ઃ級実地問題

平 成 25 年 度
ઃ級造園施工管理技術検定
実 地 試 験 問 題
次の注意をよく読んでから始めてください。

〔注意〕1唖これは実地試験の試験問題用紙です。表紙とも枚亜問題あります。
2唖問題及び問題は必須問題ですから亜必ず解答してください。
3唖問題から問題までは選択問題ですから亜このうち題を選択し解答してください。
選択指定数をこえて解答した場合亜採点の対象としません。
4唖解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述してください。
5唖解答を訂正する場合は亜プラスチック製消しゴムできれいに消してから訂正してください。
6唖問題用紙の余白は亜計算等に使用してもさしつかえありません。
7唖解答用紙を必ず試験監督者に提出後亜退室してください。
解答用紙はいかなる場合でも持ち帰りはできません。
8唖この試験問題は亜試験終了時刻（16 時 00 分）まで在席した方のうち亜希望者に限り亜持ち帰りを認めます。途中退室した場合は亜持ち帰りはできません。

この試験問題用紙は再生紙を使用しています。

※ 問題及び問題は必須問題ですから亜必ず解答してください。

問題 あなたが経験した主な造園工事のうち亜工事の施工管理において工程管理又は品質管理上の課題があったつの工事を選び亜その工事について以下の設問
〜
について答えなさい。（造園工事以外の記述は採点の対象となりません。）
解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。



工事名



工事内容
1 〜◯
5 について明確に記述しなさい。

1 の工事に関し亜以下の◯
1
◯

施工場所

2 ア
◯

イ

この工事の契約上の発注者名又は注文者名
この工事におけるあなたの所属する会社等の契約上の立場を亜解答欄の〔を付けなさい。

その他にを付けた場合は（

3 工◯

該当するものに〕内の）に契約上の立場を記述しなさい。

期

4 工事金額又は請負代金額◯
5 工事概要◯ア

工事の内容について具体的に記述しなさい。

イ

工事数量について具体的に記述しなさい。（例：工種亜種別亜細別亜数量亜規格等）

ウ

現場の状況及び周辺状況について具体的に記述しなさい。（必要に応じ亜関連工事の有無等当該工事の施工に影響等を与える事項亜内容等を含む）



工事現場における施工管理上のあなたの立場を記述しなさい。



上記工事の施工において亜課題があった管理項目名（工程管理又は品質管理）及びその課題の内容（背景及び理由を含む）を具体的に記述しなさい。



の課題に対し亜あなたが現場で実施した処置又は対策を具体的に記述しなさい。
― 1 ―

※ 問題及び問題は必須問題ですから亜必ず解答してください。

問題 下図に示す公園における造園工事に関する以下の設問
〜
について答えなさい。
解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。
ซࠉ౛ᕤ஦༊ᇦ
㐟ල౽ᡤࢡࢫࣀ࢟ࢣࢣࣖ࢟ࣁࣁࢼ࣑ࢬ࢟ࣇࣇࢪ㐨㊰䥹ఫᏯᆅ䥺㸦౪⏝୰㸧ࢡࢧࢶ࢟ࢥ࢘ࣛ࢖ࢩࣂᑠ⯒▼ᙇ⯒⿦ࣁᅵ⯒⿦ࣁࣃ࣮ࢦ࣭ࣛ࣋ࣥࢳࣁࣇࢡࣇࢡ ࢣࣁࣁࢡࢣࢡࢡࢣࣁ᪤Ꮡᮌࢣࣁࢡࢡࢡࢣࢡࡓࡔࡋࠊᅗ୰ࡢ⾲♧ࡣ఩⨨ࡢࡳࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ

ࢡࢡ

ࢡ

1
㐨㊰









 P

〔工事数量表〕
工

種

植栽基盤工

種別

細別単位

数量備

＊

＊

＊

＊

表土盛土工

購入表土盛土

挨

m3

1,500

造形工

表面仕上げ

挨

m2

1,500

高木植栽工

ケヤキ
ハナミズキ

植栽工

中低木植栽工 サツキ
地被類植栽工 コウライシバ

園路広場整備工

格

＊

クスノキ

移植工

規

根回し工

トチノキ

高木移植工

フジ

H(m)
3.5H(m)6.0
H(m)3.5H(m)
0.3

C(m)
0.21
C(m)
0.40
C(m)
0.18
C(m)
挨W(m)
1.0W(m)3.0
W(m)1.0W(m)0.536 cm 姶 28 cm 姶 10 枚H(m)7.0H(m)
挨C(m)
0.75
C(m)
0.21W(m)4.0W(m)挨本
本
本

考

12 二脚鳥居型支柱(添え木無)ワイヤー張り支5柱
7 二脚鳥居型支柱(添え木付)

本

2,000

m2

ベタ張り
2,500 （整地を含む）

本

2本

2

石材系園路工 小舗石張舗装

挨

m2

400

土系園路工

土舗装

挨

m2

800

パーゴラ設置挨基

1 (基礎を含む)

挨基

4

建築施設組立設 パーゴラ工
置工

サービス施設設 ベンチ・テー ベンチ
備工
ブル工

注）表中の＊の欄に入れる語句及び数値は亜出題の趣旨から記入していない。
― 2 ―〔工事に係る条件〕
・本工事は亜一部供用を開始している近隣公園の未供用区域において亜左記の工事数量表に基づく工事を施工するものである。
・本公園の位置は関東地方であり亜周辺は住宅地である。
・事前の調査により亜工事区域のハナミズキの植栽予定地は亜粘質土が地表面から 2 m 以上厚く分布し亜不透水層を形成していることが確認された。このため亜植栽基盤の改良として必要な厚さの有効土層を確保することができるようハナミズキの植栽予定地全体について良質土により表土盛土を行う。
・他の植栽地は亜良質土により植栽基盤は整備済である。
・根回し工は亜次期整備区域に移植する予定のトチノキについて亜溝掘り式根回しを行うものである。ただし亜図に位置は記載していない。
・フジは亜供用中の区域から移植するものである。
・工期は月20日から翌年の月10日までとする。

 本工事を行うにあたり亜事前に確認する必要のある現場条件について亜一般的な調査項目をつ
記述しなさい。（ただし亜問題文にある工事に係る条件に挙げられているものを除く。）

 植栽工におけるハナミズキの植栽予定地の植栽基盤工に関し亜以下のイ亜ロについて答えなさい。
イ 表土盛土工に先立ち亜植栽予定地全体の排水性を確保するために必要な工事の具体的内容を手順を追って記述しなさい。
ロ

排水性又は透水性を確保する観点から亜表土盛土工の施工上の留意事項を具体的に記述しなさい。



移植工に関し亜以下の
イ〜
ハについて答えなさい。
イ


溝掘り式根回しが樹木の活着・生育を促す仕組みを具体的に記述しなさい。

ロ 溝掘り式根回しで行う環状はく皮作業におけるはく皮方法について亜留意すべき事項を具体的
（ただし亜はく皮に対する各種薬品の塗布亜はく皮の幅及び使用する道具に関に記述しなさい。
する内容は除く。）
ハ

フジの掘取り方法として最も適した方法の名称を記述しなさい。

― 3 ― 植栽工に関し亜以下の
イ〜
ハについて答えなさい。
イ

クスノキの植栽において亜工期との関係で考えられる問題点をつ記述しなさい。また亜その問題点に対する対策として行う作業をつ具体的に記述しなさい。
ロ 高木植栽の掘取り及び植付けにおいて亜植栽後の細根の発根を促進するため留意して行う作業
について亜下記の記載例に倣って亜作業目的
Ａと作業内容Ｂを具体的につ記述しなさい。
（ただし亜下記の記載例のほか亜作業目的として乾燥を防ぐため 亜 寒害を防ぐための亜及び作業内容としてに関するものを除く。）

土壌改良 亜 施肥に関するも記載例ハＡ

細根の発根を促すためＢ

灌水を行う

ワイヤー張り支柱の取付け方法を具体的につ記述しなさい。

地被類植栽工において亜張芝後（芝を植付けし亜目土かけやローラかけを行った後）の養生方法を具体的につ記述しなさい。

― 4 ―※ 問題亜問題

亜問題は選択問題ですから亜このうち題を選択し解答してください。
【選択問題】
問題 工程管理に関する以下の設問
亜
について答えなさい。
解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。



下図は亜ある造園工事の未完成のネットワーク図である。
イ

下記の条件に従い亜解答用紙の未完成のネットワーク図を完成させなさい。
（作業名は記号で図示）

1Ａ2Ｃ364710811Ｇ5ＬＭ

12139

［条件］
・Ｂ亜Ｃ亜ＤはＡの後継作業である。
・ＥはＢの後継作業である。
・ＦはＣの後継作業である。
・Ｇ亜ＨはＤの後継作業である。
・ＩはＥの後継作業である。
・ＪはＦの後継作業であり亜Ｅが終わらないと着手できない。
・ＫはＧの後継作業であり亜Ｈが終わらないと着手できない。
・ＬはＪの後継作業であり亜Ｋが終わらないと着手できない。
・ＭはＩ亜Ｌの後継作業である。
ロ
イの場合において亜工程の各作業の所要日数が下記のとき亜クリティカルパスの作業名を記述
しなさい。(例：Ａ→Ｂ→Ｃの要領による）

ハ

作業Ａ

Ｂ

Ｃ

ＤＥ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

ＪＫＬ

Ｍ

所要日数

33425224336334 の最遅結合点時刻は何日か。
ロの場合において亜イベント◯
― 5 ―

ニイ亜ロの場合において亜各作業の日当たりの作業員数が下記のとき亜以下の）亜）について答えなさい。
作業Ａ

ＢＣＤＥＦＧＨＩＪＫＬＭ

作業員数2332322233332）工期が最短で亜ピーク時の作業員数が最小亜かつ亜ピーク時に該当する作業の作業日数が最小となる山積図を解答用紙に作成しなさい。ただし亜各作業は分割して行えないものとする。
(山積図の作成例)
(人)
ＯＰ


Ｑ
10 (日)(山積図の下書き用)
(人)
1510



10152025 (日)））の場合の日当たり最大作業員数は何人か。
ホ 施工箇所の条件から所要日数を再検討したところ亜作業Ｂが日亜作業Ｆが日亜作業Ｌが
日多くかかることが判明した。この場合のクリティカルパスにおける全所要日数は何日か。
ヘ ホの場合において亜作業Ｉを最も早く開始することができ亜かつ亜ホのクリティカルパスにおける全所要日数を延ばすことができないとき亜作業 が延ばすことのできる最大日数（トータルフロート）は何日か。
トホの場合において亜全所要日数を
ロの予定の通り進めるためには亜どの作業を何日短縮する必要があるか。各作業における短縮日数の合計が最も少なくなる答えを記述しなさい。ただし亜作業Ａ亜作業Ｂ亜作業Ｆ亜作業Ｌ亜作業Ｍは短縮できない。また亜作業日数が日となる短縮はできない。

 工事の作業量管理において亜一般に作業員の稼働率低下の要因として考えられるものをしなさい。

― 6 ―

つ記述

【選択問題】
問題

次の工事数量表に基づく造園工事の品質管理に関する以下の設問
〜
について答えなさい。
解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。

〔工事数量表〕
工種

種別

細別

ケヤキ
高木
植栽工 クスノキ
植栽工

コナラ

地被類
植栽工

移植工



規
H(m)
5.0C(m)H(m)0.21C(m)3.5H(m)0.21C(m)3.50.21

格
W(m) 株立(B.N)
1.5
挨W(m) 株立(B.N)
1.0
挨W(m) 株立(B.N)
本立ち以上
挨単位数量

備考

本

20支柱取付け本

10支柱取付け本

10支柱取付けコウライシバ

36 cm 姶 28 cm 姶 10 枚

m2

1,500 目地張り
(目土あり)

シバザクラ

芽立

株

コンテナ径
2,500 9.0 cm

高木
移植工 ケヤキH(m)7.0C(m)
0.75

W(m)
3.0

本

5支柱取付け

公共用緑化樹木等品質寸法規格基準（案） に関し亜以下のイ亜
ロについて答えなさい。
イ 下表に示すア〜カのコナラについて亜本工事に使用するものとして亜Ｈ及びＣの寸法

規格基準を満たすものの記号を全て解答欄に記入しなさい。ただし亜表中値は亜 Ｈ
記号

Ｃのそれぞれの数の数値の順序と同じ幹に対するものである。
H(m)

C(m)

株立数(本)

ア

4.0, 3.5, 2.5, 2.00.14, 0.12, 0.08, 0.06

4

イ

3.5, 3.3, 3.20.12, 0.10, 0.10

3ウ

3.8, 3.5, 2.70.13, 0.13, 0.08

3エ

3.7, 3.5, 2.5, 2.30.12, 0.10, 0.07, 0.06

4オ

4.0, 3.5, 2.90.15, 0.13, 0.10

3カ

3.8, 3.6, 3.30.13, 0.12, 0.09

3ロ 植栽工における樹木等の品質規格に関し亜以下の）〜）について答えなさい。
）樹木に関する品質のうち亜樹勢についての表示項目をつ記述しなさい。
）シバ類についての品質の表示項目をつ記述し亜それぞれの品質判定上の留意事項を記述しなさい。（ただし亜上記）の樹勢の表示項目と共通するものは除く。）

）シバザクラの品質規格に関し亜花についての品質判定上の留意事項を記述しなさい。

― 7 ― 移植工に関し亜以下の
イ〜
ハについて答えなさい。
イ

根系が深根性の樹木を掘り取る場合の根鉢の形状を表す名称を記述しなさい。

ロ 掘取り作業における根巻きの目的を具体的につ記述しなさい。
ハ 根巻きの方法に関する次の記述のＡ亜Ｂに当てはまる語句を解答欄に記述しなさい。
根巻きの方法には亜鉢の側面に平行に素縄を叩き込みながら巻いていく
後亜さらに今度は縦横に鉢をかがるように巻き絡げていく

ＢＡと亜Ａとがある。大木や貴重な樹木等を移植する場合には亜鉢土に直に縄を巻いて締め付けを行った後亜更にコモや麻布等で表面を包み亜二重に根巻きが行われる。

 長谷川式簡易現場透水試験器で亜ア〜ウのつの地点で調査を行ったところ下表に示す結果を得た。この場合亜植栽基盤として良好（優良）と判定することのできる地点の記号を全て解答欄に記入しなさい。
試験地点

アイ

ウ

試験孔の深さ500 mm

500 mm

500 mm時刻

スケールの読み

時刻

スケールの読み

時刻

スケールの読み

予備注入

10：00

600 mm

10：05

600 mm

10：10

600 mm

再注入

11：00

600 mm

11：05

600 mm

11：10

600 mm

20 分後

11：20

605 mm

11：25

630 mm

11：30

640 mm

40 分後

11：40

610 mm

11：45

650 mm

11：50

680 mm― 8 ―【選択問題】
問題 次の工事数量表に基づく造園工事の安全管理に関する以下の設問
〜
について答えなさい。
解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。
〔工事数量表〕
工

種

種

植栽工

別

高木植栽工

細別

イチョウ

樹木整姿工 高中木整姿工 クスノキ

規 格
単位 数量
H(m) C(m) W(m)
本
107.0
0.50
2.5H(m)7.0

緑化パネル設
壁面緑化工 壁面緑化施設
工置C(m)0.80W(m)3.0挨

本15m2120

備考
支柱取付け〔工事に係る条件〕
・本工事は亜供用後40年を経過した総合公園（面積25ha）の一部区域の再整備を行うものであり亜上記の工事数量表に基づく工事を施工するものである。
・移動式クレーンの設置場所は平坦であり亜また亜設置場所及びその周辺には架空線等の障害物はない。
・壁面緑化工は亜公園内の体育館の壁面に亜高さｍ亜幅20ｍについて亜緑化パネルを設置するものである。




公園内での樹木の運搬作業に関して亜運搬路及び運搬路周辺における安全管理上の措置を具体的につ記述しなさい。ただし亜運搬路及び公園利用者のう回路は亜あらかじめ決定されており亜その周辺には公園利用者等の侵入防止のためのバリケード及び注意標識等の必要な施設は設置済である。



植栽工における移動式クレーンを用いた樹木の立込み作業の安全管理に関し亜以下の
イ〜
ハについて答えなさい。
イ

クレーン等安全規則
Ａ〜

Ｄ

における移動式クレーンの作業方法の決定等に関する次の記述のに当てはまる最も適当な語句を右記のイ唖〜ヌ唖の中から選び亜その記号を解答欄に記入しなさい。

― 9 ―事業者は亜移動式クレーンを用いて作業を行うときは亜あらかじめ亜作業場所の広さ亜地形
及び地質の状態亜Ａ亜移動式クレーンの種類・能力を考慮して亜次の事項を定めなければならない。
一唖移動式クレーンの作業の方法
二唖移動式クレーンの転倒を防止するための方法
三唖移動式クレーンによる作業に係るＢ

さらに亜当該事項について亜作業の開始前に及びＤＣに周知させなければならない。

イ唖荷の重量ロ唖運転者の教育方法

ハ唖作業計画ニ唖関係労働者

ホ唖発注者

ヘ唖運転者

チ唖労働者の配置

リ唖指揮の系統

ヌ唖点検計画ト唖荷の形状ロ 移動式クレーンの運転者に対して行うべき建設機械の操作に関する一般的な安全教育の内容に
ついて亜具体的につ記述しなさい。
ハ

移動式クレーンが安全に作動するための配置・据付け上の留意事項を具体的につ記述しなさい。

 壁面緑化施設工において亜あらかじめ亜植栽基盤と植物を一体化させたパネルを亜壁面に設置す
る作業の実施に際して亜高さm の構造の単管足場を設けることとした。この場合の安全管理に関し亜以下の
イ〜
ハについて答えなさい。
イ

労働安全衛生規則
Ｃにおける単管足場の作業床の設置に関する次の記述のＡ〜に当てはまる語句又は数値を解答欄に記入しなさい。

作業床の幅は 40 cm 以上とし亜床材間のすき間はcm 以下とすること。また亜墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には亜高さ等以上の機能を有する設備及びロ

ＣＡcm 以上のＢ又はこれと同等を設けなければならない。

単管足場の組立て作業において亜組立て作業を行う作業員の危険防止のために行うべき措置を具体的につ記述しなさい。（ただし亜足場の組立て等作業主任者の選任に関することは除く。）

ハ

単管足場の組立て作業において亜足場の組立て等作業主任者を選任した。この場合の労働安
全衛生規則における亜足場の組立て等作業主任者に行わせなければならない事項を具体的につ記述しなさい。

― 10 ―