕

貨物自動車を使用して亜分割できない資材を運搬する際に亜道路交通法上亜当該車両の出発地を管轄する警察署長（出発地警察署長）の許可を必要とするものはどれか。
1唖 荷台の高さが 1 m の自動車に亜高さ 2.5 m の資材を積載して運搬する場合
・ ・2唖 積載する自動車の幅より亜左右に 0.25 m ずつはみ出す資材を積載して運搬する場合
・ ・

3唖 長さが 11 m の自動車に亜車体の前後に 0.5 m ずつはみ出す資材を積載して運搬する場合
4唖 資材を看守するため必要な最小限度の人員を亜荷台に乗せる場合

B ― 141kpm.mcd

Page 1414/05/16 10:48

v6.20

1kpm.mcd

Page 15

14/05/16 10:48

v6.20