中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（飯舘村）

更新日：2023年6月7日【2022年度】
整理番号

積込場等名称

輸送対象物※１

積込場等内の輸送対象範囲(輸送後の集約予定)

輸送実施
事業者

※２

輸送予定数量(概数)

輸送期間

輸送の時間、台数及び回数

※３

※４

※５

輸送終了後の積込場等の状況※６22-01 宮内３仮仮置場

土壌等（不燃物）

場内の全て（集約予定なし）

大成・日本国土ＪＶ

2,400㎥

2022年4月

7:50～18:00（6台程度が1日2回）

22-02 長泥３仮置場

土壌等（不燃物）
廃棄物(可燃物)

場内の一部（集約予定なし）

大成・日本国土ＪＶ

28,700㎥

2022年4月～9月

7:30～18:00（24台程度が1日1～2回）

22-03 八木沢・芦原６仮仮置場

土壌等（不燃物）
廃棄物(可燃物)

場内の全て（集約予定なし）

大成・日本国土Ｊ
Ｖ

4,200㎥

2022年4月～6月

8:00～18:00（10台程度が1日2回）

輸送完了

22-04 関沢１仮仮置場

土壌等（不燃物）

場内の全て（集約予定なし）

鹿島・東急・飛島
ＪＶ

12,500㎥

2022年4月～7月

7:50～18:00（20台程度が1日2回）

輸送完了

22-05 飯舘深谷２仮仮置場

土壌等（不燃物）

場内の全て（集約予定なし）

大成・日本国土ＪＶ

16,200㎥

2022年5月～7月

7:50～18:00（42台程度が1日2回）

輸送完了

22-06 前田２仮仮置場

土壌等（不燃物）

場内の全て（集約予定なし）

前田・奥村・鴻池ＪＶ

14,500㎥

2022年5月～10月

7:50～18:00
輸送完了（18台程度が1日1～2回）

22-07 宮内５仮仮置場

土壌等（不燃物）

場内の全て（集約予定なし）

大成・日本国土Ｊ
Ｖ900㎥

2022年5月

7:50～18:00（12台程度が1日2回）

土壌等（不燃物）

場内の一部（集約予定なし）

大成・日本国土ＪＶ

35,000㎥

2022年5月～10月

7:40～18:00（30台程度が1日1～2回）

土壌等（不燃物）

場内の全て（集約予定なし）

佐藤工業

21,000㎥

2022年6月～11月

7:50～18:00
輸送完了（14台程度が1日1～2回）

輸送完了

輸送完了

22-08 小宮中屋敷仮置場

1/3

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（飯舘村）

更新日：2023年6月7日【2022年度】
整理番号

積込場等名称

輸送対象物※１

積込場等内の輸送対象範囲(輸送後の集約予定)

輸送実施
事業者

※２

輸送予定数量(概数)

輸送期間

輸送の時間、台数及び回数

※３

※４

※５

輸送終了後の積込場等の状況※６22-09 長泥２ストックヤード

土壌等（不燃物）

場内の全て（集約予定なし）

大成・日本国土ＪＶ

6,600㎥

2022年6月～9月

7:30～18:00
輸送完了（16台程度が1日1～2回）

22-10 小宮国有林仮置場

土壌等（不燃物）

場内の全て（集約予定なし）

西松建設

5,000㎥

2022年9月～11月

7:50～18:00
輸送完了（10台程度が1日1～2回）

22-11 大倉２仮仮置場

土壌等（不燃物）

場内の全て（集約予定なし）

西松建設

1,200㎥

2022年11月～12月

7:40～18:00
輸送完了（10台程度が1日1～2回）

22-12 前田５仮仮置場

土壌等（不燃物）

場内の全て（集約予定なし）

西松建設

400㎥

2023年3月

7:40～18:00
輸送完了（12台程度が1日1～2回）

22-13 前田６仮仮置場

土壌等（不燃物）場内の全てを予定（集約予定なし）

西松建設

12,000㎥

2023年3月～6月

7:40～18:00
輸送完了予定（12台程度が1日1～2回）

22-14 佐須３仮仮置場

土壌等（不燃物）場内の全てを予定（集約予定なし）

西松建設

10,700㎥

2023年3月～6月

7:40～18:00（40台程度が1日1回）

22-15 前田・八和木５仮仮置場

土壌等（不燃物）場内の全てを予定（集約予定なし）

西松建設

13,700㎥

2023年4月～7月

7:40～18:00
輸送完了予定（18台程度が1日1～2回）

2/3

輸送完了予定中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（飯舘村）

更新日：2023年6月7日【2022年度】
整理番号

積込場等名称輸送対象物※１22-16 上飯樋４仮仮置場

積込場等内の輸送対象範囲(輸送後の集約予定)

輸送実施
事業者

※２
土壌等（不燃物）場内の全てを予定（集約予定なし）

西松建設

輸送予定数量(概数)

輸送期間

輸送の時間、台数及び回数※３※４※５9,100㎥

2023年6月～8月

輸送終了後の積込場等の状況※６

7:40～18:00
輸送完了予定（18台程度が1日1～2回）【注釈】 ※ 当該年度の輸送が完了した積込場は灰色の文字で表示。 ※１ 積込場等の名称を記載。既存の仮置場や現場保管箇所を積込場としているものや、新たに積込場として設置するものがあります。 ※２ 輸送対象範囲：「場内の全て」…場内の除去土壌等が全て搬出されます。／「場内の一部」…場内の除去土壌等の一部のみ搬出されます（場内の除去土壌等の保管は続きます）。／「集約予定あり」…搬出後、再び除去土壌等が当該積込場等へ集約されます（積込場としての利用が続きます）。／「集約予定なし」…搬出後、除去土壌等の集約はありません（積込場としての利用が終わります）。 ※３ その年度に当該積込場等から搬出する予定の輸送数量です。学校等で現場保管されている除去土壌等の輸送がある場合はその予定数量を下段に記載します。 ※４ 輸送期間は、天候や道路交通等の状況により変更することがあります。 ※５ 輸送の時間・1日の輸送回数は作業の進捗状況によって変更することがあります。※６ 中間貯蔵施設への輸送が完了した後も、環境再生事業として長泥地区へ輸送する除去土壌が積込場に残っている場合があります。

3/3

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（飯舘村）：ルート図■2022年度（村内全体）

更新日：2023年6月7日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は
22-14

22-11

前田６
仮仮置場

前田２
仮仮置場

22-01,07

宮内５
仮仮置場

県道３１５号線

県道２６８号線

県道３１号線

前田５
仮仮置場

22-06

大倉２
仮仮置場

佐須３
仮仮置場

22-12,13で表示）

飯舘深谷２
仮仮置場

県道３１号線

宮内３
仮仮置場

八木沢・芦原６
仮仮置場

22-03

県道１２号線22-05

関沢１
仮仮置場

県道１２号線

国道３９９号

22-16

小宮国有林
仮置場

22-04
県道３１号線

22-10

上飯樋４
仮仮置場

小宮中屋敷
仮置場

22-08
22-15
前田・八和木５
仮仮置場

22-09
22-02
県道６２号線

長泥２
ストックヤード
国道３９９号

国道１１４号

長泥３
仮置場
県道６２号線※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（飯舘村）：ルート図■2022年度 （積込場等付近）

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は更新日：2023年6月7日で表示）

22-01,07

宮内５
仮仮置場

県道３１号線
村 道

宮内３仮仮置場

県道２６８号線

県道３１号線

県道１２号線※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（飯舘村）：ルート図■2022年度 （積込場等付近）

更新日：2023年6月7日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間はで表示）

22-02

村 道

県道６２号線

長泥３
仮置場
県道６２号線※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（飯舘村）：ルート図■2022年度 （積込場等付近）

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は更新日：2023年6月7日で表示）

22-03

八木沢・芦原６
仮仮置場

村 道

村 道

県道１２号線※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（飯舘村）：ルート図■2022年度 （積込場等付近）

更新日：2023年6月7日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間はで表示）

22-04
県道１２号線

村 道

県道３１号線
村 道

関沢１
仮仮置場

県道３１号線※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（飯舘村）：ルート図■2022年度 （積込場等付近）

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は更新日：2023年6月7日で表示）

22-05

飯舘深谷２仮仮置場

村 道

県道１２号線※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（飯舘村）：ルート図■2022年度 （積込場等付近）

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は更新日：2023年6月7日で表示）

22-06

村 道

前田２仮仮置場

県道３１５号線※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（飯舘村）：ルート図■2022年度 （積込場等付近）

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は更新日：2023年6月7日で表示）

22-08

県道３１号線

村 道村 道

小宮中屋敷仮置場※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（飯舘村）：ルート図■2022年度 （積込場等付近）

更新日：2023年6月7日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間はで表示）

22-09

県道６２号線

村 道

国道３９９号

長泥２
ストックヤード

県道６２号線※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（飯舘村）：ルート図■2022年度 （積込場等付近）

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は22-10

村 道

更新日：2023年6月7日で表示）

村 道

県道１２号線

県道１２号線

村 道

小宮国有林
仮置場

※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（飯舘村）：ルート図■2022年度 （積込場等付近）

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間は更新日：2023年6月7日で表示）

22-11

大倉２
仮仮置場
村 道

県道２６８号線※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（飯舘村）：ルート図■2022年度 （積込場等付近）

更新日：2023年6月7日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間はで表示）

22-12,13

村 道
前田５
仮仮置場

前田６仮仮置場

県道３１号線※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（飯舘村）：ルート図■2022年度 （積込場等付近）

更新日：2023年6月7日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間はで表示）

22-14

村 道

佐須３仮仮置場

県道３１号線※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（飯舘村）：ルート図■2022年度 （積込場等付近）

更新日：2023年6月7日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間はで表示）

22-15

前田・八和木５仮仮置場
村 道

県道６２号線

県道６２号線※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（飯舘村）：ルート図■2022年度 （積込場等付近）

更新日：2023年6月7日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間はで表示）

22-16

国道３９９号

上飯樋４
仮仮置場

国道３９９号※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成