流域治水プロジェクト2.0～流域治水の加速化・深化～○ 気候変動の影響により当面の目標としている治水安全度が目減りすることを踏まえ、流域治水の取組を加速化・深化させる。このために必要な取組を反映し『流域治水プロジェクト2.0』に更新する。
現状・課題
2℃に抑えるシナリオでも2040年頃には降雨量が約1.1倍（北海道では約1.15倍）、流量が1.2倍、洪水発生頻度が2倍になると試算
現行の河川整備計画が完了したとしても治水安全度は目減り
グリーンインフラやカーボンニュートラルへの対応
インフラDX等の技術の進展

必要な対応
気候変動下においても、目標とする治水安全度を現行の計画と同じ完了時期までに達成する
あらゆる関係者による、様々な手法を活用した、対策の一層の充実を図り、流域治水協議会等の関係者間で共有する。

必要な対応のイメージ

様々な手法の活用イメージ

流量（河川整備の基本とする洪水規模）

２℃上昇

約1.1倍（北海道では約1.15倍）

降雨量

降雨量が約1.1倍となった場合
全国の平均的な傾向【試算結果】＜気候変動に対応した計画＞
6000トン（50年に一度の洪水）
同じ治水安全度＜現行計画＞
5000トン（50年に一度の洪水）◆インフラDX等の新技術の活用
・洪水予測の高度化
・浸水センサの導入
・ドローンによる河川管理の高度化・効率化

流量
約1.2倍

同じ治水安全度を確保するためには、目標流量を1.2倍に引き上げる必要◆治水施設の多面的機能の活用
・ハイブリッドダムの取組推進

＝

気候変動
シナリオ

◆溢れることも考慮した減災対策の推進
・粘り強い河川堤防の整備
・貯留機能保全地域における、家屋のかさ上げ・移転

期間
現在◆治水施設の多面的機能の活用
・平時における遊水地内の利活用
・MIZBEステーションの整備（防災×賑わい創出）

目標とする
完了時期

※現行の計画と同じ完了時期までに目標とする治水安全度を達成するため、様々な手法を活用し、集中的に整備を進めることが必要⇒現在の河川整備計画に基づく対策や流域における各取組を推進するとともに、気候変動を踏まえて追加で必要となる対策案の詳細については、更に議論を深めていく。

気候変動に伴う水害リスクの増大○ 気候変動（2℃上昇）により、渚滑川流域における水害リスクは、年平均想定被害額が約75億円（現況の約2.0倍）になり、浸水するおそれのある世帯数が約760世帯（現況の約1.1倍）になると想定されるが、対策の実施により、前河川整備計画での目標（戦後最大規模である平成10年9月洪水規模）と同程度の安全度を確保し、年平均想定被害額を約31億円、浸水世帯数を約740世帯に軽減させる。

■気候変動に伴う水害リスクの増大 ※１
現況

気候変動（2℃上昇）
を踏まえた当面の対策後

気候変動（2℃上昇）【目標】
KPI：浸水世帯数

対策後

リスク増大

年平均想定被害額：約38億円
浸水世帯数：約730世帯

年平均想定被害額：約75億円（約2.0倍）
浸水世帯数：約760世帯（約1.1倍）■水害リスクを踏まえた各主体の主な対策と目標

年平均想定被害額：約31億円（対策前の約4割）
浸水世帯数：約740世帯（対策前の約9割）※１ •【目標①】 気候変動による水害リスク増大に対する被害の軽減
種別

実施主体

目的・効果

氾濫を防ぐ・
減らす

国

流域内総資産 約1,100億円の保護

河道掘削：約150万㎥
堤防整備（堤防断面の確保）：約1.0km

被害対象を減らす

国

被害対象を減らす

リスクマップの作成

国・紋別市・滝上町

避難をしやすくする

タイムラインの普及促進

被害を軽減する

内水被害対策の推進

紋別市

避難をしやすくする

内水ハザードマップ等の作成

被害の軽減・
早期復旧・復興

紋別市・滝上町 体制を強化する

主な対策

防災組織設立支援

期間
概ね30年

概ね5年

－

約760世帯⇒約740世帯•

様々な降雨パターンによる被害の可能性を表現するため、気候変動のアンサンブルデータ過去実験1,845ケース（現況）、２℃上昇1,987ケース（気候変動）の全破堤地点での氾濫計算結果をもとに、各メッシュ（125m×125m）毎に試算し、年平均想定被害額及び浸水世帯数（水深50㎝以上）をリスクとして算出したものである。
例）年平均想定被害額の算出方法
氾濫計算により生じた被害額の合計（現況だと1,845洪水分）÷データ数（現況だと1,845）
北海道管理区間の氾濫や内水氾濫は考慮されていない。

【目標②】 渚滑川流域における内水被害の軽減
種別

実施主体

目的・効果

氾濫を防ぐ・
減らす

紋別市

内水浸水被害の軽減

主な対策
下水道雨水管の整備

期間
概ね15年

渚滑川水系流域治水プロジェクト2.0【位置図】

R6.3更新(2.0策定)～流域の豊かな森林資源との調和を活かした産業と人々の暮らしを守る治水対策の推進～○気候変動の影響を踏まえ、紋別市街地付近では低平地が広がり内水被害が生じやすい渚滑川流域においてもより一層事前防災対策を進める必要がある。国河川においては、気候変動後（2℃上昇）においても前河川整備計画での目標(戦後最大洪水である平成10年9月洪水規模)と同程度の治水安全度を確保し、洪水による災害の発生の防止または軽減を図る。
〇気候変動の影響に伴う降雨量や洪水発生頻度の変化、流域の土地利用の変遷等を踏まえ、河道の安定に配慮した河道断面の増大等、更なる治水対策を推進する。その実施にあたっては、渚滑川に自生し国内でも非常に分布が限定されるケショウヤナギの生息環境となる礫河原の維持・再生を目指すなどグリーンインフラの取組についても引き続き推進する。
渚滑川

【位置図】

高潮浸水
シミュレーションの実施・公表

凡例
河川管理施設の自動化・遠隔化等

浸水範囲（H10洪水実績）
流域界
大臣管理区間河道掘削、堤防整備
被害軽減対策の推進

市町村界■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策○気候変動を踏まえた治水計画への見直し（２℃上昇下でも目標安全度維持）
・気候変動を考慮した河川整備計画に基づくソフト対策○流域対策の目標を定め、役割分担に基づく流域対策の推進
・流域治水に資する施設について管理者が連携した合同見学会○被害を軽減させる取り組みの推進
・水位計・監視カメラの設置および水害リスク空白域の解消に向けた取組
・排水活動に対応した車両及び資機材の整備
・プッシュ型情報配信、防災無線等を活用した情報発信の強化
・ハザードマップの周知および国・北海道・市町が連携した各種
マイ・タイムラインの普及促進
・要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進と避難の実効性の確保
・高潮浸水シミュレーション（想定最大規模）の実施・公表
・防災気象情報の利活用促進
・内水ハザードマップの作成
・住民参加による防災訓練の実施
・自主防災組織設立支援
久慈川洪水予報(臨時)令和○年○月○日○時○分
国土交通省 常陸河川国道事務所
気象庁 水戸地方気象台

紋別市

道路

土砂流出抑制・浸透機能向上整備

くじがわ■ 久慈 川では、 氾濫危険情報（ 警戒レベル４相当情報） を発表中です。

久慈川 の 富岡 水位観測所（茨城県常陸大宮市） では、水位が上昇中であり、まもなく最高水位に到達する見込み。氾濫のおそれあり。

久慈川 の 榊橋 水位観測所（茨城県日立市） では、水位が上昇しており、今後、氾濫危険水位を超過する見込み。

○インフラDX等における新技術の活用
・河川管理施設の自動化・遠隔化等
・ワンコイン浸水センサーによるリアプッシュ型情報配信、防災無線等をルタイム情報把握
活用した情報発信の強化
・三次元管内図の整備による河川 （網走開発建設部、オホーツク総合振興局、紋別市、滝上町）
管理の高度化・効率化 等
河川名
くじがわ

久慈川
くじがわ

久慈川

水位観測所とみおか富 岡 （ 茨城 県 常陸 大宮 市）
さかきばし

榊 橋 （茨 城県 日 立市 ）

水位状況

氾濫危険水位超過

氾濫危険水位に到達する見水位上昇中。氾濫危険水位到達見込み
込み

河道掘削
河道掘削
三次元管内図等） 管内図の整備による河
KP20.0 川管理の高度化・効率化

避難確保計画作成の促進

ハザードマップの利用促進

被害軽減対策治山対策
内水対策の推進

気候変動を考慮した河川整備計画に基づくソフト対策
滝上町
流域治水に資する施設について管理者が連携した合同見学会

ハザードマップの利用促進

土砂流出抑制・浸透機能向上整備

砂防関係施設の整備

地域防災計画の見直し

SMART-GrassやAI/Eye Riverの活用による河川管理施設の品質確保と適切な機能維持

避難確保計画作成の促進
防災気象情報の利活用促進 等

ワンコイン浸水センサーによるリアルタイム情報
把握

森林整備

浸水を想定した避難訓練の実施

今後の見込み水位上昇中。まもなく最高水位

KP10.0

内水氾濫に備えた排水機材の整備「 茨城県の大雨は峠を越えたが、河川の増水、氾濫はこれから」茨城県の大雨は峠を越え、大雨特別警報は警報に切り替わりますが、久慈川はこれからも増水、氾濫への警戒が必要です。天候が回復しても、氾濫が発生するおそれがあるため、増水、氾濫への一層の警戒が必要です。

内水ハザードマップの作成

堤防整備

下水雨水管等の整備（検討）内外水リスクマップの作成

KP0.0

河道掘削

ダム

事業間連携を通じた土砂の有効活用、土砂管理の推進

オホーツク海河川管理施設の自動化・遠隔化等
住民参加による防災訓練の実施
自主防災組織設立支援

多段的な浸水リスク情報を充実させたまちづくり取組（水害リスクマップ）※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策○気候変動を踏まえた治水計画への見直し（2℃上昇下でも目標安全度維持）
・河道掘削、被害軽減対策の推進
・下水道雨水管等の整備
・事業間連携を通じた土砂の有効活用、土砂管理の推進○流域対策の目標を定め、役割分担に基づく流域対策の推進
・治山対策および砂防施設整備 （土砂災害制）
・内外水対策の推進○既存ストックの徹底活用
・SMART-GrassやAI/Riverの活用・効率化から早期修
繕による施設機能維持の向上
紋別市市街地を内水被害から・土砂流出抑制・浸透機能 守る雨水管整備（紋別市）
向上整備（森林対策、農地整備）など
荒廃森林
間伐後の森林森林整備（浸透機能向上）（オホーツク総合振興局、紋別市、滝上町、 網走西部森林管理署西紋別支署、森林整備センター 等）■被害対象を減少させるための対策○溢れることも考慮した減災対策の推進
・多段的な浸水リスク情報を充実させたまちづくり取組（水害リスクマップ）
・地域防災計画の見直し等
地域防災計画（令和3年度見直し検討開始予定）（滝上町）

渚滑川流域治水プロジェクト2.0
赤字：R6.3更新（2.0更新）

氾濫を防ぐ・減らす

被害対象を減らす○気候変動を踏まえた治水計画への見直し○溢れることも考慮した減災対策の推進（２℃上昇下でも目標安全度維持）＜具体の取組＞＜具体の取組＞
・多段的な浸水リスク情報を充実させたまち
・河道掘削、被害軽減対策の推進
づくりの取組（水害リスクマップ）
・地域防災計画の見直し
・下水道雨水管等の整備
・事業間連携を通じた土砂の有効活用、土砂管理の推進○流域対策の目標を定め、役割分担に基づく流域対策の推進＜具体の取組＞
・土砂流出抑制・浸透機能向上（森林対策、農地整備）
・治山対策および砂防施設整備(土砂災害抑制)
・内水被害対策の推進○既存ストックの徹底活用＜具体の取組＞
・ダムにおける事前放流等の実施・体制構築
・SMART-GrassやAI/Riverの活用・効率化から早期修繕による施設機能維持の向上

被害の軽減・早期復旧・復興○気候変動を踏まえた治水計画への見直し（２℃上昇下でも目標安全度維持）＜具体の取組＞
・気候変動を考慮した河川整備計画に基づくソフト対策○流域対策の目標を定め、役割分担に基づく流域対策の推進＜具体の取組＞
・流域治水に資する施設について管理者が連携した合同見学会○被害を軽減させる取り組みの推進＜具体の取組＞
・水位計・監視カメラの設置および水害リスク空白域の解消に向けた取組
・排水活動に対応した車両及び資機材の整備
・プッシュ型情報発信、防災無線等を活用した情報発信の強化
・ハザードマップの周知および国・北海道・市町が連携した各種マイ・タイムラインの普及促進
・要配慮者利用施設における避難確保計画作成の促進と避難の実効性の確保
・高潮浸水シミュレーション（想定最大規模）の実施・公表
・防災気象情報の利活用促進
・粘り強い河川堤防の検討
・内水ハザードマップの作成
・住民参加による防災訓練の実施
・自主防災組織設立支援○インフラDX等における新技術の活用＜具体の取組＞
・河川管理施設の自動化・遠隔化等
・ワンコイン浸水センサーによるリアルタイム情報把握・三次元管内図の整備による河川管理の高度化・効率化

渚滑川水系流域治水プロジェクト2.0【位置図】～流域の豊かな森林資源との調和を活かした産業と人々の暮らしを守る治水対策の推進～●グリーンインフラの取り組み『国内有数の貴重な動植物の生息環境の保全』○渚滑川流域は、上流に天塩岳道立自然公園が広がっている。天然記念物であるオジロワシ・オオワシの貴重な生息場となっているほか、砂礫河岸には国内で分布が非常に限定されるケショウヤナギ群落が分布しているなど、次世代に引き継ぐべき豊かな自然環境が数多く存在している。
○渚滑川に自生し国内でも非常に分布が限定されるケショウヤナギの生息環境となる礫河原の維持・再生を目指すなど、自然環境が有する多様な機能を活かすグリーンオホーツク海インフラの取組を推進する。
オホーツク海河道掘削

オホーツク海●自然環境の保全・復元などの自然再生

ケショウヤナギ群落の保全

日本海■グリーンインフラメニュー

KP0.0

・ケショウヤナギ群落の保全（礫河原の維持・再生）

渚滑川流域●治水対策における多自然川づくり
KP10.0

紋別市

太平洋

凡例
流域界
大臣管理区間
市町村界
ダム
道路
鉄道
治水メニュー
グリーンインフラメニュー

環境学習
土砂流出抑制・浸透
機能向上整備・水際部、瀬・淵、河畔林等の保全
・魚類等の移動の連続性確保
・産卵の場の保全 ・河川景観の整備と保全

河川景観の保全
河道掘削

堤防整備

ケショウヤナギ群落の保全●魅力ある水辺空間・賑わい創出

河道掘削●自然環境が有する多様な機能活用の取り組み

KP20.0・魚類等の移動の連続性確保
・産卵の場の保全

・水辺の賑わい空間創出

・小中学校や一般住民などにおける河川環境学習
・水系資源（魚族）保護活動

被害軽減対策滝上町【全域に係る取組】
・魅力的な水辺空間のＰＲや水辺利活用を促進し、地域振興を図る（かわたびほっかいどう）
・地域のニーズを踏まえた賑わいのある水辺空間創出への連携・支援※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

環境学習

森林整備

水系資源（魚族）保護活動

水系資源（魚族）保護活動（キャッチ＆リリース活動）

環境学習（水生生物調査）

土砂流出抑制・浸透
機能向上整備平水位
現状の河床を掘削しないことによる河床の保全。河川の自由度・攪乱作用による礫の河原など多様な環境の保全・創出

河道掘削（多自然川づくり）

樹木の伐開
河畔林の連続性確保

ケショウヤナギ（大木）ケショウヤナギ群落の保全（苗の移植）

渚滑川水系流域治水プロジェクト2.0【ロードマップ】～流域の豊かな森林資源との調和を活かした産業と人々の暮らしを守る治水対策の推進～
渚滑川では、国、道、市町が一体となって、流域の豊かな森林資源との調和を活かした産業と人々の暮らしを守るため、以下の手順で「流域治水」を推進する。
【短 期】 紋別市街地等での重大災害の発生を未然に防ぎ、かつ、内水被害軽減のため、水位低下を目的とした河道掘削等を主に実施する。
【中 期】 上渚滑地区の浸水被害を防ぐため河道掘削を実施するとともに、多段的な浸水リスク情報を充実させたまちづくりの取組を推進する。
【中 長 期】 狭窄部上流部の浸水被害を防ぐため、河道掘削等を実施し、被害対象を減少させる対策及び早期復旧・復興のための対策を引き続き実施し、流域全体の安全度向上を図る。
工程
区分

対策内容

実施主体
短期

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

被害対象を減少させるための対策

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

グリーンインフラの取組

紋別市市街地を守る洪水氾濫対策（河道掘削 等）

網走開発建設部渚滑川中流域の洪水氾濫対策（河道掘削、堤防整備 等）

網走開発建設部、オホーツク総合振興局

下水道雨水管等の整備

紋別市

中期

渚滑地区の段階河道掘削が完了

中長期渚滑地区の河道掘削が完了

中渚滑地区の段階
河道掘削が完了

雨水内水氾濫対策検討
中渚滑地区の河道掘削及び、上渚滑地区の浸水被害軽減対策が完了

内水浸水想定地図作成完了（紋別市）
土砂流出抑制・浸透機能向上整備（森林対策、農地整備）

オホーツク総合振興局、紋別市、滝上町、
網走西部森林管理署西紋別支署、森林整備センター 等

山地災害から流域を守る治山対策・砂防施設整備

オホーツク総合振興局、滝上町
網走西部森林管理署西紋別支署

多段的な浸水リスク情報を充実させたまちづくりの取組

網走開発建設部、 オホーツク総合振興局、紋別市、滝上町

地域防災計画の見直し

滝上町

プッシュ型情報配信、防災無線等を活用した情報発信の強化

網走開発建設部、オホーツク総合振興局、 紋別市、滝上町

排水活動に対応した車両及び資機材の整備および避難訓練の実施

網走開発建設部、オホーツク総合振興局、紋別市、滝上町、網走地方気象台

国・北海道・市町が連携した
各種マイ・タイムラインの普及促進

網走開発建設部、オホーツク総合振興局、紋別市、滝上町、網走地方気象台

要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進

網走開発建設部、オホーツク総合振興局、紋別市、滝上町

高潮浸水シミュレーション（想定最大規模）の実施・公表

オホーツク総合振興局

防災気象情報の利活用促進 等

網走地方気象台・ケショウヤナギ群落の保全（礫河原の維持・再生）

網走開発建設部・水際部、瀬・淵、河畔林等の保全
・魚類等の移動の連続性確保
・産卵の場の保全
・河川景観の整備と保全

網走開発建設部、オホーツク総合振興局

・小中学校や一般住民などへの環境学習
・水系資源（魚族）保護活動

網走開発建設部、紋別市、滝上町

植栽・間伐などの森林整備を実施

多段階な浸水リスクの提供（網走開発建設部）

治山施設等の整備

情報の有効活用（流域全自治体）

まちづくり検討（流域全自治体）

気候変動を踏まえ更なる対策を推進
ハザードマップ空白地帯の対応

地区タイムラインの策定
要配慮者利用施設の避難確保計画策定完了（紋別市、滝上町）

【事業費】
■事業規模
河川対策（約２７億円）
河道掘削 等
砂防対策（約６億円）対策内容
流木止め整備 等※1：国・北海道の河川整備計画の残事業を記載※2：北海道における砂防事業の残事業費を記載※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。

渚滑川水系流域治水プロジェクト2.0【事業効果（国直轄区間）の見える化】～流域の豊かな森林資源との調和を活かした産業と人々の暮らしを守る治水対策の推進～○下流地区の河道掘削がR7完了にともない、H10.9洪水規模の洪水を下流地区でHWL以下で流下させることが可能。
短期整備（５か年加速化対策）効果 ： 河川整備率 約４４％→約４４％※整備計画改定（R6.3）前の整備計画河道に対する整備率は約56% → 約77%である。

※河川整備率とは、河川整備計画において定めた河道整備流量を流すことが出来る断面を確保している国管理区間の割合※地震津波対策として、河川構造物の耐震化、樋門の自動化、遠隔操作等を調査検討中※被害軽減対策の具体的な実施内容は検討中

実施箇所・対策内容

0k①下流地区
河道掘削 V=約42万m3

現状

短期下流地区で中高頻度(1/30)の浸水が解消①下流地区
河道掘削 V=約65万m3

10k

渚 滑川

維持修繕、応急対策等の実施

紋別市

20k

②中流地区
河道掘削 V=約37万m3
堤防整備 L=約1km
被害軽減対策L=約5km※国直轄事業の実施によるものである。
※外水氾濫のみを想定したものであり、内水氾濫を考慮した場合には浸水範囲の拡大や浸水深の増大が生じる場合がある。
※浸水深0cm以上となる確率規模※浸水深0cm以上となる確率規模
工程
整備箇所・内容①下流地区【5カ年加速化対策】
短期（R2～R7年度）

河道掘削
河道掘削

凡例
河道掘削：あああ
被害軽減対策：あああ

5か年加速化メニュー：赤字
整備計画残メニュー ：緑字※実施内容・数量については今後の調査・検討等より変更となる場合がある。

②中流地区

中長期（R19～R35年度）
50％

100％

30％

100％
100％

堤防整備100％

被害軽減対策

【短期整備完了時の進捗】①下流地区 河道掘削 40％

中期（R8～R18）

R5※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。

北海道では全国でも特に気候変動の影響が大きく、更なる対策を推進

渚滑川水系流域治水プロジェクト2.0【流域治水の具体的な取組】～流域の豊かな森林資源との調和を活かした産業と人々の暮らしを守る治水対策の推進～
戦後最大洪水等に対応した河川の整備（見込）

農地・農業用施設の活用

山地の保水機能向上および土砂・流木災害対策

流出抑制対策の実施

治山対策等の実施箇所

0市町村

0施設

（概ね５か年後）（令和５年度末時点）（令和４年度実施分）

砂防関係施設の整備数

1施設

避難のためのハザード情報の整備

洪水浸水想定区域

2箇所（令和５年度実施分）

整備率：77％

立地適正化計画における防災指針の作成

0市町村（令和５年９月末時点）（令和５年７月末時点）（令和５年度完成分）※施行中 0施設

21河川

内水浸水想定区域

0団体（令和５年９月末時点）

高齢者等避難の実効性の確保

避難確保 洪水 7施設計画
土砂 5施設（令和５年９月末時点）
個別避難計画1市町村（令和５年１月１日時点）

被害をできるだけ防ぐ・減らすための対策
被害をできるだけ防ぐ・減らすための対策

被害対象を減少させるための対策
被害対象を減少させるための対策

被害の軽減、早期の復旧・復興のための対策
被害の軽減、早期の復旧・復興のための対策～土砂流出抑制・浸透機能向上整備（森林対策、農地整備）～～多段的な浸水リスク情報を用いたまちづくりの取組（水害リスクマップを用いた勉強会）～～排水活動に対応した車両及び資機材の整備および避難訓練の実施～

森林整備実施状況（オホーツク総合振興局）

勉強会実施状況【実施中の取組内容】
・水害リスクマップを用いて、地域に潜在する水害リスクについてチェックシートなどを用いて図面上で確認した。
・水災害リスクを踏まえたまちづくりの方向性について、事例等をもとに情報提供を行った（網走開発建設部、オホーツク総合振興局、紋別市、地域住民）

排水ポンプ車操作訓練実施状況（網走開発建設部）～地域を支える民間企業への多段的な浸水リスク情報の提供、流域治水への理解促進～森林整備実施状況（紋別市）

森林整備実施状況（滝上町）【実施中の取組内容】
・植栽及び間伐の森林整備の実施（オホーツク総合振興局）
・林野庁の補助事業（森林環境保全直接支援事業等）を活用した森林整備（紋別市）
・小規模治山事業の実施、滝上町森林整備計画に基づいた水源涵養
林及び山地災害防災林の整備（滝上町）
・植付及び間伐等の森林整備の実施（網走西部森林管理署西紋別支署） 等

よつ葉乳業（株）との打合せ状況【実施中の取組内容】
・よつ葉乳業(株)オホーツク北見工場と、流域治水の取組や水害リスクに関する理解促進を行った。
また、工場内で取り組んでいるソフト、ハード対策に関して共有を行い意識の醸成を図った。
（よつ葉乳業（株）、紋別市、網走開発建設部） 等

防災ワークショップ実施状況（滝上町）【実施中の取組内容】
・排水ポンプ車等による関係機関同士での排水訓練の実施、排水活動における資機材の整備検討及び購入（網走開発建設部、紋別市、滝上町）
・災害に備えるための防災ワークショップの実施（滝上町） 等