ઃ級実地問題

平成 21 年度
ઃ級造園施工管理技術検定・実地試験
試 験 問 題
次の注意をよく読んでから始めてください。

〔注意〕1唖これは実地試験の試験問題用紙です。表紙とも枚亜問題あります。
2唖問題及び問題は必須問題ですから亜必ず解答してください。
3唖問題から問題までは選択問題ですから亜このうち題を選択し解答してください。
選択指定数をこえて解答した場合亜採点の対象としません。
4唖解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述してください。
5唖解答を訂正する場合は亜消ゴムできれいに消してから訂正してください。
6唖問題用紙の余白は亜下書きに使用してもさしつかえありません。
7唖解答用紙は亜必ず係員に渡した後に退席してください。持ち帰りは厳禁です。
8唖この試験問題は亜試験終了時刻（16 時 00 分）まで在席した方のうち亜希望者に限り亜持ち帰りを認めます。
途中退席した場合は亜持ち帰ることは出来ません。

この試験問題用紙は再生紙を使用しています。

※ 問題及び問題は必須問題ですから亜必ず解答してください。

問題 あなたが経験した主な造園工事のうち亜工事の施工管理において工程管理又は品質管理上の課題があったつの工事を選び亜その工事に関する以下の設問
〜
について答えなさい。
（造園工事以外の記述は採点の対象となりません。）
解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。



工事名



工事内容
1 〜◯
5 について明確に記述しなさい。
の工事に関し亜以下の◯
1 施工場所
◯
2 ア
◯

イ

この工事の契約上の発注者名又は注文者名
この工事におけるあなたの所属する会社等の契約上の立場を解答欄の〔で囲みなさい。

その他にを付けた場合は（3 工◯

当するものを〕内の該）に契約上の立場を記述しなさい。

期

4 工事金額又は請負代金額◯
5 工事概要◯ア

工事の内容について具体的に記述しなさい。

イ

工事数量について具体的に記述しなさい。（例：工種亜種別亜細別亜数量亜規格等）

ウ

現場の状況（関連工事の有無及びその内容も含む）
亜周辺状況について具体的に記述しなさい。



工事現場における施工管理上のあなたの立場を記述しなさい。



上記工事の施工にあたり亜課題があった管理項目名（工程管理又は品質管理）及び亜その課題の内容（背景及び理由を含む）を具体的に記述しなさい。



の課題に対し亜あなたが現場で実施した処置又は対策を具体的に記述しなさい。
― 1 ―

※ 問題及び問題は必須ですから亜必ず解答してください。

問題 下図に示す公園における造園工事に関する以下の設問
〜
について答えなさい。
解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。

〔工事数量表〕
工種

植栽基盤工

種別
＊

高木植栽工
植栽工

移植工
園路広場整備工
遊戯施設整備工

中低木植栽工

細別規格

＊

＊
H(m)
コナラ
4.0H(m)クヌギ
3.0H(m)
サツキツツジ
0.3C(m)0.21
C(m)0.12C(m)挨W(m)1.5W(m)0.8W(m)
0.4

単位数量

＊

＊本
本

二脚鳥居型支柱(添え木付)
二脚鳥居型支柱
55(添え木付)

本

200

m2

1,500

目地張り
(目土あり)
八ツ掛支柱
6(丸太三本)コウライシバ

高木移植工

シラカシ

樹脂系園路工

樹脂舗装

m2

1,300

土系園路工

土舗装

m2

1,500

基

2C(m)
0.40W(m)1.8

遊具組立設置工 複合木製遊具

本

要10

地被類植栽工

H(m)
5.0

摘

遊具の周辺は砂舗装とする

注）表中の＊の欄に入れる語句及び数値は亜出題の主旨から記入していない。
〔工事に係る条件〕
・本工事は亜関東地方の既成市街地にある近隣公園において亜その一部区域の整備を行うものであり亜上記の工事数量表に基づく工事を施工するものである。
― 2 ―

・工事区域以外は整備済であり亜工事区域は約 7,000 m2 である。
・工事区域内の植栽予定地は亜整地基盤まで整備済であるが亜北東側のクヌギの植栽地は亜事前の調査により亜部分的に固結し亜また亜有効土層の範囲には良質な土壌の中に粘質土が塊状あるいは部分的に層状に分布していることが確認されている。ただし亜下層地盤の排水性には問題はない。
・シラカシは亜溝掘式の根回しを行ってあるものを約 2 km 離れた宅地造成地から移植する。
・工期は 11 月 1 日から翌年の 3 月 15 日までとする。
 植栽基盤工に関し亜以下の
イ亜
ロについて答えなさい。
イ


植栽基盤の整備のため亜土壌条件を確認するために必要な一般的な調査項目と亜現場での調査方法をそれぞれつずつ記述しなさい。

ロ

課題のあるクヌギの植栽地の植栽基盤整備において亜一般的に考えられる土層及び土壌の改良方法を具体的につ記述しなさい（土壌の化学性の改良方法に関する内容は除く）。

イ亜ロについて答えなさい。
 高木植栽工に関し亜以下のイ

植付けにおいて亜基肥を施す場合の施工上留意すべき事項を具体的に記述しなさい。

ロ 植付け後の支柱の取付け方法を具体的につ記述しなさい。
 高木移植工に関し亜以下のイ〜
ハについて答えなさい。
イ

移植において亜対象となる樹木について事前に調査しておくべき事項をつ記述しなさい。

ロ

掘取り作業において亜樹木の品質管理のために行うべき作業をつ記述しなさい。

ハ 移植において亜工期との関係で考えられる問題点を具体的に記述し亜その対策として行う作業をつ記述しなさい。


遊具施設整備工に関し亜以下のイ亜
ロについて答えなさい。
イ

都市公園における遊具の安全確保に関する指針（平成 20 年 8 月改訂版） における遊具の施工に関する次の記述のＡ亜Ｂに当てはまる最も適当な語句を下記のア〜オの中から選び亜その記号を解答欄に記入しなさい。
遊具の据付けなどの施工については亜計画・設計段階における遊具の構造に起因する物的Ａの除去対策を行うことや亜Ｂ期間内の十分な安全確保を図るため亜施工の各段階における品質管理を徹底する必要がある。
ア唖リスクロ

イ唖定期点検ウ唖標準使用エ唖ハザードオ唖安全点検複合木製遊具について亜供用後の安全な利用のため亜その組立て亜据付けに当たって留意すべき施工上必要な一般的な措置を具体的につ記述しなさい。
― 3 ―※ 問題亜問題亜問題は選択問題ですから亜このうち題を選択して解答してください。
【選択問題】
問題 工程管理に関する以下の設問
亜
について答えなさい。
解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。



下図は亜ある造園工事の未完成のネットワーク図である。
イ

下記の条件に従い亜解答用紙の未完成のネットワーク図を完成させなさい｡(作業名は記号で図示)
Ｂ1Ａ

2

3546Ｈ

Ｊ

78Ｋ

910Ｎ

11Ｇ

〔条件〕・ＣはＡの後続作業である。
・ＤはＢの後続作業であり亜Ｃが終わらないと着手できない。
・ＥはＣの後続作業である。
・ＦはＣの後続作業である。
・ＨはＤの後続作業である。
・ＩはＤの後続作業である。
・ＪはＥの後続作業であり亜Ｄが終わらないと着手できない。
・ＫはＦとＩとＪの後続作業である。
・ＬはＨの後続作業であり亜Ｋが終わらないと着手できない。
・ＭはＫとＧの後続作業である。
・ＮはＬとＭの後続作業である。
ロ

イの場合において亜工程の各作業の所要日数が下記のとき亜クリティカルパスの作業名を記述
しなさい。
（例：Ａ→Ｂ→Ｃの要領による）
作業

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

所要日数







Ｇ

Ｈ

Ｉ

ＪＫ

Ｌ

Ｍ

Ｎ











ハ 

ロの場合において亜作業Ｈを最も早く開始することができ亜かつ亜ロのクリティカルパスにおける全所要日数を延ばすことができないとき亜作業Ｈを延ばすことのできる最大日数（トータルフロート）は何日か。
6 の最遅結合点時刻は何日か。
ニ 
ロの場合において亜イベント◯

― 4 ―

ホ

イ亜
ロの場合において亜各作業の日当たり作業員数が下記のとき亜以下の）亜）について答えなさい。
作業

ＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪＫＬＭＮ

作業員数



）工期が最短で亜かつ亜ピーク時の作業員数が最小となる山積図を解答用紙に作成しなさい。
ただし亜各作業は分割して行えないものとする。
(山積図の下書き用)
15(人)(山積図の作成例)
(人)
Ｏ

ＰＱ

10(日)


10152025(日)））の場合の日当たり最大作業員数は何人か。
ヘ

施工箇所の条件から所要日数について再検討したところ亜作業Ｇが日亜作業Ｌが日多くかかることが判明した。
この場合のクリティカルパスにおける全所要日数は何日か。

トヘの場合において亜ホの各作業の日当たり作業員数に変更がないとき亜日当たり最大作業員数は何人か。



工事の建設費と工期の関係に関する次の記述のＡ〜

Ｃに当てはまる適当な語句を記述しなさい。
工事の建設費を直接費と間接費に分けると亜一般に工期の短縮に伴って直接費は増加し亜間接費は減少する。
工事を構成している各作業の直接費がそれぞれ最小となるような工期のとき亜全工事の総直接費は最小となり亜この総直接費を工事のＡという。次に亜工事全体について工期をだんだん短縮していくと亜どんなに直接費をかけてもそれ以上短縮できない工期の限界に至る。この限界における直接費をＢと呼ぶ。

一方亜間接費は亜全工事の総直接費が最小となる工期で最大亜どんなに直接費をかけてもそれ以上短縮できない工期で最小となる。
このようにして得られた直接費及び間接費の工期との関係から求められる両者の合計が最小となる工期をＣと呼ぶ。
― 5 ―【選択問題】
問題 次の工事数量表に基づく造園工事の品質管理に関する以下の設問
〜
について答えなさい。
解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。

〔工事数量表〕
工種

種別

細別

クスノキ

H(m)
5.0

規 格C(m)
0.50

ナツツバキ

H(m)
3.5C(m)
0.25

高木植栽工
植栽工

単位

数量

W(m)
1.8

本

10支柱取付けW(m)挨

本

5支柱取付け
本立以上

m2

150

目地張り
（目土あり）

m2

50

コンテナ径
9.0 cm

Ａ〜Ｃ

コウライシバ摘

地被類植栽工
シバザクラ



芽立

｢公共用緑化樹木等品質寸法規格基準（案） に関する次の記述の要に当てはまる語句を下記のア〜クの中から選び亜その記号を解答欄に記入しなさい。
公共用緑化樹木等品質寸法規格基準（案）は亜都市緑化のための公共用緑化樹木等について亜品
質規格と寸法規格を定めたものであり亜樹木等の品質規格は亜樹木等の特性を表現するＢＡ時に適用すべきものである。などが良好に整っているか亜また亜移植に耐えるための活力は十分に備わっているかを確認する。寸法規格は亜樹木等の形状寸法を数値によって表し亜これを確認する。なお亜この規格で定める寸法値は亜ア唖掘取り

イ唖搬入

ウ唖整姿剪定

カ唖平均値

キ唖最高値

ク唖最低値

Ｃエ唖樹高や枝張― 6 ―を示している。

オ唖樹形や枝葉の配分

公共用緑化樹木等品質寸法規格基準（案） に関し亜以下のイ亜ロについて答えなさい。
イ 一般的な株立物の幹周（Ｃ）の測定方法を具体的に記述しなさい。また亜下図に示すナツツバ
キについて亜樹高は寸法規格を満たしているものとして亜幹周（Ｃ）の値を求めなさい。

各測点の周長（m）
ア穐0.07

イ穐0.09エ穐0.08オ穐0.06ウ穐0.10ロ 下表に示すア〜オのナツツバキについて亜本工事に使用するものとして亜樹高の寸法規格基準
を満たすものの記号をすべて解答欄に記入しなさい。

記号

株立数(本)

それぞれの樹高（m）

ア33.73.62.3

イ33.53.52.5

ウ53.52.5

3.63.5

エ

42.5

3.5

3.33.0オ

33.7

3.52.5

 ｢公共用緑化樹木等品質寸法規格基準(案)2.8に関し亜以下の
イ〜
ハについて答えなさい。

イ クスノキの品質規格のうちの樹勢に関し亜根と枝についての品質判定上の留意事項を
それぞれ記述しなさい。
ロ コウライシバの品質規格に関し亜表示項目をつ記述し亜それぞれの品質判定上の留意事
項を記述しなさい。
ハ

シバザクラの品質規格に関し亜花についての品質判定上の留意事項を記述しなさい。

 本工事で発生する表土を仮置き場で保存し亜高木を植栽する際の植栽用土壌として活用することになった。仮置き場における表土の保護養生に当たり亜留意すべき事項をつ記述し亜それぞれの事項に対する対策を具体的に記述しなさい。
― 7 ―【選択問題】
問題 次の工事数量に基づく造園工事の安全管理に関する以下の設問
〜
について答えなさい。
解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。
〔工事数量表〕
工

種

移植工

種別

高木移植工

細別

クスノキ
ソメイヨシノ

植栽工

高木植栽工
サトザクラ

H(m)
7.0
H(m)
4.0H(m)3.5

規 格C(m)
0.80
C(m)
0.21
C(m)
0.18

単位 数量W(m)
3.0
W(m)
1.8
W(m)
1.2

摘

要本

5本

5二脚鳥居型(添え木付)

本

5二脚鳥居型(添え木付)〔工事に係る条件〕
・本工事は亜供用後 50 年を経過した地区公園（面積 6.0 ha）の一部区域の再整備を行うものであり亜上記の工事数量表に基づく工事を施工するものである。
・クスノキは公園内の別の場所に移植するものである。
・工事区域は亜平坦で亜既設の構造物及び障害物はない。ただし亜占用物件として水道管亜下水道管が埋設されている。



高木移植工について亜作業員がはしごを使用して枝抜きなどの作業を行う際亜作業の安全確保のために行わせる必要のある安全管理上の措置を具体的につ記述しなさい（はしごの品質亜規格亜機能に関する内容は除く）。



移植工及び植栽工について亜埋設物のある区域で工事を施工する場合の建設工事公衆災害防止対策要綱等における安全管理上の措置を具体的につ記述しなさい。



施工中の作業場に工事用車両による材料等の搬入搬出を行う際亜公園利用者の安全を確保するために行うべき措置を具体的につ記述しなさい（工事用車両の運転手が遵守すべき内容に関するものは除く）｡



植栽する樹木の植え穴をバックホウで掘削する際亜運転者が作業の安全を確保するために行うべき措置を具体的につ記述しなさい。

― 8 ―