第 196 回 CERN 理事会メモ
2019 年 12 月 12 日（木） 制限理事会 CERN 503-1-001 Council Chamber
2019 年 12 月 13 日（金） 公開理事会 CERN 503-1-001 Council Chamber
日本からの参加者：寺坂公佑（Geneva 代表部）、岡田安弘（KEK）
アジェンダ：https://indico.cern.ch/event/862975/
日本はオブザーバーとして制限理事会の LHC に関する議事（項目１8）および公開理事会に参加した。それぞれで、はじめに U.Bassler 理事会議長（理事長）より、日本などのオブザーバーの紹介があった。
制限理事会
項目１８ LHC に関して
F.Bordry 氏が LHC 入射器更新（LIU）と HL-LHC プロジェクトのコストとスケジュール評価について報告した。評価は今回が 4 回目で、2019 年 11 月 11 日から 13 日にかけて行われた。入射器系のアップグレードは第 2 長期シャットダウン(LS2)期間中に順調に進んでいる。スケジュールは 1.2 か月遅れているが、LS2 期間中に必要な作業を終えることに問題はない。新たな予算総額は 181.2CMCHF と見積もられており増加はない。出来高で 82%が進捗しており、総予算の 93%がコミットされている。HL-LHC プロジェクトについては、新たな予算総額見積もりは 989.1MCHF であり、CERN の中期計画で示された額より26.5MCHF 増えている。出来高で 29%が進捗しており、総予算の 53%がコミットされている。評価委員会はこれらの変更を支持するとのことであった。
ついで、E.Elsen 氏が 2019 年 11 月 27 日に開催された LHC と実験グループの合同会合の結果について報告した。この会合の目的は、LS2 およびそれに続く実験期間（Run３）と第 3 長期シャットダウン(LS3)スケジュールに関して関係者間で協議することである。以下のような結論が報告された。実験グループの要請と最大の物理の成果を得ることを考えると、Run3 を 1 年延ばして、LS3 を 2025 年に開始すべきである。LS2 は少なくとも 2 か月間延長する必要がある。ただし、ATLAS の New Small Wheel (NSW) の設置の準備状況によって LS2 の長さを決定すべきで、それは 2020 年 6 月初めに評価して決めるべき。NSW-Aの導入が LS２期間に間に合えば、次の NSW-C は 2021/2022 年の年末シャットダウンを 2か月延長して導入することを検討すべき。これと LHCb の要請を考慮すると、LS2 はさらに 6 週間延長することが考えられる。また重イオンの実験は一部 LS3 の直前に回すことを検討すべき。Run 3 のエネルギーを 13.5TeV とするか、13TeV のままとするかは、超伝導電磁石の立ちあがり状況によって判断するのが良い。
Science Policy Committee (SPC)議長と Finance Committee(FC)議長が意見を求められ、ともに報告に異論はないとのことであった。
公開理事会
項目１９ 191 回公開理事会議事録の承認
提案通り承認された。

項目２０ 制限理事会、非公開理事会報告
理事長より 2019 年 6 月の公開理事会以降の制限理事会、非公開理事会の議事について報告があった。主な項目は次の通り。欧州素粒子物理戦略アップデートの採択のための特別な理事会を 2020 年 5 月 25 日にブタペストで開催する。CERN の地域的拡大に関する方針について再検討するウォーキンググループの報告書を承認した。様々な人事を決定した。
特に SPC 議長が 2020 年 1 月に K.Ellis から L.Rivkin に交代する。U.Bassler を理事長として、P.Levai を副理事長として 2 年目の再任を承認した。F.Gianotti を 2021 年から2026 年の 5 年間所長として再任することを確認した。
項目２１ Finance Committee(FC)議長の報告
FC 議長の O.Malmberg 氏が 9 月 25 日及び 12 月 11 日に開催された財務委員会の報告をした。2019 年のメンバー国、準メンバー国からの貢献は 100%受領した。インフラの維持、改善の経費を確保する方策について議論し、短期及び長期の負債を増やす方法を CERN 首脳部に検討するように勧めた。財政的人的資源に関する外部評価委員会の報告、年金の財政に関する報告、コストの変動に関する報告を受け、委員会は同意した。2020 年の予算に関する報告を受けた。また、F.Bordry 氏および E.Elsen 氏から、LHC に関する進捗状
況、コスト、スケジュールに関する報告を受けた。
項目２２ Science Policy Committee (SPC)議長の報告
SPC 議長の K.Ellis 氏が、SPC の議論を紹介した。議長をはじめとしたメンバー変更が報告され、SPC メンバーと理事会の科学者メンバーとの合同セッションを新たに設けることが提案された。2019 年の SPC における物理報告について簡単に紹介し、欧州戦略の議論、特にヒッグス物理の重要性について説明があった。
項目２３ 素粒子物理の欧州戦略アップデートの進捗状況
European Strategy Group 議長の H.Abramowicz 氏が、欧州戦略アップデートの進捗状況について報告した。5 月のグラナダのおける公開シンポジウムの後、各国のコミュニティからのインプットをもとに議論が進んでいる。1 月 20 日―24 日の Bad Honnef での会合で欧州戦略アップデートのドラフトが策定される予定である。
項目２４ LHC に関すること
F.Bordry 氏が第 2 長期シャットダウン(LS2)の加速器の作業、入射器系加速器アップグレード、HL-LHC プロジェクトとの進捗状況について説明した。入射系の加速器のアップグレードおよび LS2 期間中の作業は順調である。HL-LHC については超伝導磁石の開発状況
土木工事の進捗状況について説明され、概ね順調に進んでいるとのことであった。日本が担当する D1 超伝導磁石の製作状況についは、最近自身で日本の工場を視察したことを紹介した。
E.Elsen 氏が実験とコンピューティングの現状報告をおこなった。LS2 期間中の ATLAS、CMS、LHCb、ALICE のアップグレード作業の状況が報告され、ATLAS の NSW 測定器の準備以
外はおおむね順調に進んでいる。NSW の準備状況によっては LS2 及び 2021/2022 年のシャットダウンの期間に影響を与える。ATLAS と CMS 測定器の Phase II アップデートの準備状況について報告され、概ね順調に進んでいるとのことである。最近の物理解析の結果として、ATLAS での光子とトップ対生成、CMS でのヒッグス精密測定、LHCb での darkphoton の探索、ALICE での陽子・鉛散乱実験のボトム対粒子の生成などが紹介された。

また、Worldwide LHC Computing Grid 状況と HL-LHC に向けたコンピューティングの検討状況が報告された。LHC スケジュールに関する 2019 年 11 月 27 日の LHC と実験グループの合同会合については、前日の制限理事会で報告された内容が紹介された。
項目２５ 2021 年の理事会のタイムテーブル
理事長より、2021 年の理事会を 4 回から 3 回に減らす提案が用意されたが、前日の非公開理事会で賛成が得られなかったことから、これまで通り 4 回開催することが報告された。
項目２６ Confirmation of Access Status of Documents of the Session
特に問題はなかった。
項目２７ その他
特になかった。
文責：岡田