令和３年度⽊材需要の創出・輸出⼒強化対策のうち「地域内エコシステム」推進事業

⼭梨県丹波⼭村「地域内エコシステム」モデル構築事業のうち事業実施計画の精度向上⽀援
⽀援とりまとめ

令和 4 年 3 月（⼀社）⽇本森林技術協会（株）森のエネルギー研究所

山梨県丹波山村「地域内エコシステム」モデル構築事業
主な実施内容等 一覧表

整理番号

日付

第1章
１ － １
－ ２
－ ３
－ ４
第２章

実施区分等

―
―
―
―

資料
公表

資料名等

〇
〇
〇
－

事業の概要
事業の背景
事業の目的
スケジュール
実施体制
支援内容等とりまとめ－

キックオフミーティング打合せ資料－

打合せ記録簿－

打合せ記録簿－－

薪ボイラーの運転等について
重油ボイラーの運転等について調査対象施設：高齢者生活福祉センター
機器表（現況）
高齢者生活福祉センターへの導入システム提案書（参考）

-

1

１ -

2

令和 3 年
8月5日
〃

2

-

1

9 月 21 日

3
4

-

1
1

〃
〃

打合せ
（対面）
〃
打合せ
（対面）
ヒアリング
ヒアリング

5

-

1

9 月 28 日

現地調査

－

5

-

2

〃

〃

－

6

-

1

11 月 29 日

第2回
地域集合研修〇7-1

12 月 23 日

第 1 回協議会
（対面）

－

7

-

2

-

1

〃
勉強会（オンラ
イン）
成果報告会

－

8

〃
令和 4 年2 月 22 日
3 月１日

丹波山村第１回地域内エコシステム協議会資料（丹波山村の薪ボイラー運用状況について～来年度に向けた考察～）
協議会記録簿〇勉強会講演資料

〇

―
―

〇
〇

成果報告発表資料
総括
まとめ
今後の展開

1

9 - 1
第３章
３ － １
－ ２

地域集合研修発表資料

1. 事業概要
事業の背景
平成 24 年 7 月の再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度（FIT）の運⽤開始以降、⼤規模な⽊質バイオマス発電施設の増加に伴い、燃料材の利⽤が拡⼤しています。⼀⽅
で、燃料の輸入が増加するとともに、間伐材・林地残材を利⽤する場合でも、流通・製造コストがかさむなどの課題がみられるようになりました。
このため、森林資源をエネルギーとして地域内で持続的に活⽤するための担い⼿確保から発電・熱利⽤に⾄るまでの「地域内エコシステム」（地域の関係者連携のもと、熱利⽤
⼜は熱電併給により、森林資源を地域内で持続的に活⽤する仕組み）の構築に向けた取り組みを進める必要があります。

事業の目的「地域内エコシステム」モデル構築事業のうち実施計画の精度向上⽀援（以下、本事業という）は、林野庁補助事業「令和３年度⽊材需要の創出・輸出⼒強化対策のうち「地域内エコシステム」推進事業」のひとつとして実施されました。
本事業は、「地域内エコシステム」の全国的な普及に向けて、既に F/S 調査（実現可能性調査）が⾏われた地域を対象として公募により選定し、選定地域における同システムの導入を目的として、地域の合意形成を図るための地域協議会の運営⽀援を⾏いました。また、協議会における検討事項や合意形成に資する情報提供、既存データの更新等に関する調査を⾏いました。
本書は、⼭梨県丹波⼭村「地域内エコシステム」モデル構築事業の実施内容等をとりまとめたものです。

「地域内エコシステム」とは〜⽊質バイオマスエネルギーの導入を通じた、地域の⼈々が主体の地域活性化事業〜
集落や市町村レベルで⼩規模な⽊質バイオマスエネルギーの熱利⽤または熱電併給によって、森林資源を地域内で持続的に活⽤する仕組みです。これにより⼭村地域等の活性化を実現していきます。

「地域内エコシステム」の考え方•

集落が主たる対象（市町村レベル）•

地域の関係者から成る協議会が主体•

地域への還元利益を最⼤限確保•効率の⾼いエネルギー利⽤（熱利⽤または熱電併給）•

FIT（固定価格買取制度）事業は想定しない

図 1-1「地域内エコシステム」構築のイメージ

事業スケジュール
本事業における全体スケジュールは、下記のとおり、採択地域が決定後、地域の支援等をすすめ、翌年３月に成果報告会を開催し、本書をとりまとめました（表 1-1、図 1-2）。

表 1-1 事業の概要
公募期間
審査結果通知（採択地域決定）令和 3 年 5 月 24 日（月）から令和 3 年 6 月 18 日（金）令和 3 年 7 月上旬

第 1 回地域集合研修

令和 3 年 7 月 12 日（月）13：30～15：30（事業説明会）（Zoom による Web 開催）《テーマ１》
令和 3 年 11 月 29 日（月）9：30-12：30「地域における様々な連携による木質バイオマスエネルギー利用」
森林総合研究所 九州支所

森林資源管理研究 G主任研究員 横田 康裕氏《テーマ２》
令和 3 年 11 月 29 日（月）14：00-17：00「ESCO・民間協力による木質バイオマスエネルギー利用」
株式会社バイオマスアグリゲーション
第２回地域集合研修（専門家による講演・
地域の取組報告）代表取締役 久木 裕氏《テーマ３》
令和 3 年 12 月 2 日（木）14：00-17：00「木の駅や未利用材活用の取り組み」
一般財団法人 学びやの里
事務局長 江藤 理一郎氏
《テーマ４》
令和 3 年 12 月 3 日（金）14：00-17：00「計画的な木質バイオマスボイラー導入に向けて」
岩手大学 農学部 森林科学科
准教授 伊藤 幸男氏（全て Zoom による Web 開催）

成果報告会

令和４年 3 月 1 日（火）から 3 月 31 日（木）（25 地域の成果発表）（パワーポイント録画発表を Web 公開）

図 1-2

事業全体スケジュール

2. ⽀援内容等とりまとめ
本事業による⽀援内容等について、実施項目ごとに下記にとりまとめます。

整理番号

日付

実施区分等

資料
公表

第２章
6

-

資料名等
支援内容等とりまとめ

1

11 月 29 日

第2回
地域集合研修

〇地域集合研修発表資料

ྫ࿪̑೧ౕ ஏҮ಼ΦαεητϞϠυϩߑ஛ஏҮॄ߻‫ݜ‬र1ᾀώ‫؏ע‬ỉኰʼ ɻඬ‫ޛ‬஭ỆếẟềὉ‫ޛ‬షჄỉிᇢὉ஭μ˳ầᆃ༵‫ٶ‬ઊဍ૭‫׎‬ᇌπ‫ט‬Ὁ‫ٶ‬ઊ߷ỉเ්Ὁʴӝ ኖᵓᵑᵎʴ
Ὁ᭗ᱫ҄ ኖᵓᵎή
Ὁ᩿ᆢ ᵏᵎᵊᵎᵎᵎᶆᵿ
Ὁౕ௎ྙ ᵗᵕήὉʴ߻௎ྙ ᵐᵔήὉᣃஊ௎ᵕᵓή
Ὁᅶஊ௎ᵏᵓή
Ὁ஭ஊ௎ᵏᵎή
Ὁ௎ಅʙಅ˳ ᵑᅈ
ᵉᴾ࠼؏ౕ௎ኵӳ2ᾁώࣖѪỉѣೞẆᏑ୎
ὉᵦᵐᵖỆ஭փภඡ଀ᚨỆᕢἮỶἻὊử‫ݰ‬λẇḷ ᵴᵧᵣᵱᵱᵫᵟᵬᵬᅈᙌỉἮỶἻὊᵏᵕᵎᶉᵵᶣᵐؕửᆙ΁ẇὉ࠰᧓ỉᕢෞᝲ᣽Ịᵑᵎᵎ῍ᵓᵎᵎ!ᆉࡇẇḷ ẐஙỉᬜẺịởộẑửᚨፗẲẆဇ஬ӓᨼẦỤᕢဃငộỂẆɟᡲỉ්ủửܱោẴỦ˳СỊỂẨềẟỦẇ
ὉẮủỤỊμề஭ỉʙಅểẲềᢃփẰủềấụẆ࣏ᙲễᢿЎửඥʴỆ‫ۀ‬ᚠẇὉᆙ΁ẦỤᵑ࠰ầኺᢅẲẆᚐൿẴỔẨᛢ᫆ờᙸảềẨẺểẮỨỂẝỦẇḷ ʙಅᝲầᐔ‫ٻ‬ỆễẾềẟỦẆ̲ጣᝲỉ᝟ਃầ‫ٻ‬ẨẟẆјྙႎễᢃဇầỂẨềẟễẟẆሁẇ߷ɶ῍߷ɦỆếẟềોծầஓộủỦẇὉ࢘Иỉᛢ᫆ỂẝẾẺ஭ϋỂỉங஬ᐯዅờᢋ঺ẲẆᕢлụೞሁỉೞ஬ỊΪܱẇḷ ʻࢸỆӼẬềਘ‫ٻ‬ỂẨỦᏡщầҗЎỆẝỦẇὉภඡỉᕢἮỶἻὊẻẬỂỊᕢỉᙌᡯʙಅỉ঺ᇌầ੔ም᩿ỂᩊẲẟẇḷ ૼᙹႎễӕụኵỚởКỉᩔᙲέử᧏ਏẇộẺẆྵ‫נ‬ỉᢃဇཞඞỉᙸႺẲầ
3࣏ᙲỂẝỦểᎋảẆࣖѪẲẺẇᾂώྵ‫נ‬ỉἇἩἻỶἓỹὊὅɻඬ‫ޛ‬஭ ਰᐻᛢʙಅႆදᕢ∂⇊∏∞ᚾᢃ᠃ʙಅႆද

Ⅸ߷ɥⅩҾஙဃင
҅ᣃသౕ௎ኵӳ≋‧•⊡‣••!≌≋ఇ≌‫ٶ‬ઊᠾ௎≋‧•⊡‣••!≌⇑‫܇‬ᜐӳӷ˟ᅈ≋․••!≌Ⅸ߷ɶⅩ‫∝ئם‬ᕢᙌᡯ≋ங↝ᬜ≌

Ⅸ߷ɦⅩ↝↰ↂⅳื
ᕢ∂⇊∏∞••!⇁̓ዅ≋ᕢ≌…••!⇁̓ዅ≋Ҿங≌⇑‫܇‬ᜐӳӷ˟ᅈ≋ᕢᙌᡯ∝ᢃ੿≌⇑‫܇‬ᜐ∝⁃⁁‾∝஭≋ᕢⅾ↨ሁᢃဇ≌∂⇊∏∞ᢃဇјྙ҄↚Ӽↀ↎ᚾᢃ᠃஖᧓
‣․உ↚ңᜭ˟⇁᧏͵ↆᚾᢃ᠃↝ኽௐ⇁౨᚛ᢃဇ↝јྙોծ⅚ʙಅᝲ↝‫ן‬጑⅚‫⇁҄ܭܤ‬ᎋॾↆ⅚
ˋԧ≗࠰ࡇ↚Ӽↀ↎੩కక୿⇁˺঺ↆ↭ↈ⅛

ᅈ˟ᅦᅍңᜭ˟≋᭗ᱫᎍᅦᅍ⇡∙⇥∞≌
ૼᙹ‫ݰ‬λᛦ௹ɶ⁄≗࠰ࡇ↚Ӽↀ↕ ༏ᝤ٥⇝⇟⇬∆↝౨᚛‫ݱ‬ᓌ஭ ⁄‥࠰ࡇ≋Ϥ≌ᕢ∂⇊∏∞‫ݰ‬λʖ‫ܭ‬ᕢỉဃငểሥྸṞ ᵏᶋỆྚЏụίἂἻἕἩἽὸṡ ʑ༞ίἧỻὊἁἼἧἚὸἅἰ἖ ᵮᵡᵓᵓᵫᵰᵋᵓ
ኖᵏᵑᵎᵎɢό᣻᣽ᵓᵌᵖᶒ
ἢἃἕἚܾ᣽ᵎᵌᵏᵔᵑὈஉˌɥԃ൦ྙᵐᵓᵃˌɦμềἧỻὊἁἼἧ
ἚỂᆆѣỂẨỦ

Ḥᵐᵌᵖᶋ஬Ể‫ئם‬ბṟ ᕢлụίᕢлụೞὉ৖˺ಅὸṢ ᕢἮỶἻὊồᣐᢋίᵐᶒἚἻἕἁẆἧỻὊἁἼἧἚὸ

ἉὅἂỸᙌ
ኖᵒᵎɢό

Ṡ ἻἕἁỆᆢ᠍ί৖˺ಅὉἧỻὊἁἼἧἚὸ
ཎදԼẆᵑɢόᵍ̾
ᵏᵐᵎ̾̅ဇɶ
ᵏᵌᵓ!ᆢ᠍

இࢸỉ৲λỊ
৖˺ಅểễỦ

ἂἻἕἩἽ ᵏӨἧỻὊἁἼἧἚ ᵏӨἭỶὊἽἿὊἒ ᵏӨᕢлụೞ ᵐӨᵐᶒἚἻἕἁ ᵏӨἓỹὊὅἏὊ ᵒӨᕢἻἕἁ ᵏᵐᵎ̾5ᾃώʻ࠰ࡇ᣻ᙻẴỦᛢ᫆ểӕụኵỚṞ০ফ২भ৯ఏ‫؞‬०‫ش‬ঝ‫ँق‬ॊसऌ௅ृ૾ଙ‫ك‬• ใோઈ৷३५ॸ঒॑ৄઉखध஍૨੝ఒ॑ষः‫ؚ‬ਟফ২भৗ৬਑॑ଡണ
• ৗञऩ೽ਏ੔‫ૣق‬ක७থॱ‫كش‬भহ৐৹ਪ॑ষः‫ؚ‬଑ো૭౯॑ਖ਼૵
• ঢ়બ঻৑दੈ৮ভ॑৫ಈख‫ؚ‬ৗञऩউছথभ়ਔ॑஄ਛघॊ

ਠ

૾

ୖ

਻

• ቤ঎ॖছ‫ش‬଑োৎभ৯૛ৄৢॉपमःऊङ‫ؚ‬੗ऎभୖ਻ऋলथऌञ
• ੝ఒघॊऌढऊऐऋ૮ऎ‫ؚ‬৐ফ౷๷दৰ઱खथःॊ૾ଙ
• হ঵ાऋกপपऩढथउॉ‫ؚ‬৮ভृ੨ড়भ৶ੰऋ੭ैोथःऩः
• ౻৷॑ஹॊऒधुઅइॊ૑ਏऋँॉ‫౐ؚ‬ऩॊ஍૨৲धमःऊऩः• ৰ઱‫ܒ‬ীෲ‫ܒ‬ਫ਼઒‫ܒ‬੝ఒधःअ৿ऌऋदऌथःऩः
• ஍૨भଐःቤেਓृቤऎसभ৚௦ऋ੭ैोथःऩः
ᾃώʻ࠰ࡇ᣻ᙻẴỦᛢ᫆ểӕụኵỚṟୖ਻षभ॔উট‫্ॳش‬১• ੈ৮ভभ৫ಈ‫ق‬ার‫ك‬• ௧୅ੇभୣാ‫ق‬਽ସংॖड़ঐ५ਹ৷भ੔ਤহ୻‫ك‬• ใோ३५ॸ঒भॹ‫ॱش‬ઽૐउेलীෲ

఻৬ੁ‫ق‬঱੶‫ؚ॔‬উট‫্ॳش‬১भ఻৬ੁ‫ك‬• ॹ‫ॱش‬ઽૐउेलীෲ੥ટ॑੦प‫ؚ‬হਜଂડद੝ఒ੧॑੿ਛ
• ੈ৮ভद়ਔ஄ਛ‫ؚ‬০৏भੑ઺॑ુથ
• ਟফ২भ੒઴੧धखथੑ঱

ঞঅগ‫قش‬ৰ઱खञ੥ટRUਠ૾‫ك‬• াႃप఻৬৓ऩ਄ॉੌा॑५ॱ‫ॺش‬• ॹ‫ॱش‬ઽૐधীෲ‫ؚ‬ৗૠ଑ো৹ਪदু঳౬भ૾ଙ
• াभੈ৮ভप਱ऐथ‫ؚ‬াଜऽदप੝ఒ੧॑੿ਛदऌॊऊनअऊ


整理番号
第２章
8

-

1

日付

実施区分等

令和 4 年2 月 22 ⽇

勉強会（オンラ
イン）

資料
公表

資料名等
⽀援内容等とりまとめ〇

勉強会講演資料ૈඏҔᲦ߳᷋ᷰ⇌᳕ঁʠમ᷋ᷖᷚᷜᷩḃ᳖ḅᷪḎ‫׃‬঍‫ڸ‬Ҵ⇌ ⇌ॢ૲‫ٵ‬ऐ᳕ঁʠમ᷋ᷖᷚᷜᷩḃ᳖ఝқͥ⇌⇌ॢ૲‫ٵ‬ऐᶛᵺᶁᶻ೚ۡᷳ᷇᷍ḁᷜ᷋ᷰḎ᷑᲼ൖയᶞ‫׃ت‬঍⇌᳁ঁʠᶞ߳ඏ‫ڳ‬գ᷂κᵻᶉࢀࠄ‫ڸ‬ඟ᷂Ϊᶦ᳁⇌⇌‫⇌़ہې‬⇌

ૈ‫ۀ‬Ყ⇞⇜⇞⇞ ૙ ⇞ Ը ⇞⇝ ૈ᳉Ը᳊⇌ ⇝⇟Ყ⇟⇜᳁⇝⇢Ყ⇜⇜᳉⇞ ‫ۀ‬І ⇟⇜ ௰᳊⇌ͥ߈Ყॢ૲‫ٵ‬ऐ⇌ ঘ̑֠ಱЋᴵ;᳉ͥ߈ᵺᶸᶣ ∃∑∎ ͽ‫ة‬᳊⇌‫ͥڌ‬Ყॢ૲‫ٵ‬ऐೲ߈⇌ ঁʠඏࡇ᷅ᷬᷳ᷇ᷙ᲼⇌ ‫ؘ‬੯⇌ ‫ݗ‬ʤ‫⇌ڣ‬⇌ᴴᲥͽ⇌ ͥ⇌ ⇌ ⇌ ⇌ ⇌ ⇌ ॢ૲‫ٵ‬ऐೲ߈⇌ ঘ̑֠ಱЋᴵ;⇌
ᴵᲥ‫ڗל‬ᶞޮͤ⇌⇌ᴶᲥ‫˿ל‬Ღష‫⇌׶‬⇌⇝⇟Ყ⇟⇜⇙⇌ ᳉⇡ ௰᳊⇌⇌⇌᳓Рৄ‫˿ל‬ᴴ᳔⇌ ⇌᳕‫ފ‬к೏߿᷿᷇Ḍ᲼ᶛᶸᶻೌਘൖയᶛ֦ᶁᶖ᳖⇌φ‫ͥې‬۲߳ᶞঙІᶏᶑ⇌ ⇌⇝⇟Ყ⇟⇡⇙⇝⇠Ყ⇞⇜᳉⇠⇡ ௰᳊⇌हண‫܈‬ਉೲ⇌ ߳⇌ ऻ՚‫⇌ڣ‬⇌᳉ۡэ̔੨᳊⇌⇝⇠Ყ⇞⇜⇙⇝⇠Ყ⇟⇜᳉⇝⇜ ௰᳊⇌᳓Рৄ‫˿ל‬ᴵ᳔⇌ ⇌᳕ࢍІ౮ූᶞঁʠ‫ڳ‬գᶞ̵ॿ̱ᶘ᷐ḆḖ᷺߈੧ᶞ߈ᶕᵿᶺ᷂⇌⇝⇠Ყ⇟⇜⇙⇝⇡Ყ⇝⇡᳉⇠⇡ ௰᳊⇌‫۔‬ᶛᶇᶏ‫ݙ‬ϴԉঁʠತെࣲ࣑‫ڸ‬Ҵ᳖⇌ഋժͥ۲ᵽᶏᶲᶓᵿ⇌ ⇌ ⇌ ⇌ ⇌ ⇌ ⇌ ⇌ ⇌ ⇌ ⇌ঁʠ‫ڳ‬գκയ‫ڸ‬Ҵ௚⇌ ௚৉⇌ ௥੖⇌ ‫ݝ‬ః‫⇌ڣ‬⇌⇝⇡Ყ⇝⇡⇙⇝⇡Ყ⇟⇜᳉⇝⇡ ௰᳊⇌᳉ۡэ̔੨᳊⇌᳓‫ࢾ܈‬ష‫׶‬᳔⇌ ⇌᳕ऐમᶞ߳ඏ‫ڳ‬գൖയߑң᳖⇌ॢ૲‫ٵ‬ऐೲ߈⇌ ⇌ ⇌ ⇌ ⇌ ⇌ ⇌ ⇌ ⇌ ⇌ ⇌ঁʠඏࡇ᷅ᷬᷳ᷇ᷙ᲼⇌ ‫ؘ‬੯⇌ ‫ݗ‬ʤ‫⇌ڣ‬ʍՓ֚ϩ⇌ ⇌
ᴷᲥఈ⇌ ͥ⇌⇌⇝⇡Ყ⇟⇜⇙⇝⇡Ყ⇠⇡᳉⇝⇡ ௰᳊⇌⇝⇡Ყ⇠⇡⇙⇝⇢Ყ⇜⇜᳉⇝⇡ ௰᳊⇌⇌⇝⇢Ყ⇜⇜⇌⇌≪

َ৉ୠ৔ग़॥३५ॸ঒ُঔॹঝଡണহ঵ ືణ৛੨ੈ৮ভ໥ਘভҩਾઔভॢ૲‫ٵ‬ऐ␃⏢⏩␣೚ۡ⑛␯␵⑩⑄␳⑘⑶␹⌤ൖയ␆‫׃ت‬঍‫ع‬৉ୠभ஌௔ৱ౺॑ણऊघ੔ਤহ୻॑৾व‫ع‬ফা ঩‫ق‬া‫ك‬‫ع‬ືణ৛੨রఙਁড়ை‫ڮ‬మ‫ق‬ভৃउेल:HE৫ಈ‫ك‬ண੢‫ື؟‬ణ৛੨૽ৃ ଯઢᇢ঳‫ك਀৻ق‬‫ق‬ઉৢ‫ك‬൥౰৔ઍ‫َٹ‬৵ૠெቤ঎ॖছ‫ش‬पेॊએ৓ਹ৷प਱ऐथُ‫ق‬ෘู‫ك‬ઙૄভ঺஌भൎ৑ञठ ৻਀਄ഁ૽ ஌ পႀ ੽‫َ ٹ‬ฒ৑ਨሄभ৉ୠৱ౺भ੼க৲धय़কথউৃಉभ
ৃतऎॉ॑ກपखञ࿯୭஑৉ୠ౞ਟ୳൸হ঵ُ‫ق‬ෘู‫ك‬થ଒ভ঺ऌञुढऎ

৉ୠৱ౺ણ৷হ঵৖ ৖শ ૣധ ࿖਴ ੽‫َ ٹ‬੨৔भ஌௔ৱ౺ਹ৷૾யُ
ືణ৛੨૽ৃ ৉ୠ௔৆॔ॻংॖ२‫ش‬ଯઢ ᇢ঳ ੽ল๕‫؟‬ऌञुढऎ+3ऩनືణ৛੨ भीऒःจ ቤ঎ॖছ‫ش‬઱ਝ小規模薪ボイラーによる面的利用に向けて

令和4年2月21日
株式会社 森の仲間たち
1

今、地域で起きていること2

息子や孫がこの地域でやりがいのある仕事をして、幸せに誇りを持って住み続けられる地域の再生へ！

3

クイズ

【問題】
人口１４００人の村（愛知県豊根村）で年間に消費されているエネルギーを金額にするといくらになるでしょうか。
【選択肢】①５０００万円
②１億円
③５億円
④１０億円
4

私たちの薪へのこだわり○大きな機械は不要で低投資・低リスクです。
○誰でも参加でき、地域に雇用が生まれます。
○地域と森にお金を還せます。

5

地域の⾃治と⾃⽴

薪ボイラー導入でできること

山側でできること－燃料代の節約－山の手入れ－施設や商品への付加価値付け－C材買取による林業の下⽀え－熱供給ビジネス－雇用づくり－製材工場の⽀援【利用おすすめ施設】

薪づくりでできること

宿泊施設、温泉、福祉施設、商業施設、

－雇用創出
－生きがい

キャンプ場、ビニールハウス、養豚場、製材所、個⼈宅など地域でできること－若者のローカルビジネス－障がい者、就労トレーニング－地域全体で循環するお⾦の増⼤（地域通貨も導入すれば何倍にも）－薪の流通による関係者のコミュニティづくり－環境教育効果－燃料供給による川上地域と川下地域の関係強化－CO2の削減

導入実績
№

年度

1

2014

2

施設名

所在地

熱利⽤

根羽村高齢者福祉施設
ねばねの⾥なごみ⻑野県根羽村

給湯・暖房・
湯張り・保温170 kW2014

明宝温泉

岐阜県郡上市

給湯・湯張り・保温

170 kW

32014

芸北オークガーデン

広島県北広島町

給湯・湯張り・保温

170 kW

42014

智頭温水プール

鳥取県智頭町

給湯・暖房・保温170 kW×2台

52014

あわくら温泉岡⼭県⻄粟倉村

給湯・湯張り・保温

170 kW×2台

6

2014

井上工務店
温水木材乾燥機

岐阜県高⼭市低温木材乾燥機・
暖房

50 kW

7

2015

丹波⼭温泉

⼭梨県丹波⼭村

給湯・湯張り・保温

170 kW×2台

8

2015

木魂館

熊本県小国町

給湯・湯張り・保温

170 kW

9

2015

日之影温泉駅

宮崎県日之影町

給湯・湯張り・保温

170 kW

10

2015

花園ふるさとセンター

和歌⼭県かつらぎ町

給湯・湯張り・保温

170 kW

112015

明宝デイサービスセンター

岐阜県郡上市

給湯・湯張り・保温

100 kW

12

2015

⼭の家

岐阜県御嵩町

給湯・暖房

20 kW

13

2015

S邸

⼭梨県小菅村

給湯・暖房

20 kW

湯星館

⻩⾦泉

のめこい湯

ショールーム

規模

導入実績
№

年度

施設名

所在地

熱利⽤

14

2015

優輝福祉会

広島県庄原市

給湯・湯張り100 kW

15

2015

やまびこ交流館

⻑野県泰阜村

給湯・湯張り100 kW

16

2015

スウィートグラス

群⾺県⻑野原町

給湯・湯張り・暖房

100 kW

17

2015

新穂高温泉しゃくなげの湯⻑野県安曇野市

給湯・湯張り・暖房

170 kW

18

2016

常陽発酵農法牧場株式会社

茨城県牛久市暖房

170 kW192016

矢島健康福祉センター
寿康苑

秋田県
由利本荘市

浴槽保温

40 kW

20

2016

新川荘

富⼭県⿊部市

暖房

60 kW

21

2016

森の仲間たち研究施設

岐阜県
大垣市上石津町なし

170 kW22

2016

認定こども園

めごたま

⼭形県⾦⼭町

暖房

75 kW

23

2016

御嶽明神温泉やまゆり荘

⻑野県木曽町

給湯・湯張り・暖房

170 kW

24

2016

あわくら荘

岡⼭県⻄粟倉村

給湯・湯張り170 kW+100 kW

25

2016

森の仲間たち岐阜支店

岐阜県
大垣市上石津町暖房

23kW

ともいきの⾥

規模

導入実績
№

年度

施設名

所在地

熱利⽤

規模

26

2017

キャニオンズロッジ

群⾺県みなかみ町

給湯・暖房

170 kW

27

2017

ようび工房

岡⼭県⻄粟倉村

給湯・暖房

75 kW

28

2017

ヴェクトル
一級建築士事務所

⻑野県伊那市

給湯・暖房

50 kW

29

2017

根羽村役場

⻑野県根羽村暖房

170 kW

30

2017

諏訪湖の森四季亭

⻑野県諏訪市

給湯・湯張り・保温

75 kW

31

2017

国⺠宿舎五箇⼭荘

富⼭県南砺市

給湯・湯張り・保温

170 kW32

2017

健康パークあざい

滋賀県⻑浜市

湯張り・保温170 kW

33

2018

MORIノGUEST HOUSE

奈良県天理市

給湯・湯張り・保温

75 kW

34

2018

くろば温泉

富⼭県南砺市

給湯・湯張り・保温

170 kW35

2018

丹後海と星の⾒える丘公園

京都府宮津市給湯

49 kW＋75 kW

36

2018

上石津地域事務所（森の仲間たち研究施設）

岐阜県
大垣市上石津町

暖房

170 kW

37

2018

気高道の駅

鳥取県鳥取市

給湯・湯張り・保温

49 kW＋75 kW

38

2018

三島町生活工芸館

福島県三島町

冷暖房

75kW

施設名

所在地

導入実績
№

年度

熱利⽤

規模

39

2019

⻄条温泉とくら⻑野県筑北村

給湯・湯張り・保温

170 kW

40

2019

望岳荘

⻑野県中川村

給湯・湯張り・保温

170 kW41

2019

阿智振興公社農業ハウス

⻑野県阿智村

暖房

75 kW

42

2019

石川農園いちごハウス

岐阜県恵那市

暖房

75 kW

43

2019

S邸

岐阜県上石津町

給湯・暖房

50 kW

44

2019

IL BOSCO

⻑野県⽩⾺村

給湯・暖房

45kW

45

2019

O邸

岐阜県上石津町

給湯・湯張り・暖房

20kW

45

2020

オーベルジュ・玄珠

岐阜県高⼭市

給湯

45kW

46

2020

曹源寺

岡⼭県岡⼭市

給湯

49kW

47

2020

TKIVIVA

群⾺県北軽井沢

給湯・暖房

115kW

48

2020

北軽井沢乾燥機

群⾺県北軽井沢

給湯・暖房

45kW

49

2020

⼭の宿ひおき

岐阜県関市

給湯・暖房

17kW

50

2020

どぶろく工場

⻑野県佐久市

暖房

17kW

51

2020

I邸

愛知県稲沢市

給湯・暖房

8kW

52

2020

健康福祉センター

神奈川県松田町

給湯・湯張り・保温

100kW

導入実績
№

年度

施設名

53

2020

ほくほくハウス

⼭梨県北杜市

給湯

8kW

54

2020

きたもっく事務所

群⾺県北軽井沢

給湯・暖房

8kW

55

2020

あらべえ

岐阜県飛騨市

給湯

8kW

56

2021

⼭口屋

⻑野県⻑野市

給湯

23kW

57

2021

高⼭イチゴ農家

岐阜県高⼭市

暖房

40kW

58

2021

とち房

埼玉県秩父市

給湯

8kW

59

2021

H邸

⻑野県⽩⾺村

給湯・暖房

17kW

60

2021

小菅の湯

⼭梨県小菅村

給湯・湯張り・保温

170kW×2台

61

2021

E邸

徳島県那賀町

給湯・暖房

8kW

62

2021

那岐小学校改修工事

鳥取県智頭町

給湯・湯張り・保温

8kW×2台

63

2021

O邸

東京都⻘梅市

給湯・暖房

8kW

64

2021

Iエネルギー熱供給設備

愛知県犬⼭市

給湯

40kW

65

2021

某宿泊施設

⻑野県⽩⾺村

給湯・暖房

60kW

66

2021

某温泉施設

⻑野県高⼭村

給湯

40kW

キャンプ場

所在地

熱利⽤

できること！
地域内で面的に薪利用が拡大していく事例が少ない
一極集中型から分散型エコシステムへの展開が必要

規模

事例

上石津手づくり温泉

薪ボイラー
DICで！

事例

明宝温泉湯星館

岐阜県郡上市明宝地域

事例IL BOSCO

地域内の複数施設へ
薪ボイラーを導入するポイント○経済性よりもミッションや政策目標の実現を目指して事業を行うこと○十分に余裕のある薪の供給計画が立てられること〇端材の利用の等副産物の供給も考えること〇複数の仕入れ先から材or薪を入手すること○配送はルート配送をすること〇配送に必要な機材（ラックや車両）を共用できること○民間へは薪だけなく、原木でも供給すること○誰でもくべやすい薪ボイラーを選ぶこと〇定期メンテナンス日をまとめること
33

ご参考としていただければ幸いです。

ฒ৑৛ሄभৱ౺॑ણ৷खञ
৉ୠஷ௪भऊञठ

1൥ప ງஂથ଒ভ঺ऌञुढऎ
৉ୠৱ౺ણ৷হ঵৖
ૣധ࿖਴ 41ୃ৖শණ஝਩ྪ൲໡শ৙ਉ঴૔ક ฒ৑ৈਉभ৫ิ3਼ධ୫঵ੀ‫؞‬IT঵ੀ‫॔؞‬क़ॺॻ॔ইॕ‫ش‬ঝॻभॺ‫ॱش‬ঝ॥‫ॹش‬ॕॿ‫৽॑ॺش‬थ‫َؚ‬মସ৓ऩ௹ऊऔध
मऩपऊ‫ُ॑ء‬ർ੷खَঽী୸भুद౞ਟ॑ᇘा਄ॊُহप௹ऊऔ॑ৄলख‫ؚ‬௼੎ऩ৉ୠৱ౺दँ
ॊَ৛ُधभَ௹ऊऩঢ়બଡണُ॑ॸ‫ش‬ঐपহ঵ଡണ॑௓ਤ‫؞‬উটॹগ‫ش‬५যઠ੖૘঺ভ‫؞‬ૌႧ৲঺ভप਱ऐ‫ؚ‬ଽऎथৗखः৉্भථैख‫؞‬েऌ্॑ৰਠघॊसऎ‫ؚ‬঩‫ر‬࿛౨
2
Copyright © Kitaoc Ltd.

َஎ୸भઅइॊ৉ୠঐॿ४ওথॺାཽਡُ ੃৘঳ாૐরभலੌाऊै৉্ীങ஑भ঺ভ३५ॸ঒षभૡఌ ংॵॡय़ক५ॸॕথॢઓઅ
‫ڀ‬౞ਟಂ਱द੦ম৓पमএ४ॸॕঈ३থय़থॢ ৉ୠधਗ৖भ࿯୭३५ॸ঒भଡണ ৉ୠঽேधभ௹ऊऩঢ়બଡണ ௹ऊऔषभঽਖঽ௦

3ਨೄ੩૕भਞ౜௯ଅ
৉৶ණ஝਩শ৙ਉ঴भਧવ৖पਜ਼઼ख‫ؚ‬ฒ৑৛भਨূपઁऋॊ౽౔নਉ
भ঳઺पँॊ‫َ؛‬ਨೄ੩૕ُधःअ৉੡मশ৙ਉ঴भ෇೧॑௭इ‫ؚ‬ዡ༻੨ડ॑அिऊऩॉઁः෇೧दઞ৷औोथःॊ‫؛‬ઁ୴౴भଠே௔धढ़ছঐॶभযੵ௔भએ஋ऋ়ॎचथ৺71٫॑ಚीॊ‫ؚ‬௔৙એ஋ಚથ૨भৈःর৛৑৉ୠ‫؛‬ਞ౜ఏৈP Pपਜ਼઼ख‫ؚ‬ಒमഐჳ‫෈ؚ‬म႓໬द຋໬ఝဒ
ဋਞ౜पരघॊ‫෈؛‬मਈ଩ਞആऋঐॖॼ५٦ਰৣपऩॊऒधु༉
खऎऩःऋ‫ؚ‬঩মਲડਞ౜दऩःभद஋඗୤मૻຎ৓૘ऩः‫؛‬વડभೄ੩૕঴৔೮ೄ੩૕ఢఈपँॊेअऩஆ્भဒਞु૘ऩः‫؛‬஗ਓॺक़ঔট॥३ृॺঐॺ‫ؚ‬य़কঋॶऩनभৈਉ৙ཅधዽ஗ऋ્ਓ‫؛‬௴୾ೂဂ৉धखथஐऊै௘पऊऐथ੗ऎभ௴୾௢धશ࿧௢ऋ௰ोॊ‫੺؛‬ফदमழॵৃॲ঒ఢఈु৉ୠ॑ँऑथాॉ঱ऋॉ॑ाचॊ‫؛‬

4

5

৉ୠৱ౺
ણ৷
হ঵

ॹ२
ॖথ

ইॕ‫ش‬ঝ
ॻহ঵

6



य़কথউৃَਨೄ੩૕५क़ॕ‫ॢॺش‬ছ५ُ॑ड़‫ش‬উথቤ५ॺ‫ش‬ঈহ঵َँऔऽ५ॺ‫ش‬ঈُ॑৫઩

य़কথউৃभ৸೛ຠ઱ਝपቤ५ॺ‫ش‬ঈ॑ਝ઼ख‫ৢؚ‬ফ੾঵ऋ૭ચपऩॊ

َँऔऽभቤُ॑৅ଌख‫ؚ‬ৈ஍૨‫؞‬ৈષସऩቤभଲୗ୿ਲ਼॑৫઩

॔‫ش‬঎জढ़ঝॳক‫ش‬प੦तऎ‫ؚ‬৉ୠभ৛௔ᅇ఼पାু

५क़ॕ‫ॢॺش‬ছ५ऋَ঩৽উছ५ডথُपेॊِੇఔद෈य़কথউّছথ
य़থॢद
ূ঩ম1Rप৭योॊ

ฉ೬৛௔ृ࿊੿ଣಣ৉दുቴ॑৫઩KDपउेव৉ୠभ৛௔॑਄੭ख‫ؚ‬ঽᅇ௔঵पାু

঑‫ॸش‬ॕথॢ೛ຠ઱ਝَ7$.,9,9$ُ॑ड़‫ش‬উথઁ୴౴৵ྫྷ਽॑ણ৷खञৈષସੇ఻ଲୗपउःथఄ⍳ਓ঵ध॔ছॖ॔থ५
ණ஝਩6ઃਓ঵৲ॳকঞথ४੍ରহ঵1ਜ਼৉ୠ౞ਟᏋਬ੫঵ੳ৒
஗௔਷ਓ੄َॹॕ५ढ़ং‫ش‬஗৛ී੨भฤُঢ়ূঈটॵॡરೢহ୻৭৒
஗௔਷ਓ੄َ‫ڲ‬ઃਓ঵৲॔ড‫ُॻش‬୫મਓ঵ଂশೖਭೖ

ਁஇଃ੮১য঩মॹ२ॖথஷ௪ভ਌ಈ

ॢॵॻॹ२ॖথೖ

সೖਭೖ
7

ઃ

ઃ

৉ୠৱ౺भ੼க৲
৉ୠभ৛धभउહऌ়ः ≽௔঵য়਽ऊै઩ऽॊ૦ണॹ२ॖথ ≽਽౫‫؞‬૦ണ໬ഐ৉दभౌभপજऔ ≽ँऔऽ५ॺ‫ش‬ঈ࿯୭஑भ৉ୠग़ॿঝॠ‫ँ≽ش‬औऽभቤ৛॑௡ॎअਯ૘ऩःু஺≽ുቴ

8

NP৉ୠ৔द‫ؚ‬েਓऊै଎ાऽ
द॑঳ฮखथষअঽஔ৽ੋ
෠

9

10

⒛

ফ৑

240haभঽ঺ਚથ৛௔‫੸ق‬২঱Ⴞਧડ‫ك‬दभᅇ఼‫ؚ‬৛௔ଵ৶‫؛‬৉ୠभଋ౫‫ؚ‬਽ସਓ঵ఀಣ੟भ৚ઽ‫؛‬਽౫भढ़५ॣ‫ॻش‬ਹ৷ቤ‫ق‬਽ସग़ॿঝॠ‫كش‬

૦౫

ੇ఻

11

ਨೄ੩૕भઁ୴౴౫॑
ఄᏤभွऋੇ఻पਸੵ
ऌञुढऎ¼ఄᏤਓ঵ਨೄ੩૕भ৵ྫྷઁ୴౴॑ણ৷खञੇ఻॑ଲୗ
বਓઁ୴౴౫भৈહਸ੼க৲
ిજऩᅇ఼पेॊ௏৸ऩ৛௔୘ਛ
৉੪भਓ঵ஷ௪
12

13

ফ৑఼᎜୤

W

৛௔ฉ೬৉‫ؚ‬࿊੿ଣಣ৉॑ણ
৷ख‫ؚ‬ෛႇஔ㣒॑खऩःঽே
ുቴ‫؛‬ቴ᎜॑ঁঈपखञ৉ୠ৴௚

ቴ᎜఼᎜खञ৉ୠ‫ؚ‬ఛතदૹષ৲

ቴ᎜¼৉ਓ஗੿੟
ਸੵષ

14࿊੿ଣಣऔोञ෭௔॑‫ؚ‬঑ॶংॳभ፳ৃधखथତ૟ଵ৶
঑ॶংॳभএজॿ‫ش‬३ঙথણ৿पेढथ
૮஗ఇभ෭धቴ᎜ऋ఼ोॊ

࿊੿ଣಣऔोञ኷੡

෭धቴ᎜भਸੵષ॑੿ॉ৉ୠभঈছথॻ৅ਦपणऩऑॊ

भ෭௔॑ગে
ുቴ¼࿊੿ଣಣ৉

15ઃ੼க॑ણऊघৃतऎॉ
ฑໞऩ௴୾೛ຠহ঵ ≽य़কথউৃ ५क़ॕ‫ॢॺش‬ছ५Ꮦౌभ঺ভ৓஍৷ध૭ચਙ≽ॱय़অং

16

য

ফ৑೛ຠ঻
෈य़কথউ ূ঩মਜ਼৉ୠৱ౺॑ણऊखञ೛ຠ઱ਝभ૦ണ‫ؚ‬१‫ش‬অ५भ઀୹

17ൽ৙प਽॑೘इॊधऒौऊैमगऽढञय़কথউৃ৫ิ

18

૦੟

ர ༠१ॖॺ ય઺
ઽઍযਯ য

19

20

21

ౌभ੅ण൤቞ਙध০৏भ৘ৃன஦

Ꮦౌपૐअ೛ຠ஑঑‫ॸش‬ॕথॢ઱ਝ22Ꮦౌ॑ஂखथ‫ؚ‬মସ৓ऩ॥঑গॽॣ‫ش‬३ঙথ॑യख‫ؚ‬થਃ৓ऩ॔উট‫ृॳش‬ॡজग़ॖॸॕঈऩઓઅ॑૭ચपघॊ

23਽॑୘थ৛॑୘ि
‫ق‬ಞ౫েਓ‫ك‬᎜ቴधঽேभુோ
‫ق‬૬৑஗঵‫ك‬ঽேधभ௏৸ऩঢ়બଡണ
‫ق‬౴਽भজ५ॡঐॿ४ওথॺ‫ك‬য়਽ऊै઩ऽॊ‫؞‬ଲ౫૦ണ‫ق‬೛ຠ઱ਝभ૦ਝ‫ك‬ቤౌभ઀੧‫ق‬ঽஔঽଌग़ॿ
ঝॠ‫ك୹઀ش‬৉ୠभ৛धभ௹ऊऩ
ঢ়બभ઀੧‫ق‬य़কথউৃ‫ॱ؞‬य़অং‫ك‬6ઃਓ঵৸৬दঐॿॱॖ६घॊऒधदଓஃস
पൂோखऩः௔঵‫ق‬ঽᅇ஑௔঵‫॑ك‬ৰਠ24‫ڲ‬ઃਓ঵ध৉ୠஷ௪
௹ऊऩ৉ୠपऩॊपम ≽৉ୠ৔ଭਯ஍ટ
৉ୠ৽ੋ஍ટभਈপ৲ ≽ਓ঵ॡছ५ॱ‫ش‬25

ল๕‫؟‬ਣஉ਩র৛৑৉ୠଢ଼஢७থॱ‫ش‬৉ୠ৔ଭਯ஍ટधम
26

৉ୠषभ৽ੋ஍ટभਈপ৲

୫౫‫؞‬उଅਓ‫؞‬ग़ॿঝॠ‫؞ش‬য৩ऩन଎ાસ়भপऌः੟॑৉ਓ৲
ख‫ؚ‬ୠ৔৹୸૨॑঱ऑॊऒधद
৉ୠ৽ੋ஍ટभਈপ৲ऋ૭ચ‫؛‬َਓ঵ॡছ५ॱ‫ش‬भଡണُল๕‫؟‬঩মઐৢਁ঺ଢ଼஢‫شॸل‬ঐ‫୾௴؟ڭ‬भ৽ੋ஍ટଢ଼஢भ০‫ٓڭْ م‬৉ୠध௴୾௢‫ؚ‬जोझोभॽ‫ش‬६

27

उॎॉप
‫ڲ‬ઃਓ঵৲॑घघीथऌथਞतःञऒध
০৏भহ঵ଡ୳
ऌञुढऎহ঵৉ॶ॔‫ش‬भງஂ28৉ୠৱ౺ણ৷भ‫ڲ‬ઃ৲॑ਤीथऌथਞतःञऒध

‫ڲ‬ઃਓ঵৲मਚ੭भ਱঱॑৯৓पघॊभम਍ಔदँॊ
৶୳৓লઠध‫ؚ‬जभলઠप਱ऐञ੼க‫ૹق‬ષ‫॑ك‬ॖঀঋ‫ش‬३ঙথघॊऒध
౐঳ૹષदमலੌा৲ऋ୔खऎ‫ؚ‬ढ़५ॣ‫ॻش‬ਹ৷॑ਔ௙घॊऒधऋ૑ਏ
‫ق‬৉ୠਗ‫ك‬ਗోඃ੭ध৉ୠ৔৽ੋऋ৅னखऩःध‫ؚ‬৉ୠ॑঱ऑञਓ঵৲प
मऩैऩः‫ڲق‬ઃহ঵मदऌथु‫ڲؚ‬ઃਓ঵पमऩॉइऩः‫ك‬

keyword൓ਛশ঺ভ॑ਭऐૃीञ‫੅ؚ‬ਢ৓ऩ৉ୠ঺ভଡണ

29࿯୭भ୽॑व॒व॒৚खथःऌऽखॆअ
৉ୠ਽॑୘थ৛॑

ଅ৉ृ৉ୠ્ਓभણ৷‫؞‬౻৷

୘ि

ঢ়બ঻

য়਽ऊै઩
ऽॊ૦ണ
‫ق‬೛ຠ઱ਝ

‫ق‬ಞ౫েਓ‫ك‬ૼ୒ृੴ௙॑ણऊख়अੈ঵

भ૦ਝ‫ك‬

ቤౌभ઀੧

᎜ቴधঽே

‫ق‬ঽஔঽଌ

भુோ‫ق‬૬ग़ॿঝॠ‫ش‬৑஗঵‫ك‬

઀୹‫ك‬
৉ୠभ৛ध

ঽேधभ௏

भ௹ऊऩঢ়

৸ऩঢ়બ

બभৰ૎

‫ق‬౴਽भজ

‫ق‬य़কথউ

५ॡঐॿ४ৃ‫ॱ؞‬य़অ

ওথॺ‫ك‬

ং‫ك‬उ௢஘य़কথউৃष೛ຠ‫ૹ؞‬ષ॑භো

30

31

The future is in nature

32

自己紹介
・出身 神奈川県茅ケ崎市
・東京農業大学にて林学を専攻
・2014年～2017年 株式会社モンベル・2017年4月～ 丹波山村へ（地域おこし協力隊 林業担当）
・2020年4月～
株式会社TreeLumber 代表
・森林インストラクター
・丹波山村地域林政アドバイザー
・丹波山村の林業振興に取り組む
・森づくりを実践中
2丹波山村の森林と林業①概要

・都有林75％、私有林15％、村有林10％・村全体が多摩川の源流に位置・環境や水源として重要な森林・水源林としてハゲ山から造林した経緯

・豊富な広葉樹林で景観に優れる
・急峻な地形が広がる
・生活必需品として木材を利用
・丹波山村の林業→生活や水源のため
3

丹波山村の森林と林業②詳細情報

・1960年代頃まで村の主産業。特に炭焼きがさかんだった。奥山にある大径広葉樹を伐採。1970年代から段階的に衰退していく。
・現在では、村内で林業を営む事業体は無い。所有する山林を整備する自伐林家もいない。北都留森林組合が予算の都合がつけば実施する程度。
・東京都有林は、東京都水道局の予算で独自の整備を実施している。
・村内に林業事業体は存在するが、村外（東京都）における受注をメインにしている。その他は、企業の森や村の薪ボイ
ラー向け事業で間伐を実施。
1972年頃の丹波山村

4丹波山村の森林と林業③東京都有林・ハゲ山を東京都が買い取り、多摩川の水源林として造林した経緯
・現在では豊かな森
林が広がり、東京都が管理している・林業はごく一部に限られ、環境保全に徹する・現在でも、森林をどんどん買い取ってと有林にしている

森林資源利用の1つと言える？

5

丹波山村の木材利用
村営温泉の薪ボイラー利用
木材製品
マイタケやシイタケの原木
村営住宅・木製備品
企業の森
近隣の原木市場へ出荷

6薪の生産と管理① 1mに玉切り（グラップル）④ 乾燥（フォークリフト）

コマツ PC55MR-5
約1300万円
重量5.8t
バケット容量0.16

3ヶ月以上
含水率25%以下
全てフォークリフトで移動できる※2.8m材で土場着② 薪割り（薪割り機・手作業）⑤ 薪ボイラーへ配達（2tトラック、フォークリフト）

シングウ製
約40万円

③ ラックに積載（手作業・フォークリフト）
特注品、3万円/個120個使用中
1.5㎥積載平成28年より稼働
170kwボイラー2基
800㎥/年を消費

グラップル 1台
フォークリフト 1台
ホイールローダ 1台
薪割り機 2台
2tトラック 1台
チェーンソー 4台
薪ラック 120個
7

木材利用が少ない
1．製材所、木工所 ： 無し
2．原木市場 ： 片道1時間以上
3．販売先 ： 周辺に無い
木材は嵩張るため、長距離輸送には不向き
4．水源域としての森林利用 ： 森林保全が最優先
5．林業地ではない ： 奥地の大径広葉樹利用
戦後の拡大造林時に農地を林地へ転換

薪ボイラー導入・地域おこし協力隊で林業者を募集⇒ 村内の木材を使っていく体制、雰囲気になった
8

整理番号

日付

第２章
9 - 1

3 月１⽇

実施区分等

成果報告会

資料
公表
〇

資料名等
⽀援内容等とりまとめ
成果報告発表資料

令和３年度 地域内エコシステムモデル構築

成果報告

1

１．地域の紹介 丹波山村について・山梨県の東端
・村全体が秩父多摩甲斐国立公園
・多摩川の源流
・人口 約530人
・高齢化 約50％・面積 10,000ha
・森林率 97％
・人工林率 26％
・都有林75％・私有林15％
・村有林10％・林業事業体 3社+ 広域森林組合
2２．応募の動機、背景・H28に村営温泉施設に薪ボイラーを導入。
⇒ VIESSMANN社製のボイラー170kW×2基を稼働。
・年間の薪消費量は300～500㎥程度。
⇒ 「木の駅たばやま」を設置し、用材収集から薪生産まで、一連の流れを実践する体制はできている。
・これらは全て村の事業として運営されており、必要な部分を法人に委託。
・稼働から3年が経過し、解決すべき課題も見えてきたところである。
⇒ 事業費が膨大になっている、修繕費の負担が大きい、効率的な運用ができていない、等。川中～川下について改善が望まれる。
・当初の課題であった村内での木材自給も達成し、薪割り機等の機材は充実。
⇒ 今後に向けて拡大できる能力が十分にある。
・温泉の薪ボイラーだけでは薪の製造事業の成立が採算面で難しい。
⇒ 新規的な取り組みや別の需要先を開拓。また、現在の運用状況の見直しが3必要であると考え、応募した。

３．現在のサプライチェーン（協議会前）
丹波山村 振興課

事業発注

薪ボイラー試運転

事業発注【川上】原木生産
北都留森林組合（50～100㎥）（株）多摩農林（50～100㎥）
カ子謙合同会社（200㎥）【川中】土場・薪製造（木の駅）
400㎥を供給（原木）【川下】のめこい湯
薪ボイラー
600㎥を供給（薪）カ子謙合同会社（薪製造・運搬）

カ子謙・QOL・村（薪くべ等運用）

ボイラー運用効率化に向けた試運転期間
12月に協議会を開催し試運転の結果を検討

運用の効率改善、事業費の圧縮、安定化を考慮し、
令和４年度に向けた提案
案書を作成します。

社会福祉協議会（高齢者福祉センター）
新規導入調査中
R４年度に向けて 熱販売システムの検討
小菅村 R3年度（冬）薪ボイラー導入予定
4３．現在のサプライチェーン（協議会後）
丹波山村 振興課

事業発注【森林環境譲与税】

事業発注
【単費】

【川上】原木生産
搬出間伐

ボイラー修繕費・維持費【単費】【川中】土場・薪製造
薪ボイラー
原木を供給

カ子謙合同会社（180〜200㎥）

カ子謙合同会社（玉切り・管理・
運搬薪割り・薪くべ）【川下】のめこい湯
熱利用
乾燥薪を供給熱量を供給

株式会社QOLたばやま（重油との調整）

熱販売システムの検討

小菅村 薪ボイラー導入

株式会社多摩農林（補助）
北都留森林組合（補助）

今後の取り組み

社会福祉協議会（高齢者福祉センター） 新規導入検討
5

薪の生産と管理① 1mに玉切り（グラップル）④ 乾燥（フォークリフト）

コマツ PC55MR-5
約1300万円
重量5.8t
バケット容量0.16

3ヶ月以上
含水率25%以下
全てフォークリフトで移動できる※2.8m材で土場着② 薪割り（薪割り機・手作業）⑤ 薪ボイラーへ配達（2tトラック、フォークリフト）

シングウ製
約40万円

③ ラックに積載（手作業・フォークリフト）
特注品、3万円/個120個使用中
1.5㎥積載最後の投入は手作業となるグラップル 1台
フォークリフト 1台
ホイールローダ 1台
薪割り機 2台
2tトラック 1台
チェーンソー 4台
薪ラック 120個
6

４．今年度最も重視した課題と結果①
今年度の目標・ゴール（あるべき姿や状態）• 既存運⽤システムの⾒直しと効率改善を⾏い、来年度の新体制を構築• 新たな需要先（福祉センター）の事前調査を⾏い、導⼊可否を判断• 関係者間で協議会を開催し、新たなプランの合意を形成する

現 状• 薪ボイラー導⼊時の目論⾒通りにはいかず、多くの課題が出てきた• 改善するきっかけが無く、前年踏襲で実施している状態

課 題• 事業費が膨⼤になっており、議会や村⺠の理解が得られていない• 雇⽤を守ることも考える必要があり、単なる効率化とはいかない• 実施⇒分析⇒検証⇒改善という動きができていない• 効率の良い薪⽣産や薪くべの回答が得られていない
7

４．今年度最も重視した課題と結果②
課題へのアプローチ方法• 協議会の開催︓12月23日に実施• 専門家の派遣（バイオマス利⽤の先進事例を学ぶ）︓2月21日に予定• 既存システムのデータ収集および分析• 新規導⼊の事前調査

具体策（上記、アプローチ方法の具体策）• データ収集および分析結果を基に、事務局側で改善案を作成し提案• 協議会で合意形成、今後の計画を共有したレビュー（実施した結果or現状）• 8月頃に具体的な取り組みをスタートし、データ収集と分析、新規導⼊調査を実施• 12月に協議会を開催し、合意形成に至った• 関係者の考えが整理されて意識が変わり、課題の改善に向かった8

5．今後の取り組みや展開

令和4年度の取り組み予定• 薪ボイラーの稼働状況分析（毎日のデータを集計していく）• 薪ボイラー、重油ボイラー、給湯システムの改善、工事（メンテナンス事業者に協⼒してもらい、システムの弱点を改善して
いく）

今後の課題

• 薪を燃やす量、必要量の目安を求め、安定化させる• 近隣市町村の事例（⼩菅村）を視察し、協⼒体制を構築する• 地域で木質バイオマスを波及できるか9

3. 総括まとめ
村では、平成 28 年度に村営温泉のめこい湯に薪ボイラーを導入しました（VIESSMANN 社製 170kW×2 基）。年間の薪消費量は 300〜500 ㎥程度であり、ボイラー導入にあたって併せて整備した「⽊の駅たばやま」において、⽤材収集から薪生産まで、⼀連の流れを実践する体制は整いました。これらは全て村の事業として運営されており、必要な部分を村内法⼈に委託しています。
現在、稼働から 3 年が経過し、解決すべき課題として、薪ボイラー修繕費の負担が⼤き
い点、効率的なボイラー運⽤ができていないといった点の改善に向けて取り組みました。

（1） 既設薪ボイラーの運用改善
村営温泉のめこい湯における薪ボイラーの運⽤システムの⾒直しと効率改善を⾏い、来年度の新体制を構築することを目的に、現状の薪の投入時間、投入量及び供給熱量、並びにバックアップ⽤重油ボイラーの燃料消費量についてデータを収集し、分析を⾏いました。
・

薪くべについては、貯湯槽が 80℃以上では火を保つ程度にして、追加投入しないことを目安とする。負荷が低い時には 1 台に絞る。

・

現状のシステム及び運⽤⽅法では冬期の朝のピーク負荷に対応が難しいが、薪で対応可能な系統だけに限定して薪ボイラーの運⽤は継続する⽅向性とする。

・

これらを「夏期および中間期」と「冬季」2 パターンに分けた投入タイミングを整理し運⽤する。

これらの課題と対応⽅法について協議会の場で報告とディスカッションを⾏い、関係者間で考えが整理されて共通認識化されるとともに、課題の改善に向けた具体的な施策につながりました。

（2） 薪の需要先拡大（丹波山村高齢者生活福祉センターへの薪ボイラー導入検討）
現在、村内における薪の需要先は村営温浴施設（のめこい湯）のみとなっており、原⽊供給及び薪製造事業が温浴施設での需要の多寡によって⼤きく影響を受けるため、新たな需要先を確保することでその影響を緩和することを目的に、丹波⼭村高齢者生活福祉センターへの薪ボイラーの導入検討を⾏いました。
検討にあたっては、のめこい湯で利⽤している⻑さ 1m 薪の端材を有効に利⽤すること、福祉施設である側面も踏まえ災害時対応も可能なシステムととすることを前提としました。
システム構成は薪ボイラー（48kW）、太陽光発電設備（発電出⼒ 36.72kWe）及び蓄電池（蓄電量 16.6kWh）とし、公共施設であることの諸条件を考慮した場合の経済性はプラスの結果が得られました。

（3） 勉強会の開催
薪ボイラーの運⽤改善及び需要先の横展開に向けて、また地域で⽊質バイ
オマス活⽤をどのように位置づけて推進していくかという点についての参考として、講師を招聘しオンラインによる勉強会を開催しました。開催動画についてはアーカイブとして関係者での閲覧もできるものとし、地域内の取組
み推進に活かしていきます。

今後の展開（1） 既設薪ボイラーの運用改善①既設薪ボイラーにおける運⽤改善対策の実施のめこい湯における今年度の運⽤状況分析の結果と対応策を踏まえ、メンテナンス事
業者の協⼒のもと、薪ボイラー、重油ボイラー、給湯システムの運⽤改善及び必要な⼯事を実施し、システムの弱点を改善していきます。
②改善対策実施後の効果検証（１）の改善⼯事の完了後、今年度収集したものと同様のデータを収集し、稼働状況の分析と、対策の効果について検証していきます。
③効率的な運転に向けた薪投入基準の検討（２）の検証を踏まえ対策の効果が表れてきたら、定常的に効率的かつ安定的な運転を⾏うことができるよう、薪の投入量、必要量の目安となる基準を設定し、薪投入の作業を⾏いやすくしていきます。

令和 3 年度⽊材需要の創出・輸出⼒強化対策事業のうち「地域内エコシステム」推進事業

⼭梨県丹波⼭村「地域内エコシステム」モデル構築事業のうち事業実施計画の精度向上⽀援
⽀援とりまとめ
令和４年 3 月

⼀般社団法⼈ ⽇本森林技術協会〒102-0085 東京都千代田区六番町 7 番地
TEL 03-3261-5281（代表）

FAX 03-3261-3840

株式会社 森のエネルギー研究所〒198-0042 東京都⻘梅市東⻘梅 4-3-1 ⽊ズナのもり 2F
TEL 0428-84-2445

FAX 0428-84-2446