平成27年度

西部特別支援学校体育館他 新築工事（建築）概要・目的について

工事車両通行禁止
至 細江

肢体不自由児を対象とする特別支援学校の特性を十分理解し、学校で過ごす児童生徒だけでなく、学校を訪れるすべての人に安全・安心・快適を追求した建物を目指した。

周辺環境について
工事敷地南側の通称姫街道は交通量が多く、特に朝・夕の通勤時間帯は必ず渋滞となる事から、近隣住民の要望で大型車両の出入りはＡＭ９：００以降という制約があった。
また、工事敷地の北東に聖隷三方原病院という大きな病院がある為、北側に抜ける道も工事車両は通行禁止となった。
同一敷地内に校舎棟新築工事も同時進行されるため、出入口・敷地内通行路確保、資材・残土置場の確保、職員駐車場の確保が課題となった。

北棟

ｺﾝﾋﾞﾆ

現場
体育館
出入口

設計趣旨

校舎

聖隷三方原病院

中棟

校舎棟
出入口
大谷ﾊﾞｽ停

現場住所

大谷ゴルフ

至 浜松環状線

南棟

体育ｸﾞﾗﾝﾄﾞ
プール

【案内図】

【配置図】

校舎棟工事
体育館工事

校舎 南棟

建物特性
バス車庫
肢体不自由児童の学校への送迎をスクールバス（昇降跳出し板付き）で行うことから、車いすでの利用がしやすい計画が必要である。また、バス昇降所への流れを考慮し、雨水の浸入を防ぎ、段差のない出入口とすることが求められた。

体育館
外部環境の変化に順応できない生徒が多数在籍している為、体育館は校舎から屋内にて行き来できるように計画し、全ての生徒が積極的に利用できる計画となっている。また、体育館は緊急時の避難場所となるため、避難・待機・引渡しの一連の流れがスムーズに行える配置とし送迎車の利用にも配慮した計画となっている。
日常的に保護者相談や体験・見学等の地域利用ができるようなゾーニングとし、誰もが訪れやすい明るい空間を目指している。
木造公共建築物への積極的な取組みとして、構造用集成材・内装材において木材を積極的に活用しぬくもりある学校空間を創出する。また、特別支援学校において体育館は入学式・卒業式だけではなく、運動会や地域の様々な催し物等、多様な利用が想定される。そこで体育館を、学校生活の記憶を演出する大きな「交流ホール」として位置付け、木架構と随所に使用した木材による温かく壮観な空間として設計されている。

ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

プール及びプール付属棟
生徒一人一人の障害の程度や特性・発達段階に応じた学習内容・方法を基に計画されている。特に衛生面・安全面に留意し、十分な移動空間が確保できる面積・形状等とする。
プールは小学生から高校生までと年齢層も広い為、大・小プールを計画し、水深については急激な変化のない適切な深さとするとともに、見やすい位置に水深表示を設ける。
プール本体は外圧や腐食に強く、耐久性に優れ、表面が滑らかで清掃しやすく、水漏れの心配も少ないメンテナンスメリットのあるオールステンレス製品が採用されている。
プールサイド、付属棟の各室の床は濡れても滑りにくく、十分な耐水性あるものとする。

体育館工事

工事範囲配置図

校舎棟工事

週間工程表工程について
全体工程表は当初設計より支持層が深かった事により、地盤改良が必要となり、その工法を検討し承認を受けての施工となった為、その手配に1ヶ月程度かかったので全体工程表を修正した。

・敷地が狭い為、材料の搬入予定を細かく記載。
・繁忙期のため重機等の予定を書込み、手配ミスによる工程の遅れがないようにした。

全体工程表は当初設計における支持層問題により地盤改良の工法検討～承認、重機等手配の期間が１ヶ月程度入り全体工程表を修

当初予定出来高

月間工程表・ｺﾝｸﾘｰﾄのｍ3数、金鏝押えのｍ2数を記載して生ｺﾝﾌﾟﾗﾝﾄに車の台数、左官工の人数があらかじめできるように配慮した。

変更後予定出来高地盤改良について
体育館棟、プール及びプール付属棟の土工事に入り、図面の左上から下に向かって掘進んでいきたが、途中からボーリングデータの深さに支持層が出てこなくなり、掘削予定部分を総掘りして支持層の確認を平板載荷試験にて行い、地盤改良をブロックごとに行う”エルマッドＳ工法”を監理者に提案して採用された。

【エルマッドＳ工法の概要】
現地土とセメント固化材のスラリーを混練し、一体となった流動体として扱うことができ浅層混合処理工法の締固め手間をを省くことができる。また、深層混合処理工法のように柱状に改良体を構築するのではなくブロック状に築造することで施工の効率化が図れ、改良体の均質性も確保できる。本工法の特徴は下記の通り。
①.専用のミキシングバケットを使用②.リアルタイムモニタリングシステムを採用【エルマッドＳ工法の適用範囲】
設計基準強度：150kN～2,000kN
改良体の寸法： 巾、1m以上、6m以下
奥行、1m以上、6m以下
深さ、0.6m以上、6m以下隣接場合の養生時間は12時間

設計通りの支持層が出た箇所‐‐‐‐‐ エルマッドＳ工法の工事の流れ ‐‐‐‐‐【室内配合試験の実施】①.現地土を採集して土質確認しセメント固化材量を決定する。
②.現地土と設計で決められたセメント固化材量を混合しテストピースを作成する。
③.テストピース一軸圧縮試験を材齢７日で行い、２８日強度を算出し設計基準強度以上で合格。
（テストピースはセメント固化材量を変えた3本/セット ｘ3セットで行う。）【現場施工の流れ】①.改良体の基準寸法以下にブロックを設定して区画割を行う。
②.ミキシングバケットとリアルタイムモニタリングシステム連動の校正を行う。
一軸圧縮試験
③.ブロックの掘削を行い規定巾ｘ奥行ｘ深さ及び支持層の目視確認を行う。
④.セメントスラリーを流込み、掘削土と混合させる。
（リアルタイムモニタリングシステムで羽根の回転量、1000回/ｍ3及び横方向均一攪拌混合の確認を行う。）⑤.150ｍ3ごとにテストピース（3本/ｾｯﾄ ｘ2ｾｯﾄ）を作成する。
⑥.隣接部改良の場合は12時間以上の養生期間を置く。
⑦.テストピースの一軸圧縮試験を材齢７日と２８日で行う。
（材齢７日は２８日強度予測の為に行い、この強度が設計値以下の場合、土工事は２８日強度確認後行う。）

大プール

試験堀をして支持層確認

平板載荷試験状況

体育館、受水槽基礎は、隣接する構造物の掘削深さより浅い為、ラップルコンクリートでの嵩増しを提案した。 監理者に構造計算で確認してもらい施工を行った。

体育館基礎、校舎棟取合
ﾗｯﾌﾟﾙｺﾝｸﾘｰﾄ打設状況

室内試験の為現地土ｻﾝﾌﾟﾙ採取

付属棟

小プール

掘削順
序

本工事の長期許容地耐力は170kN/㎡

受水槽基礎、プール・擁壁取合ﾗｯﾌﾟﾙｺﾝｸﾘｰﾄ打設状況

受水槽基礎（ﾗｯﾌﾟﾙｺﾝ）
プール・擁壁取合検討図ミキシングバケット校正

リアルモニタリングシステム校正

掘削完了
ブロック寸法・支持層確認

スラリー、土攪拌混合状況

地盤改良ブロック割付図

体育館棟、構造用集成材加工の流れについて④⑤

江間忠ｳｯﾄﾞﾍﾞｰｽにてラミナ人工乾燥

江間忠ｳｯﾄﾞﾍﾞｰｽにてラミナ人工乾燥後含水率外観確認⑤⑥

江間忠ｳｯﾄﾞﾍﾞｰｽにて識別の為に
ラミナ小口塗装確認

三鈴にて
ラミナ巾調整

⑦⑦

県内

12

原製

木材

(有)山西製材所㈱中央㈱フジイチ↓↓↓(有)山西製材所㈱中央㈱フジイチ

双竜木材㈱静岡県森林組合連合会天竜営業所

↓↓
黒川材木店

静岡県森林組合連合会天竜営業所

↓
巴木材

双竜木材㈱

↓

天竜森林組合春野森林組合↓㈱ヤマトウ製材所

江間忠木材株式会社

3 製材受け入れ検査↓
県外： 愛知県蒲郡市浜町124乾燥

江間忠ウッドベース株式会社↓
江間忠木材株式会社 、株式会社浜建

5 人工乾燥受入れ検査↓
県外： 愛知県新城市富栄字外貝津22-16↓
県外：栃木県那須塩原市下厚崎5-391

7

江間忠ラムテック株式会社

集成材製造

↓
県外：長野県小県郡長和町古町4413↓
県内
清水港木材産業協同組合工場↓10⑧↓
江間忠木材株式会社 、株式会社浜建、針谷建築事務所

8 集成材受入れ検査

9 集成材加工、出荷⑧

齋藤木材工業株式会社ナガト工場↓↓
県外： 三重県松阪市上川町２７３９番地63

江間忠ﾗﾑﾃｯｸにて集成材製品検査↓

コウヨウ株式会社工場⑨↓

清水港木材産業にて集成材加工製品検査↓⑪
11 検品・現場納品

江間忠木材株式会社 、株式会社浜建、針谷建築事務所
↓

12

施工

齋藤木材にて集成材製品検査⑨

江間忠木材株式会社 、株式会社浜建、針谷建築事務所

加工現寸検査齋藤木材にてラミナ受入、強度、含水率確認

江間忠ﾗﾑﾃｯｸにてラミナ受入
強度、含水率確認

有限会社 三鈴

ラミナ幅調整平成27年度 西部特別支援学校体育館他新築工事（建築）現場

株式会社浜建現場搬入

コウヨウにて集成材加工製品検査

体育館棟、構造用集成材の工場製作について（ラミナ〜集成材）①.人工乾燥とラミナの確認②.集成材製作

チェックシートにより、製材所にて出荷前のラミナ材一梱包毎に、抽出で含水率測定と外観目視検査を行い監理技術者が問題ないと判断したものは、ラミナ木口に白ペンキによるマーキングを行い、構造用集成材工場へ出荷する。

構造用集成材工場では、製材所で付けられたマーキングを監理技術者が確認する。
構造用集成材工場では加工されたラミナ材の含水率試験と強度選別検査に各工場ごとに立会い、試験実施状況、接着剤の材料承認との照合を監理技術者が確認をする。

集成材工場は長野県の齋藤木材工業でＣ１柱、栃木の江間忠ﾗﾑﾃｯｸでＣ１以外の集成材製作を行った。

ラミナ単体の含水率測定
チェックシートの確認を行った。

受入検査、白ﾏｰｷﾝｸﾞを確認

含水率測定
8～15％を合格とする

不合格品はねた状況

ｸﾞﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾏｼｰﾝにて強度選別

強度別に色分けされたラミナ

曲げ、接着力試験実施確認

接着剤が材料承認と整合しているか確認
齋藤木材はオーシカを使用
江間忠ﾗﾑﾃｯｸはアイカを使用

齋藤木材は埋木

接着剤塗布状況確認

ラミナの仕組み確認

他現場と区分する為の集成材製品保管予定場所確認

集成材含水率確認

品質等表示確認

ラミナの含水率測定

計画
フシ埋め方法確認
江間忠ﾗﾑﾃｯｸはパテ処理

外観検査チェックシート
実施

フィンガージョイント加工確認

集成材積層数確認

油圧プレス状況確認

集成材断面寸法確認

体育館棟、構造用集成材の工場加工について（集成材加工〜接合金物）③.集成材加工④.金物製作

集成材の加工工場は工期短縮を考慮し、２工場で行った。
清水港木材産業協同組合ではトラス材及び屋根に係る梁材の加工を行った。
加工方法はフィルムで原寸図を打出し集成材に墨出し、切断・穿孔を行う。
製品検査は抽出した加工完了の集成材に原寸フィルムをあてて全長・断面寸法、穴の位置・ピッチ・穴径寸法、スリットの位置、寸法を加工図と照合した。

接合金物製作は大阪の㈱クニタで全数行った。
加工方法は単品製作図を作成して１次加工会社で加工して本工場で溶接を行い、亜鉛メッキ工場にてメッキ処理を行う。
メッキ工場から戻ってきたものを寸法・数量確認して現場に出荷する。
製品検査は溶接作業者の資格確認、製品の寸法確認（目視・原寸フィルム）
メッキ目視確認を行った。

コウヨウ㈱では柱及、壁ブレス及び軒高以下の梁の加工を行った。
加工方法は切削機械”ＣＮＣプレカットシステム フンデガー”を使用した。
製品検査は清水港木材産業協同組合の方法と同じ。
柱～トラスの接合部分は清水工場で使用した原寸フィルムを当てて間違いがないか確認をした。

清水港木材産業協同組合での集成材加工製品検査

集成材工場のシール確認

スリット位置、巾の確認

全長、断面寸法を加工図と照合

トラスの仮組みﾎﾞﾙﾄ、ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ穴位置フィルムで照合

天井面露出合板材質確認

溶接有資格作業者の確認

接合金物の確認

接合金物の確認

接合金物フィルム照合

穴径実測

保護塗料材料の確認(汚れ防止の為工場塗装行う)

メッキ出来映え、寸法の確

コウヨウ㈱での集成材加工製品検査

切削機械運行状況の確認（フンデガー）

柱全長断面寸法を加工図と照合

金物単品図
ﾎﾞﾙﾄ、ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ穴位置フィルムで照合

トラス接合部フィルムで照合

防蟻処理材料の確認(現場での工期短縮の為工場塗装）

②．アンカーボルトセット

体育館棟、構造用集成材の建て方について①．先行外部・棚足場組立て

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの精度は建て方精度に直結するので図面検討を詳細に行い、現場精度を高めた。
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設後にｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ位置を全数実測してBPLに穴開けを行った。ヘリアキはBPLを大きくして対応した。

建て方に先行して枠組足場組立の為、仕上等考慮した離れ・高さ寸法とした。

施工図では配筋、ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎柱脚、地中梁のﾌｶｼをABLが納まるようにに考えた。

固定PLをABLが取付易く中央に開口

柱建て方状況

先行で柱脚金物取付、グラウト注入

柱脚固定状況確認

建起し精度の確認

ABLの形状・高さ検討も行った。

③．トラス組立てトラス地組台を計画し施工順序・方法を細かく検討し、安全に早く精度良い施工を目指した。

④．現場施工管理

1.地組時全長を計測.集成材が雨に濡れない様シート掛けﾎﾞﾙﾄ、ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝの本数確認

トラス、梁取付完了

2.吊上時全長調整状況

屋根構造用合板張り

垂木取付

垂木固定破風・鼻隠廻りは長いﾋﾞｽで補強 屋根断熱材はﾌﾟﾚｶｯﾄで工期短縮

3.再度計測して吊込み

屋根断熱材敷込み、風で飛ばされないようにその日のうちに野地板張り完了。

外壁下地は土台を据えて、たて胴縁45ｘ120＠455、外壁ｼﾞｮｲﾝﾄ部は90ｘ120

側溝の位置をバスがまたげるように配置する事により、水平に駐車でき車いすの乗り降りがしやすくなるように変更提案をした。

体育館・バス車庫棟、施工上の工夫
展開図に別途工事機器類をﾌﾟﾛｯﾄし割付け良く配置した。

消火器BOX開口を利用し仮設電気の配線を行い、本設コンセントが使用できるまで仮設が使用できるように計画した。

水勾配を逆にとる事によりスロープから流れてくる雨水を建物に入りにくくした。

杉連格子
取付方法
左図のように下地を入れる事により化粧ビスが見えない、木材のソリが出にくい。

サイドネット等体育器具取付けの為の集成材へのボルト開口は、事前に図面検討を行い工場で穿孔することにより現場での省力化・精度向上させた。

スロープ（下がる）

設計ではステージ下床仕上げがモルタル金鏝仕上げであったが、台車収納を引出すときにセメント粉でｱﾘｰﾅ床を汚す為、防塵塗装仕上とした。

アルミ庇取付ボルトを先行取付とし、庇の振動で外壁の押出成形セメント板が割れないように施工した。

水勾配

木製建具開閉時子供たちが手を挟まないようｸﾞﾚﾓﾝﾊﾝﾄﾞﾙ取付方法を提案した。

スロープ（下がる）

木製建具がボールが当たり外れないように溝内にベニヤを取付るという簡易な方法を提案した。

設計ではPSは露出配管であったが、見栄えが悪い為、ＰＳを提案して壁面をスッキリさせた。

雨水浸入防止の為、方建て部で平面ができないようにダブルでグレーチングを設けた。

ウッドデッキｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ部躯体図

竪樋は転がし配管で側溝に放流つまり防止の為排水目皿は設けず、配管径を鉄骨柱廻りは錆対策で根巻ｺﾝ打φ100→φ150にUPした。

高窓のｵﾍﾟﾚｰﾀｰは狭小部の目立ちにくい箇所に配置し、使い勝手の検討も行った。

高窓のカーテン開閉装置の検討
滑車の配置を事前に検討して滑車・ひも・ﾌﾟｰﾘｰが目立ちにくい配置、使い勝手が良く、安全性にも配慮した施工を行った。

ﾌﾟｰﾘｰも見栄え良くする為に隠蔽した。
保護ふた付きコンセントは電気設備業者と事前に材料の検討を行い、木ルーバーと干渉しないか検討を行い施工した。

プール・付属棟、施工上の工夫
プールでは基礎・躯体コンクリートの打継処理方法・打込金物の施工管理方法が課題であった。
アンカーボルトは在来工法での据付がプール架台柱脚104箇所の340本、プール本体据付用に116本の計456本あり、据付時の寸法確認は元よりコンクリート打設後に実測して鉄骨建て方を行った。
打込金物は他にもプール固定用ベースプレートｘ41箇所、フェンス用ボイド75箇所、ドレンｘ9箇所があり固定方法を検討し据付寸法を確認して施工した。

プール工場検査にて寸法、溶接性能確認

SUSﾌﾟｰﾙに錆びが付かないようﾌﾟｰﾙ据付前に釘など除去

プール据付状況

水漏れが無いようにプール据付後、溶接部をカラーチェック、バキュームテストで確認

スロープ

付属棟

小 プール

大 プール

躯体出隅をR面取して安全面に配慮
基礎伏図

打継ぎ面は高圧洗浄（30MPa）で目荒しを行い、コンクリートの密着を良くした。
基礎断面図○内数字は打設順序②部、打設完

アンカーボルトの据付

鉄骨建て方

アンカーボルト位置はコンクリート打設後、現地実測をしてベースプレート（各面10㎜づつ大きくしﾍﾘｱｷを確保した）に穴開けを行った。

座標管理について座標管理する事のメリットは、座標図に建物基礎、仮設、埋設配管及び外構工事の詳細図を乗せていき干渉の有無を確認することができる上に、いつでも誰にでも位置を座標で指示ができる。
逃げ杭、外構丁張り杭位置も出すことができ、省力化・精度向上が可能になる。

敷地外の道路測量座標点（既知点座標）を使ってトータルステーションで測量して建物位置、逃げ杭を出した。
校舎棟の位置出しも同様に行い、お互いに出した杭位置の誤差を確認する事により建物位置、逃げ杭の整合性をとり、設計図通りの建物Exp.J取合、外構工事側溝・桝等の取合を実現させた。

校舎棟工区

位置出し座標起工測量結果

浜建工区

基準点

本工事
建物位置

KBM

校舎棟
建物位置

工事車両出入口

地縄・逃杭創意工夫・社会性⑤．施工検討会
工事前に社内建築課全体で工事の問題点の検討会を行い、現場担当者が問題点を確認すると共に技術的なアイデアを聞く機会を設けた。

①．騒音、埃対策

設置型発電機は防音シートで囲い音漏れに配慮した。

建物西側の通路は砕石敷きの上に鉄板敷きとし埃・振動対策を行った。

鉄板撤去後の埃対策として塩化ｶﾙｼｳﾑを撒き、埃対策を行った。

舗装工事での騒音対策として、低騒音型の上をいく超低騒音型ロードローラー、タイヤローラーを使用した。
また、ＮＥＴＩＳ（新技術情報提供システム）対応重機を使用し新技術を取り入れた。

②．2次製品化③．近隣協議への対応

設計では横断側溝が現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄであったが、工期短縮、カド欠け防止の為、２次製品化とした。

近隣協定による設計外の依頼
右折禁止表示の提案～施工した。

④．安全パトロール⑥．社会貢献浜松工業高等学校の生徒による現場見学会の開催

浜北西高等学校の生徒
ジョブウォッチング受入

現場周辺道路のカーブミラー清掃⑦．おわりに社内安全パトロールや建設業協会の安全パトロールを依頼して第三者による現場安全確認を行った。

平成29年度静岡県経営管理部営繕関係優良建築・設備工事等表彰にて、経営管理部長表彰、優良工事を頂きました。
県内建築業者では２社のみという高評価を頂いたことは施工技術者として大変光栄であり、今後仕事を続けていく上で大きな励みになりました。
無災害でよいものを作ろうという思いで、工事が終わったことについて工事関係各位に感謝いたします。

社内安全パトロール

建設業協会 安全パトロール