建築工事

日建連版の主な改良内容
休日設定 完全週休 2 日、特別休暇（年末年始 5 日、夏季 3 日、ゴールデンウィーク 3 日）、8 時間労働（残業なし）、祝日出勤
作業歩掛 会員企業各社の歩掛データより 157 項目の日建連歩掛値を策定
雨 天 日 過去 20 年の雨天日数をもとに雨天予想日を設定

日建連版

施工手順 鉄骨建方、クレーン種別、躯体の工区割、受電日、検査期間など策定
適正工期 日建連が策定した条件を満たす工程表には「日建連適正工期」の文字が表示されます。ユーザーが休日や作業線等を変更して適正工期の条件を満たさなくなると文字は消えます。
工期率

ユーザーが工程表を編集したとき、編集後の工期を、適正工期に対する比率「工期率」で表示します。これにより工程の緩急を日建連適正工期の工程表を自動作成!

数値で客観的にとらえられます。

日建連適正工期

工期率（％）= ユーザー工期 ÷ 日建連適正工期

日建連版の適用範囲
自動作成ツールで作成できる建物の適応範囲です。

用途構造
階数
高さ階 面 積期
間
印刷用紙

事務所、集合住宅、学校、工場・倉庫、医療施設
RC 造、SRC 造、S 造
地下 3 階、地上 25 階、PH2 階以下

杭

週休２日を確保種類：PHC 杭 , アースドリル杭 , 拡底アースドリル杭
オールケーシング杭 , リバース杭 , 鋼管杭 , 羽根付鋼管杭 ,CD 杭

山 留 め 壁 種類：親杭横矢板 , 鋼矢板 , ソイル柱列壁 , 場所打連続壁
引抜きの有無、余掘りの有無

切 梁・構 台 切梁段数，構台の有無

地上 60m 以下
5,000m2/ 階 以下
工期 10 年以下躯制限なし（動作保証 A4 〜 A1）
自動作成ツールで作成できない建物です。

体

適 用 外

土工・地業

適 用 内

詳細設定の主な項目

体育館等の RC と S の複合構造
傾斜地に建つ建物
柱梁の PC 工法（スラブ、外壁の PC は適用内）

基
礎 基礎形式：独立基礎、べた基礎
スラブ型枠 合板型枠 , デッキプレート , 床鉄筋組込デッキ , ハーフ PC
鉄骨 建方用タワークレーン台数、移動式クレーン台数
建方種別：積層，建逃げR C
造 ポンプ車 1 台の打設量
S R C 造 小梁の種類：RC 小梁，S 小梁
工 区 割 各階の工区数

数分の入力
で工程表を自動作成

外 壁 仕 上 モザイクタイル 50 角程度 , 小口タイル 45 二丁程度

免震構造

タイル張り二丁掛以上 , 石張り , アルミパネル , 打放仕上

逆打ち工法

弾性タイル吹付 , リシン吹付 , カーテンウォール ( ノックダウン工法 )カーテンウォール ( ユニット工法 )屋

防水：アスファルト防水（露出）,アスファルト防水（押えコン）

仕動作環境

アスファルト防水外断熱（押えコン）,シート防水 , 塗膜防水

Windows XP/Vista/ 7/8.1/10® が動作するパーソナルコンピュータ

HDD

200MB 以上の空き容量

入力装置

Windows 対応のマウス、CD-ROM ドライブ

仕上：折板葺き , カラーステンレス葺き , ステンレスシーム溶接工法

上

本体

提供媒体

根 形状：陸屋根，勾配屋根

彩色スレート葺き , スレート葺き , 瓦葺き , 銅板葺き

内部

床 タイルカーペット (OA 床 ), 長尺シート貼 , フローリング , 石張り

内部

壁 クロス張り , 吹付塗装 , 塗装 , 石張り

タイル張り , 塗床 , 合板張り ( 転がし床 )タイル張り , 金属パネル , 板張り

内 部 天 井 岩綿吸音板張り , 化粧石膏ボード張り , クロス張り

CD-ROM

吹付塗装 , 塗装 , システム天井 , 金属パネル

製品価格（消費税別途）

数量、歩掛の根拠のある工程表

280,000 円／本（税別）
日建連会員価格 200,000 円／本（税別）
保守契約 20,000 円／本・年（税別）

一般価格

日建連版 Ver.1.0

保守内容：最新版へのバージョンアップ、歩掛値等の更新、ユーザーサポート※日建連版会員価格は、日建連の会員企業が購入する際の価格です。 ※日建連版は、建築ソフト（株）のみで販売しています。

一般社団法人日本建設業連合会（日建連）は、全国的に総合建設業を営む企業及びそれらを構成員とする建設業者団体が連合し、建設業に係る諸制度をはじめ建設産業における内外にわたる基本的な諸課題の解決等に取り組んでいます。

内容についてのご質問や購入のお問い合せは建築ソフト㈱までご連絡ください。
監修

開発・販売

建築ソフト株式会社
建築生産委員会施工部会・適正工期算定専門部会

http://www.nikkenren.com/※本カタログの内容は予告なく変更する場合があります。※Windowsは米国Microsoft社の登録商標です。
※コストナビは建築ソフト株式会社の登録商標です。

〒194-0013 東京都町田市原町田3-2-2 第2タストンビル6F
TEL.042-725-1766 FAX.042-723-8870

http://www.kentiku.co.jp
E-mail:info＠kentiku.co.jp

計画時の工期把握に最適

工期のシミュレーションが自由自在

図、写真の貼付け

サイクル工程シェイプ機能

印

鑑

適正表示

日付エリア

日建連版
日建連適正工期

日建連は、適正工期での受注を推進し、完全週休２日制を実現して、 ●「日建連版」とは日建連会員企業 8 社で構成する「適正工期算
建設業に従事する人々の生活の質を高め、定プログラム策定ワーキング」で検討された
適正工期の条件に沿って、従来のコストナビ将来に渡る担い手を確保することを目的として、工程表をカスタマイズし適正工期が自動算定できるようにしたソフトウェアです。
建築工事の適正工期を算定するプログラムを作成しました。

稲妻線工事の進捗を管理できます。

❶ 建物概要を入力

クリティカルパス

面積、階数、用途などを入力します。

クリティカルパスを自動計算して表示します。

自由線の入力出来高曲線
作業線１本毎に工事費を設定できます。

必要なら詳細な設定も可能

土地業、躯体、仕上の条件をユーザーが指定できます。指定しないときはコストナビが適切な条件を自動設定します。

入力データをもとに、コンピュータの中に立体的な建物を作り、構造計算を行ない、躯体，仕上の施工数量を自動算出します。
その数量と歩掛、投入数より各作業の日数を算出し、建物に適した工法，施工順序で日建連適正工期の工程表を自動作成します。

❷ 工程表がすぐできる！
コストナビ工程表は、建物特性を反映して歩掛を決めます。投入数も建物規模などから適切な値が自動設定されます。また作業線 1 本ごとに歩掛、投入数、作業量のデータを持ちネットワーク工程表を作成します。
日建連適正工期

工期率
ユ ー ザ ー が 工 期 を 変 更 し た と き、
日 建連適正工期に対する比率を表示します。
工期率 (%)= ユーザー工期 ÷ 日建連適
正工期

根拠を表示
各作業線には、作業日数の根拠になる歩掛、投入数、作業量と雨天日，固定日数が設定されています

どのフェーズでもクリティカルパス

歩掛・投入数・作業量

工事費を自動計算し出来高曲線が自動的に作成されます。
出来高は作業線１本ごとに工事費が設定されるので建物に即した出来高曲線が作図されます。
工程表と重ねて印刷できるので、クライアントへの提出資料など有効に活用でします。
また出来高曲線はワンクリックで表示／非表示を切り替えられます。

クリティカルパスとは、最も時間のかかる作業経路のことで、この経路が工期を決定します。工期内に工事を完了するためには、クリティカルパス上の作業が遅れないように工程管理をすることが最も有効です。
しかし、クリティカルパスは計算が面倒で、簡単に算出する事が出来ません。コ
ストナビ工程表は、この面倒なクリティカルパスを自動計算して表示します。

作業日数は、歩掛、投入数と作業量で決まります。歩掛を決めるには、建物の特性をつかんだり、資料を調べたり面倒な作業です。また投入数の想定も、長年の経験が必要です。
コ ス ト ナ ビ 工 程 表 は、100 項 目 以 上 の 歩 掛データを持ち、建物特性を反映して歩掛を決めます。投入数も、建物規模などから適切な値が自動設定されます。また作業線は、作業線１本ごとに、歩掛、投入数、作業量のデータを持ちネットワーク工程表を作図します。

自動作成機能計画のどのフェーズでも使えます。
●企画段階
おおまかな計画でも、コストナビが自動設定して工程表を作成します。
●基本設計段階
基本的なプランを基に、企画段階より精度の高い工程を作成●詳細設計
実施工レベルの現実的な工程を作成

編集機能

工程管理機能根拠のある工程表

ネットワークのつながり

指定した日の出来高を算出

コストナビ工程表は、入力データから建物を想定し、数量を算出して工程表を作成します。過去の統計値ではなく数量・歩掛・投入数を設定した根拠のある工程表です。複合構造、部分地下、セットバックした建物などでも、建物に即した工程表を作成します。
数量算出には、精度の高さでご好評をいただいている「概算見積ソフト コストナビ」のエンジンを使用しています。

各作業線はネットワークのつながりを持っています。
ある線を移動や伸縮すると他の線も連動して変化します。
作業線の描画、編集は、マウスの操作だけで簡単にできます。

マウスで出来高曲線をポイントすると、その日の出来高が小窓にポップアップ表示されます。
また、毎月末の出来高も表示できます。

日建連適正工期
日建連適正工期の条件を満たす工程
表には「日建連適正工期」の文字が表示されます。
条件を満たさなくなると表示されません。

出来高曲線

主な機能

多彩な装飾機能
写真や画像の貼り付けが簡単にできます。
また四角、矢印、吹出しなど 8 種類のシェイプ（図形）が準備され、文字の追加、図形の変形、着色などできます。
作業線は、線の太さ、色、文字の大きさ、縦書、引出線、矢印、○印デザイン、大きさ等の編集ができます。

バーチャート表示
土地業・躯体・仕上の設定可能
工程に大きな影響を与える「土地業」の杭、山留め、「躯体」の鉄骨建方、クレーン、スラブ型枠の種類、工区割、「仕上」の外壁仕上、部屋仕上等の条件をユーザーが指定できます。
これらの条件を変更して工程のシミュレーションが簡単にできます。
もちろんユーザーが指定しないときはコストナビが自動設定します。

豊富な作業線情報
作業線には、歩掛、投入数、作業量、固定日などの様々な情報を入力できます。これらの値を変更する事で、簡単に工程のシミュレーションができます。
また作業名の文字位置や縦書き、引出し線の指定なども簡単にできます。
作業線情報は、一覧表でも表示できます。

ネットワークとバーチャートをワンクリックで切り替えできます。バーチャートの太さ、色、文字書式、文字位置は自由に編集できます。

軽快な画面移動機能

進捗管理機能工程の進み具合を工程表に記入できます。作業線上で実際に作業が終了した日をクリックすると稲妻線が描画され、終了部分が着色されます。ひと目で作業の進捗状況がわかります。
稲妻線・着色は、それぞれ表示／非表示の切替えもできます。

パソコンの画面で工程表の目的の場所を表示するのは手間がかかります。
コストナビ工程表は、ホイールボタンで拡大・縮小、全体表
示と１日表示の切替え、画面で指定した場所への移動機能、高速スクロールボタンで画面移動のストレスを軽減します。

休日設定機能
週休二日制や隔週二日制などの設定はもちろん、祝日の作業の有無、特別休暇の設定なども自由にできます。指定した休日は、線 1 本ごとに反映されて工程表が再描画されます。
またコストナビ工程表にはカレンダーが搭載されているので、土日、祝日などすべて自動的に設定されます。

出力機能
誰にでも配布可能
コストナビ工程表を持っていない方にも工程表を配布できるように、表示と印刷ができるビューワーを建築ソフト㈱ のホームページで無償配布しています。
またコストナビ工程表は、Excel に工程表を出力できるのでExcel ファイルで配布もできます。
もし PDF を作成できるソフトをお持ちであれば、PDF ファイルでも配布できます。

竣工日を指定して作図可能
日付を指定して作図と、指定せずに延日で作図が選べます。
さらに日付の指定は、着手日の指定と、竣工日の指定が選べます。
竣工日で指定したときは、竣工日から逆追いで工程表を作図し、着手日がいつになるかがわかります。

※Excel2007 以前のバージョンは非対応です。

ジャストサイズ印刷機能6 ヶ月の工程表でも、3年の工程表でも、自動的に縦横のサイズを選択されている用紙サイズに合わせて調節し、ジャストサイズ印刷できます。