ＢＲＩ－Ｈ２８講演会テキスト

CLT パネル工法実験棟と枠組壁工法６階建て実験棟の建築を通した施工性検証
材料研究グループ 上席研究員

槌本 敬大

Ⅰ はじめに
木造建築技術先導事業は、再生産可能な循環資源である木材を大量に使用する大規模な木造建築物等の先導的な整備事例について、その具体の内容を広く国民に示し、木造建築物等に係る技術の進展に資するとともに普及啓発を図ることを目的としている。この観点から、先導的な設計・施工技術が導入される大規模な建築物の木造化・木質化を実現する事業計画の提写真１ 6 m の通し壁

写真２ オーバーハングしたベランダ案を公募し、優れた提案に対して国が事業経費の一部を補助している。平成 26 年度の追加募集として、当研究所と共同研究を条件に新たな木造工法の性能把握、施工合理化の検討のための木造の実験棟の整備が公募された。これに対して、「CLT パネルの特質をいかした試作棟」（日本 CLT 協会）と「枠組壁工法６階建て実大実験棟プロジェクト」（日本ツーバイフォー建築協会）が採択された。本稿では両プロジェクトによる実験棟

写真３ 定点カメラの設置位置

建築を通じて得られたことを紹介する。

図１ 作業所要時間の分布
3)

Ⅱ CLT 実験棟
1)

測定結果
その結果、作業を「荷下ろし」、「玉掛け」、「金物取付け」、目的と概要
国内で普及が急がれている CLT パネル工法住宅の特性を把「床パネル設置」「壁パネル設置」「梁施工」の 7 項目に分類す握するための実験棟を建築した。長辺長さ 6 m のパネルを投ると、図１の通りとなった。壁パネル設置と床パネル設置に要入して柱のない広がりのある空間を設けた実験棟を建築した。

する工数は共に 24％で両者の合計が CLT パネル建方にかか

具体的には、長さ 6m のパネルを高さ方向に活かした吹き抜ける時間の約 50％を占めている。壁パネルと床パネルの数はそと天井の高い空間（写真１）を実現し、横方向に活かした 3 m

れぞれ、107、27 であるので、床パネル 1 枚の設置に壁パネルオーバーハングによるベランダ（写真２）を実現した。性能検の約 5 倍の時間を要していることが分かる。
また、パネルの大小と施工時間の関係を見ると（図２、壁パ水などの耐久性関連、床の歩行振動・壁の遮音性能関連、室内ネルの場合のみ）、両者には関係がほとんど無いことが分かる。

空気質や気密性の測定など温熱環境関連の測定を計画した。このうち本報では、施工性の向上の資する施工時間に関する基礎データ、施工精度に関して得られた知見を報告する。
2)

施工手間の測定方法
工数調査は、作業時間をマニュアルで計測するとともに、5台の定点カメラ（写真３）、並びにクレーンのブーム先端に設設置所要時間（秒）証の項目としては、施工手間や施工精度、躯体の長期変形、防体積（m3）

図２ 壁パネルの大小と設置に要する時間の関係置したカメラによりコマ送り動画を撮影して行った。

－ 91 －

施工精度について検証した結果、図面寸法に対して両側-1 mmの石こうボードの施工に多くの時間を要している。施工の合理でパネルを搬入する必要があるため、パネル間の隙間は随所に化、コスト削減のためには、石こうボード工事の効率化が重要

1～3 mm 空いている。また、壁パネルの面外への施工誤差やであることが示唆された。

パネルの寸法変化の影響で壁パネルの鉛直面の不陸が最大 7

そのほか、中層木造建築物で生じる大きな耐力壁端部での引mm ある箇所が確認された。

抜き力に対応して、本実験棟ではタイダウン金物を使用した。

Ⅲ 枠組壁工法６階建て実験棟

同金物の施工には、基礎のアンカーボルトの施工精度が重要で1)あるが、配筋工事の前に基礎の捨てコンクリートにアンカーボ目的と概要ルト保持ボルトを設置する等の工夫をした結果、位置精度は 3

国内でこれまで建設事例のな～5 mm であった。

い枠組壁工法による６階建て建築物を実現するために、従来か

表１ ６階建て枠組壁工法実験棟の投入資材量部
位
壁ら技術開発を進めてきた高耐力耐力壁や１、２時間耐火構造等の要素技術を実際の建築物に適用し、その施工性等を検証することを目的として実験棟（写真４）を建築した。性能検証の内容 写真４ 6 階建て 2×4 実験棟
は中層木造建築物としての施工検証のみならず、風や地震動に対する振動計測や沈み込み量の測定、CLT 等を様々な仕様の床版のクリープ測定・遮音測定などである。
2)

木材使用量
本先導事業の目的である木材使用量の多寡について考察を与える。各部位の投入資材量は表１のとおりであり、床面積あたりは 0.37 m3/m2 であり、通常の枠組壁工法住宅の木材使用量 1)0.173 m3/m2 を大きく超える。中層枠組壁工法建築物の建設は木材利用促進に大きく貢献することが明白である。
3)

施工の工数部
材
枠組材

材料

SPF：1～5 階
スギ：6 階ベイマツ:高耐力壁補強
集成材(高耐力壁補強)
まぐさ LVL
面 構造用合板材 OSB(3, 4 階ミッドプライウォール)
構造用パーティクルボード(6 階)構造用 MDF(6 階)
小 計
床 床 LVL(1, 4 階)
板 CLT(2 階)・ LVL ストレストスキンパネル(3 階)根 I ジョイスト(ウェブ OSB：5 階)太〃
(フランジ LVL：5 階)等 SPF 製材(平行弦取らす：6 階)
面材 構造用合板(各階)
小 計
仕 床等(各階)
上 外壁(6 階)
材
小 計
合 計
製材

材 積 うち､国産(m3) 材材積(m3)26.7
2.0（2.0）
2.4
3.1
0.2
11.5（5.7）
0.6
0.2（0.2）
0.1（0.1）
46.8（8.0）
6.9
8.0（8.0）
3.4（3.4）
0.1
0.2（0.2）
2.7
3.5（2.9）
24.8(14.6）
3.9（2.8）
0.2（0.2）
4.1（2.9）
75.7(25.5）

表２ 各工程の作業日数と工数（ は内数）

枠組壁工法の施工は工場生産による躯体パネルをクレーン部掛かり工数(人工)床面積
階ああたりたり0.42

工程

実働
日数

工数
(人工)

数から各工程の工数を算出した。躯体工事には計実働 100 日、基礎工事

2685666 人工を要した。各工程の日数、工数は表２に示すとおりで

足場

619

0.09

3.17

6 回に分けて実施ある。0.14 人工/m2 は低層の枠組壁工法住宅の建設時の施工効

木造躯体工事
躯体工事
13
精度管理
12
造作工事
47
石こうボード工事
外部
17内部
27
開口部
4
揚重
10
サイディング
総計
10043
28
1580
252
68
124
456104666

0.21
0.14
0.07
0.40
1.250.34
0.61

7.17
4.67
2.50
13.33
42.00
11.33
20.67

階段､サッシ等

0.52
3.30

17.33
111.0で吊り上げ、設置していくものである。作業日数と作業員の人率と同程度であるが、中層建築のために施工精度確保のための墨出し等に 0.07 人工/m2 を要している。その結果、躯体工事完了後に水平・垂直共に 1～1.5/1000 の精度が確認された。
６階建ての本実験棟は 1、2 階が 2 時間耐火仕様（厚型強化せっこうボード 3 枚張り）、3～6 階が 1 時間耐火仕様（厚型強化せっこうボード 2 枚張り）で、大量の強化せっこうボードを施工する必要があり、基礎・木造躯体・造作工事の合計工数を文献超える 252 人日を要した。揚重は高所作業車による方法を採1)用し、その工数を含んでいる。外部の石こうボードより、内部－ 92 －備考

墨出し等

高所作業車 9 回
高所作業車 3 回

木材関係 Q&A, http://www.zenmoku.jp/moku_pr/QandA/ask211.html, (一社)全国木材組合連合会．