試験⎧⎜⎜
⎜
⎩

地受

験

番号

氏

名

1建実

⎫

受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください。 ⎜本日の受験地

仮受験番号

仮―⎜
⎜
⎭

平成 28 年度

１級建築施工管理技術検定試験
実地試験問題
次の注意事項をよく読んでから始めてください。

〔注意事項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 10 ページです。
唖試験時間は亜 13 時から 16 時です。
唖試験問題は亜 6 問題です。
唖解答は亜別の解答用紙の定められた範囲内に亜黒鉛筆か黒シャープペンシルで記入してください。
唖この問題用紙は亜計算等に使用しても差し支えありません。
唖この問題用紙は亜試験終了時刻まで在席した方のうち亜希望者は持ち帰ることができます。
途中退席者や希望しない方の問題用紙は亜回収します。

P―1

DAW建築問題.mcd

Page 1

16/09/29 14:23

v6.20

P―2

DAW建築問題.mcdPage 2

16/09/29 14:23

v6.20

問題ઃ

建築工事の施工者に対して亜建築物の施工品質の確保が強く求められている。あなたが経験した建築工事のうち亜発注者や設計図書等により要求された品質を実現するため亜品質計画に基づき品質管理を行った工事を 1 つ選び亜工事概要を具体的に記入したうえで亜次の 1唖から 2唖の問いに答えなさい。
なお亜建築工事とは亜建築基準法に定める建築物に係る工事とし亜建築設備工事を除くものとする。
〔工事概要〕
イ唖工事

名ロ唖工 事 場 所
ハ唖工 事 の 内 容⎛⎞
主な外部仕上げ亜主要室の内部仕上げ⎝ 改修等の場合：建物用途亜主な改修内容亜施工数量又は建物規模 ⎠ニ唖工( 年号又は西暦で年月まで記入 )期

新築等の場合：建物用途亜構造亜階数亜延べ面積又は施工数量亜ホ唖あなたの立場

1唖 工事概要であげた工事で亜あなたが担当した工種において実施した品質管理活動の事例を2 つあげ亜次の①から③についてそれぞれ記述しなさい。
ただし亜つの品質管理活動は亜それぞれ異なる内容の記述とすること。
①

発注者や設計図書等により要求された品質及びその品質を満足させるために特に設定した品質管理項目を亜工種名をあげて具体的に記述しなさい。

②①で設定した品質管理項目について取り上げた理由を具体的に記述しなさい。

③①で設定した品質管理項目をどのように管理したか亜その実施した内容を具体的に記述しなさい。

2唖 工事概要にあげた工事にかかわらず亜あなたの今日までの工事経験に照らして亜品質管理目標亜
品質管理項目及び活動内容を協力業者等に亜周知するため及びそれらに基いて施工されていることを確認するための方法茜手段を具体的に記述しなさい。
なお亜1唖③の実施した内容と同一の記述は不可とする。

P―3

DAW建築問題.mcd

Page 3

16/09/29 14:23

v6.20

問題઄

次の 1唖から 3唖の設備又は機械を安全に使用するための留意事項を亜それぞれ 2 つ具体的に記述しなさい。
ただし亜解答はそれぞれ異なる内容の記述とし亜保護帽や安全帯などの保護具の使用亜資格亜免許及び届出に関する記述は除くものとする。

1唖 ロングスパンエレベーター

2唖 高所作業車（クローラ式の垂直昇降型）

3唖 バックホウ（バケット容量 0.5 m 3 程度）

P―4

DAW建築問題.mcd

Page 4

16/09/29 14:23

v6.20

問題અ

次の 1唖から 8唖の各記述において亜記述ごとの①から③の下線部の語句又は数値のうち最も不適当な箇所番号を 1 つあげ亜適当な語句又は数値を記入しなさい。
あい

1唖 ラフテレーンクレーンと油圧トラッククレーンを比較した場合亜狭所進入亜狭隘地作業性に優れるのは亜ラフテレーンクレーンである。
①
クローラクレーンのタワー式と直ブーム式を比較した場合亜ブーム下のふところが大きく亜より建物に接近して作業が可能なのは亜直ブーム式である。
②
また亜定置式のタワークレーンの水平式と起伏式を比較した場合亜吊上げ荷重が大きく揚程が高くとれるのは亜起伏式である。
③

2唖 根切りにおいて亜床付け面を乱さないため亜機械式掘削では亜通常床付け面上 30〜50 cm のつめ

土を残して亜残りを手掘りとするか亜ショベルの刃を爪状のものに替えて掘削する。
①
床付け面を乱してしまった場合は亜粘性土であれば礫や砂質土などの良質土に置換するか亜セ②メントや石灰などによる地盤改良を行う。
③3唖 アースドリル工法は亜アースドリル機のクラウンの中心を杭心に正確に合わせ亜機体を水平に①据え付け亜掘削孔が鉛直になるまでは慎重に掘削を行い亜表層ケーシングを鉛直に立て込む。
一 般 に 掘 削 孔 壁 の 保 護 は亜地 盤 表 層 部 は ケ ー シ ン グ に よ り亜ケ ー シ ン グ 下 端 以 深 は亜ベントナイトや CMC を主体とする安定液によりできるマッドケーキ（不透水膜）と水頭圧によ②③り保護する。

4唖 鉄筋のガス圧接を行う場合亜圧接部の膨らみの直径は亜主筋等の径の 1.2 倍以上とし亜かつ亜①その長さを主筋等の径の 1.1 倍以上とする。
②1以下とし亜かつ亜鉄筋中心軸
また亜圧接部の膨らみにおける圧接面のずれは亜主筋等の径の4③1の偏心量は亜主筋等の径の以下とする。
5P―5DAW建築問題.mcd

Page 516/09/29 14:23

v6.20

5唖 型枠に作用するコンクリートの側圧に影響する要因として亜コンクリートの打込み速さ亜比重亜打込み高さ亜柱や壁などの部位等があり亜打込み速さが速ければコンクリートヘッドが大きく①なって亜最大側圧が大となる。
また亜せき板材質の透水性又は漏水性が大きいと最大側圧は小となり亜打ち込んだコンクリー②
トと型枠表面との摩擦係数が大きいほど亜液体圧に近くなり最大側圧は大となる。
③6唖 型枠の高さが4.5 m 以上の柱にコンクリートを打ち込む場合亜たて形シュートや打込み用ホー①スを接続してコンクリートの分離を防止する。
たて形シュートを用いる場合亜その投入口と排出口との水平方向の距離は亜垂直方向の高さの1以下とする。
2②
やむを得ず斜めシュートを使用する場合亜その傾斜角度は水平に対して15 度以上とする。
③約

7唖 鉄骨工事におけるスタッド溶接部の 15 °打撃曲げ検査は亜150 本又は主要部材個に溶接した①本数のいずれか少ない方をロットとし亜ロットにつき本行う。
②③
検査の結果亜不合格になった場合は同一ロットからさらに本のスタッドを検査し亜本とも合格の場合はそのロットを合格とする。

8唖 トルシア形高力ボルトの締付け完了後の検査は亜すべてのボルトについてピンテールが破断さ①れていることを確認し亜次締付け後に付したマークのずれを調べる。
・・ ・・

ナット回転量に著しいばらつきが認められる群については亜そのボルト一群のすべてのボルト②のナット回転量を測定し亜平均回転角度を算出し亜ナット回転量が平均回転角度±45 度の範囲の③ものを合格とする。

P―6

DAW建築問題.mcd

Page 616/09/29 14:23

v6.20

問題આ

次の 1唖から 4唖の問いに答えなさい。

ただし亜解答はそれぞれ異なる内容の記述とし亜材料の保管亜気象条件等による作業の中止及び作業員の安全に関する記述は除くものとする。

1唖 屋上アスファルト防水保護層の平場部の工事における施工上の留意事項を 2 つ亜具体的に記述しなさい。
ただし亜保護層の仕上げはコンクリート直均し仕上げとする。

2唖 内装床の張物下地のセルフレベリング材塗りにおける施工上の留意事項を 2 つ亜具体的に記述しなさい。
ただし亜セルフレベリング材は固定プラント式のスラリータイプとし亜専用車両で現場まで輸送供給されるものとする。

3唖 鉄筋コンクリート造の内壁モルタル下地面への有機系接着剤によるタイル後張り工法における施工上の留意事項を 2 つ亜具体的に記述しなさい。
ただし亜ユニットタイル張りに関する記述は除くものとする。

4唖 室内天井せっこうボード下地へのロックウール化粧吸音板張り工事における施工上の留意事項
を 2 つ亜具体的に記述しなさい。
ただし亜下地材の調整亜開口部補強及び張付け後の養生に関する記述は除くものとする。

P―7

DAW建築問題.mcd

Page 7

16/09/29 14:23

v6.20問題ઇ

市街地での事務所ビルの建設工事における右に示す工程表に関し亜次の 1唖から 3唖の問いに答えなさい。
なお亜解答の旬日は亜上旬亜中旬亜下旬で記述しなさい。
〔工事概要〕
用途：事務所構造茜規模：鉄骨造

地上 階亜地下階

延べ面積 3,200 m 2

ただし亜地下階は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。
基
山

礎：直接基礎（べた基礎）留

め：ソイルセメント壁水平切梁工法とし亜応力材の鋼材は引き抜かない。
山留め壁は亜地下外周壁の外型枠として兼用する。

揚重：鉄骨建方及び PC カーテンウォールの取付けは亜クライミング式ジブクレーンで行う。

外部仕上げ：屋根はアスファルト防水のうえ亜保護コンクリート直均し仕上げ亜
外壁のうち面はスパンドレル方式の 50 角モザイクタイル打込み PC カーテンウォ
ール亜他の面は工場で仕上げ済みの ALC パネルとする。

1唖 工程表中の鉄骨工事のＡ及び内装工事のＢに該当する作業名をあげなさい。

2唖 作業の終了日が工程上最も不適当な作業名を工程表の中より選び亜適当な工程となるように亜その終了日を月次と旬日で定めなさい。

3唖 建具工事における 2〜5 Ｆ外部建具取付けの作業工程は亜未記入となっている。適当な工程となるように亜その作業の開始日及び終了日の期日を月次と旬日で定めなさい。

P―8

DAW建築問題.mcd

Page 816/09/29 14:23

v6.20

月工 種

12

34着工

設

工

6789地工

外部足場業

工

事

鉄 筋 ・ 型 枠
コンクリート工事

山留め壁切梁

１次掘削

２次掘削

12竣工

クライミング式ジブクレーン

事

事

11

受電

片付け清掃

ロングスパンエレベーター

乗入れ構台

土10

躯体完了

地下躯体完了準備

仮5

仮設ゴンドラ

砂利地業・捨てコンクリート
地中梁・B１F床２F床 ４F床 RF床耐圧盤

B１F立上り・１F床Ａ

B１F鉄骨建方・本締め

揚重機開口閉鎖
保護コンクリート

３F床５F床地上鉄骨建方・本締め

鉄骨工事

デッキプレート敷き・頭付きスタッド溶接
合成耐火被覆吹付け
屋根アスファルト防水防水工

伸縮調整目地事

外部シーリング⑴A L C パ ネ ル（外 壁）工 事

ALCパネル取付け

P C カ ー テ ン
ウ ォ ー ル 工 事

PCカーテンウォール取付け

外部シーリング⑵１F外部建具取付け

建具

工

２〜５Fガラス取付け

事

１Fガラス取付け

内部建具・ガラス取付け共

金属

工

壁・天井軽量鉄骨下地組み事

壁ボード張り天井ボード張り

内装工

事

内部壁紙張り

B
塗装工

事

外構工

事

塗装仕上げ
植栽・舗装工事
据付工事

エレベーター工事
設

備

検工

事

仮設使用

電気・給排水衛生・空調設備工事
中間検査

査

消防中間検査完了検査

P―9

DAW建築問題.mcd

Page 916/09/29 14:23

v6.20

問題ઈ

次の 1唖から 3唖の問いに答えなさい。

1唖 建設業法に基づく主任技術者及び監理技術者に関する次の文章において亜にあてはまる語句を記述しなさい。

主任技術者及び監理技術者は亜工事現場における建設工事を適正に実施するため亜当該建設工事の①の作成亜②

亜品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

2唖 建築基準法施行令に基づく建て方に関する次の文章において亜にあてはまる語句を記述しなさい。

建築物の建て方を行なうに当たっては亜③を取り付ける等荷重又は外力による④を防止するための措置を講じなければならない。

3唖 労働安全衛生法に基づく健康診断に関する次の文章において亜にあてはまる語句を記述しなさい。

事業者は亜⑤

めるところにより亜な業務で亜政令で定めるものに従事する労働者に対し亜厚生労働省令で定⑥による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。

P ― 10DAW建築問題.mcd

Page 1016/09/29 14:23

v6.20

DAW建築問題.mcd

Page 1116/09/29 14:23

v6.20