発注者用
三者技術調整会運用マニュアル（案）■①

構成員の心得
各構成員は，「三者技術調整会実施要領」，「三者技術調整会実施要領の運用について」を熟読し，目的等について十分理解すること。
◆ 三者技術調整会のビジョン ◆①

設計の考え方の確実な伝達，設計・施工条件や施工上の留意点などの検討協議を実施することにより，監督業務の適性な履行並びに確実な施工が図られる。結果として，発注者が求める工事における品質の確保が図られる。

②

計画・設計及び施工分野の技術的知識を相互に意見交換することで，三者の一層の技術力の向上が図られる。

②

・施工者においては施工現場の効率化

・設計者においては成果品の品質向上

・発注者の技術力の向上（両者を通じて得た知識を監督業務等において活用できる）

各構成員は，「三者技術調整会実施要領」，「三者技術調整会実施要領の運用について」及び「三者技術調整会運用マニュアル（案）」に基づき会議を実施すること。

③④

他の構成員からの質問等について回答する構成員は，的確な回答を心掛けること。
お互いの技術力の向上に繋がる会議となるよう心掛けること。
・

三者技術調整会議の調整事項として各構成員が「適する」と判断される内容について協議すること。
→

⑤⑥

■

調整事項に適さない(三者相互に関連が薄い事項)と思われるようものについては議題にしない。

三者間の問題点等の抽出等に心掛けること。（三者の責任の明確化，照査マニュアル（案）の内容等）
技術者として「対等の立場である」ということを認識し，各構成員はお互い真摯な対応をとること。

三者技術調整会の基本的な確認事項については，下表のとおりです。
項目「確認」の□に・をつけながら作業確認を行うこと。

第１回目
段階

確認内容

確認

三者技術調整会対象工事選定にあたり確認
1 ・委託請負者と三者技術調整会実施について協議（参加確認）を行い，了解をえたか。
実施設計書作成にあたり・特記仕様書に記載しているか。（「三者技術調整会試行要領の運用について」項目１参照）
2 ・「三者技術調整会試行要領」，「三者技術調整会試行要領の運用について」及び「三者技術調整会運用マニュアル」を添付しているか。
実
施前・照査マニュアル（該当する工事種別，準拠できる工事工種）を添付しているか。
入札後（工事請負者の決定）
・○○工事三者技術調整会業務委託を発注したか。
・工事請負者より，設計図書の照査結果の報告が工事打合簿3 により報告があったか。
・工事請負者より，工事打合簿により質問書の提出があったか。
・照査マニュアル（案）の提出を義務付けた工事において，設計図書の照査結果の 部資料として提出されているか設計図書の照査結果の一部資料として提出されているか。

1／6

確認日

備考

発注者用
第１回目
段階

確認内容

確認

確認日

備考

工事請負者の設計図書の照査結果報告，質問書の提出後・設計図書の照査結果の内容を確認したか。
・質問書の内容を確認したか。
・設計図書の照査結果，質問書の内容について委託請負者へ資料提供したか。
・工事請負者の質問等について，回答する項目を委託請負者と調整したか。

（実施前）

続き

4 ・工事請負者，委託請負者と開催日について日程調整し，開催日（日時，場所）の連絡をしたか。

工事請負者
委託請負者

（開催日）→（開催時間）→（開催場所）→
・発注者構成員として参加者の調整は済んだか。
・発注者が回答を要する質問への回答準備ができたか。
三者技術調整会の開催
・「三者技術調整会実施要領」第６条，「三者技術調整会実施要領の運用について」項目２及び「三者技術調整会運用マニュアル」構成員の心得に基づいた会議を行ったか。
会
議
中

三者技術調整会の会議録の作成
5 ・「三者技術調整会実施要領」第６条，「三者技術調整会実施要領の運用について」項目２の(2)にある調整事項毎に三者技術調整会記録簿（様式ー１）を作成したか。
・会議終了後，様式－１の記録内容について各構成員の確認及び承諾を得たか。
三者技術調整会議終了後・技術管理課企画指導係へ様式－１を提出したか。
（メール）

会
議
終了
後

様式－１（PDF）→
6

工事請負者からの施工計画書の提出
・工事請負者から施工計画書が提出されたか。
・三者技術調整会で調整された事項について，施工計画書に反映されているか。

2／6

工事請負者
委託請負者

工事請負者用
三者技術調整会運用マニュアル（案）■

構成員の心得①

各構成員は，「三者技術調整会実施要領」，「三者技術調整会実施要領の運用について」を熟読し，目的等について十分理解すること。
◆ 三者技術調整会のビジョン ◆① 設計の考え方の確実な伝達，設計・施工条件や施工上の留意点などの検討協議を実施することにより，監督業務の適性な履行並びに確実な施工が図られる。結果として，発注者が求める工事における品質の確保が図られる。
② 計画・設計及び施工分野の技術的知識を相互に意見交換することで，三者の一層の技術力の向上が図られる。
・ 施工者においては施工現場の効率化
・ 設計者においては成果品の品質向上
・ 発注者の技術力の向上（両者を通じて得た知識を監督業務等において活用できる）②

各構成員は，「三者技術調整会実施要領」，「三者技術調整会実施要領の運用について」及び「三者技術調整会運用マニュアル（案）」に基づき会議を実施すること。

③④

他の構成員からの質問等について回答する構成員は，的確な回答を心掛けること。
お互いの技術力の向上に繋がる会議となるよう心掛けること。
・ 三者技術調整会議の調整事項として各構成員が「適する」と判断される内容について協議すること。
→ 調整事項に適さない(三者相互に関連が薄い事項)と思われるようものについては議題にしない。

⑤⑥■

三者間の問題点等の抽出等に心掛けること。（三者の責任の明確化，照査マニュアル（案）の内容等）
技術者として「対等の立場である」ということを認識し，各構成員はお互い真摯な対応をとること。

三者技術調整会の基本的な確認事項については，下表のとおりです。
項目「確認」の□に・をつけながら作業確認を行うこと。

第１回目
段階

確認内容

確認

確認日

備考

三者技術調整会対象工事の確認
1 ・特記仕様書により，「三者技術調整会」の対象工事であることを確認しましたか。
現地踏査，事前測量，設計図書の照査の実施
・現地踏査を実施しましたか。
2
実
施前・事前測量を実施しましたか。
・設計図書（図面，特記仕様書等）の照査を実施しましたか。
現地踏査，事前測量，設計図書の照査の実施後・設計図書の照査結果について，監督職員へ工事打合簿にて報告しましたか。（監督職員が確認できる資料の提出）

3 ・現地踏査，事前測量，設計図書の照査が終了した時点での質問等について工事打合簿にて提出しましたか。（質問書の提出）・照査マニュアル（案）の提出を義務付けた工事において，設計図書の照査結果の一部資料として提出しましたか。
3／6

監督職員へ工事打合簿により，三者技術調整会の開催を要請して下さい。

工事請負者用
第１回目
段階

確認内容

確認

確認日

備考

発注者へ設計図書の照査結果の報告，質問書の提出後・発注者から開催にあたっての日程調整，開催日（日時，場所）等の連絡がありましたか。
（開催日）→（実施前（開催時間）→
4続き）（開催場所）→
・工事請負者構成員として参加者の調整は済みましたか。
・三者技術調整会開催日において，設計図書の照査結果及び質問書の説明について準備が整っていますか。【要領第６条の（１）】
三者技術調整会の開催

会
議中・「三者技術調整会実施要領」第６条，「三者技術調整会実施要領の運用について」項目２及び「三者技術調整会運用マニュアル」構成員の心得に基づいた会議を行いましたか。
5
三者技術調整会の会議録の内容確認
・会議終了後，発注者が作成した様式－１の記録内容について，確認及び承諾しましたか。
施工計画書の作成

会
議
終了
後

6

・三者技術調整会で調整された事項について，施工計画書に反映しましたか。

・発注者（監督職員）に上記施工計画書を提出しましたか。

4／6

監督職員へ施工計画書提出後，現場着手

委託請負者用
三者技術調整会運用マニュアル（案）■

構成員の心得①

各構成員は，「三者技術調整会実施要領」，「三者技術調整会実施要領の運用について」を熟読し，目的等について十分理解すること。
◆ 三者技術調整会のビジョン ◆①

設計の考え方の確実な伝達，設計・施工条件や施工上の留意点などの検討協議を実施することにより，監督業務の適性な履行並びに確実な施工が図られる。結果として，発注者が求める工事における品質の確保が図られる。

②

計画・設計及び施工分野の技術的知識を相互に意見交換することで，三者の一層の技術力の向上が図られる。

②

・施工者においては施工現場の効率化

・設計者においては成果品の品質向上

・発注者の技術力の向上（両者を通じて得た知識を監督業務等において活用できる）

各構成員は，「三者技術調整会実施要領」，「三者技術調整会実施要領の運用について」及び「三者技術調整会運用マニュアル（案）」に基づき会議を実施すること。

③④

他の構成員からの質問等について回答する構成員は，的確な回答を心掛けること。
お互いの技術力の向上に繋がる会議となるよう心掛けること。
・

三者技術調整会議の調整事項として各構成員が「適する」と判断される内容について協議すること。
→

⑤⑥

■

調整事項に適さない(三者相互に関連が薄い事項)と思われるようものについては議題にしない。

三者間の問題点等の抽出等に心掛けること。（三者の責任の明確化，照査マニュアル（案）の内容等）
技術者として「対等の立場である」ということを認識し，各構成員はお互い真摯な対応をとること。

三者技術調整会の基本的な確認事項については，下表のとおりです。
項目「確認」の□に・をつけながら作業確認を行うこと。

第１回目
段階

確認内容

確認

確認日

三者技術調整会対象工事の確認
1

・発注者からの協議により，対象工事の確認をしましたか。
工事の入札・契約締結後

2
実
施
前

・○○工事三者技術調整会業務委託を契約しましたか。
工事請負者から発注者への設計図書の照査結果報告，質問書の提出後・発注者から工事請負者の設計図書の照査結果，質問書の資料提供がありましたか。

3・発注者と工事請負者からの質問等について，回答する項目を調整しましたか。

5／6

備考委託請負者用
第１回目
段階

確認内容

確認

確認日

工事請負者から発注者への設計図書の照査結果報告，質問書の提出後（続き）
・発注者から開催にあたっての日程調整，開催日（日時，場所）等の連絡がありましたか。
（開催日）→
実施前（開催時間）→（4）

続き（開催場所）→・委託請負構成員として参加者の調整は済みましたか。
・委託請負者が回答を要する質問への回答準備ができましたか。
・試行対象工事に係る設計成果，設計照査報告書の資料等により設計意図及び施工における留意点等の説明準備ができていますか。【要領第６条の（２）】
三者技術調整会の開催会
議中・「三者技術調整会実施要領」第６条，「三者技術調整会実施要領の運用について」項目２及び「三者技術調整会運用マニュアル」構成員の心得に基づいた会議を行いましたか。
5
三者技術調整会の会議録の内容確認
・会議終了後，発注者が作成した様式－１の記録内容について，確認及び承諾しましたか。

6／6

備考