第31回

夏季研修会論文集

2010/08/21

携帯タイムスタンプによるコンクリートの品質管理（株）藤井基礎設計事務所 技術部 藤井俊逸・新宮敦弘
１はじめにルーチンワークを行う時に、時間を工程毎に記録しておくと、便利なことが多い。たとえば
１）作業速度が把握できる
２）作業者は各工程の速度が早くなるように意識できる
２）どこを改善すべきか判断ができる
３）終了時間が精度よく予想できる。
一人で行うルーチンワークは、自分でノートに記録すればよい。複数の人が関わるルーチンワークでは、時間管理が難しくなる。建設工事の例として、コンクリートの打設工事を考えてみる。
「生コン工場出発→現場到着→打設開始→打設終了」 という手順になる。
複数の人が関わり、また、場所も離れている。現在、現場責任者が生コン工場に、「もう出発したのか」を電話で確認をしている。到着が遅くなったりすると、コンクリートの品質にも影響する。
このようなルーチンワークを、一元的に手軽に管理できると良いと考えた。そこで、携帯電話を使って、簡単に時間管理ができる方法「携帯タイムスタンプ」を、私と新宮とで考えた。ここでは、そのシステムを使って、コンクリート打設工事を管理した事例を紹介する。

２

コンクリート打設工事で利用する際のイメージ図
図-１に、コンクリート打設工事で利用する場合のイメージ図を示す。
これは、コンクリート打設工事の事例であるが、他にも様々なケースが考えられる。

３

最初にすること①

利用会社と藤井基礎との契約●万円/月にて契約②

時間を記録する各工程を連絡「生コン工場出発→現場到着→打設開始→打設終了」③

各工程を管理する人連絡「④

関係者の携帯メールアドレス「A 氏、B 氏、C 氏＋関係者」⑤

これらを確認し、藤井基礎にて、設定⑥

藤井基礎より、利用会社へ以下をメールする。
a)

PC 確認用の URLb)

携帯電話確認用の URL

c)スタートメールのアドレス

A氏

B氏

C氏D氏」

４

具体的な手順
スタートメールのアドレス登録

携帯電話に「現場名」で「スタートアドレス登録」

携帯電話確認用の URL を、携帯電話にブックマーク登録

図-２
図-１４

「1 台目の生コン」生コン工場から出荷時

生コン工場の A 氏が「スタートメール」

図-３

生コン現地到着時

現場責任者 B 氏が到着メール（返信のみ）

図-５

生コン打設時

現場責任者 C 氏が打設開始メール（返信のみ）

図-７

生コン完了時

現場責任者 C 氏が打設完了メール（返信のみ）

図-９

生コン工場から出荷時

生コン工場の A 氏が「スタートメール」

図-11

生コン現地到着時

現場責任者 B 氏が到着メール（返信のみ）

図-13「２台目の生コン」

後、同様の流れで、進んでいく。
これらの各工程の時間は、関係者全員に伝わる。
図-４、図-６、図-８、図-１０、図-１２５

関係者のコンクリート打設工事の確認方法①

各工程で自動配信されるメール（リアルタイム）②

携帯電話確認用の URL から、知りたい時に確認③

図-４、図-６、図-８、図-１０、図-１２a)

図-１４の携帯用確認アドレスをブックマークから開く

図-１４b)「プロセス 001」、「プロセス 002」が並んでいる。

図-１５c)

生コン車 1 台目の様子が知りたい場合は、「プロセス 001」を開く
生コン車１台目の各工程の時間が表示される

図-１６

同様に生コン車２台目の各工程の時間を表示する

図-１７

PC 確認用の URL から、知りたいときに確認a)

PC に登録していたブックマークから URL を開く

図-１８b)

年月日が表示されているので、知りたい箇所を開く

図-１８c)

その日の打設の様子が、表で見ることができる

図-１９d)CSV ファイルをクリックすると、表計算ソフトで加工できる形式のデータがダウンロード可能となる。

６

おわりに現在、「携帯タイムスタンプ」を、コンクリート打設工事で利用してもらっている。今まで苦労されていたものが、手軽に管理できるようになったと喜んでおられる。コンクリート工事であれば、生コン工場出発から打設までの時間が所定の時間を超えると、品質上よくない。そのような場合は、事前にお知らせメールを関係者に届けるサービスも考えている。
誰もが持っている携帯電話を使って、工事中の時間管理や品質管理が手軽にできることは、とても便利である。これからも、いろいろな人の困り事をリサーチして、根本的に解決する方法を考え、新しいビジネスを構築していきたい。

A

コンク出荷

最初に行うこと●工事のプロセスの決定
出荷→現場到着→打設開始→打設終了●時間を管理する人の決定
A氏、B氏、C氏●関係者の携帯メールアドレス確認

現場到着

B

打設開始・完了

C

図-１ 全体の流れ（コンク打設工事）

スタートアドレスを携帯電話に登録（出荷時間担当のA氏）

スタートアドレスを開き、そのまま送信（出荷時間担当のA氏）

スタート方法図-２ スタートメール登録（A 氏）

図-３ １台目生コン車出荷（A 氏）

関係者全員に打設工程001の「工場出荷」メールが自動配信

現地到着時間担当のB氏が、「現地到着時」に工場出荷メールに返信

工場出荷→現地到着
図-４ １台目出荷時関係者メール

図-５ １台目生コン車到着（B 氏）

関係者全員に打設工程001の「現地到着」メールが自動配信

打設開始時間担当のB氏が、「打設開始時」に現地到着メールに返信

現地到着→打設開始
図-６ １台目到着時関係者メール

図-７ １台目打設開始時（C 氏）

関係者全員に打設工程001の「打設開始」メールが自動配信

打設終了時間担当のB氏が、「打設終了時」に打設開始メールに返信

打設開始 打設終了
図-８ １台目打設開始関係者メール
次の出荷のときも、最初と同じスタートアドレスを開く（出荷時間担当のA氏）

図-９ １台目打設完了時（C 氏）

スタートアドレスを開き、そのまま送信（出荷時間担当のA氏）

スタート方法

図-１０ １台目打設完了関係者メール

図-１１ ２台目生コン車出荷（A 氏）

関係者全員に打設工程002の「工場出荷」メールが自動配信

現地到着時間担当のB氏が、「現地到着時」に工場出荷メールに返信

工場出荷→現地到着
図-１２ ２台目出荷時関係者メール

図-１３ ２台目生コン車到着（B 氏）

関係者全員に自動配信される
メールに携帯用確認アドレスがある。
それをクリックすると確認画面となる。

確認画面は実行したプロセス（出荷回数）が縦方向に並んで表示される。
プロセス001２をクリック

結果一覧の見方
図-１４ 携帯確認用アドレス開く

図-１５ １台目がプロセス１で表示（この前の頁で年月日を選定）

関係プロセス001を開いたときの結果上から各工程の時間が表示される。
出荷→現地到着→打設開始→打設終了

関係プロセス002を開いたときの結果上から各工程の時間が表示される。
出荷→現地到着→打設開始（打設終了はまだなので表示されない）

結果一覧の見方
図-１６ １台目の各工程時間が表示

図-１７ ２台目の各工程時間が表示

図-１８ PC 確認用の URL を開くと年月日が表示

図-１９ 知りたい年月日を開くと、台数と各工程の時間が表示
CSV ファイルを開くと、表計算のデータ形式がダウンロードできる