渚滑川水系流域治水プロジェクト【位置図】

3/17時点版

資料-1～流域の豊かな森林資源との調和を活かした産業と人々の暮らしを守る治水対策の推進～○令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、渚滑川流域においても、紋別市街地付近では低平地が広がり、内水被害が生じやすいという特徴があることなどから、事前防災対策を進める必要があり、以下の取り組みを実施していくことで、国管理区間においては、渚滑川流域で甚大な被害が発生した戦後最大の平成10年9月洪水と同規模の洪水を安全に流下させ、流域における浸水被害の軽減を図る。
渚滑川

【位置図】

高潮浸水
シミュレーションの実施・公表

凡例
浸水範囲（H10洪水実績）
流域界

オホーツク海KP0.0・河道掘削
・土砂流出抑制・浸透機能向上整備（森林対策、農地整備）
・治山対策および砂防施設整備 （土砂災害抑制）
・下水道雨水管等の整備 等

河道掘削

大臣管理区間市町村界

KP10.0

紋別市

ダム

土砂流出抑制・浸透機能向上整備

道路■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

紋別市街地を守る河道掘削（網走開発建設部）

河道掘削

下水雨水管等の整備（検討）
内水氾濫に備えた排水機材の整備■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・水位計・監視カメラの設置および水害リスク空白域の解消に向けた取組
・排水活動に対応した車両及び資機材の整備
・プッシュ型情報配信、防災無線等を活用した情報発信の強化
・ハザードマップの周知および国・北海道・市町が連携した各種マイ・タイムラインの普及促進
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進と避難の実効性の確保
・高潮浸水シミュレーション（想定最大規模）の実施・公表
・防災気象情報の利活用促進 等

河道掘削

ハザードマップの利用促進

KP20.0

避難確保計画作成の促進

荒廃
森林治山対策

滝上町
土砂流出抑制・浸透機能向上整備「茨城県の大雨は峠を越えたが、河川の増水、氾濫はこれから」茨城県の大雨は峠を越え、大雨特別警報は警報に切り替わりますが、久慈川はこれからも増水、氾濫への警戒が必要です。天候が回復しても、氾濫が発生するおそれがあるため、増水、氾濫への一層の警戒が必要です。

森林整備■被害対象を減少させるための対策

では、 氾濫危険情報（警戒レベル４相当情報） を発表中です。

浸水を想定した避難訓練の実施

久慈川 の 榊橋 水位観測所（茨城県日立市） では、水位が上昇しており、今後、氾濫危険水位を超過する見込
み。

水位観測所

くじがわ

とみおか

久慈川富岡 （茨城 県常陸大宮市）

くじがわ

さかきばし

久慈川

榊 橋 （茨 城県日立市）

水位状況
氾濫危険水位超過

今後の見込み砂防関係施設の整備

水位上昇中。まもなく最高水位

氾濫危険水位に到達する見水位上昇中。氾濫危険水位到達見込み込み

プッシュ型情報配信、防災無線等を活用した情報発信の強化（網走開発建設部、オホーツク総合振興局、紋別市、滝上町）

森林整備（浸透機能向上）（オホーツク総合振興局、紋別市、滝上町、網走西部森林管理署西紋別支署、森林整備センター 等）

地域防災計画の見直し

くじがわ

久慈川 の 富岡 水位観測所（茨城県常陸大宮市） では、水位が上昇中であり、まもなく最高水位に到達する見込み。氾濫のおそれあり。

河川名

間伐後の森林ハザードマップの利用促進

久慈川洪水予報(臨時)令和○年○月○日○時○分
国土交通省 常陸河川国道事務所
気象庁 水戸地方気象台■ 久慈川

紋別市市街地を内水被害から守る雨水管整備（紋別市）

被害軽減対策排水活動に対応した車両及び資機材の整備（網走開発建設部、紋別市）■グリーンインフラの取組 詳細次ページ

避難確保計画作成の促進

防災気象情報の利活用促進 等

・多段的な浸水リスク情報を充実させたまちづくり取組
・地域防災計画の見直し等
地域防災計画（令和3年度見直し検討開始予定）（滝上町）※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。1

渚滑川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】

3/17時点版～流域の豊かな森林資源との調和を活かした産業と人々の暮らしを守る治水対策の推進～ 渚滑川では、国、道、市町が一体となって、流域の豊かな森林資源との調和を活かした産業と人々の暮らしを守るため、以下の手順で「流域治水」を推進する。
【短 期】 紋別市街地等での重大災害の発生を未然に防ぎ、かつ、内水被害軽減のため、水位低下を目的とした河道掘削等を主に実施する。
【中 期】 上渚滑地区の浸水被害を防ぐため河道掘削を実施するとともに、多段的な浸水リスク情報を充実させたまちづくりの取組を推進する。
【中 長 期】 狭窄部上流部の浸水被害を防ぐため、河道掘削等を実施し、被害対象を減少させる対策及び早期復旧・復興のための対策を引き続き実施し、流域全体の安全度向上を図る。
工程
区分

対策内容

実施主体
短期

紋別市市街地を守る洪水氾濫対策（河道掘削 等）

中期

中長期

網走開発建設部中渚滑地区の河道掘削及び、上渚滑地区の浸水被害軽減対策が完了

渚滑地区の河道掘削が完了

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

渚滑川中流域の洪水氾濫対策（河道掘削 等）

網走開発建設部下水道雨水管等の整備

紋別市

土砂流出抑制・浸透機能向上整備（森林対策、農地整備）

オホーツク総合振興局、紋別市、滝上町、
網走西部森林管理署西紋別支署、森林整備センター 等

山地災害から流域を守る治山対策・砂防施設整備

オホーツク総合振興局
網走西部森林管理署西紋別支署

多段的な浸水リスク情報を充実させたまちづくりの取組

網走開発建設部、 オホーツク総合振興局、紋別市、滝上町

地区防災計画の見直し

滝上町

プッシュ型情報配信、防災無線等を活用した情報発信の強化

網走開発建設部、オホーツク総合振興局、 紋別市、滝上町

排水活動に対応した車両及び資機材の整備および避難訓練の実施

網走開発建設部、オホーツク総合振興局、紋別市、滝上町、網走地方気象台

国・北海道・市町が連携した
各種マイ・タイムラインの普及促進

網走開発建設部、オホーツク総合振興局、紋別市、滝上町、網走地方気象台

要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進

網走開発建設部、オホーツク総合振興局、紋別市、滝上町

高潮浸水シミュレーション（想定最大規模）の実施・公表

オホーツク総合振興局

防災気象情報の利活用促進 等

網走地方気象台

雨水内水氾濫対策検討
内水氾濫頻発地域軽減対策完了（紋別市）

植栽・間伐などの森林整備を実施

被害対象を減少させるための対策被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

グリーンインフラの取組

自然環境の保全・復元
・ケショウヤナギ群落の保全（礫河原の維持・再生）
治水対策における多自然川づくり
・水際部、瀬・淵、河畔林等の保全
・魚類等の移動の連続性確保
・産卵の場の保全
・河川景観の整備と保全
河川環境啓発のソフト施策など取り組み
・小中学校や一般住民などへの環境学習
・水系資源（魚族）保護活動

多段階な浸水リスクの提供（網走開発建設部）

治山施設等の整備

情報の有効活用（流域全自治体）

まちづくり検討（流域全自治体）

地区計画見直し完了（滝上町）

気候変動を踏まえ更なる対策を推進
ハザードマップ空白地帯の対応

地区タイムラインの策定
要配慮者利用施設の避難確保計画策定完了（紋別市、滝上町）

【事業費】
■事業規模

網走開発建設部

河川対策（約２７億円）
河道掘削 等
砂防対策（約６億円）
対策内容
流木止め整備 等※1：国・北海道の河川整備計画の残事業を記載※2：北海道における砂防事業の残事業費を記載

網走開発建設部、オホーツク総合振興局

網走開発建設部、紋別市、滝上町※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。
2

渚滑川水系流域治水プロジェクト【位置図】

3/17時点版～流域の豊かな森林資源との調和を活かした産業と人々の暮らしを守る治水対策の推進～●グリーンインフラの取り組み『国内有数の貴重な動植物の生息環境の保全』○渚滑川流域は、上流に天塩岳道立自然公園が広がっている。天然記念物であるオジロワシ・オオワシの貴重な生息場となっているほか、砂礫河岸には国内で分布が非常に限定されるケショウヤナギ群落が分布しているなど、次世代に引き継ぐべき豊かな自然環境が数多く存在している。
○渚滑川に自生する、国内でも非常に分布が限定されるケショウヤナギについて、今後10年間でケショウヤナギの生息環境となる礫河原の維持・再生を目指すなど、オホーツク海自然環境が有する多様な機能を活かすグリーンインフラの取組を推進する。
オホーツク海河道掘削

オホーツク海●自然環境の保全・復元

ケショウヤナギ群落の保全

日本海■グリーンインフラメニュー

KP0.0

・ケショウヤナギ群落の保全（礫河原の維持・再生）

渚滑川流域
紋別市

太平洋凡例流域界
大臣管理区間
市町村界
ダム
道路
鉄道
治水メニュー
グリーンインフラメニュー

環境学習
土砂流出抑制・浸透機能向上整備●治水対策における多自然川づくり

KP10.0河川景観の保全
ケショウヤナギ
群落の保全

河道掘削

河道掘削
KP20.0・水際部、瀬・淵、河畔林等の保全
・魚類等の移動の連続性確保
・産卵の場の保全
・河川景観の整備と保全●河川環境啓発のソフト施策など取り組み
・小中学校や一般住民などへの環境学習
・水系資源（魚族）保護活動

・魚類等の移動の連続性確保
・産卵の場の保全
被害軽減対策滝上町【全域に係る取組】
・魅力的な水辺空間のＰＲや水辺利活用を促進し、地域振興を図る（かわたびほっかいどう）
・地域のニーズを踏まえた賑わいのある水辺空間創出への連携・支援※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

環境学習

森林整備

水系資源（魚族）保護活動

水系資源（魚族）保護活動（キャッチ＆リリース活動）

環境学習（水生生物調査）

土砂流出抑制・浸透機能向上整備

平水位
現状の河床を掘削しないことによる河床の保全。河川の自由度・攪乱作用による礫の河原など多様な環境の保全・創出

河道掘削（多自然川づくり）

樹木の伐開
河畔林の連続性確保

ケショウヤナギ（大木）ケショウヤナギ群落の保全（苗の移植）

33/17時点版

渚滑川水系流域治水プロジェクト【事業効果（国直轄区間）の見える化】～流域の豊かな森林資源との調和を活かした産業と人々の暮らしを守る治水対策の推進～○紋別市市街地区の河道掘削がR7完了にともない、H10.9洪水規模の洪水を紋別市渚滑地区でHWL以下で流下させることが可能。
短期整備（５か年加速化対策）効果 ： 河川整備率 約５６％→約７７％
実施箇所・対策内容

現状

短期※外⽔氾濫のみを想定したものである。

※外⽔氾濫のみを想定したものである。
※国直轄事業の実施によるものである。

0k

下流部

紋別市渚滑地区で中高頻度(1/30)の浸水が解消

注：外水氾濫のみを想定したものであり、内水氾濫を考慮した場合には浸水範囲の拡大や浸水深の増大が生じる場合がある。

10k

渚 滑川

①紋別市渚滑地区
河道掘削 V=420千m3

中流部

紋別市

②紋別市中渚滑地区
河道掘削 V=90千m3※浸水深0cm以上となる確率規模※浸水深0cm以上となる確率規模

安全度精査中③紋別市上渚滑地区
被害軽減対策 L=5.1km

5か年加速化メニュー：赤字
整備計画残メニュー ：緑字【5カ年加速化対策】
短期（R2～R7）
1/14→1/50

整備箇所・内容20k①

紋別市渚滑地区

河道掘削②

紋別市中渚滑地区

河道掘削③

紋別市上渚滑地区

被害軽減対策中期（R8～R10）
1/17→1/50
100％

短期完了で紋別市渚滑地区の河道掘削が完了
100％
100％

R3

【短期整備完了時の進捗】①紋別市渚滑地区 河道掘削

100％

※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。
※治⽔安全度は、各期間・整備箇所での安全度を記載している。

4

3/17時点版

渚滑川水系流域治水プロジェクト【流域治水の具体的な取組】～流域の豊かな森林資源との調和を活かした産業と人々の暮らしを守る治水対策の推進～

戦後最大洪水等に対応した河川の整備率

集計中

農地・農業用施設の活用

流出抑制対策の実施

集計中

集計中

山地の保水機能向上・
土砂・流木対策

立地適正化計画における防災指針の作成

水害リスク情報の提供

高齢者等避難の実効性の確保

治山対策・森林整備

洪水浸水想定避難確保計画

集計中

集計中

集計中

内水浸水想定個別避難計画

集計中

集計中

集計中

砂防関連施設の整備箇所数

集計中

被害をできるだけ防ぐ・減らすための対策
被害をできるだけ防ぐ・減らすための対策

被害対象を減少させるための対策
被害対象を減少させるための対策

被害の軽減、早期の復旧・復興のための対策
被害の軽減、早期の復旧・復興のための対策～土砂流出抑制・浸透機能向上整備（森林対策、農地整備）～～多段的な浸水リスク情報を用いたまちづくりの取組（水害リスクマップを用いた勉強会）～～排水活動に対応した車両及び資機材の整備および避難訓練の実施～

森林整備状況（振興局）

森林整備状況（振興局）
渚滑川水害リスクマップ

除伐後の整備状況（森林整備センター）

列状間伐実施状況（網走西部森林管理署西紋別支署）【実施中の取組内容】
・植栽111ha、間伐487haを実施することで、荒廃森林の整備を実施（オホーツク総合振興局）
・除伐の実施（森林整備センター）・網走西部森林管理署西紋別支署管内の国有林において、雨水の浸透を促進する森林整備を実施（網走西部森林管理署西紋別支署） 等

勉強会実施状況

水害リスクマップ・チェックシート【実施中の取組内容】
・水害リスクマップを用いて、地域に潜在する水害リスクについてチェックシートなどを用いて図面上で確認した。
・水災害リスクを踏まえたまちづくりの方向性について、事例等をもとに情報提供を行った（網走開発建設部、オホーツク総合振興局、紋別市）

地域防災訓練実施状況（滝上町）

避難訓練実施状況（滝上町）

出前講座実施状況（紋別市）

出前講座実施状況（紋別市）【実施中の取組内容】
・関係機関と連携した避難訓練等（地域防災訓練、町内小中学校）の実施（滝上町）
・小中学校に対する出前講座の実施 （紋別市） 等

5