ICT施工の取り組み
x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,zx,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,zx,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,zx,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,zx,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,zx,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,zx,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,zx,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,zx,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,zx,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,zx,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,zx,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,zx,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,zx,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z x,y,z

国土交通省

関 東 地 方 整 備 局

関東地方整備局

i-Constructionの概要

１

１．i-Constructionの概要 建設業における課題・背景
建設業における課題・背景

関東地方整備局

生産性の向上を図るため、ｉ-Constructionを推進

60歳以上 約80万人

30歳以下 約40万人

2

i-Construction トップランナー施策 （Ｈ２８〜）

関東地方整備局

ICTの全面的な活用（ICT施工）

施工時期の平準化等○調査・測量、設計、施工、検査等のあらゆる建設生産プロセスにおいてICTを全面的に活用。

○ 公共工事は第1四半期(4〜6月)に工事量が少なく、偏りが激しい。

○３次元データを活用するための１５の新基準や積算基準を整備。
○国の大規模土工は、発注者の指定でICTを活用。中小規模土工についても、受注者の希望でICT土工を実施可能。
○全てのICT土工で、必要な費用の計上、工事成績評点で加点評価。

○ 適正な工期を確保するための２か年国債、ゼロ国債を設定。

30,00025,00020,00015,00010,0005,000《3次元測量》

民間

公共

0

４月
６月
８月
１０月
１２月
２月
４月
６月
８月
１０月
１２月
２月
４月
６月
８月
１０月
１２月
２月
４月
６月
８月
１０月１２月
２月【建設現場におけるICT活用事例】

Ｈ２４年度

Ｈ２５年度

Ｈ２６年度

Ｈ２７年度

出典：建設総合統計より算出

ドローン等を活用
し、調査日数を削減《3次元データ設計図》
３次元測量点群デー
タと設計図面との差分から、施工量を自動算出

平準化《ICT建機による施工》
３次元設計データ等により、ICT建設機械を自動制御し、建設現場のICT化を実現。

3i-Constructionの取り組み

関東地方整備局○Society5.0の実現に向け、i-Constructionの取組を推進し、建設現場の生産性を2025年度までに2割向上を目指す○ICT施工の工種拡大、現場作業の効率化、施工時期の平準化に加えて、測量から設計、施工、維持管理に至る建設プロセス全体を3次元データで繋ぎ、新技術、新工法、新材料の導入、利活用を加速化するとともに、国際標準化の動きと連携

測量

設計

ドローン(レーザースキャナ)や準天頂衛星システム(みちびき)を活用し、効率化、高密度化した面的な3次元測量
準天頂衛星（みちびき）

測量
ドローン
GPS

維持管理
ロボットやセンサーによる管理状況のデジタルデータ化、3次元点検データによる可視化

機器活用による測量

3次元モデルによる可視化と手戻り防止、4D(時間)、5D(コスト)による施工計画の効率化

設計
2次元図面による設計
主 桁
横 桁

検査路

3Dデータ
VR

横 構

維持管理

施工

人手が必須な点検作業

労働力を主体とした施工

施工

自動化
ビックデータロボット
AI

建設生産プロセス全体を3次元データで繋ぐ

ICT施工の工種拡大、3次元データに基づく施工、デジタルデータ活用による新技術の導入拡大等

３次元設計データ等を通信国際標準化の動きと連携
ロボット、AI技術の開発

社会への実装自動運転に活用できる
デジタル基盤地図の作成

バーチャルシティによる空間利活用
トンネル

保存樹木
宅地

道路法面緑化駅・駅前広場
自動車専用道路
公園・緑地
街路・街路樹
鉄道

空港

農業用水路
河川・堤防
タンク

圃場整 備

4

ICT施工とは

5

ＩＣＴの全面的な活用で現場はこう変わる（ＩＣＴ土工）①ドローンやＴＬＳによる高効率３Ｄ測量②３Ｄ測量データと３Ｄ設計データによる施工計画③ICT建設機械による施工・施工管理
３ＤデータによりICT建設機械を制御し、高効率施工を実施。

関東地方整備局④検査の省力化

ドローン等や施工機械の作業履歴データにより面的な形状取得が可能

ヒートマップで施工結果を表示

現地で自らが指定した箇所（１工事につき１断面）の出
来形検査

OK

施工用３Ｄ設計データ提供

正確な現況測量等により、現場の状況を適切に把握

施工のシミュレーションにより、手戻りのない施工計画の立案

効率化

効率化及び緻密化

測量

設計・施工計画

i-Construction

異常値がある場合は、帳票に結果が表示され、一目で判断可能

画面1枚で実施

効率化

効率化

施工検査

発注者

従来方法

平面図

測量の実施

対象範囲を一点ずつ測量する。
広範な測量には時間が必要

縦断図

管理断面の出来形検査

横断図

設計図に合わせ丁張り設置

丁張りに合わせて施工設計図から施工図を作成
し丁張り箇所の座標を計算し施工の準備施工進捗に伴い､全管理断面の施工管理結果を記録し管理書類を作成

OK

検測と施工を繰り返して整形

書面を電子化して検査

発注者 6

ＩＣＴ土工の流れ
３次元起工測量

３次元設計
データ作成

ICT建設機械による施工

３次元出来形管理等の施工管理

３次元データの納品と検査

UAV写真測量
レーザスキャナー等を活用した
３D現況測量ポイント
・要求精度の規定
・点密度の規定
・計測プロセスの規定・精度確認手法の規定

発注図書（図面）から３D設計データを作成する
3Dマシンコントロール
3Dマシンガイダンスを利用した施工

UAV写真測量
レーザスキャナー等を活用した
出来形管理計測作成、利用した
３Dデータの納品

ポイント
・新たな出来形管理基準
・新たな出来形管理資料

ポイント
・新たな納品形式
・書面確認事項
・実地検査の手法
引用元：JCMA

7

① ３次元起工測量（出来形測量）

関東地方整備局■ICT施工における3次元測量① 公共測量（地形測量など）② 起工測量（工事前の地形状況把握）③ 工事途中の出来高確認、数量算出④ 出来形管理• 工事前のデータと設計データ施工する数量を確認する• 工事前後のデータ施工した数量（出来高）を知る• 工事後のデータと設計データ施工精度（出来形）を知る
8

① ３次元起工測量（出来形測量）

関東地方整備局

要求精度
UAV

レーザースキャナー

工種別
要求精度
精度確認

地上画素寸法

要求精度
精度確認

出来形計測

±50mm以内

10mm/画素以内±20ｍｍ以内

起工測量±100mm以内

20mm/画素以内±100ｍm以内±100mm以内

20mm/画素以内±200mm以内

30mm/画素以内

岩線計測
部分払出来高出来形計測

起工測量

計測最大距離±100ｍm以内±200ｍm以内

精度確認試験の測定距離以内
精度確認試験は、当該現場での計測最大距離において、１０ｍ以上離れた２つの評価点の点間距離の測定精度で評価する。

岩線形測評価に必要な点群密度（メッシュの大きさ）※計測時の密度設定
1点以上／1㎡（1m×1m）※出来形計測時は1点以上/0.01㎡（10cm×10cm）にて実施

1点以上／0.25㎡（500mm×500mm）※計測密度は上記以上を確保する設定

1点以上／0.25㎡（500mm×500mm）※計測密度は上記以上を確保する設定

1点以上／0.25㎡（500mm×500mm）※計測密度は上記以上を確保する設定

部分払出来高出来高数量
6000m3部の画素寸法は、「⑧ＵＡＶ出来形要領」 １−３−１起工測量（Ｐ２６）の『地上画素寸法は、別途定める「ＵＡＶを用いた公共測量マニュアル（案）」を参考に要求精度が0.1m であることを踏まえて適宜設定する。』を受け、「①UAV を用いた公共測量マニュアル（案）」 第５９条
撮影計画 運用基準 第７項（Ｐ４０）より引用しています。 ※必要な精度が確保できていれば､地上画素寸法は問わない（R2要領改訂）

9② ３次元設計データ作成

関東地方整備局

3次元データの利用用途

10② ３次元設計データ作成

関東地方整備局

3次元設計データの作成概要

 発注図を元に３次元設計データを作成
平面線形（平面図）

縦断線形
（縦断図）

 中心線形・横断形状からなるスケルトンデータ

横断形状
（横断図）

 施工幅に合わせて横断（2〜5m毎など）を補完してTIN
データ化する11

③ ＩＣＴ建設機械による施工（ＭＣバックホウの例）

関東地方整備局

従来施工
設計図から丁張り設置

丁張りを目安に施工

丁張りを目安に検測繰返すICT活用施工
設計図を現場に再現

仕上がりは、オペレータの技量に依存

施工後の出来形を断面毎計測し基準値内でなければ、オペレータに指示

施工用丁張りが減少

作業中に基準値内か判る

バケットの刃先が設計面に達すると作業機が自動停止し、アシスト機能で刃先が設計面に沿って動くため、オペレーターは掘り過ぎを気にせずに掘削作業を実行可能。

12

④ ３次元出来形管理等の施工管理

関東地方整備局

３次元計測により計測された点群（多数の点）の標高データを使って、効率的な面的施工管理を実施 ⇒従来施工と同等以上の出来形品質を確保できる面的な管理基準・規格値の設定。

従来

既存の出来形管理基準では、代表管理断面において高さ、幅、長さを測定し評価＜例：道路土工（盛土工）＞
測定基準：測定・評価は施工延長40m毎
規格値 ：基準高(H)：±50mm
法長 (ℓ)：-100mm
幅(w)：-100mm

H

ICT活用工事
土工部

UAVの写真測量等で得られる３次元点群データからなる面的な竣工形状で評価
平場点群ﾃﾞｰﾀ

法面
小段
法面

1m2に１点以上＜例：道路土工（盛土工）＞
測定基準：測定密度は1点/m2以上、評価は平均値と全測点
規格値 ：設計面との標高較差（設計面との離れ）
平場 平均値：±50mm 全測点：±150mm
法面 平均値：±80mm 全測点：±190mm※法面には小段含む

H31年度より

その他

従来と同等の出来形品質を確保できる面的な測定基準・規格値を設定

ＩＣＴ土工に関連工種として実施する付帯構造物、法面工（吹付け工）にＴＳ等で得られる３次元計測データを用いた出来形管理手法が適用できる。
※）代表管理断面における高さ、幅、長さを測定し評価

13

④ ３次元出来形管理等の完成検査

関東地方整備局

出来形管理資料（出来形合否判定総括表）の自動生成 出来形評価用データと３次元設計データとを比較し、規格値以内かどうか自動判定• 標高差を着色したヒートマップとして表現。
• 全点数の内0.3％は棄却可• 規格値±80％、±50％を表現し、バラツキの評価に利用

14

④ ３次元出来形管理等の施工管理

関東地方整備局

ＩＣＴ機器を活用し、３次元モデルを用いた検査に対応するように要領・基準を改定。
⇒受発注者双方にとって、検査の大幅な省力化を図る。

検査日数が大幅に短縮

ＧＮＳＳローバーまたはＴＳで計測

人力で計測

10断面／ 2ｋｍ

検査書類が大幅に削減

ヒートマップを見て、標高の高い部分、低い部分を計測

監督・検査要領（土工編）（案）等の導入により、検査にかかる日数が約１／５に短縮（2kmの工事の場合 10日→２日へ）

工事書類(計測結果を手入力で作成)

受注者（設計と完成形の比較図表）

50枚

／ 2ｋｍ

任意の数箇所のみ ／ １現場
３次元モデルによる検査

監督・検査要領（土工編）（案）等の導入により、検査書類が２／５０に削減

２枚程度 ／１現場

15

３Ｄ設計データを工事全体で利活用 （施工のシミュレーション）

関東地方整備局○ 施工現場では、作業の進捗により作業範囲や機材配置が絶えず変化するため、段取りが重要。
○ 現場の運営を効率化するには3D設計データを活用した施工シミュレーションが有効。
○ 中小規模工事においても効果のある活用方法を収集し広く周知を図る。
①UAV･TLSによる３次元測量②3次元測量ﾃﾞｰﾀと３Ｄ設計ﾃﾞｰﾀを利用
施工計画検討の効率化、作業関係者の意識統一、迅速な変更対応を実現

作業範囲検討

搬入路検討

施工機械選定検討

埋設管路検討

施工シミュレーション

現況地形

設計図面

短時間で面的に３次元測量を実施

起工測量

施工・施工計画
・仮設計画
・進捗管理

施工計画・仮設計画

検査維持管理従来施工

測量作業

２次元図面利用による施工計画の立案（仮設計画）及び工程管理

16

ICT施工適用工種

17

i-Constructionに関する工種拡大○主要工種から順次、ＩＣＴの活用のための基準類を拡充。
平成２８年度

平成２９年度

平成３０年度

令和元年度

令和２年度

令和３年度

令和４年度
（予定）

ICT土工
ICT舗装工（平成29年度：アスファルト舗装、平成30年度：コンクリート舗装）
ICT浚渫工（港湾）ICT浚渫工（河川）
ICT地盤改良工（令和元年度：浅層・中層混合処理、令和２年度：深層混合処理）
ICT法面工（令和元年度：吹付工、令和２年度：吹付法枠工）
ICT付帯構造物設置工
ICT舗装工（修繕工）
ICT基礎工・ブロック据付工 （港湾）ICT構造物工 （橋脚・橋台）
ICT路盤工ICT海上地盤改良工（床掘工・置換工）
ICT構造物工（橋梁上部）（基礎工）民間等の要望も踏まえ更なる工種拡大

18

Ｒ３年度試行 ＩＣＴ構造物工（橋脚・橋台）【ICT構造物工（橋脚・橋台）】

出来形検査

出来形管理
出来高管理

埋戻し足場・支保撤去ＩＣＴ構造物工（橋脚・橋台）※フローで囲みがないものは従来手法を想定〇起工計測にﾚｰｻﾞｽｷｬﾅやUAV等を活用
・広範囲に計測が可能

Co
打設
･
養生

型枠撤去

型枠設置

配筋確認

鉄筋加工・組立

足場・支保設置

均しCo
打設

基 礎 材 敷 設 ・転 圧

杭頭処理

床堀り

数量確認・変更

約

契約図書照査３Ｄ設計による発注

契起工測量実施・3次元計測技術を用いることで、広範囲に計測が行えるため、計測作業の効率化
・高所での計測作業の省力化による作業の安全性向上
・出来形・出来高を点群等電子データを利用してデスクトップ上で安全・迅速に実施
・R3年度に各地整で試行し、試行結果を踏まえて出来形管理要領としてとりまとめ、R4年度から本格導入する。

〇出来形・出来高計測はﾚｰｻﾞｽｷｬﾅ、ノンプリＴＳ等を活用〇計測データを活用して、デスクトップ上で計測を実施

従来施工（高所での測量)

書面を電子化
して検査・ＩＣＴ施工工種拡大に伴い策定した基準
出来形計測の効率化を検討
PC上で寸法計測効率化及び緻密化
次元計測技術を用いた出来形管理要領（橋脚・橋台編）
3
3次元計測技術を用いた出来形管理の監督・検査要領（橋脚・橋台編）

TLSで点群測量

PC上で寸法計測

橋脚周辺部を含めた点群データの取得

1920

Ｒ３年度試行 ＩＣＴ路盤工（加速度応答による密度管理）【ICT路盤工（加速度応答による密度管理）】

品質管理

加速度応答による密度解析

下 層 路 盤 （締 固 め ）下 層 路 盤 （敷 均 し）約

不 陸 整 正 （締 固 め）契

不 陸 整 正 （敷 均 し）・締固め密度を面的に把握することによる品質の向上
・現場密度試験（砂置換法）の省略による試験・分析作業の効率化
・R3年度に各地整で試行し、試行結果を踏まえて品質管理要領としてとりまとめ、R4年度から本格導入する。

Ｒ３年度に試行を実施
・加速度応答法の密度計測精度（路盤材・現場条件別に検証）
・品質管理規格値（面管理）の検討
・計測効率やコストの確認

上層路盤（繰り返し）※フローで囲みがないものは従来手法を想定〇振動ローラに取付た加速度計により路盤の密度を計測〇面的に路盤の密度管理でき品質が向上

ＩＣＴ路盤工（加速度応答による密度管理）
加速度応答値のリアルタイム表示

GNSSアンテナ

加速度計（従来施工）
砂置換による密度管理（部分的な管理） （ICT施工）加速度応答値による密度管理（面管理）GNSS受信機

Ｒ２年度中の整備を予定
・ＩＣＴ施工工種拡大に伴い策定した基準
加速度応答法を用いた路盤の締固め管理試行要領（案）※従来施工の締固め機械はﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗ及びﾀｲﾔﾛｰﾗ
加速度応答法を用いた路盤の締固め管理の監督・検査試行要領（案）20
21

Ｒ３年度検討 ＩＣＴ構造物工（橋梁上部・基礎工）①ドローンやＴＬＳによる高効率３Ｄ測量②３Ｄ測量データと３Ｄ設計データによる施工計画
３Ｄ測量による現況データ

BIM/CIMによる
３Ｄ構造物設計③３次元計測技術による施工・３Ｄデータを用いた構造物の施工管理④検査の省力化
３次元測量を活用し出来形検査の効率化を実現。
ヒートマップで橋梁上部の施工結果も表示可能

ドローン、ＴＬＳ、TS等をもちいて橋梁上部の現場での出来形計測

タブレット端末

OK

ドローン、ＴＬＳ、TS等をもちいて基礎工（杭）の現場での出来形計測効率化

Ｌ

基礎工（杭）

正確な現況測量等により、現場の状況を適切に把握

出来形計測の効率化を検討

PC上で寸法計測効率化及び緻密化

効率化

効率化

i-Construction
測量

施工

設計・施工計画

発注者

検査

従来方法

OK

測量の実施

対象範囲を一点ずつ測量する。
広範な測量には時間が必要

設計図から施工図を作成し施工上必要な座標を計算し施工の準備施工進捗に伴い､施工管理結果を記録し管理書類を作成

書面を電子化
して検査

発注者

21

技術基準のスリム化について〜要領再編〜○ 工種拡大や計測技術の追加により、多くの出来形管理要領（約１１５０頁）がある。
○ 利用者の読みやすさ、使いやすさ、改訂のしやすさを考慮し、令和３年度向けに技術基準類の構成を見直し、頁数を約３割（約８００ページ）へ減らしスリム化を図る。

ＵＡＶ写真
土工編

各種要領の重複項目・内容の整理

各要領の共通事項を整理し、再編・簡素化
■総則
■土工編

地上型ＴＬＳ
土工編

共通事項

土工共通

共通事項

ＵＡＶ写真
地上型ＴＬＳ
舗装工事編
地上移動体搭載型ＬＳ
舗装工事編

ＴＬＳ

土工
技術別

ＭＬＳ

工種の違い
技術の違い

■舗装工事編
舗装共通

共通事項

ＴＬＳ

技術別

舗装

■様式集

現状

再編・簡素化に関する検討22

既存の出来形管理要領（案）と再編版の対応表
再編版 ３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）

既存の出来形管理要領（案）

（本文）
１編

総則

（参考資料・様式集）
１編

総則

1 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）2 空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）3 ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理の出来形管理要領（土工編）（案）
4 ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）5 ＲＴＫ−ＧＮＳＳを用いた出来形管理要領（土工編）（案）土工編
２編 （施工履歴データを用いた出来形管理要領 ２編
追記）

土工編（参考資料・様式集）

6 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）7 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）
8 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）9 ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理の出来形管理要領（舗装工事編）（案）10ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理の出来形管理要領（舗装工事編）（案）11

地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）12 施工履歴データを用いた出来形管理要領（路面切削工事編）（案）

３編

舗装工事編

３編

舗装工事編（参考資料・様式集）

４編

路面切削工事編

４編

路面切削工事編（参考資料・様式集）

５編

河川浚渫工事編５編

河川浚渫工事編（参考資料・様式集）

６編

護岸工編
（UAV・ＴＬＳ等の出来形管理要領追記）

６編

護岸工編（参考資料・様式集）

７編

表層安定処理等・中層地盤改良工事編

７編

表層安定処理等・中層地盤改良工事編（参考資料・様式集）

８編

スラリー撹拌工編

８編

固結工スラリー撹拌工編（参考資料・様式集）

９編

法面工編
（ＵＡＶ斜め撮影の追記）

９編

法面工編（参考資料・様式集）

10編

トンネル工編

10編

トンネル工編（参考資料・様式集）

11編

橋脚・橋台編

11編

橋脚・橋台編（参考資料・様式集）

13 音響測深機器を用いた出来形管理要領（河川浚渫工事編）（案）14 施工履歴データを用いた出来形管理要領（河川浚渫工事編）（案）15 ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理の出来形管理要領（護岸工編）（案）16

施工履歴データを用いた出来形管理要領（表層安定処理等・中層地盤改良工事編）（案）17 施工履歴データを用いた出来形管理要領（スラリー撹拌工編）（案）

18 ３次元計測技術を用いた計測要領（案）※赤字 R3年度 新規・改定に伴い追記した事項

23

ICT施工発注方式

24

積算基準類35

ＩＣＴ活用工事における小規模施工の積算対応（Ｒ２）36ＩＣＴ施工における積算基準の拡充

37

ＩＣＴ施工の見積参考資料の策定（Ｒ３）39技術基準・実施要領
ＩＣＴ施工に関連する基準類については、国土交通省ＨＰにて公表されております。
ホーム>政策・仕事>総合政策>建設施工・建設機械>ＩＣＴの全面的な活用

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html

積算要領・実施要領

ＩＣＴの全面的な活用の推進に関する実施方針
令和3年4月1日

監督・検査要領

各工種監督検査要領

出来形管理要領

３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）40施工者へのサポート体制

41

関東地方整備局 ＩＣＴアドバイザー制度

関東地方整備局○ ＩＣＴ活用を行おうとする受注者・発注者が、必要な時に実践的なアドバイスを受けられるように、ＩＣＴ施工に熟練した技術者をＩＣＴアドバイザーとして登録し公表する。
○ 工事の各段階におけるアドバイス等を受けられる。
○ 講習会等の実施における、アドバイス等を受けられる。
ＩＣＴアドバイザーの活用段階例
工事の契約
ＩＣＴの協議施工計画書の提出
設計図書の３次元化の実施
起工測量の実施

支援

・受注者
工事担当者
ＩＣＴ担当者

関東地方整備局

実践的なアドバイス
支援内容
Ⅰ．３次元測量（起工測量）
Ⅱ．３次元設計データ作成
Ⅲ．ＩＣＴ建設機械による施工
Ⅳ．３次元出来形管理等の施工管理
Ⅴ．総合マネジメント（施工計画）

ＩＣＴ施工の実施○ＩＣＴアドバイザーの公募
ＩＣＴアドバイザー名簿を公表

ＩＣＴ能力区分

閲
覧・
選定

認定
報告書

・発注者
国・地方自治体

出来形計測の実施
アドバイザー

電子納品

技術相談
講師依頼

発注担当者が、施工に関する質問や研修を受けられる。

支援
講習会等

ＩＣＴ施工の具体的なＩＣ
Ｔ機器、施工方法、出来形管理について支援を受けられる。

講習会や研修会○関東地方整備局及び地方自治体や特殊法人等が実施する講習会・研修会等に講師等の協力。

アドバイス
講師

43

ICTメールセンター
ICT施工に関する質問について、どなた様もご利用になれます。
ICT施工に関する質問

関東地方整備局

ＩＣＴメールセンター<注意事項>
・すべての欄にご記入ください・フリーメールアドレスはご遠慮ください。
・お問い合わせ内容項目を選んでください。
お名前※
会社名※
メールアドレス※

関東地方整備局が受信・お問い合わせ内容
お問い合わせの項目
ICT施工種類※

回答作成

質問者へ回答

内容の種類※
お問い合わせの内容※※必須入力事項

問合せ項目の種類

Ｑ&Ａ集の作成

Ｑ&Ａ集の公開ＩＣＴ施工の種類
全般
ＩＣＴ土工
ＩＣＴ舗装工ＩＣＴ浚渫工ＩＣＴ地盤改良工
ＩＣＴ舗装工（修繕工）
その他の工種

内容の種類
ICT施工
全般・運用
出来形管理要領
積算基準
公告・入札関係
GNSS締固め管理その他

44

３Ｄチャレンジ

関東地方整備局✓建設現場の生産性向上を目的としたＩＣＴ活用のさらなる促進を図るため、ＩＣＴ土工の発注者指定型(３億円未満)及び施工者希望
Ⅰ・Ⅱ型の工事受注者（ＩＣＴ活用の実績がない企業）に対してＩＣＴ活用に関する技術支援を実施（令和元年12月23日から運用開始）✓３Ｄチャレンジ型（試行）では、ＩＣＴ施工に実績がない企業がＩＣＴ活用工事を実施する際に、技術支援を希望することができる。

■契約から工事完成までの技術支援内容

45

関東ＤＸ・i-Construction人材育成センターの概要

関東地方整備局○ インフラ分野のDX推進に向けた人材育成を目的として、地方公共団体を含む発注者及び受注者に対するBIM/CIM活用やICT施工普及促進、 データ・デジタル技術の知識習熟等に関する講習・研修を実施。
○ 民間企業等の最新の建設技術を展示する建設技術展示館（関東技術事務所に併設）や関東DXルームとも連携し、上記に関連する情報発信を実施。
関東技術事務所

現場実証フィールド

○

フリースペース

遠隔操作スペース〇〇〇〇

フリースペース〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

大大型

研修室

モニ

研修室型モ〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

ニ
ター

研修棟

＜主な実施メニューの拡充＞
 BIM/CIM活用促進に向けた研修・人材育成
 ICT測量・施工の体験実習
 VR・ARを活用した、完成後の建設物の再現やバックホウ、高所などの施工体験
 ローカル5G通信を活用した現場フィールド(土工)でのICT建機を用いた無人化施工実習
 ホログラム表示(MR)を用いた出来形管理実習(土工) DXに資するデータやデジタル技術に関する基礎知識、情報セキュリティ等の習熟等

ター

建設技術展示館■研修棟・現場実証フィールド ＜国や地方公共団体等の行政職員、民間技術者向け＞

無人化施工実習のイメージ

研修室

WEB受講、e-ラーニング等の活用 〜いつでも、どこでも受けられる研修を実現〜
・多くの研修参加を実現するためのWEB受講プログラムの実施
・座学研修、講義聴講は、講師を含めWEBによる視聴および意見交換を実施
・研修内容は一定期間繰り返し視聴可能とする（アーカイブ化）・実技研修についても、WEB参加の募集をするなど効率的なカリキュラムを検討

ローカル5G通信

CAD用高性能PC■建設技術展示館 ＜民間企業や一般・学生向け＞
大型モニター〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

研修室〇〇〇

研修室〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

多目的ホール〇〇コ 情ナー〇ー＜主な実施メニューの拡充＞
 民間企業や一般・学生向けのBIM/CIM体験やインフラDX体験
 BIM/CIM(VR、MR、UAV等)の先進的な設備を利用し、工事安全や高所作業体験等、民間技術者の研修等に活用
 BIM/CIM・ICTの活用事例や効果に関わる技術をタ
ブレットを用いて情報提供等

報発
信多目的ホール

47

関東ＤＸ・i-Construction人材育成センターでできること。
関東DX・i-Construction人材育成センター（関東技術事務所）
人材育成センターの研修棟と現場実証フィールドにおいて、データ（3Dや画像等）とデジタル技術（5Gやレーザー測量等）を活用した施工や維持管理等の研修・実習を実現

レーザースキャナ等の測量実習

測量

3Dデータ

5G

維持管理
維持管理での3Dデータ活用(現場MR)

関東地方整備局

3DCAD，VR/MRを活用した実習

VR架設ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

橋梁3Dデータ設計

施工
盛土フィールドを活用したマシンガイダンスの施工実習

無人化施工実習⇒ ローカル5Gを活用(遠隔操作は今後導入予定)

埋設管路研修、産官学連携等

WEB受講、e-ラーニング等

高速通信網を活用し、円滑な遠隔研修やオンラインセミナー連携を実現

いつでもどこでも受けられる研修を実現

外部機関や自宅等

関東DXルーム 〜Open Innovation Space〜（本局）
高速通信網を利用し、関東DX・iConstruction人材育成センターと連携した遠隔臨場の実習やAR/MRを活用した研修、産官学交流などを実施

産官学交流
オンラインセミナーや交流会等への参加

CAD on VDI
いつでもどこでもCAD利用を実現※今年度、職員を対象に試行

48

資料－４

小規模ICT施工技術の現場試行についてMinistry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

500小規模ICT施工 現場導入までの流れ○ 中小建設業にICT施工を普及拡大するため、小規模な建設現場に対応したICT施工技術の現場導入を目的○ 小型建設機械や、スマホなどの汎用機器を活用したICT施工技術について、国総研のDX実証フィールドにて、その機能・効果などを把握○ 中小建設業が導入しやすいコスト的に優れた技術を現場導入【今後のスケジュール(案)】
第1回WG 8月27日(金)・WGの進め方、ICT施工の実施状況など

第2回WG 10月6日(水)・小規模建設現場に対応した新技術の現場試行→国総研 建設DX実験フィールドで実施

第3回WG １２月～1月

・現場試行結果の報告及び要領(案)の提示

第4回WG 2月上旬

・小規模施工現場 ICT施工要領の提示

R４年4月～

・小規模ICT施工 現場導入511