令和４年度 i-Construction（ＩＣＴ活用工事）セミナー

岩手県県土整備部における取り組み

令和４年９月６日
岩手県 県土整備部 建設技術振興課

1

はじめに 本日の説明内容

８○ 岩手県のＩＣＴ（i-Construction）の取組状況○ 岩手県におけるICT技術の活用事例

2

３

岩手県におけるＩＣＴ技術の活用（１）【目的】【発注方式】

i-Constructionに係る３つのトップランナー◯ 受注者希望型施策の１つ「ICT技術の全面的な活用に取組
み、建設現場における生産性を向上させる

ＩＣＴ活用工事の実施を受注者が選択できる方式◯ 発注者指定型ことを目的に、平成29年度から開始。

ＩＣＴ活用工事の実施を義務付ける方式【実施状況】【ＩＣＴ技術を活用する施工プロセス】① ３次元起工測量② ３次元設計データ

契約年度別実績件数（施⼯中＋完成）
25
20

受注者希望型
発注者指定型

415③ ＩＣＴ建機による施工

10④ ３次元出来形管理等の施工管理

5⑤ ３次元データの納品1413

H29年度H30年度

221514

R02年度

R03年度

0

R01年度

3３

岩手県におけるＩＣＴ技術の活用（２）２、取組にかかる受注者への対応○ ICT活用工事 (H29.4.1～)（１）ICT技術の使用に要する費用を計上

１、対象工種
⼯種

土工
舗装工

項目
H29H30

R01

R02R03積算方法

R04

・３次元起工測量

積上げ

・３次元設計データ作成

積上げ

河川浚渫工
・ICT施工建機施工

賃料または損料

保守点検

積上げ

システム初期費

積上げ

地盤改良工
法面工
・３次元出来形管理

補正係数

・３次元データ納品

補正係数

付帯構造物設置工
舗装工（修繕）浚渫工(港湾)基礎工(港湾)ブロック据付工(港湾)
海上地盤改良工(港湾)（２）工事成績評定にて加点・全ての施工プロセスにおいて実施：２点加点
・部分的に活用した場合：１点加点（３）ICT活用工事発注見通しを公表（４）総合評価落札方式においてICT活用工事の実績を評価（R2.4.1～）

4施工時期の平準化
平準化

施工時期の平準化による効果○受注者として人材・資機材の実働日数の向上による経営の健全化、労働者の処遇改善等〇建設業で働く技能者として長時間労働の是正、休日の確保等〇発注者として入札の不調・不落対策、担い手確保等〇地域の社会資本の品質確保、建設機械の保有促進による災害への対応力の向上等○ 今後の方針 課題： 現在は大規模な復旧・復興工事等により年間を通じて一定の工事量は確保されているものの、復旧・復興事業完了後は工事量の縮小が避けらず、より一層の施工時期の平準化が求められている。
 今後平準化率を上げるため、施工時期の平準化を意識した発注計画に取組む。

5岩手県における週休２日の取組
１、達成状況区分

達成区分

現場閉所

完全週休２日

土・日・祝日休み

週休２日相当（４週８休）

28.5%以上

４週７休

25.0%以上28.5%未満

４週６休

21.4%以上25.0%未満

３２、発注方式◯受注者希望型
工事着手前に発注者に対して、週休２日工事に取組むことを協議したうえで実施◯発注者指定型
完全週休２日又は週休２日相当に取組むことを指定
３、取組にかかる受注者への対応（１）費用の計上
労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費、４週８休
４週８休/各期間ごと
現場管理費について、現場閉所の状況に応じ（港湾工事）（４週間を１期間とする）て補正係数を乗じる。
【契約年度別実績件数（施⼯中＋完成）】※営繕工事は労務費のみ補正
120
なお、令和３年度から市場単価方式による受注者希望型
100
補正についても、市場単価方式の補正係数16
発注者指定型80を乗じる。
6040
88 (２)工事成績評定にて加点
・完全週休２日達成：２点加点
60
53
2026
・週休２日相当：１点加点
05
H29年度 H30年度 R01年度 R02年度 R03年度 (３)総合評価落札方式において週休２日工事の実績を評価（R2.4.1～）

6その他取組について○ 電子小黒板の導入 （H29.4.1～）
 受発注者双方の業務効率化を目的に、デジタル工事写真の小黒板情報電子化を導入
 撮影時の補助員が不要となるため、省人数化や、高所・狭所部撮影における安全性の向上につながる

7

その他取組について○情報共有システム（ASP）の概要
 「情報共有システム」は、公共工事における受発注者間のやり取りや工事書類の作成をWEBを通して電子的に交換・共有することにより業務効率化を実現するシステム。
 「工事帳票の処理の迅速化」、「日程調整の効率化」、「受発注者間のコミュニケーションの円滑化」等を図り、工事の生産性向上につなげるもの。

情報共有システム（ASP）の取組○本県では平成29年度から導入、受発注者協議により使用有無等を決定。
→国交省の機能要件を満たし総務部から承認を受けた、システム９種のみ。
○ASPの利用 ⇒業務効率化○令和４年４月から全ての工事を対象にASPを使用することを原則とした。

【受注者】
【発注者】

ASPの利用メリット
共通

・インターネット経由でいつでも閲覧可能
・システム入力により受発注者のスケジュール閲覧共有可能
・書類の保存空間のスリム化
・過去の書類をデータ検索可能
・紙資料の作成費用の削減

発注者・メールでやりとりできない大容量ファイルの受渡し可能
・整理されながら書類が保管されるため、引継等に役立つ

受注者・最終成果品として書類をまとめる作業の簡略化

いつでも帳票の処理が可能

8

その他取組について○ 工事関係書類標準化 （H31.4.1～）
 東北地方整備局と岩手県は受発注者の業務の効率化を目的に、県工事の工事書類について国交省様式での提出も可能とする「工事書類標準化」の検討を実施。
 検討した結果、国・県とも様式は同一又は類似していることから、県様式の他に国様式の提出も認める書類（４８種類）とともに、県様式がないため国交省様式の提出も認める書類（２種類）について標準化を図ることができた。
○標準化検討対象 ６３書類（土木工事書類作成マニュアルで作成を求めている書類）
調整結果
１）県の様式に加え国の様式も可とする書類
４８書類（７６％）２）県様式の指定がないため、国交省様式を可とする書類
２書類（ ３％）３）標準化が困難（県の契約約款等による規定のため標準化困難等） １３書類（２１％）

県の様式に加え国の様式も可県様式の指定がないため国交省様式を可標準化が困難9その他取組について
遠隔臨場
現場臨場の削減による効率的な時間の活用等を目指し、 ウェアラブルカメラ等による映像と音声の双方向通信を使用して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うもの。

期待される効果
受注者：段階確認等に伴う待ち時間の削減や確認書類の簡素化
発注者：移動時間の削減

制度概要（機器の準備、費用等）

ウェアラブルカメラ等を用いた「撮影」○受注者実施項目
・施工計画書（確認項目、機器構成等）
・段階確認書等の提出（確認に必要な資料）
・機器の準備・段階確認等の実施（映像の記録、保存は不要）○費用の負担
発注者指定型：費用の全額を発注者が負担
受注者希望型：費用の全額を受注者が負担※新型コロナ感染症の感染拡大防止対策として実施する場合は、「発注者指定型」として実施※現在施工中の工事について、発注者の要請に対し試行可能であれば、「発注者指定型」として実施○費用のイメージ（受注者からの見積）
・撮影機器、モニター機器の賃料（又は損料）
・撮影機器の設置費（移設費）
・通信費
・その他（ライセンス代、使用料等）※その他について、他工事と共有の場合は計上しない

10

ＩＣＴ技術取組の現状○ 県内建設業における生産性向上の取組（建設業構造実態調査から）
 今回調査（基準日：R3.10.30）の結果、電子小黒板やＡＳＰの利用は進んできているが、ＩＣＴ活用工事に関する取組はどの項目も10％未満にとどまっている。
 前回調査（基準日：H30.6.30）と比較すると、どの項目も増加しているものの、「特に取り組んでいない」割合は依然として高く、裾野が広がっているとは言えない状況。
 取り組んでいない理由は、「中小規模の工事が多く必要性を感じない」が最多。

11

今後の取組の方向性○ 本県が目指す方向性
 現在は、復興後のその先を見据え、将来の担い手を確保し、社会資本の整備、インフラの維持管理などの役割を今後も果たしていくため、国や関係団体等と連携しながら、ICT技術による建設現場の生産性向上にも積極的に取り組んでいく。
 県内市町村や民間工事においても、i-Constructionの考え方が浸透することが重要であり、国と連携しながら、県内への水平展開を図っていく。
○ 今後の施策展開
これまでの施策に加え、国や関係団体等と連携しながら、 意欲ある県内建設業者がICT技術を積極的に導入できるよう、ICT活用工事の利用拡大を図り、ICT技術の普及・浸透を推進
 将来の公共インフラの維持管理や長寿命化対策を見据え、 調査・設計段階からの３次元化を検討
 建設業界や市町村職員も含め、ICT技術に対応できる人材育成を推進⇒ ＩＣＴ技術による建設現場の生産性向上の取組を継続・充実させ、公共インフラが今後も的確に整備され、良好に維持管理されていくよう努めていきます。

12

３

今後の取組の方向性【ＩＣＴ技術に対応できる人材育成を推進】

UAV技術講習会

ICT・UAV基礎技術講習会

遠隔臨場講習13

３

今後の取組の方向性【ＩＣＴ技術に対応できる人材育成を推進】○ 北いわて建設ICTセミナー 北いわて地域の建設業の生産性向上を図るため、岩手県建設業協会主催
 ICT施工に対応した技術者やオペレーターの育成するため、座学と実施講習を開催【座学】【ICTﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞによる施工】【ICTﾊﾞｯｸﾎｳによる施工】

14

本日の説明内容

８○ 岩手県のＩＣＴ（i-Construction）の取組状況○ 岩手県におけるＩＣＴ技術の活用事例

15岩手県におけるＩＣＴ技術の活用（１）３【事例紹介①】 一般県道大ヶ生徳田線乙部地区ほか道路改良工事
工期
工事内容（主要工種）

R1.10.25～R2.10.15
土工 1式
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁工 231ｍ
側溝工 452ｍ
舗装工（路盤） 3,660m2

発注者

岩手県

受注者

（株）水清建設

MGﾊﾞｯｸﾎｳによる掘削

取組概要〇道路改良工事の掘削工において、ICT建設機械（バックホウ）のマシンガイダンスによる掘削、路盤工（下層路盤、上層路盤）において、ICT建設機械（モーターグレーダ）のマシンコントロール
による砕石の敷き均し及びICT建設機械（タイヤローラ）のマシンコントロールによる転圧管理をそれぞれ実施した。
〇業務においては、自社保有のICT機器やソフトを利用し、三次元起工測量、三次元設計データ作成、TLSによる出来形管理を行い、全工程でICT技術を活用した。

MCﾓｰﾀｰｸﾞﾚｰﾀﾞによる敷き均し

MCﾀｲﾔﾛｰﾗによる転圧管理

特筆すべき点●自社保有のICT測量機器やソフトを利用して、全工程でリアルタイムのICT技術を活用し、ICT建設機
械を使用したことで手元作業員の配置が不要となり、次の作業着手を可能にした結果、作業の効率化・作業員の省力化・安全性向上が図られた。
●社内にICT推進チームを発足して、若手社員中心によるICT技術への取組みが積極的である。

TLSによる出来形管理

16岩手県におけるＩＣＴ技術の活用（２）３【事例紹介②】 一級河川葛根田川筋長山早坂地区河道掘削工事
工期
工事内容（主要工種）

R2.3.27～R2.11.21
掘削工ICT 26,500ｍ3

発注者

岩手県受注者

株式会社 水清建設

ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅｰ（TLS）による起工測量

取組概要〇TLS起工測量〇3次元設計データの作成〇3DMGバックホウによる河道掘削〇TSによる出来形管理
以上のICT施工を自社にて行うことにより業務の効率化を図り、大幅な工期短縮を可能にした。

現況点群データと三次元設計データを重ね合わせ土量算出

3DMGバックホウによる河道掘削

レーザースキャナー（TLS）
による起工測量

ＴＳによる出来形管理（XYZ三次元座標値の取得）

測点断面の三次元座標値（XYZ） 計測で幅・法長・基準高を取得
設計データを入力した現

特筆すべき点●リアルタイムな三次元出来形管理により増水による手戻り作業ゼロを実現した。

場端末システムを利用し●掘削時に手元作業員が不要となり、人員削減、安現場で設計値と 実測値を全性向上が図られた。

確認出来る

17

３

岩手県におけるＩＣＴ技術の活用（３）【事例紹介③】 一級河川岩崎川筋上矢次地区河川改修（その１０）工事
工期
工事内容（主要工種）

R1.9.27～R3.3.25
施工延長 229.5ｍ
掘削工(ICT) 10,100m3
残土盛土 12,200m3

発注者

岩手県

受注者

（株）水清建設

取組概要
一級河川岩崎川河川改修事業は、平成25年8月に発生した大規模浸水被害を契機として着手した運転席脇の端末ものである。当該工事はこの事業の最終工区（施工延長229.5m）であり、河川改修工（護岸工）と、河川防災ステーション築造（建設発生土盛土及び表土覆土）を行ったものである。
ICT技術の活用として、河川改修における河川土工（掘削、路体（築堤）盛土、法面整形等）を三次元MGバックホウで、河川防災ステーション部では建設発生土盛土及び覆土敷均しを三次元MCブルドーザーで施工した。このことにより、大幅な工期の短縮、施工性及び安全性の向上が図られたものである。

3D設計データ
3DMCブルドーザーによる敷均し状況

特筆すべき点●ICT施工に必要な設備が自社で整っており、全工程において自社内で完結できる。
●平成29年度から継続してICT施工を行っており、同施工の熟度が高く、最大限、利点を活用している。
●若手が中心となった活動を推進している等、積極TLSによる3D出来形測量的に若手技術者の育成に取り組んでいる。

18３

岩手県におけるＩＣＴ技術の活用（４）【事例紹介④】 一般国道３４２号白崖地区道路改良（その２）工事
工期
工事内容（主要工種）

H30.10.2 ～ R2.8.31
掘削工ICT盛土工ICT
法面整形取組概要

施工前 UAVを使用した起工測量を行い、３次元設計データを作成。
施工時 ３次元設計データを搭載したGNSSを用いたﾏｼﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ
・及びﾏｼﾝｶﾞｲﾀﾞﾝｽで掘削工・盛土工・法面整形工のICT施工を実施。
・・ICTバックホー（MC・MG）
・・ICTブルドーザー（MC敷均し）・・GNNSローラー転圧（転圧管理システム）
施工後 UAVによる出来形計測（ﾋｰﾄﾏｯﾌﾟ）にて出来形管理を実施。

23,900m3
27,000m3
5,430m2

発注者

岩手県

受注者

株式会社 佐々木組【MCﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞによる路体盛土の敷均し】【GNNSﾛｰﾗｰ締固め管理】

特筆すべき点

ＩＣＴ土工と従来工法との比較（単位：日）【出来形ﾋｰﾄﾏｯﾌﾟ】〇測量、施工計画、施工、検査の一連の工程において、情報化（単位：人）

施工に関する技術・知識を現場スタッフで共有出来たこと、〇

また、工期において日数が39日短縮でき、作業人員は86人削減することが出来たことで現場全体の効率化を達成できた。
〇土質改良を伴う盛土であった為、施工日数は変わりないが、起工測量及び出来形管理においては短縮することが出来た。
〇特に試験盛土を実施したことにより現場密度試験等の品質管理においては、工程短縮と共に人員も削減することが出来た。
計 ３９日短縮 （２６８日⇒２２９日）

計 ８６人短縮 （１,７８５人⇒１,６９９人）

19３

岩手県におけるＩＣＴ技術の活用（５）【事例紹介⑤】 一般国道３４３号渋民地区道路改良（その２）工事
工期

R1.9.6～R2.8.27

取組概要

工事内容

路体盛土ICT
路床盛土ICT
法面整形ICT
下層路盤ICT

施工前 地上型レーザースキャナーを使用した起工測量を行い３次元設計データを作成。
施工時 ３次元設計データを搭載したGNNSを用いたマシンコントロールで盛土工及び法面整形工を実施。
下層路盤においては、自動追尾式TSを用いたマシンコントロールグレーダーにて施工を実施。
●ICTブルドーザー(MC敷均し)●土工用振動ローラー(転圧管理システム)●ICTバックホウ(MC)●ICTグレーダー(MC敷均し)施工後 盛土施工を行う過程で複数回3次元管理を行わなければいけない事から、当現場ではTSによる出来形管理を実施。竣工直前に地上型レーザースキャナーによる3次元計測を行い納品。

（主要工種）

発注者

岩手県

受注者

（株）小山建設32,000m3
4,300m3
5,770m2
2,359m2【地上型ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅｰによる起工測量】【３DMCブルドーザーによる敷均し】ICT工法と従来工法との比較 （単位：日）
作業人員の比較

工期の比較

計 ４５日短縮（２５５日⇒２１０日）

計 １３５人・日短縮（５４０人・日⇒４０５人・日）

特筆すべき点【３DMCグレーダーによる敷均し】【インターンシップの実施】〇 ICT技術を一連の工程で活用することにより工期の短縮、作業人員を削減する事ができた。また、ﾏｼﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ技術により、ｵﾍﾟﾚｰﾀｰの気持ちに余裕が生じ周囲に安全を配る事ができ無災害で竣工することができた。
〇 高校生を招いてインターンシップを行い、ICT技術を活用したこれからの建設現場の説明や建設業の魅力を発信し、近年問題視されている建設業の若者離れに貢献する事ができた。

20

３

岩手県におけるＩＣＴ技術の活用（６）【事例紹介⑥】 大船渡港永浜・山口地区建設発生土仮置場整備（その１）工事
工期

R2.7.13～R3.3.15（主要工種）

残土処理工 80,372m3
仮置場整地工 31,800m3

発注者

岩手県

受注者

中村建設（株）工事内容

工事概要及び取組概要

本工事は、大船渡市永浜山口地区に集積された東日本大震災津波の復興事業による建設発生土を場外へ搬出する工事であった。多い時には10tダンプ15台/日程度で発生土を運搬しており、現場内では複数の大型重機が錯綜し安全管理が課題であった。
ICTを活用し掘削と整地を行うことで、丁張設置と高さ管理の手元作業員が不要となり、重機と作業員の同時施工が減ったため安全に施工することが出来た。

【発生土仮置き場】
着手前

特筆すべき点●本工事は建設発生土の場外搬出作業が主で、工種が少ない分ICT施工によるメリット

UAVによる空中写真測量を多く享受出来た。特に、重機と作業員の同完成時施工が減ったことで複数の大型重機の同時稼働が可能となり工期短縮に繋がった。

ICTブルドーザーによる整地

21

－おわり－３

ご清聴ありがとうございました。

22