級実地平 成 30 年 度
ઃ級造園施工管理技術検定
実 地 試 験 問 題
次の注意をよく読んでから解答してください。

【注意】1唖これは実地試験の問題です。表紙とも枚亜問題あります。
2唖解答用紙の上欄に試験地亜受験番号亜氏名亜フリガナを間違いのないように記入してください。
3唖問題及び問題は必須問題ですから亜必ず解答してください。
4唖問題から問題までは選択問題ですから亜このうち問題を選択し解答してください。
問題以上解答した場合亜いずれも採点の対象としません。
5唖解答は亜別の解答用紙の所定の解答欄に記入してください。
6唖解答は亜鉛筆又はシャープペンシルで記入してください。
(万年筆・ボールペンの使用は不可）
7唖解答を訂正する場合は亜プラスチック製消しゴムできれいに消してから訂正してください。
8唖問題用紙の余白は亜計算等に使用してもさしつかえありません。
9唖解答用紙は必ず監督者に提出後亜退室してください。
解答用紙は亜いかなる場合でも持ち帰りはできません。
10唖試験問題は亜試験終了時刻（16 時 00 分）まで在席した方のうち亜希望者に限り持ち帰りを認めます。途中退室した場合は亜持ち帰りはできません。

この試験問題用紙は再生紙を使用しています。

1級造園（実地）.smd Page 1

18/11/22 18:36 v3.51

※問題及び問題は必須問題ですから亜必ず解答してください。

問題

あなたが経験した主な造園工事のうち亜工事の施工管理において工程管理又は品質管理上の課題があった工事をつ選び亜その工事について以下の設問
〜
について答えなさい。（造園工事以外の記述は採点の対象となりません。
）
解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。



工事名を具体的に記述しなさい。



工事内容等
1 〜◯
5 について具体的に記述しなさい。
の工事に関し亜以下の◯
1
◯

施工場所

2
◯ア


この工事の契約上の発注者名又は注文者名イ

この工事におけるあなたの所属する会社等の契約上の立場を亜解答欄の〔〕内の該当するものに を付けなさい。
その他に を付けた場合は（3◯工期4◯

工事金額又は請負代金額5◯

工事概要）に契約上の立場を記述しなさい。

ア


工事内容イ


工事数量（例：工種亜種別亜細別亜数量亜規格等）

ウ

現場の状況及び周辺の状況（必要に応じ亜関連工事の有無等当該工事の施工に影響等を与える事項亜内容等を含む）



工事現場における施工管理上のあなたの立場を記述しなさい。



上記工事の施工において亜課題があった管理項目名（工程管理又は品質管理）及びその課題の内容（背景及び理由を含む）を具体的に記述しなさい。



の課題に対し亜あなたが現場で実施した処置又は対策を具体的に記述しなさい。
― 1 ―

1級造園（実地）.smd Page 2

18/11/22 18:36 v3.51

※問題及び問題は必須問題ですから亜必ず解答してください。

問題

下図に示す公園における造園工事に関する以下の設問
〜
について答えなさい。
解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。
凡例

工事区域

サ

サ

サ

サ

サ

サ

サ
クス
道路

クス

サ

クロ

クス

クロ

クロ

クス

クス

クスノキ

クロ

クロマツ

サ

サトザクラ

ケ

ケヤキ
ビヨウヤナギクス（供用区域）

コウライシバクス
脱色アスファルト舗装

クス

インターロッキング舗装

クロクス
クロ

ケ

既存木
便所

ケ

クス

クス

クス

クス

ただし、図中の表示は位置のみを示している。

クス

N
道路
01020304050(m)〔工事数量表〕
工

種

植栽
基盤工

種別

細別格

備考

＊

＊

m2 3,000

＊

土性改良工

＊

＊

m2 3,000＊H(m)5.0H(m)
高木植栽工
クロマツ
3.5H(m)
サトザクラ
3.5
H(m)
中低木植栽工 ビヨウヤナギ
0.4C(m)0.7C(m)0.25C(m)0.15C(m)
挨W(m)
1.8
W(m)
1.8W(m)1.0W(m)
0.3

高木移植工

ケヤキ

アスファルト系 脱色アスファ
園路工
ルト舗装
園路広場
整備工 コンクリート系 インターロッ
園路工
キング舗装

八ツ掛支柱
（丸太三本）

本

13本

5 二脚鳥居型支柱（添え木無）

本

8株

300

八ツ掛支柱
（竹三本）

m2 3,800

目地張り（目土あり）

H(m) C(m) W(m)
7.0
0.6
4.0本

2

八ツ掛支柱
（丸太三本）

挨

m2700

挨

m2300

地被類植栽工 コウライシバ 36 cm姶28 cm姶10 枚
移植工

単位 数量

土層改良工

クスノキ

植栽工

規注）表中の＊の欄に入る語句は亜出題の趣旨から記入していない。
― 2 ―1級造園（実地）.smd Page 3

18/11/22 18:36 v3.51

〔工事に係る条件〕
・本工事は亜一部供用を開始している地区公園において亜左記の工事数量表に基づき施工するものである。
・本公園の位置は関東地方である。
・植栽基盤工は亜クスノキ亜サトザクラ亜ケヤキ亜ビヨウヤナギを植栽する区域で行う。
・移植するケヤキは亜供用区域内に植栽されているもの（図に位置は記載していない）を掘り取り亜約 200 m 運搬して植え付けるものである。
・工事区域と供用区域との境界には亜立入防止用の柵が既に設置されている。
・工期は亜10 月日から翌年月 20 日までとする。



植栽基盤工に関し亜以下のイ亜ロについて答えなさい。
イ


植栽基盤の整備のため亜植栽地の土壌条件を確認する目的で一般的に行う調査項目とそれに対応した現場における調査方法を亜それぞれ具体的につずつ記述しなさい。
（ただし亜土壌 pH に関する調査は除く。
）

ロ

植栽基盤工を行う区域については亜事前の土壌調査により次のような結果が確認されている。
深さ約 40 cm までの土壌については亜良質土の中に粘性土がところどころ塊状に分布している。深さ約 40〜60 cm については亜全域にわたり厚さ 20 cm ほどの固結した粘性土が層状に広がっている。また亜それより下層の土壌については亜良質土である。
この調査結果を踏まえ亜施すべき土層改良工亜土性改良工（土壌改良材混合工）のそれぞれについて亜具体的な作業方法を記述しなさい。
（ただし亜土壌 pH の改良方法に関する内容は除く。
）



高木植栽工及び高木移植工に関し亜以下の
イ〜
ハについて答えなさい。
イ

クスノキなどの植付けに当たり亜元肥を施すこととしている。この場合亜施工上の留意事項を示し亜作業内容を具体的に記述しなさい。

ロ

クロマツの植付けの埋戻しを行うに当たり亜土極め（から極め）を行うこととした。
土極め（から極め）を行う理由（利点）と施工上の留意事項を具体的に記述しなさい。

ハ

クスノキなどの植付け後には亜八ツ掛支柱などを設置することとしている。支柱の設置が樹木の活着を助ける仕組みを具体的に記述しなさい。
（ただし亜倒木の防止に関する内容は除く。）― 3 ―1級造園（実地）.smd Page 4

18/11/22 18:36 v3.51



地被類植栽工において亜コウライシバの張芝後（芝を植え付け亜目土かけやローラかけを行った後）の養生方法を具体的につ記述しなさい。
（ただし亜施肥及び芝串（目串）に関する内容は除く。
）



高木移植工に関し亜以下の
イ〜
ハについて答えなさい。
イ

ケヤキの掘取り作業に関する次の記述のＡ〜

Ｄに当てはまる適当な語句を記述しなさい。
・掘取り作業の開始に当たり亜地表に近い根の状態を確認するためＡを行った。

・その後亜根鉢の大きさを決め亜根鉢の掘回しを進めた。掘回しに当たり根切りした根は鋭利な刃物で切り直し亜さらに太根の切り口にＢを行った。

・次に亜根巻きとして亜まず亜根鉢の水平方向にわら縄を巻き締めた。これを続いて亜根鉢の上下方向にわら縄を巻きあげ亜締め付けた。これをロ

ＤＣという。という。

根巻きの終わったケヤキについて亜積込み作業を行う前亜運搬に支障がないように亜枝をまとめる作業を行った。その作業名称と作業手順を具体的に記述しなさい。

ハ

移動式クレーンを使用してケヤキの積込み作業を行う際亜樹幹や枝葉に損傷を与えないようにするために行う品質管理上の措置について亜前問 ロ の作業以外の作業内容を具体的につ記述しなさい。（ただし亜クレーンの据付け・操作亜剪定及び蒸散抑制剤に関する内容を除く。）― 4 ―1級造園（実地）.smd Page 5

18/11/22 18:36 v3.51

このページの裏に問題があります｡

1級造園（実地）.smd Page 618/11/22 18:36 v3.51

※問題亜問題亜問題は選択問題ですから亜このうち問題を選択し解答してください。
【選択問題】
問題

工程管理に関する以下の設問
〜
について答えなさい。
解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。



下図に示す造園工事の未完成のネットワーク式工程表に関し亜以下のイ〜
ヘについて答えなさい。
イ

下記の条件に従い亜解答用紙の未完成のネットワーク式工程表を完成させなさい。
（作業名は記号で図示）
Ｂ

341ＡＧ52Ｈ67Ｉ8Ｋ1112109［条件］
・ＣとＤとＥはＡの後続作業である。
・ＦはＢの後続作業である。
・ＧはＤの後続作業であり亜Ｃが終了しないと着手できない。
・ＩとＪはＥの後続作業であり亜どちらもＦとＧが終了しないと着手できない。
・ＬはＫの後続作業であり亜Ｊが終了しないと着手できない。
・ＭはＨとＬの後続作業である。
ロ

イの場合において亜工程の各作業の所要日数が下表のとき亜以下の）亜）について答えなさい。
作業ＡＢ

ＣＤＥ

Ｆ

Ｇ

ＨＩ

ＪＫＬ

Ｍ

所要日数

3332542516423）クリティカルパスの作業名を例により記述しなさい。（例：Ａ→Ｂ→Ｃ）
））の場合の全所要日数は何日か。
― 5 ―1級造園（実地）.smd Page 7

18/11/22 18:36 v3.51

ハ

5 の最遅結合点時刻は何日か。
ロの場合において亜イベント◯
ニ

施工箇所の条件が変更されたことから亜所要日数を再検討したところ亜作業Ｃが日亜作業Ｉが日亜それぞれ多くかかることが判明した。この場合のクリティカルパスにおける全所要日数は何日か。

ホニの場合において亜作業Ｆを最も早く開始することができ亜かつ亜クリティカルパスにおける
全所要日数を延ばすことができないとき亜作業Ｆを延ばすことのできる最大日数（トータルフロート）は何日か。
ヘ

ニの場合の計画に沿って日目まで工事を進めたが亜地域住民の要請によりロの）で求めた全所要日数で完了させなければならなくなった。
これを実現させるためには亜日目以降どの作業を何日短縮する必要があるか。各作業における短縮日数の合計が最も少なくなる答えを記述しなさい。
なお亜日目の時点で作業中の作業亜及び作業Ｉ・作業Ｌ・作業Ｍは亜短縮できない。
また亜作業日数が工事の建設費と日となる短縮はできない。

工期との関係に関する次の記述のＡ〜Ｅに当てはまる語句を記述しなさい。
・工事の建設費は直接費と間接費で構成されており亜一般に亜工期の短縮に伴って直接費はＡし亜間接費はＢする。

・工事を構成している各作業の直接費がそれぞれ最小となる方法で工事を行うと亜工事の総直接費が最小となる。このとき必要とされる工期をと亜各作業における直接費はＡＣという。工期をＣから短縮していくしていき亜ついにはどんなに直接費をかけても亜それ以上短縮できない工期の限界に至る。このときの工期をＤという。

・このような直接費と間接費の特性から亜直接費及び間接費の合計である建設費が最小となる工期を求めることができる。この最も経済的な工期を



Ｅという。

工事の作業量管理に関し亜作業員の稼働率は重要な課題のつである。作業員の稼働率を低下させると考えられる一般的な要因をつ記述しなさい。
（ただし亜材料供給及び建設機械に関する要因は除く。
）



工程管理に用いる工程図表について亜ネットワーク式工程表を横線式工程表（バーチャート）と比較した場合亜ネットワーク式工程表の利点をつ亜欠点をつ亜具体的に記述しなさい。

― 6 ―1級造園（実地）.smd Page 8

18/11/22 18:36 v3.51

※問題亜問題亜問題は選択問題ですから亜このうち問題を選択し解答してください。
【選択問題】
問題

品質管理に関する以下の設問
亜
について答えなさい。
解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。



次の工事数量表に基づく造園工事の品質管理に関し亜以下の
イ〜
ハについて答えなさい。
〔工事数量表〕
工種 種

別

規 格
単位 数量
備考
H(m) C(m) W(m)
株立数
スダジイ
本50 支柱取付け
3.50.181.0挨H(m) C(m) W(m)株立数高木
本30 支柱取付け
植栽工 ヤマボウシ 3.50.21挨
本立以上H(m) C(m) W(m)
株立数
植栽工
ナツツバキ
本30 支柱取付け
3.00.15挨
本立以上
地被類
植栽工

イ

細別ノシバ

目地張り
m2 3,000 （目土あり）

36 cm姶28 cm姶10 枚

シバザクラ

芽立

コンテナ径 9.0 cm

株

1,000

公共用緑化樹木等品質寸法規格基準（案） の寸法規格に関し亜以下の）亜）について答えなさい。

）スダジイの寸法規格に関し亜Ｃの測定に関する次の記述の

1◯〜3◯に当てはまる語句または数値を記述しなさい。
をいい亜根鉢の上端より2◯m 上りの位置を測定する。

この部分に枝が分岐しているときは亜分岐部分の3◯を測定する。

・ Ｃは樹木の1◯）下表に示すア〜オの樹木について亜本工事に使用するものとして亜Ｈ及びＣの寸法・ ・・・ ・ ・ ・ ・規格をともに満たしているものの記号を全て記入しなさい。
ただし亜表中Ｃのそれぞれの数値は亜 Ｈの数値の順序と同じ幹に対するものである。

記号

樹種

H(m)

C(m)

株立数

ア

ヤマボウシ

3.6亜3.5亜2.8亜2.5亜1.9

0.09亜0.08亜0.07亜0.04亜0.03

本立

イ

ヤマボウシ

3.7亜3.6亜2.6

0.12亜0.10亜0.06

本立

ウ

ヤマボウシ

3.7亜3.6亜2.9亜2.6

0.10亜0.10亜0.07亜0.06

本立

エ

ナツツバキ

3.2亜3.1亜2.1亜1.8

0.08亜0.08亜0.06亜0.03

本立

オ

ナツツバキ

3.3亜3.2亜2.0

0.08亜0.07亜0.07

本立

― 7 ―

1級造園（実地）.smd Page 918/11/22 18:36 v3.51

ロ

公共用緑化樹木等品質寸法規格基準（案） の品質規格に関し亜以下の）〜）について答えなさい。
）スダジイなどの樹木の品質規格のうち樹姿に関し亜樹形
亜幹亜枝葉の密度以外の表示項目をつ全て記述し亜それぞれの品質判定上の留意事項を記述しなさい。
）ヤマボウシなどの樹木の品質規格のうち樹勢に関し亜葉亜根鉢亜根亜病虫害以外の表示項目をつ全て記述しなさい。
）ノシバなどのシバ類の品質規格に関し亜根について品質判定上の留意事項を記述しなさい。
）シバザクラなどの草花類の品質規格に関し亜花亜病害
亜根以外の表示項目の中からつ記述しなさい。
ハ

ナツツバキの植栽工に当たり亜現地搬入した樹木が直ちに植え込めず亜日間の現地保管が必要になった。この場合亜樹木の保管に当たり行うべき品質管理上の措置を具体的につ記述しなさい。ただし亜仮植えは行わないものとする。



品質管理の一環として行われる出来形管理に関する次の記述のＡ亜Ｂに当てはまる語句を記述しなさい。
出来形管理は亜工事目的物が設計図書に示されたＡや寸法を満足したものになっているか確認し亜欠陥のない信頼性の高いものを完成するように管理するためのものである。また亜工事完成後にＢによる確認ができない箇所については亜出来形の記録と併せて写真等を利用して施工状況を記録する方法をとる。

― 8 ―1級造園（実地）.smd Page 10

18/11/22 18:36 v3.51

※問題亜問題

亜問題は選択問題ですから亜このうち問題を選択し解答してください。
【選択問題】
問題

安全管理に関する以下の設問
〜
について答えなさい。
解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。



次の工事数量表及び工事に係る条件に基づく造園工事の安全管理に関し亜以下の
イ〜
ハについて答えなさい。

〔工事数量表〕
工種移植工

高木移植工

クスノキ

H(m)
8.0

規 格C(m)
0.70

植栽工

高木植栽工

ケヤキ

H(m)
7.0

C(m)
0.60

W(m)
4.0

本10管渠工硬質塩化ビニル管径 20 cm亜L 穐 50.0 m式

1作業土工

挨挨式

1

雨水排水設備工

種別

細別

単位数量

備考W(m)
3.5

本

8

支柱取付け
支柱取付け

〔工事に係る条件〕
・本工事は亜供用後 30 年を経過した総合公園（面積 10.0 ha）の一部区域の再整備を行うものであり亜上記の工事数量表に基づき施工するものである。
・工事区域周辺には亜公園利用者などの立入防止のためのバリケード及び注意標識などの必要な施設が既に設置されている。
・移植するクスノキは亜雨水排水設備工を施工する区域に近接しているものを掘り取り亜園内を運搬して植え付けるものである。
・雨水排水設備工の管渠は亜園路の地下に埋設するものであり亜作業土工は埋設に必要な床掘りなどを施工するものである。
・雨水排水設備工を施工する区域には亜占用物件として水道管などが埋設されていることが確認されている。
・移動式クレーンの設置場所及びその周辺は亜平坦であり架空線などの障害物はない。
イ


雨水排水設備工の作業土工に関して亜埋設物のある区域で工事を施工する場合亜建設工事
公衆災害防止対策要綱等における安全管理上の措置を具体的につ記述しなさい。
（ただし亜公園利用者の安全確保に関する内容は除く。
）

― 9 ―

1級造園（実地）.smd Page 11

18/11/22 18:36 v3.51

ロ

高木移植工及び高木植栽工において亜植え穴をバックホウで掘削する際亜その作業範囲近くで植付け準備などの作業を行っている作業員がいる場合亜その作業員の安全確保のために運転者が行うべき措置を具体的につ記述しなさい。
（ただし亜公園利用者の安全確保亜バックホウの点検亜及びバックホウから離れる際に行う措置に関するものは除く。
）

ハ

高木移植工及び高木植栽工において亜移動式クレーンを用いて作業を行う際の安全管理に関し亜以下の）亜）について答えなさい。
）移動式クレーンの作業方法等の決定及び玉掛けの業務に関する次の記述のＤ

Ａ〜に当てはまる亜 クレーン等安全規則 上亜適当な語句を下記ア〜シの中から選び亜その記号を記入しなさい。
・事業者は亜移動式クレーンを用いて作業を行うときは亜労働者の危険を防止するため亜あらかじめ亜当該作業に係る場所の広さ亜Ａ

亜運搬しようとする荷の重量亜使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して亜次の事項を定めなければならない。
一唖移動式クレーンによる作業の方法
二唖移動式クレーンのＢ

三唖移動式クレーンによる作業に係る・事業者は亜吊り上げ荷重がＤ

Ｃトン以上の移動式クレーンの玉掛けの業務については亜玉掛け技能講習を修了した者等でなければ当該業務に就かせてはならない。
ア唖イ唖ウ唖

オ唖合図の方法

カ唖天候状況

キ唖労働者の配置及び指揮の系統

ク唖地形及び地質の状態

ケ唖埋設物の有無

コ唖安全を確認するための方法

サ唖転倒を防止するための方法

エ唖作業期間シ唖事故発生時の対応方法

）強風のため亜移動式クレーンの作業について危険が予想されたので亜作業を中止することとした。この場合に亜運転者が移動式クレーンから離れる際の安全管理上の措置に関する次の記
述のＡ〜

Ｃに当てはまる適当な語句を記述しなさい。

・移動式クレーンのジブの位置をＡさせる等により亜移動式クレーンの転倒による労働者の危険を防止する。
・運転者は亜荷を吊ったままで亜運転位置を離れてはならない。
・運転者は亜運転位置から離れるとき亜Ｂをかけ亜エンジンを停止し亜Ｃをはずしておく。

― 10 ―

1級造園（実地）.smd Page 12

18/11/22 18:36 v3.51



建設工事における危険の防止及び事故発生時の対応に関する次の記述のＡ〜

Ｃに当てはまる労働安全衛生規則に定められている語句又は数値を記述しなさい。
・事業者は亜 Ａ

m 以上の高所から物体を投下するときは亜適当な投下設備を設け亜 Ｂを置く等の労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
・事業者は亜移動式クレーン（吊り上げ荷重 0.5 トン未満のものを除く）に転倒亜倒壊又はジブの折損などの事故が発生したときは亜遅滞なく亜所轄のＣに所定の報告書を提出しなければならない。



建設工事の施工現場においては亜安全施工の確保のため亜安全管理活動を行うことが重要である。下記は毎日の施工サイクルにおける安全管理活動の実施項目を示したものである。
この実施項目における安全朝礼及び終業時の確認について亜実施すべき活動内容を具体的にそれぞれつずつ記述しなさい。

【安全管理活動の実施項目】
安全朝礼―

安全ミーティング

―安全工程打合せ（作業間連絡調整） ―作業開始前の点検―

持場後片付け

終業時の確認―

作業中の指導・監督― 11 ―

1級造園（実地）.smd Page 13

18/11/22 18:36 v3.51