岡山市水道事業総合基本計画（アクアプラン 20１7）
アクションプラン後期編（令和 4 年度～令和 8 年度）

令和６年度取組予定
水道局では、平成２９年に水道事業の中長期的な事業運営の方針を示した「岡山市水道事業総合基本計画アクアプラン２０１７」を策定しました。
現在は、後期５年間の具体的実行計画である「アクションプラン後期編（令和４年度～令和８年度）」に基づき事業を推進し、令和５年度には財政健全化の議論での内容を反映したものに改定しました。
アクションプランの進捗状況及び取組予定・結果については、適宜まとまり次第公表しており、本資料では令和６年度の取組予定を報告します。

岡山市水道事業総合基本計画
アクアプラン２０１７≪平成 29 年度～令和 8 年度≫

成果・課題の検証

取組・目標値の追加変更

アクションプラン前期編

アクションプラン後期編（平成２９～令和３年度）（令和４～８年度）

基本理念と４つの基本施策基本理念である「ゆるぎない安心と信頼の追求」の達成に向け、４つの基本施策に基づき事業を推進しています。

事業費の進捗状況（単位：百万円）
R6

後期編（R4～R8）

予算額
安全でおいしい水の追求

総事業費

累計額
(R4～R6)

進捗率（％）

316

713

506

71.0%

8,058

44,70925,37456.8%

満足度を高めるサービスの充実

23

196

270

137.8%

持続可能な水道システムの構築

111

523

348

66.5%

8,508

46,141

26,49857.4%

水の安定供給と強靭性の確保

合計※累計額及び進捗率は、決算の済んでいる年度は決算額、決算前の年度は予算額で算出しています。
（決算額：令和４年度、予算額：令和５～６年度）

安全でおいしい水の追求
主要事業

清浄、豊富な原水の確保

７００万円

安全でおいしい水道水を送り続けるために、清浄で豊富な原水事業方針を確保します。
流域自治体や関係者と連携して、水源の大部分を依存する旭川源流地域での水源及び地下水源を保全します。

・水源林事業の継続実施
 旭川水源地域（鏡野町、新庄村）での水源林の保育・整備

間伐：５.０ｈａ
評価指標 （単年値）

Ｒ６目標値

水源林の間伐面積5.０ha○間伐
混み過ぎた林の木を間引くこと。残す木の生育を助け、光が射し込み、下草などが茂るため、水源かん養機能や土砂流出防止機能が高くなる

主要事業

水質管理体制の充実

水源林事業(間伐作業)

３億８００万円

岡山市水安全計画を運用し、水源から蛇口までのあらゆる危害事業方針

要因に対応した総合的な水質管理を行います。異臭味被害や新たな水源汚染物質などの水質上の課題に対応し、安全でおいしい水をお客さまにお届けするため最適な処理を追求します。

・水質検査体制の充実
 水質検査機器の更新整備

液体クロマトグラフ質量分析計（LC-MSMS）○ＬＣ-ＭＳＭＳ
フェノール類の分析で用いるガスクロマトグラ
フ質量分析計（GC-MS）を、ヘリウム不足対応のため分析方法を変更して更新整備するもの

ガスクロマトグラフ質量分析計

水の安定供給と強靭性の確保
主要事業

浄水・配水施設の計画的更新と耐震化

１１億１，０００万円

更新時期を迎える浄水・配水施設について、アセットマネジメ
事業方針

ント手法を用いて事業費の平準化に努めながら、維持補修による機能回復と更新による機能向上を計画的に実施し、併せて耐震化を進めます。また、水需要に応じた施設の再編を進めます。

・浄水施設の計画的更新と耐震化
 三野浄水場送配水ポンプ棟更新（令和６～１１年度６か年事業）

 三野浄水場浄水池更新（令和６～１１年度６か年事業）
三野浄水場 送配水ポンプ棟○浄水池
浄水処理を行い、完成した水道水を貯留する施設。
つくられる量と送られる量を調整緩和する役目を果たす。

・ 電気、機械設備の計画的更新

三野浄水場 浄水池

 三野浄水場特別高圧受変電設備

直流電源盤設置
 上高田加圧ポンプ場ポンプ及び電気設備取替

 三野浄水場第２水源取水ポンプ取替

三野浄水場 特別高圧受変電設備

 山浦浄水場直流電源盤取替

評価指標 （累積値）

Ｒ6 目標値

電気・機械設備の更新事業数

60 か所
上高田加圧ポンプ場

水の安定供給と強靭性の確保
主要事業

水道管路の計画的更新と耐震化

５３億８，９００万円

約 4,400km 布設されている水道管路を計画的に更新し、併せて耐震化を進めます。更新・耐震化にあたっては、点検、維持管
事業方針

理を強化し、施設の長寿命化を図りながら水道管路システム全体の中での役割、重要度、災害発生時の市民への影響等から優先順位を定めて計画的に進めます。

・老朽管の更新と管路の耐震化
 当新田線

北区青江地内～南区泉田地内

口径６００～１５０ｍｍの配水管布設（令和４～６年度３か年事業）

 約３２ｋｍの水道管の布設・更新
うち老朽管更新
約１４ｋｍ
評価指標 （累積値）

Ｒ６目標値

老朽管更新延長

167ｋｍ

・災害時拠点施設への水道管の耐震化
 管路耐震化を進める（９施設完了予定）
評価指標 （累積値）

Ｒ６目標値

耐震管布設工事○災害時拠点施設
負傷者の治療を行う医療施設、災害対策本部となる公共施設や広域避難

耐震確保拠点施設数

45 施設

場所など災害時に拠点となる施設評価指標 （累積値）

Ｒ６目標値

基幹管路（口径 400ｍｍ以上）耐震適合率○耐震適合管とは、耐震管（接合部分が離脱しない構造となっている管）及び良質地盤において耐震性があると評価できる管54．1％

管路耐震管率2１．8％

・維持管理業務の強化
 弁栓類、橋梁添架管の計画的点検
 ドローン撮影による水管橋点検
評価指標 （累積値）

Ｒ６目標値

基幹管路弁類の点検数

360 か所

水管橋・添架管の点検数

60 か所

ドローン撮影による点検

水の安定供給と強靭性の確保
主要事業
事業方針

災害対策の推進１３億９００万円

南海トラフ巨大地震等の災害に備え、必要な水道水が確保できるように施設の耐震化以外にもハード面での整備を進めます。

・緊急時の燃料確保
 金川取水場非常用発電機燃料貯蔵設備増設
評価指標 （累積値）

Ｒ６目標値

災害時の燃料確保日数

2.7 日分・停電対策
 山浦浄水場非常用発電機設置（令和６～７年度２か年事業）評価指標 （累積値）

Ｒ６目標値

非常用発電機による停電時の給水カバー率81.7%
非常用発電機（吉備津加圧ポンプ場）○小ブロック化・配水管網小ブロック化の推進

配水区域を小規模に分割して管理す 小ブロック化形成に向けた工事

ることで災害や事故時の断水区域を評価指標 （累積値）

Ｒ６目標値

市街地の小ブロック化数

５5 か所

主要事業

最小限に抑えるとともに、断水の早期復旧にも寄与する

危機管理体制の充実

１００万円

地震、台風、集中豪雨などの自然災害や水質事故、機器の故障
事業方針などの非常事態が発生した際に、迅速に給水及び復旧を行えるように緊急時の対応力を高めます。

・緊急時対応力の強化
 災害対策訓練の実施
 非常用飲料水袋等の購入評価指標 （単年値）

Ｒ６目標値

災害対策訓練実施数

4回
災害対策訓練（給水基地で給水車への充水訓練）

満足度を高めるサービスの充実
主要事業

お客さまの利便性の向上

１，８００万円

お客さまの利便性と満足度を高めるため、各種サービスの充実
事業方針を図るほか、新たなサービスの研究・検討を行い、お客さまの視点に立ったサービスの提供に努めます。

・お客さまの利便性の向上
 クレジットカード払いの継続と利用促進

主要事業

お客さまとの意識の共有

５００万円

水道水のおいしさと安全性、施設・管路の更新需要や災害対策
事業方針など、水道事業への理解と関心を高めるため、お客さまとのコミュニケーションをさらに深めます。

・広報活動の継続、拡充
 水道週間行事の実施
 水道記念館を活用した広報イベントの開催
評価指標 （単年値）

Ｒ６目標値

水道記念館来館者数

1５,000 人 小学校、公民館等での出前講座
評価指標 （単年値）

Ｒ６目標値

岡山市水道記念館

出前講座実施回数

20 回

岡山市水道記念館

・お客さまとの協働活動の推進  ボランティアや民間企業等との協働事業
評価指標 （単年値）

Ｒ６目標値

協働事業実施回数

3回
小学校出前講座

持続可能な水道システムの構築
主要事業

経営基盤の強化
健全経営を維持しつつ、必要な事務事業を実施するには、限られた収入を有効に活用することが極めて重要です。また、将来

事業方針世代へも安全・安心な水道水をお届けしていく上で、財政基盤の安定化は欠かせません。引き続きあらゆる効率化策を模索しつつ、経営基盤の強化に努めます。

・経営の効率化 大内浄水場を休止し、浄水場の施設更新よりも安価で安定給水が可能な岡山県広域水道企業団からの受水切替に伴う施設整備を実施。
 庶務事務システム及び業務改善ツールの導入による業務効率化の推進。

主要事業

組織づくりと職員の能力向上

１，０００万円

めまぐるしく変化する社会情勢及び複雑、多様化するお客さま
事業方針

ニーズに迅速かつ的確に対応できる組織づくりを進めるとともに、職員個々の能力を高めることで、効率的な事業運営を実現します。

・研修の充実と人材育成
 局内技術研修

応急給水研修、維持管理研修、中級維持管理研修等を実施
 局外技術研修

岡山市デジタル人材育成方針に基づき、デジタル化を牽引する人材育成を目的とした研修へ職員を積極的に派遣。

応急給水研修（消火栓から給水車への充水）持続可能な水道システムの構築
主要事業

環境負荷の低減

１億１００万円

水道事業は、“原料”となる水や、浄水処理、配水の過程で使用する電力など、資源・エネルギーを大量に使用し、環境に大き事業方針な負荷をかける事業であることから、率先して環境負荷の低減に取り組みます。また、水道水を無駄なく使用できるように漏水防止事業を推進する等、貴重な資源の有効利用にも努めます。

・水道施設の省エネルギー化
 ポンプ設備を高効率機器に更新
評価指標 （累積値）

Ｒ６目標値

省エネルギー機器の導入率

41.0％

・水の有効利用

ポンプ設備の更新（高野加圧ポンプ場）

 漏水防止事業の実施
評価指標 （単年値）

Ｒ６目標値

有効率93.9％○有効率
有効水量とは、メーターで計量された水量又は使用者に到達したと認められる水量であり、主には配水量から漏水量を除いた水量

漏水調査

・温室効果ガス排出量の削減
 再生可能エネルギー由来の電力の購入評価指標 （単年値）基準年度（Ｈ２５）に対する温室効果ガス排出量削減率

Ｒ６目標値△27.0％
太陽光発電によるＰＰＡ事業（旭東浄水場） 太陽光発電によるＰＰＡ（電力購入契約）事業の運用○ＰＰＡ（Power Purchase Agreement）
需要家（水道局）が太陽光発電設備の設置スペースを提供し、事業者が設備の設置と運用、保守を実施し、発電した電力を需要家（水道局）に供給する。

◎ 浄水場■ 事務所〇 加圧ポンプ場

◎■
川口浄水場

● 取水場

◎■矢原浄水場◎宇垣浄水場〇北事業所●

上高田加圧ポンプ場

金川取水場

牟佐浄水場

◎◎ 山浦浄水場
三野浄水場
水質試験所

■◎
■

西管路整備課■
水道局本局
お客様センター中管路整備課

◎■
旭東浄水場

給水課

■

■
東管路整備課