南八ヶ岳手造り山荘
平山郁夫美術館
三鷹荘の看板有り

星見台

八ヶ岳山荘
山梨県北杜市大泉町谷戸8287-5
甲斐小泉駅より歩15分、長坂インターより10分

連絡先 090-2179-7183

秋山コンビニ長坂インター

屋根の上に見えるのは星見台で流星の観察ができます

本山荘は２００５年７月より作業開始
２０１５年２月完成（作業は隔週の土日）
↓仮山荘

↓本山荘
大きな山桜で5月には山荘の中にも花の付いた枝が入ってきます。

珪藻土の壁に趣味の民芸品や骨董の面
プロジェクターで映画鑑賞可
カラオケも可造ってから10年経過しました。
まだ十分使えます。

薪ストーブ

２００３年５月 仮山荘の建築当初
男性が３人くらいで行えば２～３日で完成します。けっこう見栄えはよいと思います。

２００３年５月キットハウスの仮山荘（８帖）を造り２年かけて本山荘を計画。仮山荘でも八ヶ岳ライフを楽しみながら１０年がけて本山荘を造りました

ブランコ２００３年５月 ３日目
床ができました。これが正確にできていれば後は簡単です。

２００３年５月 ４日目
壁パネルをパタパタと立ち上げて床に電動ドリルで留めていくだけです。意外と早く出きて、達成感の大きい一日です。

２００３年５月 ６日目
鼻隠しなど最終仕上げ。
一人でも作業ができるようにいろいろと工夫します。

２００３年５月 ７日目
ほぼ１週間で本体は完成します。
男性が３人くらいで行えば２～３日で完成すると思います。けっこう見栄えはよいと思います。

２００３年６月
梅雨に備えて屋根を仕上げます。
断熱材に50㎜のスタイロフォームを取り付けアスファルトシングル仕上げの屋根です。

２００３年９月
井戸を掘ってもらったので、給水工事です。
部品が多いので、何を買ったらよいのか、事前に何度も確かめます。配管作業は簡単です。

２００３年９月
トイレも水洗ですから、浄化槽に配水管をつなげる工事をします。勾配をうまくとりながらの穴を掘っての配管工事は意外と大変です。

２００３年１０月
これで、下に２人、上に２人、計４人泊まれる仮小屋が完成。水洗トイレでオール電化で快適です。
ここに寝泊りしながらいよいよ本体の工事です。

２００３年５月
まず仮設トイレ（右上のブルー）を作りました。
キットハウスの部材が届いたところです。

２００３年５月 ２日目
枕木を基礎にして土台を造ります。
水平にするのが以外に難しいのです。

２００３年５月 ５日目
壁が完成したら、屋根パネルを上に揚げるのですが、これは重たくて大きいのでかなり大変。ロープを使ったりの一工夫が必要です。

２００３年８月
電気も取り付け内装工事。ここまでくれば、外のトイレを使用しながら、寝泊りができるので、土日での作業は順調にはかどります。

２００５年７月
４月にコマツの教習所でユンボ（バックホー）の講習を終え、レンタルユンボで基礎の穴掘りです。
これは面白い！是非体験の価値ありです。

２００９年２月
床には100㎜と厚いスタイロフォームで断熱し、 28㎜の構造用合板で床を作りました。見えない床下には、電気配線がいっぱいです。土台までの工事は地味ですが一番手がかかることを実感しました。

２００９年４月
これまでネットオークションなどで集めておいた足場を架けます。２人で１日半くらいで完成です。この先２～３年しようするので中古の単管を購入したほうが一般的なリースよりお得です。

２００５年８月～
鉄筋を組んで基礎造り。鉄筋曲げの工具をオークションで購入。砂利と砂を大量に購入。一日 500kgのコンクリート練り。これは大変で筋力がつきました。

２００６年１０月
鉄筋を組み、コンクリートで底を固めた円形のボイド型枠の筒が１年近くの風雨で傷みだした。最後はコンクリートミキサー車とポンプ車でコンクリート打ち。

２００８年１０月
土台が完成するまでは一番大変。写真にわずか写っている、給水管・排水管の埋設工事に１０ヶ月。途中、別の遊びで手首骨折し半年休止。

２００９年３月
木造の骨組みは、大工さんに加工を頼んでおいたのですが、建て方の前日に届きました。かなりの木材の量です！

２００９年３月
夜明けと同時に建て方が始まりました。４人の大工さんが奮闘。星見台から建てていきます。
夕方まで作業は続きました。

２００９年３月
いつもは機械で加工したものを組み上げるので、すっぽりと組めるが、今回は手で加工したものなので、久しぶりの叩き込みだと盛り上がっていました。

２００９年５月
屋根は、仮山荘と同じくアスファルトシングル。
西日で暑くならないように、厚５０㎜スタイロフォームと空気層を設け、強力な断熱屋根です。

２００９年８月
壁は構造用合板の上に防水・透湿シートを貼り、仕上げ材の間に空気層を設け断熱します。

２００９年１０月
アルミサッシを取り付けます。取り付け枠にゆがみがあると、その調整が難しいです。サッシとガラスが入れば、雨風から室内を守れるので内装作業に入れます。

２０１０年５月
１階の外壁は、ログハウス調なデザインになるよう半割丸太の材料で仕上げます。一本が長いので、一人で溝を重ね合わせる作業は一苦労です。

２０１２年６月
階段はツーバイフォの幅広材を加工します。どの大きさにしようかと寸法を決めたり、切断線を描くのに時間がかかりますが、加工組み立ては簡単。。

２０１３年８月
１階の寝室の壁は天井までの本棚。
天井は有孔合板を張り、中に蛍光灯を設置して明かりが5㎜の孔か見え、寝ながら星空？が見えるよう遊んでみました。

２０１１年１１月
ログ調の外壁は、１５年間はメンテナンスフリーになるという特殊な液を塗り、その上に色の塗料を塗って仕上げました。

２０１２年６月
２階の外壁は、左官作業を行いたいという興味から、珪藻土にしました。珪藻土塗りは簡単でしたが、下地のモルタル塗りは難しいですね。

２０１３年５月
内壁全て100㎜の厚みの断熱材を挿入しました。
ガラスはもちろん全てペアガラスです。三角窓の細い頂点の枠の加工は難しいけどこだわりました。

２０１３年１２月
トイレは手動式ウオシュレット

２０１２年７月
珪藻土は、白色に色付きの珪藻土を混ぜ、数色を実際に塗って検討し、最終的には現在の色で決めました。出来上がりもなかなか良い出来です。

２０１３年７月
２階は8帖の琉球畳ですから８人が泊まれます。
左の壁には棚を作り寝具置き場です。右の窓から星見台へ出ることができます。

２０１４年３月
キッチンは電気温水器でお湯を出し、レンジは200ボルトのＩＨクッキングヒーター。
電気配線が多く、２０１２年には第二種電気工事士の免許を取得し、東電に申請しました。工事店名はセルフビルドです。

２０１５年１月
あこがれていた薪ストーブです。中国製で安価ですが小さいのに100ｋｇもあり設置するのに一人大奮闘です。これでも十分機能してよく燃えます。
煙突工事は難しくはありませんでしたが、レンガ積みは思ったより大変でした。外壁もそうでしたがモルタルを使用する工事は難しいです。
レンガとストーブで 700ｋｇはあるため、床下の梁を補強しています。薪は木材の残材が大量にあるので当分は不自由しません。

西側外観

北側外観

太陽光発電所１２ＫＷ２０１２年 ＤＩＹ太陽光発電キットで製作

北側を見る（６人が食事できます）

南側を見る（ブランコをつけました）

キッチン（一通り料理ができます）

露天風呂（星を見ながら入浴です）

南側を見る（左奥に薪ストーブです）

２階の部屋（８人が泊れ合宿ができます）