中海自然再生協議会 第3期事業計画に向けて1

 協議会第1期事業では，窪地の底質改善を目的に石炭灰造粒物（Hiビーズ）を全面覆砂。
 協議会第2期事業では，①堆積物の影響を受けにくい覆砂形状として山型で覆砂を実施，②完全埋戻しを実施。
 協議会第3期実施事業（2023-2027 (R5-9)年度）の計画策定中• 第1期，第2期の成果報告• 第3期の実施計画（細井沖窪地の改良版山型覆砂など）に関する意見交換
時【在来窪地】

期
窪地が環境に悪影響を及ぼすメカニズム

【第1期事業】平成24～28年度【第2期事業】平成29～令和4年度

平成24，25，26年度

平成30年度

1．細井沖に全面覆砂
2．錦海-穂日島沖に全面覆砂

1．堆積物の影響を受けにくい
2．規模の小さい窪地の埋戻し施工方法による覆砂（細井沖）（錦海-穂日島沖）

令和元～4年度

海面
覆砂材(Hiビーズ)

イ
メージ図

硫化水素等が溶出窪地
ヘドロSS

埋戻し(Hiビーズ)

ヘドロ
覆砂材(Hiビーズ)

覆砂材(Hiビーズ)

ヘドロ

ヘドロ

窪地に堆積したヘドロから覆砂の効果が確認された。
ヘドロが堆積しても底質改善硫化水素，栄養塩等が溶出。 覆砂上に新たなヘドロが堆積 効果の持続が期待される。
し，底質改善効果の低下懸念。

ヘドロ埋戻し完了。窪地の貧酸素化を解消し，周辺湖底へ環境改善効果の波及が期待される。

中海浚渫窪地修復事業
第3期実施計画（案）第3期の修復対象の浚渫窪地
3• 細井沖浚渫窪地:第2期に山型覆砂• 錦海-穂日島沖浚渫窪地:第2期で埋戻しが完了

錦海-穂日島沖細井沖

第3期事業計画案（細井沖窪地:STEP１）1～2年目で未覆砂箇所（①）に大きな山型覆砂を実施する。

①③②⑤④約50m
約65m

①②⑤

約2～3m
4第3期事業計画案（細井沖窪地:STEP２）

3年目に細井沖窪地の未覆砂箇所（③，④，⑤）の埋戻しを実施する。

①③②⑤④約50m
約65m①②⑤約2～3m
5

第3期事業計画案（細井沖窪地:STEP３-１）


STEP１・２を実施後，施工の成果を吟味したうえで残りの未覆砂箇所の全面埋戻しの要否を検討する。なおSTEP3は第３期事業の残りの約2年間で実施する。
・②の小さな山の隙間を埋め，①のような大きな山にする。

①③②⑤④約50m
約65m①②⑤約2～3m6

第3期事業計画案（細井沖窪地:STEP３-２）


STEP１・２を実施後，施工の成果を吟味したうえで残りの未覆砂箇所の全面埋戻しの要否を検討する。なおSTEP3は第３期事業の残りの約2年間で実施する。
・完全埋め戻し

①③②

⑤④

①②

⑤約2～3m7

調査項目と試験手順

調査時期:6，8，10，12，3月
調査地点:大きな山型覆砂の山頂，小さな山型覆砂の山頂，山麓，自然湖底，未覆砂区域」
項目

調査項目
水質調査
（現場）

水質調査
（室内）

環
境調査

8

底質調査
（底質成分分析）
底質調査（間隙水分析）内容

目的
塩分躍層の位置など水質の基本性状を把・多項目水質計（水温，塩分，pH，EC，握するとともに，DOや還元環境の改善効果
ORP，DO）を用いて，水深1m毎に測定などを検証する。
・ 栄 養 塩 濃 度 （ NO3-N,NO2-N,NH4鉛直:窪地内の栄養塩濃度の上昇抑制効
N,PO4-P）の測定
果を検証する。
鉛直奇数m，湖底直上50cmより採水
直上:対照区と覆砂区を比較し，溶出した・硫化水素（H2S）の測定
栄養塩と硫化水素が水質に与える影響を検
湖底直上水（湖底直上50cm）をメチレン証する。
ブルー法により測定
底質を採取し，以下の試験を実施
堆積物の有機物量を簡易的に評価。高低・底質の強熱減量試験
差により有機物含有量に生じる差を検証す
・含水率試験
る。
底質間隙水とHiビーズ間隙水の比較により，底質を採取し，間隙水中の成分測定を実施
Hiビーズ層下からの溶出抑制を確認するとと・硫化水素（H2S）
もに，新生堆積物からの溶出ポテンシャルを・栄養塩（NH4-N,PO4-P）
検証する。

チャンバー試験

数日間の濃度変化により，アンモニア態窒素対照区と覆砂区における溶出速度を比較し，（NH4 ），リン酸態リン（PO4 ），硫化水最適覆砂方法を検証する。
素（H2S）の溶出速度の算定

窪地内
底質環境調査窪地内の浮泥堆積状況の確認
・浮泥の厚さ（，セディメントトラップ?）

ベントス調査一定区画の石炭灰造粒物を採取し，ベント 山型覆砂による生態系修復効果を検証し，スの存在を確認する。（属までを定量評価） 窪地の埋戻し方法を検討する材料とする。

覆砂区における堆積量の軽減効果を検証し，将来的な効果持続性の検証材料とする。

第3期計画の環境修復の目標
9①細井沖浚渫窪地

山型覆砂山頂の面積を大きくして施工する。
窪地内の栄養塩等の溶出面積を縮小し，負荷を削減する。



生物等の生息可能域を拡大する。

自然湖底と山型覆砂の間隙が果たす懸濁物のトラップ効果を検討する。
第3期期間中に細井沖浚渫窪地を完全に埋め戻すことも含めて，調査の結果に応じて覆砂・埋戻し形状を検討し，施工する。

②錦海-穂日島沖浚渫窪地


調査を継続し，埋め戻しが完了した浚渫窪地の周辺環境の改善効果を把握する。



細井沖浚渫窪地の完全埋戻しを議論するためのデータとする。

③水質シミュレーションによる評価

更新される湖沼図にもとづき既存のモデルを更新

塩分躍層や窪地の埋め戻し場所，その割合を考慮した流動水質シミュレーションを実施する。

埋め戻しが中海全域（または米子湾）の貧酸素水塊の発生等に与える影響を評価し，中海本来の自然再生実現のために効率的な埋め戻し方法を明らかにする。

10

11

中海:昭和29（1954）年の湖底地形
12

出典:国土交通省中国地方整備局出雲河川事務所（「浅場造成」パンフレット）

中海:現在の湖底地形
13

出典:国土交通省中国地方整備局出雲河川事務所（「浅場造成」パンフレット） 平成14年発行海図等より

中海の浚渫窪地
14• 浚渫窪地全体の面積は約8 km2> 中海の面積（86.79 km2）のおよそ10分の1は窪地• 浚渫窪地全体の体積は約3,000万m3と算定＞⾧大な窪地～湖底に流れあり• 弓ヶ浜干拓地前 水深14 m程度• 彦名干拓地前
水深約10 m，幅約300 m，⾧さ約7 km＞孤立した窪地～湖底に流れなし• 崎津沖，安来沖，細井沖，錦海沖• 水深は6 m～15 mで様々・孤立した窪地
湖底の水に流れがなく，溶出した栄養塩等の濃度が上昇。
貧酸素～無酸素となり，生物は生息しない

中海自然再生協議会による浚渫窪地の環境修復事業
第1期実施事業（2012-2016(H24-28)年度）
第2期実施事業（2017-2022(H29-R4)年度）
実施者:認定NPO法人 自然再生センター
対象:細井沖浚渫窪地（島根県安来市恵乃島町沖）
錦海穂日島沖浚渫窪地（鳥取県米子市錦海町沖，島根県安来市穂日島町沖）

錦海-穂日島沖浚渫窪地
細井沖浚渫窪地

15

これまでの中海浚渫窪地の環境修復事業（覆砂）16

出雲河川事務所

NPO法人自然再生センター(環境研究総合推進費（環境省），H21-23年度）


2000～02年:細井沖窪地（鉄鋼スラグで4 m程度埋め戻し，水深12 m→8 m）
2009年:細井沖窪地（石炭灰造粒物で一部覆砂，40 m×40 m，50 cm厚）中海自然再生協議会 第1期実施事業（2012-2016(H24-28)年度）
2012年度:細井沖窪地（全面覆砂，3万m3，50 cm厚） 2013年度:錦海-穂日島沖窪地（全面覆砂，3万m3，70 cm厚） 2014年度:細井沖窪地（全面覆砂，2万m3，40 cm厚，合計90 cm厚）

中海自然再生協議会 第2期実施事業（2017-2022(H29-R4)年度）
2018年度:細井沖窪地（一部に山型覆砂，1.2万m3（200m3×60））
 2019～22年度:錦海-穂日島沖窪地（4分の1ずつ埋め戻し，埋め戻し完了）


中海自然再生協議会 第3期実施事業（2023-2027 (R5-9)年度）


計画策定中


細井沖窪地の改良版山型覆砂など

中海自然再生協議会による窪地環境修復事業の状況
17

 協議会第1期事業では，窪地の底質改善を目的に石炭灰造粒物（Hiビーズ）を全面覆砂。
• 硫化水素や栄養塩の溶出抑制効果を確認した。しかし，覆砂材上に堆積する有機物により経年劣化の課題を確認。
 協議会第2期事業では，①堆積物の影響を受けにくい覆砂形状として山型で覆砂を実施，②完全埋戻しを実施。
• ①山型覆砂において硫化水素や栄養塩の溶出抑制効果を確認するとともに，山頂部への堆積物蓄積抑制を確認。
• ②完全埋戻しが完了し，窪地の貧酸素化解消に伴う周辺湖底へ環境改善効果の波及を期待。
時【在来窪地】

期
窪地が環境に悪影響を及ぼすメカニズム

【第1期事業】平成24～28年度【第2期事業】平成29～令和4年度

平成24，25，26年度

平成30年度

1．細井沖に全面覆砂
2．錦海-穂日島沖に全面覆砂

1．堆積物の影響を受けにくい
2．規模の小さい窪地の埋戻し施工方法による覆砂（細井沖）（錦海-穂日島沖）

令和元～4年度

海面
覆砂材(Hiビーズ)

イメージ
図

硫化水素等が溶出

窪地
ヘドロ

SS

埋戻し(Hiビーズ)

ヘドロ
覆砂材(Hiビーズ)

覆砂材(Hiビーズ)

ヘドロ

ヘドロ

窪地に堆積したヘドロから覆砂の効果が確認された。
ヘドロが堆積しても底質改善
硫化水素，栄養塩等が溶出。 覆砂上に新たなヘドロが堆積 効果の持続が期待される。
し，底質改善効果の低下懸念。

ヘドロ埋戻し完了。窪地の貧酸素化を解消し，周辺湖底へ環境改善効果の波及が期待される。

中海浚渫くぼ地環境修復事業の概要
浚渫くぼ地修復事業（下図の２箇所のくぼ地で実施）
細井沖窪地
××
錦海-穂日島窪地

中海浚渫くぼ地（容量3千万m3，面積800万m2）

事業対象のくぼ地（概要図）

中海浚渫くぼ地環境修復実証事業

年度

H27

H24

H25

H26

石炭灰換算：2.7万ｔ

石炭灰換算：2.8万ｔ

石炭灰換算：1.9万ｔ

Ｈｉﾋﾞｰｽﾞ：3万ｍ3

Ｈｉﾋﾞｰｽﾞ：3万ｍ3

Ｈｉﾋﾞｰｽﾞ：2万ｍ3

Ｈｉﾋﾞｰｽﾞ・ﾛｯｸ：200m3

Ｈｉﾋﾞｰｽﾞ・ﾛｯｸ：1200ｍ3

Ｈｉﾋﾞｰｽﾞ・ﾛｯｸ：1200ｍ3

細井沖（ロック：錦海）

錦海-穂日島沖

細井沖

備考
合 計

石炭灰 7.4万ｔ
事業規模

モニタリング（くぼ地）

継続モニタリング（上図に示すくぼ地（細井沖・錦海-穂日島沖））－

Ｈｉﾋﾞｰｽﾞ：8万ｍ3
ﾛｯｸ：2600ｍ3