報告

五ケ山ダムの建設に伴う小川内の杉移設工事
Relocation Work of “Ogawachi-no-Sugi (Natural Monument of Saga Prefecture, theJapanese Cedar Trees in Ogawachi)” Associated with the Construction of Gokayama Dam

吉田俊

一＊1

Toshikazu YOSHIDA

要三

宅健

Kenji MIYAKE司＊2

旨福岡都市圏の水需要や那珂川流域の治水対策のために建設をしている五ケ山ダムの水没予定地内にある佐賀県天然記念物の「小川内の杉」を移設させる工事である。本工事では、ダム水没地から移植先までの大杉移動工事に関わる施工について報告する。
キーワード：五ケ山ダム，天然記念物，スライド，ジャッキアップ，ジャッキダウン

1．はじめに

2．工事概要五ケ山ダムは那珂川の上流に位置し重力式コンクリー

工事名称：‌五ケ山ダムの建設に伴う小川内の杉の移設工事

トダムで、洪水調整、既得用水の安定化、河川環境の保発 注 者：福岡県五ケ山ダム建設事務所

全及び水道用水としての利用を目的とした総貯水量

設計監理：国際航業株式会社

4,020万立方メートルを有する多目的ダムである。本工

施 工 者：大豊・福東事は、五ケ山ダムの湛水予定区域内に位置する、「小川場所：佐賀県吉野ヶ里町小川内内（おがわち）の杉」を安全に保存するため、湛水しな

工期：2015年10月1日 〜 2016年5月31日（8ヶ月）

い地区への移植を実施するための工事である。

保護制度：佐賀県天然記念物（昭和31年3月1日指定）

特定建設工事共同企業体

山祗（やまづみ）神社の御神木
推定樹齢700〜800年
最高高さ：約40m

五ケ山ダム

小川内の杉図－1＊1＊2

位置図（Google MAP）

計画本部計画部建設計画第2グループサブリーダー
営業本部鉄構・免耐震営業部鉄構・免耐震営業グループサブリーダー

71

（2）移植工法

3．全体施工計画

移植する小川内の杉の大きさ、3本の癒着や重量、生（1）樹木の概要

育への影響を鑑みて、樹木を立てたまま運搬を行う「ジ３．全体施工計画
小川内の杉は、老齢木で3本の杉が地中部で癒着してい３．全体施工計画ることに文化価値があり、佐賀県指定の天然記念物とな（1）樹木の概要っている。また、山祗神社のご神木でもある（写真－1）。
（1）樹木の概要
小川内の杉は、老齢木で3本の杉が地中部で癒着している
小川内の杉は、老齢木で3本の杉が地中部で癒着していることに文化価値があり佐賀県指定の天然記念物となってことに文化価値があり佐賀県指定の天然記念物となっている。また、山祗神社のご神木でもある（写真－1）。
いる。また、山祗神社のご神木でもある（写真－1）。

2号樹幹
3号樹幹

1号樹幹

3号樹幹 2号樹幹
3号樹幹 2号樹幹

写真－1（2）移植工法（ャッキアップ＋ジャッキングエスカレーター工法」を選2）移植工法定した。
移植する小川内の杉の大きさ、3本の癒着や重量、生育へ
これは、斜面に作った軌条に根鉢ごと杉を移動架台上移植する小川内の杉の大きさ、3本の癒着や重量、生育への影響を鑑みて、樹木を立てたまま運搬を行う「ジャッキの影響を鑑みて、樹木を立てたまま運搬を行う「ジャッキに載せ、ジャッキにより斜面上方からケーブルを利用しアップ＋ジャッキングエスカレーター工法」を選定した。
アップ＋ジャッキングエスカレーター工法」を選定した。て引き上げる工法であり、杉を生育土壌ごと架台に載せ
これは、斜面に作った軌条に根鉢ごと杉を移動架台上に載
これは、斜面に作った軌条に根鉢ごと杉を移動架台上に載て運搬するため、樹体へ負荷や安全性の面で優れている
せ、ジャッキにより斜面上方からケーブルを利用して引きせ、ジャッキにより斜面上方からケーブルを利用して引きと判断され採用された工法である。
上げる工法であり杉を生育土壌ごと架台に載せて運搬す上げる工法であり杉を生育土壌ごと架台に載せて運搬するため、樹体へ負荷や安全性の面で優れていると判断されるため、樹体へ負荷や安全性の面で優れていると判断され（3）移植先採用された工法である。
採用された工法である。

佐賀県側の移植元より高さ46m、水平距離220mの位置に既に移設された山祗神社の近くの沢が流下している（3）移植先地域が移植先とされた。（写真－2）（3）移植先1号樹幹
1号樹幹

佐賀県側の移植元より高さ46ｍ、水平距離220ｍの位置で佐賀県側の移植元より高さ46ｍ、水平距離220ｍの位置で山祗神社
既に移設された山祗神社の近くで沢が流下している地域
移植先
既に移設された山祗神社の近くで沢が流下している地域に移植先とされた。（写真－2）に移植先とされた。（写真－2）

癒着部

3本について福岡県、樹木医及び設計事務所の現地調
写真－1 癒着部
写真－1 癒着部
査の計測結果やその他基準等に基づき、それぞれの体積

山祗神社
山祗神社

移植先
移植先や比重等を設定することで樹幹の重量が算出されてい3本について福岡県、樹木医及び設計事務所の現地調査の3本について福岡県、樹木医及び設計事務所の現地調査のた。
（表－1）

計測結果やその他基準等に基づき、それぞれの体積や比重計測結果やその他基準等に基づき、それぞれの体積や比重表－1等を設定することで樹幹の重量が算出されていた。
（表-1）
等を設定することで樹幹の重量が算出されていた。
（表-1）
枝葉推定
枝葉推定 推定重量
樹幹体積
単重
樹幹体積
単重推定重量重量
重量(m3)(t/m3)(ton)(m3)(t/m3)
(ton)
(20%)
(20%)
1号樹幹
29.96
0.8
1.228.80
1号樹幹
29.96
0.8
1.228.80
2号樹幹
25.43
0.8
1.2
24.36
2号樹幹
25.43
0.8
1.224.36
3号樹幹
3.12
0.8
1.2
3.00
3号樹幹
3.12
0.8
1.2
3.00
合計
56.16
合計
56.16
表-1
表-1

移植元
移植元

小川内の杉移植元
小川内の杉
小川内の杉
写真－2 工事全景
移植元
移植元
写真-2
写真-2工事全景
工事全景

移植先
移植先

図-2 全断面図
図-2
図－2全断面図
全断面図

72

宮地技報

No.30

4．施工概要（1）施工順序

図－3

全体ステップ図

図－4

五ケ山ダムの建設に伴う小川内の杉移設工事

作業工程

73

（2）リフトアップ作業（移植元）
樹幹回りに土留を行い鋼製保護枠（写真－3）の設置後、保護枠周辺を掘削しパイプルーフを打ち込み（写真－4）、樹幹の両側にH型鋼材にて吊り上げ用構台（写真－6）を設置した。吊り上げ構台上部にはリフトアップ用のセンターホールジャッキ（800kN×16 台）の設置をし、PC鋼より線（φ28.6×16 本）の上側をセンターホールジャッキのチャック装置に定着した。下側の吊点はパイプルーフ受け梁に設置した吊りピースに、PC鋼より線の圧着グリップを利用して固定したピースをピン連結（写真－7）してリフトアップを行った。
写真－6

ジャッキアップ架台（移植元）

写真－7

写真－3

リフトアップ吊り点

鋼製保護枠

写真－8

写真－4

パイプルーフ打ち込み後

写真－5

パイプルーフ受梁取り付け
写真－9

74

地切り完了

ジャッキアップ完了（移植元）

宮地技報

No.30

（3）横移動（移植元）所定量H＝約6mのリフトアップ後は構台横に予め組み立てておいた移動架台設備（写真－10）をクレビスジ
ャッキ（500kN×6台）、H鋼クランプジャッキ（800kN×6台）とスライディングジャッキ（1000kN×24 台）により（写真－11）、リフトアップした樹幹直下までH鋼軌条の上を横移動した（写真－12）。横移動後はリフトアップジャッキにより移植架台上へジャッキダウンを行い、鋼製保護枠と移動架台設備とを治具で固定したのちに、吊り上げ用構台を解体し斜路軌条部まで横移動を行った（写真－14、15）。H鋼軌条の滑り面にはステンレス板を貼り（写真－13）摩擦の低減を図った。

写真－12

移動架台横移動

3号架台
2号架台
1号架台

写真－10

写真－13

移動軌条梁

移動架台組立

1号架台

写真－14

吊り上げ用構台撤去

軌条梁
スライディングジャッキ
クレビスジャッキ
H鋼クランプジャッキ
写真－11

移動ジャッキ設備

写真－15

五ケ山ダムの建設に伴う小川内の杉移設工事

斜路まで横移動75

（4）斜路の移動
斜路軌条と1号架台軌条部とを接合をし（写真－16）、山頂部に設置した反力体にダブルツインジャッキ（700kN×6 台）を付け（写真－18）、PC鋼より線（φ28.6×6 本）を装着し、回転シーブでPC鋼より線を下方
写真－18

向へ転回し、2号架台下の台車アンカーにピン連結（写引き上げジャッキ

真－19）をして斜路部の移動を行った。
引き上げ時の安全設備として補助ジャッキ（センターホールジャッキ）6台を山頂法肩付近に配置し、同じくPC鋼より線（φ28.6×6 本）を最下部まで張り、滑り落ちた際にチャッキングが作用するようにした（写真－20、21）
。
写真－19

写真－16

引き上げ用ストランド取り合い（架台側）

写真－20

補助ジャッキと方向転回シーブ

写真－21

補助ジャッキPC鋼より線下部合い

斜路軌条と1号架台軌条部の接合

方向転回シーブ

補助ジャッキ引き上げジャッキ
写真－17

引き上げ設備配置

写真－22

76

斜路移動開始

宮地技報

No.30

（5）横移動（移植先）（5）横移動（移植先）

斜路上部までの移動完了後、水平軌条と2号架台軌条
斜路上部までの移動完了後、水平軌条と2号架台軌条部の部の連結を行い（写真－23）、ダブルツインジャッキの連結を行い（写真-23）、ダブルツインジャッキのＰＣ鋼
PC鋼より線を2号架台から3号架台部へ盛り替えをした
より線を2号架台から3号架台部へ盛り替えをしたのち補
のち補助ジャッキ設備と回転シーブを撤去してから、2助ジャッキ設備と回転シーブを撤去してから、2号架台上号架台上から地盤上まで横移動をした。その後PC鋼よから地盤上まで横移動をした。その後ＰＣ鋼より線を解放
り線を解放し、H型鋼クランプジャッキとクレビスジャし、Ｈ型鋼クランプジャッキとクレビスジャッキに設備をッキに設備を変更して移植先まで横移動を行った。
変更して移植先まで横移動を行った。

写真-25 水平移動開始
水平移動開始写真－25

図-5図－5 移植先横移動計画図
移植先横移動計画図

写真-26

ＰＣ鋼より線での水平移動完了

写真－26

写真-23

水平移動部ジョイント完了

写真－23

水平移動部ジョイント完了

写真-27
写真－27

写真-24

水平移動前

写真－24

水平移動前

五ケ山ダムの建設に伴う小川内の杉移設工事

PC鋼より線での水平移動完了

Ｈ鋼クランプジャッキでの水平移動
H鋼クランプジャッキでの水平移動

77

（6）移植地へ据え付け
移植位置までの移動後（写真－28）、吊り上げ構台にてジャッキアップを行い、3号架台と軌条の撤去後、PC版、軽量盛土の撤去し地盤を整備してから移植地盤上へジャッキダウンを行った。

写真－30

写真－28

横移動完了

ジャッキダウン完了

5．あとがき本工事着手から完了までの中、無事完了が出来たのは、発注者である福岡県五ケ山ダム建設事務所の方々、本工事の調査と設計をして頂きました国際航業の方々、施工のご指導を頂きました大豊・福東特定建設工事共同企業体の方々及び工事関係者の皆様に深く感謝し、誌面を借りてお礼を申し上げます。

＜参考文献＞
・‌起工第22558-313号 五ケ山ダム巨樹保全措置検討業務報告書（平成25年3月）・‌起工第22558-303号 五ケ山ダム自然環境調査及び保全措置業務報告書（平成25年3月）・‌起工第21785-305号 五ケ山ダム環境調査（自然環境）
写真－29

ジャッキダウン前

及び保全調査業務報告書（平成24年3月）・‌起工第21785-305号 五ケ山ダム環境調査（自然環境）及び保全措置業務報告書（平成23年3月）・‌起工第21785-312号 五ケ山ダム環境調査（自然環境）及び保全措置業務報告書（平成22年3月）・‌起工第21785-315号 五ケ山ダム環境調査（自然環境）及び保全措置業務報告書（平成21年3月）
782017.1.10

受付

宮地技報No.30