造船小史
末長 一志
れや，避難先を示す立て札が目につく，二三日は隅田川の死体の話ばかり．

１．まえがき私は入社以来現役 42 年間に，職務は色々変わりましたが，一度も造船から離れることは有りませんでした．1946 年（S21）商船が皆無の状態から始まり，1975 年（S50）のピーク，その後の縮小の一途，造船部隊も 13,400 人から 2,400 人へ，まさに天国と地獄との体験をしました．其の渦中で大河の一滴は一体何を考え何をして来たかを示したかったのですが，十分には意を尽くすことが出来ませんでした．

２．船舶工学科（1943～46 年（S18～21））
希望通り入学したのは第二次世界大戦の真っ只中 1943 年（S18）10 月．生活条件は次第に悪化す
るものの一年生の間は極めて正常に学業にいそしむことが出来た．昔から現在迄の船舶特有の名称，
計算法，基礎工学から応用法，設計，製図まで，懇切かつ興味深く教えて頂いた．
入学早々，国立競技場で雨の中，東条首相に激励されて，全大学の文科学生の学徒出陣式が行われた．私達も送る側で観覧席から小銃を担いでの行進を見守っていた．その後，男女中学生まで軍需工場へ勤労動員に出ていた．理科学生にも学徒動員令がくだり，船舶工学科の学生は各造船所へ割り当てられ，海軍委託学生は海軍工廠へいった．
私は吉識教授の研究室に残り，月島の艤装研究所
へ東片町の下宿から通っていた．菅さん，市川さんには大変お世話になった．
東京大空襲は 1945 年（S20）3 月 10 日．夜通し下宿の防空壕に出たり入ったりしながら一夜を明かした．南東一帯の空は紅蓮の炎と真っ赤な煙で一杯．その上空を B29 の大編隊が腹を赤く輝かせて次々とくる．落としたのは殆どが油脂焼夷弾らしい．下宿まで燃えるかと心配したが，さらさらと落ちてきたのはアルミテープの塊だけだった．
翌朝見ると，焼けたのは本郷三丁目の少し手前までで，そこから先は僅かなビル，蔵以外全部焼け野が原．月島迄一直線に歩けた．蛇口からの水漏

その後，海軍委託学生と成り，艦政本部第四部長に命ぜられ，呉海軍工廠造船部へ行き 4～5 日の訓練後，砲塔工場へ移る．長大な工場で，200 トン
天井クレーンが何台も架かっている．仕事は 4 個のブロックから成る特殊潜航艇「蛟龍」『（三井造
船 50 年史より）長さ 26m，直径 2m，60 排水トン，
ディーゼルエレクトリック+蓄電池，魚雷 2 本，4人乗り，1945 年（S20）3 月より当社，長崎，川崎，播磨で建造．玉野は 33 隻を機密裡に建造し，小豆島特攻隊基地に回航した』の，継手フランジ面の仕上である．光命丹を塗った直径 2m 位の鋼鉄製
環状定盤を天井クレーンから下げたワイヤーで吊し，仕上げ面に 2～3 人でこすり付ける．光明丹の付き具合チェックとグラインダーを何回も繰り返
し，全面がほぼ均等になって作業が完了．天井クレーンの運転を含めて，我々と木之江造船の中学生とで作業をした．米軍の空襲は次第に頻度を増し，空襲警報の度毎に山際の素掘りの防空壕に，大勢が走り込み息を殺して腰を下ろすと，爆弾や高射砲の音と地響きで頭に砂がバラバラ落ちてくる．ある日私が天井クレーン運転の番の時空襲警報が鳴り，急いで堅梯子の有る柱まで動かし梯子を降り，工場沿いの 300m の人影が途切れた広い道を防空壕目指して韋駄天走りに走った．突然，真正面からグラマン戦闘機が機銃掃射をしながら迫って来るのが目に入った．瞬間，ここで一巻の終わりかと思ったが，身体は右の壁際へ飛んで，
砂煙は左側を通り過ぎていった．忘れられない命拾いとなった．
8 月 6 日よく晴れた日だった．出勤しポンツーン内の控室で着替えていると電気溶接の様な光が天窓の外に見えた．まだ早いのにと思いつつデッキに登って見ると誰もいない．おかしいなと考える
間もなく耳がツーンとした．そのうちに西の空に大きな入道雲が現れるのが見えた．夕方「広島に特殊爆弾が落とされた．今後外出には白い衣服を着ること」と張り出された．

171

8 月 15 日玉音放送は雑音で全く分からず，後で聞くと戦争は終わったと言う．その夜暗幕なしの
裸電球の光を何物にも代え難い自由の到来の様に感じた．呉港内は，連日の空爆で巡洋艦，駆逐艦
等多数が擱坐し死屍累々の光景だった，潜水艦が菊水の旗を靡かせて出港したり，広航空隊からの戦闘機が「終わってはいない，我々はまだ戦う」というビラをまいたりしたがそれも 1 日だけ．帰りは鈴なりの汽車の石炭車上でトンネル内の煙に往生しながら明石に着いた．
夏も過ぎる頃，深刻な食糧難の中ではあったが，クラスの顔がほぼ揃い講義が再開された．卒業実
験や設計も多少減じてもらったが，短縮された期間内で完成する様努力した．世の中には預金封鎖，新円切り替え，GHQ の財閥解体，賠償保全造船所の話などが聞こえてくる．卒業が近付いても新卒募集など皆無．我々同志で夫々の希望先を配分決定し，主任教授より各社へ入社希望の伝達をお願いした．あとは自宅で連絡を待てとの事．9 月卒業
式は終わった．
造船の仕事はこれからが本番だ．そこで加藤教授の言葉が頭に浮かぶ．「仕事に専念せよ．職位や給与などは一切気にするな，そんな物は自然に付いてくるものだ」もう一つは「図面は工事命令書
だ，完璧を期せ」というもので全くその通りだと思ったので 50 年間墨守してきた．

３．船殻設計（1946～62 年（S21～37））

客船ひかり丸の「鋼材構造」図の作成で，尋ねる事も多く，やっと仕上げて提出すると青鉛筆でチェックされそれを全部修正して完成した．更に当時は青写真の質が悪く全部墨入れを要した．ペンと烏口で指先は墨で真っ黒になった．描く図面はキープラン，ヤードプラン，補機台と広がっていった．図面は何とか描けるものの，図面を現物にする現場を知らないと，物を造る感覚が掴めず発想が出にくいので，少しずつ各現場に行くことにして週１～２回，
2 時間位凝視することを半年余り続けた．これは後々大いに役に立った．
参考図として前船のヤードプランを度々見ていて多くの図面の一角に全く同じマンホールの詳細図が記載されているのに気が付き，いくら何でも労力の無駄だと思い皆と相談し，以後はマンホー
ルのみならず出来る物は皆，予め標準図として現場に配布し各図面に略号のみ記載することとした．
当時はブロック建造の始まる前で，二重底，甲板，肋骨配置，ガーダーピラー等全船分を一枚の図面に描いていた．あるときテスト的に船首の一部を伏せた形で骨組みを屋外定盤上で組み上げた
後，外板を一枚ずつ被せて鋲接と溶接で仕上げたのがブロックの最初であった．屋内でブロック組立てを行うため 1951 年（S26）日本で最初の溶接組立工場が完成した．設計もブロック集合体としての図面を，見易く且つ旨くまとまる様試行錯誤しながら描き方を決めて行った．
船殻は最初に船体を形作るので，後から付ける
船機電の艤装関係との取合，干渉部分が多数有り協議を要する．若い内は自説にこだわり，やたら
頑張る．しかし経験を積み船全体のバランスを考える様に成ると，相手の主張と妥協し補強ないし変更対策を考える方が旨く納まる場合が相当あった．これらの度重なる協議を通じて艤装関係の概要が知らず知らずの内に分かって来る．

11 月になって造船所よりのハガキで出頭し，大前造船部長の面接があり，戦後処理中であり工員資格で船殻設計配属となる．
入社当時労組は共産党が牛耳っていた．市内デモや「赤旗の歌」の合唱等には度々駆り出されたが，次第にエスカレートして輸出船の入渠作業阻止にまで及んで 1949 年（S24）遂に第二組合が出来て大多数がそちらへ移った．以後急速に沈静化
したが，最終迄には会社としても随分手間と年月を要した．1947 年（S22）天皇行幸の砌，玉野造
船所に立ち寄られ，整列してお迎えしたが最後に握手されたのは所長と労働組合長の二人だった．
民主化，人間天皇を目で見た様な気がした．

或日から図面を描く立場からチェックする方に変わった．これは一大事で，今まで如何に重量を軽く，現場の手間をどうすれば減らせるか等考えながら，心行くまで消したり描いたり出来たものが，人に旨くやって貰う方法を編み出さねば成らぬ．先に要点を示す事も必要だが，提出された図面チェックを手早くする事が最も重要で士気にも関わるので，可能な限り翌日中には良く説明して返却することを厳守することにした．ルーティン
ワークを溜め込むと本来やるべき仕事が出来なく当時の建造船は全部漁船で，GHQ が食糧増産のため許可した 781 隻中の 60 隻だ．1948 年（S23）迄は中小型の各種内航船および輸出第一船になる
捕鯨船など数隻を建造した．初仕事は 1000 総トン

172なる．時に何か発案しても上司にどうしても OKして貰えない事項が幾つかあった．これらは言われた通り着実にやり，覚えておき自分が上司の立場になった時に実現する様にした．

で，全体が真っ赤になる程書き込んであった．板
厚，型鋼サイズが半分位，形状も相当個所が修正されていた．時間も無かったのでそのまま修正通り船を造った．その時点で変更個所について，その考え方など一々尋ねるべきであったかも知らぬ．
しかしその余裕は無かった．

1949 年（S24）第 5 次計画造船から 1 万トンクラスの外航船の建造が始まった．NK だけでは許可されず外国船級とダブルクラスを要求された．NK
で図面を作り，次に例えばロイドと話し合いによりどうしても必要な変更個所のみを赤で記入して貰う方法など行った．夫々のルールの成り立ちが違うが，変更個所はそう多くは無かった．

本船の構造はデッキ，ボトムは縦肋骨，サイド，ロンジバルクヘッドは横肋骨．三段のホリゾンタ
ルガーダー，三段のストラット．更に長さ 12m のタンクの中央にはホリゾンタルガーダーを支える
1070mm のウェッブを設ける．（NET 船殻鋼材4,900t，溶接率は 48%，溶接長 87,371m，溶接棒
72.73t，鋲数 576,540 本，鋲重量 146.8t）ある日船
台上の本船を見に行った．上甲板の板を張る前で230 バルブアングルのデッキロンジだけが裸で並んでおり，足場板が所々に置いてある状態で，12m下の船底を見ながら歩いた時，なかなか立っては歩けず四つ這いになってやっと進めたことが忘れられない．

1960 年（S35）頃から，高張力鋼（7 万トン鉱石船）や低温鋼（5 万トン LPG/OIL 船）が現れた．
未だルール規定が無い時代で，製鉄所の専門家と共に船級協会へ日参して規格，成分，材料テスト
方法等を細かく協議して詰めた．現場では上甲板（35mm）と縦隔壁（35mm）との HT の隅肉溶接
では予熱，後熱を色々試してやっと無事施工を行ったと聞いた．足掛け 16 年，育てて呉れた船殻設計も課長代理で使命を終えた．

４．19,000T タンカー（1948 年（S23））
GERD MAERSK はロイドクラス，この船の「ミッドシップセクション」を作成することになった．
当社としては 1936 年（S11）建造の 12,000 DW トンの音羽山丸，御室山丸と NK クラスの二隻が有るが，直接の参考にはなり難く，タンカールールの無い時代なのでロイドに聞くと「現行ルール通
りで良い．但しカーゴタンク部にはディープタン
クのルールを適用すること」との返事があった．
ディープタンクのルールと言っても大した記述は無い．やむを得ずビームセオリーを縦横に応用して，自己流にでっち上げるより他に方法がない．
以前ルールを読みながら計算していると，後ろから課長に「君，会社は図面を描く所だよ．計算は家でやって来るものだよ．
」と言われた事が有るので，重たい ft-in のルールブックと計算尺を，毎日下宿へ持ち帰り計算しては，翌日会社で少しずつ描いたり消したりを繰り返し，やっとの思いで形になった．今考えると無我夢中だったが，よくやらせてくれたものだ．
出来上がった図面を承認願としてロイドへ送った．当時キープランの承認はロンドンで行っていた．二ヶ月くらい掛かって返された承認図面を見て驚いた．提出した青写真の上に綺麗な赤インキ

輸出船の初期で監督がノギスで殆どの鋼板の厚さを測り，厚さ不足やラミネーションが見つかり取り替えた．戦後で鋼材の質も悪かった．艤装でも椅子が弱い，錠が不完全など色々あった．びっ
くりしたのは船主支給のヘンペル製ペイントの艶の良さで，国産ペイントは艶消しの様に見えた．
それから三十数年経って，日本の造船界で，日本造船のノウハウが船級協会を通して後続国に流れているのはでないか，と問題になったことがあったが，考えて見ると，上述の赤インキでの修正個所の中には当時世界第一級であった英国造船のノウハウが入っていたのかも知れない．その頃，
20,000 DW トンクラスのタンカーは相当数建造されていた筈だから．

５．溶接率（1950～70 年（S25～45））
以前ある商社の人から溶接率の定義を聞かれた．
正式な事は知らないが当社では，その船を仮に全鋲接で造った場合の総鋲数を推定してＲとし，その船に実際に使った鋲数を R とすると｛（Ｒ－R）／Ｒ｝×100 をその船の溶接率と称していた．総鋲
数が推定値である以上溶接率も推定の域を出るものでは無い．今後の役には立たぬがアーカイブス
として書き留めた．
入社当時の上司，山口班長は非常に記録，分析がお好きで常に机で何か見つけては書いてまとめ

173

西航時に時化でスラミングを起こし船首船底フラておられたが，出来た図面を持って行くと即座にット部にひどい凹損を生じる事故が続発した．そ
印を押される方であった．頂いた「当所建造船のこで船舶の内田工務部長から実航海の調査を命ぜ
鋲接および溶接に関する実績」のコピーを見つけられ工務の小杉さん，当社の宮本君と私が員外機たので此れを参考にする．1928 年（S3）白馬山丸から，1950 年（S25）吾妻山丸までの CUB.NO. 鋼
関士として穂高山丸で欧州折返し航路に一航海乗
材重量，鋲数などがある．以下の算式は CUB.NO.
船することになった．
WITH ELEC. と NET HULL STEEL WT. との関係，『穂高山丸要目』長さ 145.0m，幅 19.6m，深さおよび NET HILL STEEL WT. と総鋲数の関係をプ
12.5m，吃水 8.5m，Cb0.672， 11,184 DW トン，9,633
ロットした結果より求められたものである．
総トン，3 デッカー，試運転速力 20.5 ノット，主機
NET HULL STEEL WT.（t）11,250BHP－115rpm，船客定員 12 名
=0.125×CUB.NO.WITH ELEC.（m3）－12
ドック中に凹損部（23mm）は全部曲がり直しし，
船首船底フラット部全パネル中央にスティフナー
全鋲接船の場合の総鋲数（本）を一本増設し，新パネルは 680×410mm，ストレイ＝（NET HULL STEEL WT.（t）/52+5.4）×10000
ンゲージ，加速度計，動揺計，応力頻度計を設置
1952 年（S27）頃までに溶接化は大いに進み，し配線は総て客室を使った計測室に集めた．
残るのはクラックアレスターとしての，上甲板，1957 年（S32）11 月 29 日タグに送られ玉出港．
外板およびガンネルの限られた鋲シーム（中央部神戸，名古屋，清水（冷凍マグロ）横浜（客）各のみ）だけ．それも数が漸減し，終にはクラック
港の雑貨等すべて積荷は米国行き，大型乗用車 3
アレスティング能力の高いＥ級鋼に取って変わら
台はキズを付けぬよう毛皮で巻いたスリングで丁れた．大型船になって板が厚くなり 32φ鋲がルー
寧にツイーンデッキに収めラッシングも厳重だ．
ルだったが，現場がやってみて数少なくなったカ
12 月 7 日横浜発，太平洋は始終うねりだけは大き
シメの腕力では打ち切れないことが分かって，二く船酔いは中々治まらぬ．しかし上陸するとピタ
列鋲を三列鋲にして 28φ鋲に直した事など思い出
リと直り，終りまで大丈夫だった．
す．それにしても，昔は造船の象徴とも思われていたカシメ職場が全く消えて無くなったのは感慨
12 月 17 日薄暮，金門橋着，上を走る車の多さや無量だ．耳の遠くなる人も無くなる．
綺麗な夜景にアメリカ文明を感じた．往航の米国
では日本の荷を降ろしながら欧州向けの貨物を積６．スラミング実船調査（1957～58 年（S32
み込む．サンフランシスコ，ロスアンジェルス（フ～33））ルーツ）ニューヨーク，ノーホーク（粉炭）ニュ
当時三井船舶のライナーボートが空船で大西洋ーヨーク，フィラデルフィア（植物油）
．ノーホー

S.NO.

船名

船種

DWトン
(t)

211
226
249
251

音羽山丸
有馬山丸
妙高丸
報国丸

Ｔ
Ｃ
Ｃ
C/P

12,061
9,058
8,437
9,615

526
546
548
556

ひかり丸
ｴﾙｾﾒﾙｽｸ
ｹﾞｱｰﾂﾒﾙｽｸ
吾妻山丸

Ｐ
Ｃ
Ｔ
Ｃ

GT1,020
5,067
18,6459,249

CUB.NO.
WITH
NET
ELEC. STEEL(ｔ)(m3)
148.7×19.8×11.0 35,261
4,938
137.2×18.9×12.0 31,759
4,437
128.0×17.7×11.0 25,419
2,890
150.0×20.2×12.4 38,217
4,787
以下に溶接率の計算結果例を示す．
60.0×10.0×4.8
5,071
445
109.7×15.9×9.5
17,392
2,005
161.5×21.4×12.0 44,977
4,900
128.0×18.0×11.0 26,390
2,636
Ｌ×Ｂ×Ｄ
(m)

鋲数
(本)

全鋲接と仮 溶接率
定鋲数(本)(%)

完工

920,636803,355
546,977
950,477

－
－
－
－

0
0
0
0

‘36
‘37
‘39
‘40

129,874
335,854
576,540
253,916(153,000)(446,000)(1,101,000)(657,000)

15
25
48
61

‘48
‘50
‘50
‘50

下表に其後の全溶接に至る迄の経過を船種別に玉野，千葉で調査した結果を示す．何れも，その鋲シーム数になった最初の船をあげている．
ＣＡＲＧＯ
ＢＵＬＫＣＡＲＲＩＥＲ
ＴＡＮＫＥＲ
DWトン
DWトン
DWトン
S.NO.
船名
鋲ｼｰﾑ数 完工 S.NO.
船名鋲ｼｰﾑ数 完工 S.NO.
船名鋲ｼｰﾑ数 完工
(t)
(t)
(t)
570
秋葉山丸 10,000
4×2
‘52
651
ﾃﾞﾌｧｲｱﾝﾄ 22,000
5×2
‘60
569
音羽山丸
19,0006×2‘52621
吉野山丸 10,000
3×2‘56678 ｱﾘｽﾃｲﾀﾞｽ 50,000
2×2‘63694 ﾃｷｻｺｺﾛﾝﾋﾞｱ 60,000
4×2
‘64
660
ﾎｰﾗﾝﾄﾞ
7,000
1×2
‘61
723 LZｷｬﾝﾊﾞﾆｽ 25,000
1×2
‘65
697
ﾎﾟﾘｸｲｰﾝ
69,0002×2‘64873 こりんと丸 11,000
0
‘70
799
小倉丸
45,000
0
‘68
779
明扇丸
153,000
0‘67174

クのコールピアーには長さ 500m 高さ 30m 位の巨大積込み設備が有る．粉炭は鉄道の無蓋貨車に満載し，前後に移動できる積込機の上部ホッパーの上で，一台ずつ抱えてヒックリ返し，下部の旋回可能な高速コンベヤーで略水平に粉炭を吹き飛ばす．これで甲板間及びホールドに隙間無く積める．
1 月 12 日フィラデルフィア発，大西洋は快適，1
月 21 日ドーバー沖．北海パイロット乗船，アント
ワープ，ロッテルダム，ハンブルグ（フルーツ），
ブラーケ（植物油），ノーデンハム（粉炭）で積荷を全部降ろした．粉炭荷揚げ後の木材シーリング
損傷個所は丁寧に大工が補修した．1 月 31 日ドーバー沖でパイロット下船．
大西洋は北程時化がきついのでアゾレス諸島まで南下して西行し，スラミング試験が出来る荒天を待った．本船の状態は 2,700 DW トン（貨物なし，バラスト，F．O．等のみ）吃水船首 3.2m，船尾6.1m，絶好の荒天が 1 月 5 日から 3 日続き，22 ケ
ース実験した．風階級 5～7，風浪階級 5～6，うねり階級 5～7，波高 5～9m，波長 70～120m，主機
回転数 60～100，速力 9～16 ノット，総スラミング
回数 238．スラミングは大波で船首が持ち上げられて下がる時ドスンと衝撃が来る．天井からホコリが降り，しぶきはブリッジまで飛んでくる．協力する様にとは言われたが船を壊しても良いとは聞いていないと言いながらも，荒天中我々の勝手な方角や速力を要望通り操船して頂いた尾山船長に感謝する．結果は（1）船首船底外板応力はmax.11kg/mm2 で補強の効果はあった．また船首加速度は max.3G．いずれもうねりに直交する場合に比べて 30 度斜行すると半減する．又は速力を 16
から 12 ノットに下げても半減する．
（2）うねり階級 5 以上にならなければヘビースラミングは発生しない．（3）最大スラミング時に船首船底外板に掛かった圧力は 160t/m2．最大ピッチング角度は複振幅で 11 度．
2 月 10 日ハンプトンローズ着（碇泊），ノーホーク（粉炭），ニューヨーク，ボルチモア（ボイラードラム），サンフランシスコ（フルーツ）．ハンプ
トンローズではボルチモアで右舷上甲板に 100t の水管缶ドラム，径 1.6m 長さ 15m を積む為の補強材に，1ft 角の米松材を何本も持ってきて，上甲板
上ダンネージ 3 本，甲板間ピラー数本ずつ二段を大工数人でがっちり仕上た．ボルチモアへは湾を250km 北上する．夜通し吹雪で 20cm 積もり，シュ
ラウドには円錐形にしぶきが凍り付き下部で径17520cm もある．数名で雪掻きをする．薄氷を割りながら着岸，大型クレーンバージがバブコック＆ウ
イルコックスと表示したボイラードラムをぶら下げて来る．ブルワークとハッチコーミングのステ
イの軽目穴を使い 30 本位の細めのチェインをター
ンバックルで一本ずつ締め上げた．ドラムと腹一杯の石炭と運賃が同じと聞いた．
最後のサンフランシスコでは煙突の三本帯や船側の会社名などモンキーチェアーを使ってお化粧のペン塗りをしている．出港は 3 月 7 日，この時
期少しでも楽な南のコースをとった．それでもドラムは度々波に洗われた．3 月 21 日神戸着．105
日間の欧州折り返し航路は終了．航海 70%，20 港碇泊 30%．本航海での貴重な体験は其後の仕事に極めて有益だった．

７．基本設計部計画課長（1962～65 年（S37～40））
造船設計部船殻設計課から基本設計部計画課に移った．仕事内容を色々聞いている中で船殻重量の推定法を確かめると，多数の船殻重量の実績を
L×（B+D）をベースとしてプロットし，そのミー
ンカーブより船殻重量を読み取り，上部構造や特異点の修正をして出しているという．変化の少な
かった頃はそれで良くても溶接率が急速に上昇したりするとライナーボートで D/W が数百トン余る様な事が起こる．これから船型が非常に大きくなったり，船種によって構造がガラリと変わった場
合にも旨く対応する為にはミッドシップセクショ
ンを描き中央部の重量位はガッチリ固めて船殻重量の推定を行うべきだと思った．船殻重量は基本
計画の最重要要素の一つで，見積の早期に求める必要が有るので，早速船殻設計から計画課へ 4～5
名移して実現させた．
その頃コンピューターは専ら電算室の専門家が牛耳っていた．経理所属で給料や経理関係の資料作りが主．これからはコンピュータが使えないと基本設計が勤まらぬと言いながら，部下に奨めて講習会に行かせていた．私自身は講習会では時間ばかり掛かるし，誰かに触りだけ聞こうと皆に聞くと，それなら S 君が熱心で詳しいからというので，高卒数年の S 君に机の前に座ってもらって一日で，何から書き出せば良いかから，触りの所を繰り返し聞いた．後はテキストで分かる．案外敷居は低かった．全く自己流でのコンピュータ人生は始まった．

計画課は当時 30 余名．輸出船の引き合いが多く
常時，
営業 1 名船機電 2～3 名のネゴチームが 4～5
組出ていることが多く残り部隊が少ない状態になる．現地より質問検討事項が毎朝テレックスで入り，回答を作って夕方テレックスで打ち返すという毎日の繰り返しであった．当時玉野及び現地のテレックス担当者の孔明テープ作りが夜遅く迄の大仕事だった．

い．反対の会社も有る様だ．
今迄の体験で，造船技術者の究極の使命を一口で言えば「良い船を，旨く造る」というこだと思う．担当の仕事が何であろうと，そのために発案や改善を実行している人が好きだ．

８．千葉船殻工作部長（1969～72 年（S44～
47））

私がネゴチームで出たのは 2 年 4 ヶ月に 6 回夫々
91，59，49，29，62，53 日計 343 日約 40%は外に居たことになる．最初はニューヨークでのモルテ
ンサルファーキャリヤーでルイジアナから NY へ
硫黄を溶けたまま運ぶと言うもので，タンクの保温は勿論貨物パイプは全部二重で蒸気で保温する仕様．ある日船主の事務所へ出かけると玄関でバッタリ同期の日立の中村君に会った．聞くと同じ
サルファー船のネゴとのこと．お互い一生懸命やったが船はスコットランドの造船所に決まった．
ホテルも近く彼の所には台所が有ると言うのでご馳走にもなった．この船の参考に稼働中のサルフ
ァー船を訪ねたが，船内全体に硫黄の匂いが物凄く，これで大丈夫かと心配になる程だった．一週間後この船“サルファークイーン”はフロリダ沖
でミッシングと新聞で報ぜられた．

玉造船設計に入社以来 23 年目で，玉野造船設計部長から千葉船殻工作部長への転勤となった．大転換ではあるが「旨く造る」と云うことに重点を置いて自分流に頑張れば良いと心に決めた．初めの 2 ヶ月位は毎日半日程度現場作業員，作業長，係員，係長，課長の仕事内容をつぶさに調べた．
今まで外部から想像していたより少人数で可なり
良くやっている．余り首を突っ込むことはない．
しかしながら全体的には問題が有った．係長と作業長等十数名の毎週の工程調整会議で板 1 枚や部品の督促など多数のやり取りに長時間かけるのは止めたい．作業長は自分の職場の仕事に専念させたい．管理部で作ったブロック毎の加工－部品－
大組－搭載の日程表をバラバラに出すのは関連が分かりにくい．特に前後部ブロック完成が搭載直前になり，塗装や艤装が搭載後になることが多い．
最近コンテナーの専用船が出来たと聞いたので， 大組立の工事量の山谷が有り過ぎる等々．改善を要する事が多い．ある日，大組立工場を通るとえ時間を割いてニュージャージーのシーランド基地
らく皆がぶらぶらしている．下請けの棒心に尋ね
へ見学に出かけた．T2 タンカーの改造で，中央ブると「前船が今のような時期には何時も暇になる
リッジをそのままプープデッキ上にぎこちなく移んです．忙しいときは滅茶苦茶忙しいですがね」
し，大きなハッチを設けてその外側にレールを敷と云う．そこでハタと気が付いた．搭載日から逆設し頑丈なムンクのガントリークレーンを走行さ算して内業の日程を組むと，搭載量の山谷を内業せていた．運送屋の発想かも知れないが狙いは立工場にまで持ち込むことになる，それを避けるた派なものと感心した．今から思うとこれが現在隆盛を極めるコンテナー船の元祖であったのだろう． めには，大組立の定盤計画の着手日から逆算して内業工場の日程を組むことに変えればこの問題は帰り掛けた頃，テキサコの 90 タンカーがホットになり契約まで済ませ計 91 日の NY 滞在となった． 解決する．内業時数は船殻全体の 2/3 を占めるのでその時数の平準化は大きなロスを排除できる筈
最後のネゴ出張はロンドンでの P&O の OBO 船
だ．搭載量の山谷とのギャップは完成ブロックのだった．その途中で基本設計の東京移転が決まっ
ストック量の増減で吸収できる．当たり前の事だ
た．私は出発前に工場長より耳打ちされ玉野の造が，今からでも遅くない．ブロック単位の全ステ船設計部に残ることになっていると聞かされていージ 4 ヶ月線表（順序は各職場での着手日順）とた．設計は現場に密着しているのがベストと考え
職場別時数 4 ヶ月山積（鉄工，溶接別）が出来れていたので何とも思わなかった．帰ると皆が移転ば管理は可能だ．時間をかけず一気にやりたい．
で大騒ぎ．残された私を気の毒そうな目で見てい次はこれを実現するために増員は一切したくなる様で妙な感じだった．慰めて呉れる人もいて驚い．一船当たり百数十ブロックの大組立の定盤計
いた．基本設計は学卒率も高くエリート的ではあ画は担当係員一人で完成後搭載日迄の総組，塗装，るが，能力を使って何をしたかが評価の物差しに艤装の所要日数を加味してやっているので，各ブなるべきだ．玉の人達が本社に卑下するのもまず176

場が広ければ部品工場の隅にでも置くことが出来
ロックの重量，着手日，完成日，鉄工・溶接のトるが，玉野の部品工場はまことに狭い．当時は部
ン当たりの時数等のインプットは少し手を割けば品工場→置場→大組立工場の間を，レッカー車，
出来る．加工・部品組立についても担当係員一人で出来る．経験 6,7 年の担当者はブロック毎の重量， トラック各 1 両，運転手 2 人玉掛 2 人が組になって運んでいた．ここへ L 型クレーン付き置場を作
職種別トン当たりの時数など克明に記録して宙でっても，減るのはレッカー車 1 両だけ，レッカー
云える位で，彼らの推定値／目標値をインプット
車運転手 1 人はレッカー車の代わりに，L 型クレ
してもらう事とした．彼らにしか出来ない．所詮ーンを操作することになる．又，置き場での積卸
事前に正解はない．後は全体のプログラムを自分しの手間は減らず効果は薄い．
で作るだけ．以前からプログラムを作るからには海老で鯛が釣れる様なものでないとやるべきでな
発想を変えようと 3～4 日考えて，何とかまとまいと思っていたので，好機到来と熱中した．IBMった．早速，設備課長以下に，略図やメモで充分
フォートランⅣのテキスト片手に，克明に描いたに説明し，後は任せた．このシステムは極くシン
フローチャートをたどりながら，20 行のコーディ
プルなもので，1 両の部品運搬台車と，数十台の部
ング用紙 200 枚位，毎日持ち帰って寸暇を惜しん
品架台と，軽舗装した置き場と，1 人の運転手からで仕上げた，デバッギングを含めて 4 ヶ月位掛か成る．この 1 人の部品運搬台車の運転手が置場をった．その後が大変で，悲しいかな当時千葉の電決め，部品の搬出／搬入の連絡調整などの一切を算機は容量が何 K というレベルで一発では受け付取り仕切る．（部品架台を運ぶ時は運搬台車の天
けてくれず仕方なくつなぎをとって 2 分割し，又板をジャッキダウンして，架台の下にもぐり込み，
片方だめ，3 分割してやっと完成した．早速現状のジャッキアップして移動し，所定の位置でジャッ
6 隻位をインプットして貰い，20 数枚の綺麗な各
キダウンして部品架台を下ろし，運搬台車は抜け
種のチャートが出てきた時は嬉しかった．
る）．架台への部品の積込みは部品工場の天井クレーンで行い，架台からの部品の積み取りは大組立
或日曜日に若い担当係員 K 君に来て貰って一通
工場の天井クレーンで行う．それが一番の目的でり資料を渡し全部話し，今後一切のシステム運営はあったが，横持ち作業は一切不要．
を任せた．若い方が時代に即して長くやって貰えると思った．彼は 30 年たった現在も課長として時架台を部品工場の一隅に常時置く事により，随代の進歩に合わせながら改良拡張を重ねて立派に時，完成部品が搬出可能となり作業面積の有効利
発展させてくれている．当時月間鋼材使用量 7,000t用が計れる筈だ．結果的には予算も可なり減らすだったのがピーク時 25,000t に迄なった．間に合っことが出来た．
て良かった．たまたま，1975 年（S50）進水量が単一造船所としては世界一となっていた．
7 隻，226
部品運搬台車は，5m×3m×1.6m，車輪 2×4 組，
万 DW トン（夫々 約 24,24,27,31,36,42,42 万トン） 15 トン積，歩速，ジャッキ付き．部品架台は3.5m×3.5m×1.8m，4 脚パイプ製
最近は当時と比べ総組ステージが大いに拡充され，地上艤装も徹底し，搭載個数は大組個数の 1/3
この方式を採用して 24 年になるので，最近の様位になっている．それだけ殻艤共，作業効率が向子を聞いてみると，余り変えずにやっており，長上し，28 万トンタンカーで総作業時間が諸々の合尺用の架台を幾つか追加したぐらい，最近だが 2
理化を含めて，1970 年（S45）ベルゲッセンの第両目の部品運搬台車の寿命が来たので，3 両目を作
一船 140 万時間から，現在ダブルハルになったにったが，近頃積み過ぎが増えて来たので，積載量も拘わらず 42 万時間以下に下がっている．
を 15 トンから 20 トンに変更したとの事であった．

９．部品運搬台車

１０．LNG 船

玉野造船所の造船工場長に着任して，当期の設
備計画書を一覧すると，新しい部品置場の新設計画があった．大組立工場の側面に沿って L 型クレーンを架ける形式のものだ．これは問題だと直感した．部品をインタイムに作ることが出来れば置場は不用だが，完全にそうすることは無理だ．工

当社は 1971 年（S46）5 月ノルウェーのモスロ
ーゼンベルグ社と「球形タンクによる LNG 船の建造」についての技術提携を締結した．その後小型モデルタンクでのテスト等を二，三年行ったまましばらく忘れていた．突然，1977 年（S52）イランのカリンガスプロジェクトが出現した．これは177

ン造船所，上海黄浦江東岸にある）との技術合作の要望があった．1983 年（S58）10 月技術調査団
長を私が努め，設計，船殻，船機電艤装，ディー
ゼル各担当部課長と通訳計 8 名で訪れた．程望さん黄廠長等に大歓迎して頂き，二日半細かく視察し説明も聞いた．64 万 m２，11,373 人の大工場で造船工場とディーゼル造機工場から成る．旧水平船台長さ 100m８基（レールと 100m 台車で進水は台車ごと横滑り）新船台は 4 万トン 2 基（6 万トン
以上に拡張予定）新船殻工場は 1987 年（S62）完成予定で，当時，総公司第九設計研究院で最新技術を取り入れて計画中（330×100m）．建造計画はその頃の年 8 万 DWT を 1988 年（S63）目標としては 32 万 DWT．ディーゼルエンジンは滬東型，SEMT，B&W 合計で当時年産 8 万馬力であった．

メンブレン方式で直ちに対応したが，一方実現性が薄いとの説もあり出遅れてしまい，数社が決まった．この時は目の前真っ暗で，当社造船の命脈が断たれたか，と思った．
しかし，このプロジェクトは 1979 年（S54）イ
ラン革命で消えた．やがてモスタイプのインドネ
シアプロジェクトが始まった．モスと技提していたのは 3 社だけで隻数も多いので何とかなると考えていたが，最後になかなか進まず心配になり，営業部長と共に発注先と腹を割った話合いにも行った．結果として 1980 年（S55）受注が決定して将来のためにも心からほっとした．
アルミタンクの板割の都合で 3.5m 幅の板が要るが，従来の 2 社では出来ないので，古河電工に約 3000 トンを発注した．早速日下部社長が千葉へ挨拶に見えた．直後姫高同期と分かる．ビール缶
等薄板が多く厚板をやって見たかった由．仕様の難しい厚板（30～150mm）を実に入念に作ってもらい，完成した直径 40m のアルミタンク内部も見学に来てもらった．

一通り調査が終わったので滬東側に合作の項目，
内容について希望なり意見が有りますかと聞いた
ところ，「その為に私達より知識も経験も有る貴方達に来て頂いたのだし，工場全部を詳細に説明し見てもらったので，合作の項目，やり方に就いては一切お任せします」とのこと．それも道理だと我々一同納得し残りの日を準備に走り廻り，帰国後三ヶ月位で大部の技術合作要領書を作成した．

タンクの板曲げについては川崎のプレス屋に頼むと聞いていたが，これだけ大量の曲げの仕事を外注に出して，果たして LNG 船を造ったと云えるのかという思いが一つ，もう一つは最初安くやってもらっても先々の値上がりも予想される等釈然としない気持ちでいた時，玉野造船所長として構内巡視の際，機械工場の奥で目にした余り使われていないようなドイツ製の大きな一万トンプレスが有るのを思いついた．直ちに造機部Ｔ製缶課長を呼んで，アルミ球形タンクの厚板，板幅の概略を示し「作業内容は一万トンプレスでの板曲げから開先仕上迄，詳細は千葉船殻工作部と協議して欲しい，治工具も要るだろうが一隻分約 3000 トン
で○億は出せると思う」と頼んだ．二週間検討後
何の条件も付けず，一言「やります」と返事があった．それから 17 年間で 11 隻分完璧な仕事をやり遂げてくれた．当初は念の為一辺だけ延ばしを付けて現場合わせとしていたが，精度が予想以上に良い事が分かり，それを止めたが出来上がったタンクの寸法は真球との許容誤差内には十分おさまっていた．

何のためそんなに苦労するのかだが，中国も造船で遅れているのは自覚しているので，遅かれ早かれ何処かから知識を導入するだろう．それなら今持ち出しに成らない範囲で協力し将来のためにも中国に親しい造船所が一つ位有っても良いと思った．設計，計画管理，コンピュータ，現場，ディーゼルなど人の行き来も永きにわたって相当あった．小さな合弁の設計公司も出来た．
帰る日も近くなって，程望さんから折角来たのだから何か話をして欲しいと言われたので 50 人位を前にして三晩かかって書いた原稿のコピーを通訳に渡し二時間程話した．まず造船廠の印象，日本の造船事情，次に「百年大計，質量第一」の大看板が目に付いた．立派な目標だが多大の努力を要すること．構内が広大で草地が多いのは分かるが作業場だけは全部舗装するべきだ．整理清掃が不充分．船内艤装が余りにも混雑し過ぎて効率が悪い，先行艤装を増やすべきだと思う．コンピュータはボディープランを描く大自動製図器の所で見た二台だけだったが，最近は PC 小型コンピュー
タの性能も急速に向上し，設計，計画，管理などに手では出来なかったレベルの事がやれる．必要部署を決めて導入すべきと思う．その他生産管理，

１１．滬東造船廠
中国船舶工業総公司副董事長兼上海船舶工業公司董事長 程望氏より社長に滬東造船廠（フート178しばしたたずんだ．

船台での各種建造法，小集団活動などについて話した．最後に何か質問があればというと一人が立ち「設計ですがコンピュータが小型で良いといわれましたが，大容量が必要な計算もあります，その時はどうすればよいですか？」上海市内か総公司か頼める所を使えば良いと思う．造船所としてはあまり大型を持つのは使用頻度も少なく不経済だと思う．で話は終わった．

最近聞いた滬東の年生産は，船舶 30 万 DW トン，ディーゼル 30 万馬力を越えて更なる躍進を目指している．

著者プロフィール
末長一志

蛇足になるが，三井造船 50 年史に英人モーラー
氏の造船所を 1942～1944 年（S17～19）慶寧寺工場として経営し，陸軍特殊舟艇を二年間にわたり
月 60 隻完成させたとある．一方滬東の設立史は1952 年（S27）モーラー造船所の接収から始まっている．敷地内に慶寧寺の地名もある．今度の合作の折衝担当である張さんに聞くと三井がやっていた事は知っているのこと．一船台だけ残っているので案内するというので同道した，敷地の南端の塀をくぐると黄浦江に開いた馬蹄型の凹地があり全面コンクリートで固められ底は平面で船台傾斜が付き下端は水没している．中心線に 2 本，両サイドには 1 本ずつ，サイドの間隔 4～5m 細身の錆びたレールが寂しく残っていた．往時を偲び1924 年生
神戸出身
最終学歴：
東京帝国大学
第一工学部船舶工学科
1946 年 三井造船入社
1961 年 玉野造船所
1961 年 造船設計部船殻1961 年 設計課課長代理
1962 年 玉野造船所基本設計部計画課長
1967 年 玉野造船所造船設計部長
1969 年 千葉造船所船殻工作部長
1974 年 千葉造船所造船工場長
1977 年 玉野造船所長
1986 年 社長
1988 年 相談役
1998 年 特別顧問

179