午後実 地

平成 26 年度
઄級管工事施工管理技術検定
実地試験問題
次の注意をよく読んでから始めてください。

【注意】1唖これは実地試験問題です。表紙とも枚問題あります。
2唖解答用紙に試験地、受験番号、氏名を間違いのないように記入してください。
3唖問題 No. 1 は必須問題です。必ず解答してください。
問題 No. 2 と No. 3 の 2 問題のうちから 1 問題を選択し、解答してください。
問題 No. 4 と No. 5 の 2 問題のうちから 1 問題を選択し、解答してください。
問題 No. 6 は必須問題です。必ず解答してください。
以上の結果、全部で 4 問題を解答することになります。
4唖解答は別紙解答用紙の所定の解答欄に記入してください。
5唖選択した問題は、解答用紙の選択欄に印を記入してください。

6唖解答は、鉛筆又はシャープペンシルで記入してください。
7唖選択問題は、指定数を超えて解答した場合、減点となりますから十分注意してください。
8唖解答を訂正する場合は、プラスチック製消しゴムできれいに消してから訂正してください。
9唖問題用紙の余白は、計算等に使用してさしつかえありません。
10唖解答用紙を必ず試験監督者に提出後、退席してください。
解答用紙はいかなる場合でも持ち帰りはできません。
11唖この試験問題は、試験終了時刻（15 時 45 分）まで在席した方のうち、希望者に限り持ち帰りを認めます。途中退室した場合は、持ち帰りできません。

この試験問題用紙は再生紙を使用しています。

DH2KGJM.mcd

Page 1

14/11/05 16:35

v6.20

問題 No. 1 は必須問題です。必ず解答してください。解答は別紙解答用紙に記入してください。

【No. 1】〜に示す図について、適当なものには○、適当でないものには姶を解答欄の正誤欄に記入し、姶とした場合には、理由又は改善策を記述しなさい。

通気管取出し部

グリストラップ
マンホールふた排水管
側溝

通気管
通気管

W.L
W.L

バスケット排水管

流出管
耐火被覆

平面図



立面図

冷媒配管の防火区画貫通部

断熱材被覆銅管(ポリエチレン保温材)






つ

防振吊り金物

吊りボルト
防火区画

防振吊り金具モルタル

防振ゴム

テーパねじの加工状態
ねじゲージ
面ｂ

管端面ａ面ｃ― 1 ―DH2KGJM.mcd

Page 2

14/11/05 16:35

v6.20

問題 No. 2 と No. 3 の઄問題のうちからઃ問題を選択し、解答は別紙解答用紙に記入してください。選択した問題は、選択欄に【No. 2】

印を記入してください。

空調用渦巻ポンプの単体試運転調整に際し、留意事項をつ解答欄に具体的かつ簡潔に記述しなさい。
ただし、工程管理及び安全管理に関する事項は除く。

【No. 3】ます

小型プラスチック製桝を使用する屋外排水設備を施工する場合の留意事項をつ解答欄に具体的かつ簡潔に記述しなさい。
ただし、工程管理及び安全管理に関する事項は除く。

― 2 ―DH2KGJM.mcd

Page 3

14/11/05 16:35

v6.20

問題 No. 4 と No. 5 の઄問題のうちからઃ問題を選択し、解答は別紙解答用紙に記入してください。選択した問題は、選択欄に【No. 4】

印を記入してください。

ある建物の給排水衛生設備工事の作業（作業日数、工事比率）は、以下のとおりである。
次の設問〜設問の答えを解答欄に記入しなさい。
つ〔給排水衛生設備工事の作業〕墨出し（吊り金物取付けを含む）（器具取付け（水栓、衛生陶器）（日、％）

器具の調整（日、38 ％）日、％）試験（満水・水圧）（日、％）配管（日、36 ％）
保温（日、12 ％）〔施工条件〕）先行する作業と後続する作業は、並行作業はできない。
）配管は、建築仕上げ内の隠ぺい配管とし、別契約の建築仕上げ工事は日を要するものとする。
）給排水衛生設備工事、建築仕上げ工事とも、土曜・日曜日は現場の休日とする。
）工事は最速で完了させるものとする。

〔設問〕図挨の作業名欄に、給排水衛生設備工事の作業名及び別契約の建築仕上げ工事を、作業順に記入しなさい。
ただし、作業名の括弧内は記入を要しない。

〔設問〕

〔設問〕

バーチャート工程表を完成させなさい。

予定累積出来高曲線を記入し、各作業の完了日ごとに累積出来高の数字を記入しなさい。
ただし、各作業の出来高は、作業日数内において均等とする。

〔設問〕予定累積出来高曲線が、その形状から呼ばれる別の名称を記入しなさい。

〔設問〕図挨に示すような各作業の完了時点を 100 ％ として横軸にその達成度をとり、現在の進行状態を棒グラフで示す工程表の名称を記入しなさい。

― 3 ―DH2KGJM.mcd

Page 4

14/11/05 16:35

v6.20作 業 名
墨出し工事 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 累積比率比率(％) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (％)
10049080706050403020100達成度

作業名
○○

作業

□

□作業

◇◇

作業

△△

作業▼

4010図挨

バーチャート工程表

2030405060708090

100％

▼
▼
▼

実施予定

図挨

― 4 ―

DH2KGJM.mcd

Page 5

14/11/05 16:35

v6.20

【No. 5】

次の設問及び設問〔設問〕の答えを解答欄に記入しなさい。

労働安全衛生に関する文中、内に当てはまる労働安全衛生法上に定められている数値を解答欄に記入しなさい。



事業者は、使用する移動はしごについては、丈夫な構造とし、材料は著しい損傷や腐食等がないものとしなければならない。
また、その幅はＡcm 以上とし、すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講じなければならない。
事業者は、手掘りにより、砂からなる地山の掘削の作業を行う場合は、掘削面のこう配をＢ〔設問〕度以下とし、又は掘削面の高さをm 未満としなければならない。

労働安全衛生に関する文中、内に当てはまる

労働安全衛生法上に定められている用語を選択欄から選んで解答欄に記入しなさい。



事 業 者 は、常 時 10 人 以 上 50 人 未 満 の 労 働 者 を 使 用 す る 建 設 業 の 事 業 場 に あ っ て は、Ｃを選任し、その者に安全衛生に係る業務を担当させなければならない。

事業者は、型枠支保工の組立て又は解体の作業については、Ｄを選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮等を行わせなければならない。


事業者は、作業床の高さが 10 m 以上の高所作業車の運転（道路上を走行させる運転を除く。
）の 業 務 に つ い て は、都 道 府 県 労 働 局 長 の 登 録 を 受 け た 者 が 行 う 当 該 業 務 に 係 るＥを修了した者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

選択欄
安全衛生推進者、作業主任者、主任技術者、専門技術者、総括安全衛生管理者、技能講習、特別の教育― 5 ―DH2KGJM.mcd

Page 6

14/11/05 16:35

v6.20

問題 No. 6 は必須問題です。必ず解答してください。解答は別紙解答用紙に記入してください。

【No. 6】

あなたが経験した管工事のうちから、代表的な工事をઃつ選び、次の設問〜設問の答えを解答欄に記述しなさい。

〔設問〕その工事につき、次の事項について記述しなさい。



工事件名〔例：◎◎ビル（◇◇邸）□□設備工事〕

工事場所〔例：◎◎県◇◇市〕



設備工事概要〔例：工事種目、機器の能力・台数等、建物の階数・延べ面積等〕



現場でのあなたの立場又は役割〔設問〕

上記工事を施工するにあたり品質管理上、あなたが特に重要と考えた事項をあげ、それについてとった措置又は対策を簡潔に記述しなさい。

〔設問〕

上記工事を施工するにあたり安全管理上、あなたが特に重要と考えた事項をあげ、それについてとった措置又は対策を簡潔に記述しなさい。

― 6 ―DH2KGJM.mcd

Page 7

14/11/05 16:35

v6.20