82

建設の施工企画

CMI 報告’09. 7④脆弱地山⑤湧水等

また，委託者の要求に応じて，トンネル施工技術支援と同時にトンネル技術委員会を設置・運営し，トンネル等に関する有識者の意見聴取を行い，その結果をトンネル施工技術支援

横澤圭一郎・石原基に，以後の施工に反映している。

廣和

1．はじめに
図─ 1

トンネル施工技術支援の概要

施工技術総合研究所（CMI）では，トンネル施工中に発生する様々な技術的課題に対して，当研究所のトン3．施工技術支援の事例

ネルの専門知識を有する経験豊富な技術者が，中立的な立場で，品質と安全性を確保しつつ，合理的なトンネ

上記のとおり，当研究所ではトンネルに関する様々ル施工を実現するための施工技術支援を実施している。

な施工技術支援を実施している。表─ 1 に，当研究

本報告では，当研究所で実施しているトンネルに関所が平成 20 年度に実施したトンネル施工技術支援業

する施工技術支援の概要について紹介する。

2．施工技術支援の特徴
トンネルは，限られた地質情報（地表からのボーリ務の一覧を示す。

表─ 1トンネル施工技術支援業務一覧（平成 20 年度）

件

名ング，弾性波探査等）を基に経験的な判断と基準・要領等に準じて基本設計を実施するのが一般的である。
このように事前情報が限られているため，施工時には，当初設計の地山分類との乖離，想定以上の沈下・変形，突発湧水・剥落・崩落および上記に伴うコストおよび新武岡トンネル施工支援業務

委託者

国土交通省 九州地方整備局
鹿児島国道事務所

名護東道路 2 号トンネル
施工検討支援業務

内閣府 沖縄総合事務局
北部国道事務所

トンネル技術検討業務

山梨県

土木部

工期の増大等の問題が生じるケースがある。
上記のようなトンネル施工時に生じる諸問題に対して，切羽観察時の地山評価支援，地山状況に応じた適切な補助工法選定，沈下抑制等を考慮した工法変更，設計変更の妥当性の確認，地山崩落等の突発的な事象に対する

一般国道 260 号（南島バイパス）
国補道路改良（1 号トンネル） 三重県
切羽観察業務委託

伊勢建設事務所

識名トンネル（仮称）
施工検討業務委託

南部土木事務所

沖縄県

技術的な緊急対応等の合理的で経済的なトンネル施工を実現するための施工技術支援を実施している（図─ 1）。
これまでに当研究所では，下記に示すようなトンネルの諸課題に関する施工技術支援を多数実施している。
①地山評価②超近接施工③小土被り（国）362 号，（主）山脇大谷線
静岡市
トンネル技術支援業務委託
谷田幸原線トンネル工事監理業務委託

三島市

建設の施工企画 ’09. 7

83

以下に，平成 20 年度に実施したトンネル施工技術支援の事例について紹介する。
（1）地山評価（静岡市・三重県・山梨県）
静岡市では，トンネル工事の計画・設計および施工管理等の技術的課題の検討を実施するため，「静岡市トンネル技術検討委員会」が設置されており，トンネ
ル施工時に当研究所職員が委員として出席し，トンネル施工に関する諸課題を検討している。また，個々の施工中のトンネルに対し，現地調査および施工データ等の確認・検討を実施し，支保構造の変更，補助工法

写真─ 2

南島 BP1 号トンネルの提案等の施工技術支援を実施している。
平成 20 年度は，大原トンネル（延長 430 m），あさ実施している。また，各トンネル工事が安全かつ経済はたトンネル（延長 840 m）で施工技術支援を実施し的に施工されることを目的として設立された「山梨県ており，両トンネルの支保構造の変更，補助工法の採トンネル技術検討会」に当研究所職員が出席し，トン用，掘削方式の変更等の施工方法に関する検討を行っネル工事に伴う諸問題に対して助言を行っている。

た。また，委員会に当研究所職員が出席し，施工計画

平成 20 年度は，6 トンネルを対象とし，各トンネルおよび施工方法の検討を行った。その結果，両トンネの地山評価，発破掘削の採用における技術的支援，各ルとも平成 20 年度内に無事貫通した（写真─ 1）。

種補助工法の採用に対する技術的支援等を実施した。
（2）超近接施工（沖縄県）
識 名 ト ン ネ ル は， 沖 縄 県 那 覇 市 の 市 街 地 東 側 約4 km の位置に計画された延長約 560 m の 2 車線超近接の道路トンネルである。当該トンネルは，超近接である上に，小土被りで，地上には多くの家屋が密集する等，多くの技術的課題を抱えている。
平成 20 年度は，平成 18，19 年度に引き続き，「識名トンネル（仮称）施工技術検討委員会」を運営し，超近接トンネルの施工法について検討・審議するための資料作成を行った。資料作成にあたっては，現地に

写真─１

大原トンネルて確認した施工状況と計測データを基に地上に家屋が密集する終点側坑口側の支保工仕様見直し等の技術的

三重県では，施工中のトンネル現場に当研究所職員を派遣し，切羽観察を実施し，地山評価に基づく支保課題を発注者および施工業者と現場状況に応じた検討を行い，委員会に提案した（写真─ 3）。

パターンの選定，補助工法等の検討および提案を行っている。また，施工中の発破騒音・振動，掘削方式の変更，湧水対策等についても検討を行っている。
平成 20 年度は，（仮称）南島 BP1 号トンネル（延長199 m）を対象に，既往調査・設計資料，切羽観察方法および地山評価方法について検討を行い，施工中に当研究所職員を現地に派遣し，適切な地山評価を実施した。また，施工時の技術支援として，両坑口部の補助工法の検討，掘削方式の検討を実施した（写真─ 2）。
山梨県では，管内のトンネル工事に対し，各トンネルの調査・設計資料から技術的な課題を整理するとともに，工事に対する技術的な支援（助言，検討等）を

写真─ 3

識名トンネル

84

建設の施工企画’09. 7（3）小土被り（三島市）（5）湧水（内閣府沖縄総合事務局）

かわせみトンネル（延長 377 m）は，静岡県三島市

名護東 2 号トンネルは，沖縄県名護市に位置し，沖に位置し，当該トンネルは 2 本のトンネルが近接した

縄県北部地域と南部地域をネットワーク化する上で重めがねトンネルであるが，当該工事はそのうちの 1 本要な役割を期待される道路であるが，周辺のトンネルのトンネルを対象として工事が行われ，平成 20 年 5の施工時には突発湧水等が生じており，当該トンネル月に貫通した。の施工に当たっては，周辺環境へ配慮した施工が望ま

平成 20 年度は，施工技術支援を現場にて実施し，れている。

当該トンネルが有する技術的課題（地表面の住宅等に平成 20 年度は，当該トンネルに関する施工技術支対する沈下抑制，起点側坑口部の拡幅断面の施工）に援として，周辺環境に配慮したトンネルの止水対策方

対し，対策工の選定や施工方法等について，工事が安全法の検討，トンネルを安全かつ合理的に施工するためかつ経済的に行われるように助言を行った（写真─ 4）。の施工方法の検討およびトンネルの施工上生じた高度な技術的課題の解決を目的とした，学識経験者による技術検討委員会の設置および運営を実施した。

4．おわりに
上記の事例のとおり，当研究所では，これまでにトンネルに関する様々な施工技術支援を実施している。
今後もトンネル施工時の諸課題に対し，安全，経済的かつ合理的な施工を実現するために，様々な検討・提案等の施工技術支援が実施できるよう，一層の努力を写真─ 4

かわせみトンネルしていく所存である。

（4）脆弱地山（国土交通省九州地方整備局）
新武岡トンネルは，九州南部の特殊土であるシラス
地山に位置し，住宅下や小土被り下での施工，掘削断2

面積約 300 m の大断面掘削，地中での分岐部施工等の課題を有する工事である。
平成 20 年度は，今後のトンネル施工計画に対する［筆者紹介］
横澤 圭一郎（よこざわ㈳日本建設機械化協会
施工技術総合研究所研究第一部部長けいいちろう）

精査とトンネル有識者を交えた施工 WG の資料作成等を通じて，施工計画の検証を行った。施工 WG では，急傾斜地指定斜面や小土被り部の施工および終点側二次シラス部における対策工等の諸課題に対する技術的な判断や妥当性の検証を行った（写真─ 5）。

写真─ 5

新武岡トンネル

石原 廣和（いしはら㈳日本建設機械化協会
施工技術総合研究所
研究第一部
主任研究員ひろかず）