20 luglio 2024

NOTIZIARIOCANTIERI

Linea C:
all’interno del pozzo Colosseo, che accoglie gli impianti di collegamento
tra la stazione in costruzione e quella della Linea B già esistente,è stato predisposto l’«oculus» destinato all’inserimento del lucernaio

ROMA METROPOLITANE
Sede: via Tuscolana 171/173
00182 Roma
Tel. 06.454640100
Fax 06.454640111
www.romametropolitane.itstrutturale e di restauro del patrimonio artistico dellachiesa di S. Maria di Loreto e della basilica di SanMarco.
Tratta T3
 Stazione Colosseo/Fori Imperiali: presso il cantieredella stazione Colosseo/Fori Imperiali è in corso, alRoma Metropolitane
informa i cittadini

piano atrio, la realizzazione del massetto per lapavimentazione e, nella zona tornelli, la successiva
posa del pavimento in gres. Sempre al medesimo livelloLinea Cè in corso il montaggio delle pareti di delimitazione delbox

agentedistazione. L’ambito

espositivo

5,

consistente nella gabbia “dorata” che sovrasta lo
scalone centrale e le adiacenti scale mobili e nei
rivestimenti delle pareti laterali che perimetrano dette

Tratta T2
Imperialiscale, è stato sostanzialmente ultimato. Al piano(esclusa): la cantierizzazione della macrofase 1, chetecnico, alla data del presente report risulta posato

investe l’area centrale di piazza Venezia e il tratto di via

circa il 90% del pavimento flottante; sono stati inoltre

dei Fori Imperiali in prossimità del Vittoriano, risultamontati gli impianti della centrale idrica, realizzati icompletata. Nell’area A, che investe la zona centrale

controsoffitti dei locali tecnici (ventilatori) e chiusa

della piazza, sono state ultimate le operazioni dil’asola provvisoria centrale. Al piano corrispondenza è

consolidamento dei terreni propedeutiche allo scavo dei

stata chiusa l’asola di servizio ed è stato completato il

diaframmi di stazione ed è attualmente in corso lapavimento industriale; sono state sostanzialmente

realizzazione del cordolo di testa della paratia diultimate le murature nella zona dell’ambito 3 ed è stata

micropali relativa alla deviazione del collettore Fori

eseguita per circa il 90% la posa in opera delImperiali fronte Palazzo Venezia. Proseguono poi nella

pavimento flottante nella zona locali tecnici. Sono state

stessa area la realizzazione dei micropali relativi a detto

calate e posizionate le murature antiche nell’area

collettore e le lavorazioni dell’idrofresa inerenti allodell’ambito 3, precedentemente rinvenute durante lo

scavo, armatura e getto dei diaframmi perimetraliscavo

profondi: alla data del 20 luglio sono stati scavati ecorrispondenza è stata pressoché completata la posagettati 10 diaframmi da 85 m. Nell’area di cantiere B

del rivestimento in gres delle pareti e la pavimentazione

l’attività di consolidamento dei terreni preventiva alladellerealizzazione dell’opera di presidio del Vittoriano è stata

lavorazioni per il rivestimento in gres delle scale fisse

ultimata: ciò ha reso possibile l’inizio, il 25 giugno u.s.,delle discenderie SF10-SF11-SF12-SF13, nelle quali è indella realizzazione dei pali Ø600 L=50m costituenti locorso

schermo di protezione del monumento rispetto agli

rivestimento verticale; è stato ultimato il montaggio

effetti indotti dallo scavo di allargo gallerie. Al 20 lugliodelle campane di luce della scala SF10 ed è in corso

risultano ultimati 22 pali sui 152 previsti. Nell’area B èquello delle campane della scala SF11. Al piano

stato ultimato lo scavo archeologico sull’impronta delbanchina è ultimata, sia sulle banchine B.P. e B.D. che

pozzo VV.F. con la delocalizzazione di porzioni disui transetti, la posa del rivestimento a parete in gresstrutture antiche. Nell’area A1 proseguono le attività(normale e serigrafato) ed è in corso la posa degli

preparatorie alla delocalizzazione delle s trutture relative

elementi di rifinitura d’angolo e quelli della segnaletica

alla

aula degli Auditoria di Adriano; nella

posizionati sopra i pannelli a parete. In materia dimedesima area è stato completato il preconsolidamento

installazione impianti, sta procedendo ai vari livelli laper iniezioni cementizie propedeutico alla realizzazione

posa delle vie cavi, dei canali di ventilazione e quelladella palificata di presidio della chiesa di S. Maria didelle

Loreto.

incendio, dell’impianto di videosorveglianza e della Sub-tratta

terza

Venezia–Colosseo/Fori Proseguono,inlinea

approvatoesecondoSoprintendenza,

LINEA C

gli

con

il
leinterventi

Progetto

Esecutivo

aree

il

pozzo

Colosseo.

Semprealpiano

aperte al pubblico. Sono ultimate lemontaggiodelle

sottostruttureperilpredisposizioni per l’impianto di rilevazione

diffusione sonora. Risultano completate le installazionidelladelle cabine M.T./B.T., del locale U.P.S. e del locale

consolidamento

S.E.R. dove è stato montato anche l’impianto diindicazioni
didelilluminazione. In particolare, sulle apparecchiature delleriguarda gli impianti, nel locale dedicato è statacabine M.T./B.T. sono state avviate le prime verifiche

installata la cabina M.T./B.T. e montate le vie cavi al difunzionali.

sottoAl

livellodelle

banchinesono

s tatedel pavimento

flottante che è ancora dacompletate le lavorazioni di montaggio delle vie cavi erealizzare. Sui vari livelli, oltre all’installazione deila posa dei canali di ventilazione; sono in fase didiffusori sonori sono in corso le lavorazioni per ilultimazione le installazioni e i cablaggi delle telecameremontaggio delle vie cavi: nel cavedio elettrico, in

distatiparticolare, sono state montate le barelle di risalita e si

sostanzialmente completati i lavori di montaggio delle

stanno passando i cavi M.T.. Sono stati infine posati invie cavi e dell’impianto di illuminazione ed è in corso ilopera i grigliati e i parapetti di protezione a pianomontaggio

banchina.

sorveglianza.

Neisottobanchina

dell’impiantodell’impianto

didiffusione

di rilevazione

sono

sonoraeincendi. Risulta infine

 Stazione Porta Metronia: al piano museale inferiore èultimata la posa della rete di distribuzione dell’impiantoterminato il ricollocamento delle strutture in muratura

idrico-antincendio.

della “domus del comandante” e sono in corso le Variante Clivo di Acilio: nell’area di cantiere del Clivo dioperazioni di posa della passerella. Nel solaio superiore

Acilio è stata ultimata la costruzione della scala fissadel museo, a quota +23,60, proseguono le attività didella discenderia di stazione lato nord-est e la posa

realizzazione del sedime e di riposizionamento deidelle predalles d’imposta della soletta di fondo delmosaici pavimentali. Continuano

manufatto in c.a. destinato alla ricollocazione delle

fissaggio

murature antiche rinvenute nel corso degli scavi diposizionamento dei rivestimenti vetrati nelle scale diraggiungimento della quota di imposta delle paratie dicollegamento mezzanino/banchina e nella zona atrio

stazione. È stato inoltre posato in opera, in aderenzastazione. Sono in via di conclusione le opere in c.a. aalla

dipiano campagna previste dal progetto di s istemazione

impermeabilizzazione. Risulta inoltre ultimata la posa insuperficiale (muri perimetrali di confine dei campi

opera dell’impermeabilizzazione a parete nel cavedio

sportivi della Romulea e del Tennis Roma, volumi

condizionatori e nei cavedi di estrazione e immissioneemergenti delle discenderie di collegamento con laaria

piazza ipogea e con via dei Laterani). È in corso lavicinadellaberlinese,stazione

ilprimolivelloed è in corso il montaggio

dell’armatura verticale delle pareti.

delle

sottostrutture

le operazioni dimetalliche

peril

realizzazione dei muri in c.a. interni al circolo Tennis Pozzo Colosseo e cunicolo di interconnessione

Roma e la posa dei cigli dei marciapiedi tra via Farsalo

Linea B-Linea C: all’interno del pozzo Colosseo, chee piazzale Ipponio. Per la parte impiantistica si rileva alaccoglie gli impianti di comunicazione verticale delpiano atrio, con la sola eccezione delle zone di accesso,collegamento tra la costruenda stazione della Linea C e

il sostanziale completamento delle lavorazioni relative

quella esistente della Linea B, è stata completata la

al montaggio/installazione degli impianti di ventilazione,

chiusura dell’asola di copertura con la predisposizionedella videosorveglianza e della diffusione sonora. È indell’apertura destinata all’inserimento del lucernaio. Èfase avanzata il montaggio delle vie cavi e sono state

inoltre in corso la posa in opera della sottostruttura diposate le tubazioni dell’impianto idrico -antincendio,sostegno del rivestimento delle pareti.

sanitario e di condizionamento. Per tutti gli impianti

 Monitoraggio monumenti ed edifici storici: sono

citati sono in corso i cablaggi, in particolare dei loop

proseguite nel periodo, secondo il piano di monitoraggio

dell’impianto di rilevazione incendio per il quale nonstabilito, e senza evoluzioni degne di nota rispetto allesono però ancora stati montati i rilevatori. Sempre alprevisioni di progetto, ledi rilevamento

piano atrio sono stati montati i tornelli di ingresso e ditopografico degli effetti indotti dai lavori sui monumenti

uscita. Al piano tecnico, lungo il corridoio su cui

e sugli edifici storici della tratta in esame, tra i qua li

affacciano i locali tecnici, sono in corso le attività difigurano: Colosseo, muro del Muñoz, tempio di Venere

posa e cablaggio. Sempre al piano tecnico è in corso ile Roma, basilica di Massenzio.

montaggio delle tubazioni per la distribuzione generale

attività Pozzo 3.2 (piazza Celimontana): nel cantiere dele la centrale idrica. In quest’ultima procedono lepozzo di piazza Celimontana, ultimata già da tempo lalavorazioni per la predisposizione dell’impianto dicopertura del pozzo e il rinterro dello stesso, è in faseilluminazione e degli altri impianti previsti (telefonia,di arretramento la recinzione lato ospedale militare perdiffusione sonora, ecc.). All’interno dei locali delle due

il ripristino del marciapiede e delle linee di smaltimentocabine M.T./B.T. sono in corso le prove funzionali

acque nella configurazione ante -operam. Per quantointerne per testarne il corretto funzionamento, mentre

LINEA Cnegli altri locali presenti lungo il corridoio tecnico(locale quadri e locale U.P.S.) sono in fase avanzata lelavorazioni di posa delle vie cavi e dei rilevatori
antincendio al di sotto del pavimento flottante. Al pianobanchine sono in corso le lavorazioni di montaggio degli
staffaggi

peril

posizionamentodell’impiantodiilluminazione e l’installazione, all’interno degli armadi
antincendio, dei pulsanti di emergenza e dei citofoni.
Sono stati montati inoltre i pannelli informativi el’orologio a fine banchina. Prosegue infine il montaggiodelle lame d’aria a servizio dell’impianto di ventilazione
di emergenza.
 Gallerie di linea: nella tratta Porta Metronia–Colosseo/Fori Imperiali, su entrambi i binari, risultano
installatetutteletipologie

diimpianti

previsti(illuminazione, diffusione sonora, videosorveglianza,telefonia, pulsanti di emergenza, idrico -antincendio,linea di contatto…) e sono in corso le verifiche interne
dei cablaggi. Continuano le lavorazioni di posa del cavo
fessurato su entrambi i binari dell’intera tratta .
Prima fase strategica: Monte Compatri/Pantano –San Giovanni
 Sono in via di completamento attività residuali che non
influiscono sullo svolgimento dell’esercizio in corso.

LINEA CCANTIERE STAZIONE VENEZIACANTIERE STAZIONE VENEZIACANTIERE STAZIONE VENEZIACANTIERE STAZIONE VENEZIACANTIERE STAZIONE VENEZIACANTIERE STAZIONE VENEZIACANTIERE STAZIONE COLOSSEO (FORI IMPERIALI)CANTIERE STAZIONE COLOSSEO (FORI IMPERIALI)CANTIERE STAZIONE COLOSSEO (FORI IMPERIALI)CANTIERE STAZIONE COLOSSEO (FORI IMPERIALI)CANTIERE STAZIONE COLOSSEO (FORI IMPERIALI)CANTIERE STAZIONE COLOSSEO (FORI IMPERIALI)CANTIERE STAZIONE PORTA METRONIACANTIERE STAZIONE PORTA METRONIACANTIERE STAZIONE PORTA METRONIACANTIERE STAZIONE PORTA METRONIA