平成３１年度 高知県における事業計画（Ｈ３１.２）（水管理・国土保全局関係）
対象科目

全体事業規模

全体事業費
（億円）

河川事業
河川改修費
一般河川改修事業

H30年度当初予算（百万円）
H30年度事業内容
工事関係費

H31年度事業内容

負担額

4,827.330

867.506

724.050

125.501

H31年度事業進捗見込み（億円）

724.050

125.501

物部川

直轄管理区間 L=10.5km（物部川築堤・護岸他）

93

62.98010.916 堤防整備等設計1式

山田(蔵福寺島)地区：浸透対策（2019年度完成予定）
久枝地区：河道掘削 等

0.006～3.8

仁淀川

直轄管理区間 L=28.5km（仁淀川築堤・護岸他）

544*

381.71066.163 用石地区：築堤（導流堤拡幅） L=30m、用地 A=3ha 等

用石地区：用地、河道掘削（2023年度以降完成予定）
森山地区：浸透対策（2019年度完成予定）
音竹地区：河道掘削加田地区：河道掘削 等

2.0～16

四万十川

直轄管理区間 L=39.7km（四万十川築堤・護岸他）

391

48.422 初崎地区：築堤 L=50m、用地 A=0.12ha、補償1式 等

山路地区：河道掘削 等

0.04～9.1

床上浸水対策特別緊急事業費

279.360
3,830.000

663.866

仁淀川（宇治川）

排水機場増強 1箇所

19612.000

仁淀川（日下川）

放水路トンネル 1箇所

168

3,218.000

557.786

179.080

31.039仁淀川

直轄管理区間 L=28.5km
樋門・樋管等改善 等

1.5143.150

四万十川

直轄管理区間 L=39.7km
樋門・樋管等改善 等

0.4

河川工作物関連応急対策事業費

総合水系環境整備事業費
仁淀川水系

直轄管理区間 L=28.5km（水辺整備）

仁淀川水系
12

渡川水系

直轄管理区間 L=39.7km（自然再生）

渡川水系39ダム事業
横瀬川ダム（H=72.1m、L=188.5m）
市道一生原大物川線付替 他

仁淀川大渡ダム

地すべり対策 １式

新居排水機場2号ポンプ改善（2020年度完成予定） 等－～1.535.930

6.227 有岡樋門開閉装置改善 等

山路第一樋門無動力化（2019年度完成予定） 等－～0.4

94.20047.10030.20015.100 江尻地区：護岸工 等

江尻地区：モニタリング調査 等－～0.3

32.000 入田地区、間地区、実崎地区：浅場の再生 等

山路地区：浅場の再生（2023年度以降完成予定） 等－～1.1

6,361.083

839.662 本体工事、付替道路工事 等

152.660

26.46112152.660

26.461 排水工、仮設工（資材搬入路整備）、地すべり観測 等

107.200

53.60015.2007.600 濁水対策工 等

92.000

ダム湖進入坂路整備（須山地区）、ダム上流右岸地区整備（早明浦46.000地区） 等

早明浦ダム水環境整備 １式

吉野川水系
93

早明浦ダム水辺整備 １式

吉野川水系
93

－24.812 新居排水機場ポンプ改善 等

400**

総合水系環境整備事業費－33～45919.723839.662

堰堤改良費

吉野川水系早明浦ダム

日下川地区：トンネル本体 L=970m、導水路1式、橋梁上部 N=1橋、用地補償1式

6,620.943
6,361.083

多目的ダム建設事業費
渡川中筋川総合開発（横瀬川ダム）106.080 宇治川地区：ポンプ設備1式、流入路1式

日下川地区：トンネル本体、導水路（2020年度完成予定） 等

64.000

備考

本体工事、付替道路工事 等

40

排水工、仮設工（工事用進入路整備）、地すべり観測 等（2021年度完成予定）

1.8 ～ 2.2－
ダム上流右岸地区整備（早明浦地区） 等（2021年度完成予定）- ～ 0.5

2019年度完成予定**平成３１年度 高知県における事業計画（Ｈ３１.２）（水管理・国土保全局関係）
対象科目

全体事業規模

全体事業費
（億円）

砂防事業
砂防事業費

吉野川上流
流域面積 A=574.5km2

吉野川水系

地すべり対策事業費

494.042

1,638.120

283.940

1,178.100

小南川山腹工下中切山腹工
井尻山腹工
天神谷砂防堰堤
谷奥谷砂防堰堤群
つえ谷山腹工大北谷砂防堰堤
高野砂防堰堤204.204
井野川第２砂防堰堤
高野第２砂防堰堤
上ノ土居砂防堰堤
シレ滝谷砂防堰堤
ヨモギ谷砂防堰堤
西谷砂防堰堤群
屋所谷右支砂防堰堤
砂防設備設計、用地取得A=1.4ha

460.020

落合床固工群南小川砂防堰堤
境谷砂防堰堤
カシケ谷砂防堰堤
79.736 大谷川砂防堰堤
落合谷砂防堰堤群
佐賀山川第４砂防堰堤
タダレ谷砂防堰堤
砂防設備設計、用地取得A=0.9ha

372.130

64.502
集水井工
64.502 表面排水路工
用地取得A=0.08ha 等

840.000

145.600

大谷川
流域面積 A=1.22km２

60

840.000

145.600 大谷川砂防堰堤群

811.369

140.637

811.369

140.637

811.369

140.637 南国工区 堤防改良 L=90m 等

直轄施行区域 Ｌ＝13,341m

987

災害復旧事業
河川等災害復旧費（河川 29災）
物部川水系物部川

2,850.250

372.130

海岸保全施設整備事業費

久枝・吉原地区 護岸工 Ｌ＝218ｍ

2.9

河川等災害復旧費（河川 30災）

476.40942.382

14.11342.382

14.113 久枝・吉原地区 護岸工 Ｌ＝33ｍ

23.7－85.11728.343仁淀川 大渡ダム

法面保護 A=400m2

0.5

32.231

仁淀川 大渡ダム

流木処理 V=4,220m3

0.752.886

河川等災害復旧費（ダム 30災）

河川等災害復旧費（砂防 30災）
吉野川水系

南小川 南大王川 たかたび地区

1.7

小南川山腹工（2023年度以降完成予定）
下中切山腹工（2023年度以降完成予定）
井尻山腹工（2023年度以降完成予定）
天神谷砂防堰堤（2019年度完成予定）
谷奥谷砂防堰堤群（2023年度以降完成予定）
つえ谷山腹工（2020年度完成予定）
大北谷砂防堰堤（2020年度完成予定）
井野川第２砂防堰堤（2022年度完成予定）
高野第２砂防堰堤（2023年度以降完成予定）
上ノ土居砂防堰堤（2019年度完成予定）
シレ滝谷砂防堰堤（2019年度完成予定）
ヨモギ谷砂防堰堤（2022年度完成予定）
西谷砂防堰堤群（2022年度完成予定）
屋所谷右支砂防堰堤（2022年度完成予定） 等

H31年度事業進捗見込み（億円）

6.3～26

等

等

落合床固工群（2019年度完成予定）
南小川砂防堰堤（2023年度以降完成予定）
境谷砂防堰堤（2019年度完成予定）
カシケ谷砂防堰堤（2020年度完成予定）
大谷川砂防堰堤（2019年度完成予定）
落合谷砂防堰堤群（2023年度以降完成予定）
佐賀山川第４砂防堰堤（2020年度完成予定）
タダレ谷砂防堰堤（2022年度完成予定） 等集水井工
表面排水路工 等

0.1～3.8

大谷川砂防堰堤群（2020年度完成予定） 等－～4.8

南国工区 陸閘補強・閉塞 N=4基（2020年度完成予定）
戸原工区 突堤延伸 L=27m（2023年度以降完成予定） 等- ～ 14－－－

吉原地区 根固め工 Ｌ＝150ｍ
吉川地区 護岸工 Ｌ＝150ｍ
久枝地区 護岸工 Ｌ＝502ｍ
上岡地区 護岸工 Ｌ＝41ｍ
深渕地区 根固め工 Ｌ＝43ｍ
立田地区 護岸工 Ｌ＝377ｍ
深渕地区 根固め工 Ｌ＝110ｍ
父養寺地区 根固め工 Ｌ＝10ｍ
岩積地区 根固め工 Ｌ＝685ｍ
岩積地区 根固め工 Ｌ＝164ｍ
町田地区 護岸工 Ｌ＝230ｍ
岩積地区 根固め工 Ｌ＝168ｍ
下ノ村地区 護岸工 Ｌ＝543ｍ

物部川水系物部川等

1,430.666－

H31年度事業内容

負担額

320

海岸事業

高知海岸

工事関係費

地すべり防止区域面積 A=411ha

特定緊急砂防事業費
奈半利川水系

H30年度事業内容

879

南小川・赤根川
流域面積 A=97.8km2

怒田・八畝地区

H30年度当初予算（百万円）

吉原地区 根固め工 Ｌ＝22ｍ（2019年度完成予定）
吉川地区 護岸工 Ｌ＝22ｍ（2019年度完成予定）
久枝地区 護岸工 Ｌ＝75ｍ（2019年度完成予定）
上岡地区 護岸工 Ｌ＝6ｍ（2019年度完成予定）
深渕地区 根固め工 Ｌ＝6ｍ（2019年度完成予定）
立田地区 護岸工 Ｌ＝57ｍ（2019年度完成予定）
深渕地区 根固め工 Ｌ＝16ｍ（2019年度完成予定）
父養寺地区 根固め工 Ｌ＝1ｍ（2019年度完成予定）
岩積地区 根固め工 Ｌ＝103ｍ（2019年度完成予定）
岩積地区 根固め工 Ｌ＝25ｍ（2019年度完成予定）
町田地区 護岸工 Ｌ＝34ｍ（2019年度完成予定）
岩積地区 根固め工 Ｌ＝25ｍ（2019年度完成予定）
下ノ村地区 護岸工 Ｌ＝81ｍ（2019年度完成予定）

3.5億円程度

10.732 法面保護 A=340m2

法面保護 A=60m2（2019年度完成予定）

0.06億円程度

17.611 貯水池流木撤去V=4,220m3

流木処分V=4,220m3（2019年度完成予定）

0.1億円程度

たかたび護岸（2019年度完成予定） 等

0.3程度－－－－－－－

備考平成３１年度 高知県における事業計画（Ｈ３１.２）（水管理・国土保全局関係）
対象科目

全体事業規模

全体事業費（億円）

河川等災害復旧費（海岸 30災）

高知海岸

合

南国工区 離岸堤復旧 N=8基
南国工区 標識灯復旧 N=1基
長浜工区 護岸基礎復旧 N=1箇所
戸原工区 消波ブロック復旧
L=370m
仁ノ工区 消波ブロック復旧 L=260m

計15.6

H30年度当初予算（百万円）
H30年度事業内容
工事関係費負担額

1,303.167

433.953

1,303.167

南国工区 離岸堤復旧 N=8基
433.953 戸原工区 消波ブロック復旧 L=370m
仁ノ工区 消波ブロック復旧 L=260m

16,540.558

2,898.317（注） 「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費（ダム事業は公共費ベース）を記載しています。
個別事業の予算については、実施計画段階（予算成立後）で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。
*一般河川改修の全体事業費には、同水系の床上浸水対策特別緊急事業費の予算額を含んでいます。
**全体事業費・工期については、現基本計画に基づいて記載しています。

H31年度事業内容

南国工区 標識灯復旧 N=1基（2019年度完成予定）
長浜工区 護岸基礎復旧 N=1箇所（2019年度完成予定）

H31年度事業進捗見込み（億円）

2.3億円程度

備考࠯঺ᵑᵏ࠰ࡇẅ᭗ჷჄỆấẬỦʙಅᚘဒίᵦᵑᵏ࠰ᵐஉὸίᢊែ᧙̞ẘႺᠤẙὸોሰʙಅί࠴ዴᢊែ἟ἕἚὁὊἁૢͳὸែዴӸ‫׎‬ᢊᵓᵔӭ‫׎‬ᢊᵓᵔӭሖ৑Ӹᆿ߷˱᝶ᢊែ༾‫ק‬ἢỶἣἋίҥˮᾉႊɢόὸʙಅᙹ೉

ᵪᵛᵏᵏᵌᵐᶉᶋᵪᵛᵔᵌᵏᶉᶋμ˳ʙಅᝲᵆΕόὸᵒᵏᵔᵐᵓᵎᵦᾂ὿࠰ࡇ࢘Иʙಅᝲᵑᵊᵏᵒᵒᵑᵎᵐ‫׎‬ᢊᵓᵔӭ˱᝶‫૾ٻ‬ᢊែᵪᵛᵏᵒᵌᵎᶉᶋᵓᵖᵎᵗᵓᵎ‫׎‬ᢊᵓᵔӭɶ஭ܿൗᢊែᵪᵛᵐᵑᵌᵐᶉᶋᵏᵊᵑᵑᵎᵐᵊᵒᵓᵎ‫׎‬ᢊᵓᵓӭ᭗ჷҤ‫׎‬ᢊែ

ᵪᵛᵏᵓᵌᵎᶉᶋᵏᵊᵕᵑᵒᵏᵐᵊᵒᵔᵓ᝟ਃ᣿ᵦᾂ὿࠰ࡇʙಅϋܾὉᛦ௹ᚨᚘᵓᵒᵓ Ὁဇ‫ע‬ᝰӓὉ೛నɥɦᢿ߻Ẇોᑣ߻ᵦᾂᾀ࠰ࡇʖ‫ܭ‬ʙಅϋܾὉᵚᛦ௹ᚨᚘᵜὉဇ‫ע‬ᝰӓὉᵚ೛నɦᢿ߻ᵜẆᵚોᑣ߻ᵜὉᛦ௹ᚨᚘᵓᵐ Ὁဇ‫ע‬ᙀΝὉᑄᘺ߻ὼᵦᾂᾀ࠰ࡇʙಅᡶ਻ᙸᡂỚͳẅẅᎋׄɢҗထɶ‫ځ‬ᵧᵡ῍ׄɢҗထᙱᵧᵡẅᵪᵛᵓᵌᵎᶉᶋᵆᵐᵍᵐᵇẅ᧏ᡫ଺஖ỆếẟềỊẆ‫঺ܦ‬ỆӼẬẺό๖ễʙಅܱ଀࿢‫ؾ‬ầૢẾẺെ᨞Ểᄩ‫ܭ‬ʖ‫ܭ‬ᵐ῍ᵓᵐΕόᆉࡇ᱅ກਞἠ߷ᵧᵡ῍᱅ກ˱᝶ᵧᵡẅᵪᵛᵔᵌᵐᶉᶋᵆᵐᵍᵐᵇẅ᧏ᡫ଺஖ỆếẟềỊẆ‫঺ܦ‬ỆӼẬẺό๖ễʙಅܱ଀࿢‫ؾ‬ầૢẾẺെ᨞Ểᄩ‫ܭ‬ʖ‫ܭ‬ὼׄɢҗထᙱᵧᵡ῍᱅ກਞἠ߷ᵧᵡẅᵪᵛᵔᵌᵏᶉᶋᵆᵐᵍᵐᵇ
ẅᵐᵎᵏᵖ࠰ᵏᵏஉᵏᵕଐ᧏ᡫฎᴾᴾᵐᵎᵏᵖ࠰ࡇ‫ܦ‬ʕᵏᵔᵓ Ὁᛦ௹ᚨᚘ

Ὁᵚᛦ௹ᚨᚘᵜὼ῍ᵏᵓΕόᆉࡇ᱅ກ˱᝶ᵧᵡ῍᱅ກ‫૾ٻ‬ᵧᵡᵪᵛᵏᵒᵌᵎᶉᶋᵆᵐᵍᵐᵇẅ᧏ᡫ଺஖ỆếẟềỊẆ‫঺ܦ‬ỆӼẬẺό๖ễʙಅܱ଀࿢‫ؾ‬ầૢẾẺെ᨞Ểᄩ‫ܭ‬ʖ‫ܭ‬Ὁᛦ௹ᚨᚘᵒᵐᵓ Ὁဇ‫ע‬ᙀΝὉἚὅ἟Ἵ߻Ẇ೛నɥᢿ߻Ẇોᑣ߻Ẇᑄᘺ߻Ὁᛦ௹ᚨᚘὉဇ‫ע‬ᙀΝὉોᑣ߻Ẇᑄᘺ߻᧏ᡫ࣏ᙲ᫇ᵏᵏ῍ᵏᵑΕόᆉࡇ࠯ဋᵧᵡ῍ܿൗᵧᵡẅᵪᵛᵕᵌᵔᶉᶋᵆᵐᵍᵐᵇẅᵐᵎᵏᵗ࠰ࡇ᧏ᡫʖ‫ܭ‬Ὁᛦ௹ᚨᚘ
Ὁဇ‫ע‬ᙀΝὉἚὅ἟Ἵ߻Ẇ೛నɥᢿ߻Ẇોᑣ߻Ẇᑄᘺ߻᧏ᡫ࣏ᙲ᫇ᵏᵎᵎ῍ᵏᵏᵐΕόᆉࡇ᭗ჷᵨᵡᵲ῍᭗ჷҤᵧᵡẅᵪᵛᵔᵌᵐᶉᶋᵆᵐᵍᵒᵇẅᵐᵎᵐᵎ࠰ࡇ᧏ᡫʖ‫ܭ‬Ὁᛦ௹ᚨᚘᵏᵊᵔᵒᵓ Ὁဇ‫ע‬ᙀΝὉἚὅ἟Ἵ߻Ẇ೛నɥɦᢿ߻Ẇોᑣ߻࠯঺ᵑᵏ࠰ࡇẅ᭗ჷჄỆấẬỦʙಅᚘဒίᵦᵑᵏ࠰ᵐஉὸίᢊែ᧙̞ẘႺᠤẙὸોሰʙಅί࠴ዴᢊែ἟ἕἚὁὊἁૢͳὸែዴӸሖ৑Ӹίҥˮᾉႊɢόὸʙಅᙹ೉ᵪᵛᵏᵐᵌᵓᶉᶋμ˳ʙಅᝲᵆΕόὸᵓᵗᵕᵦᾂ὿࠰ࡇ࢘Иʙಅᝲᵦᾂ὿࠰ࡇʙಅϋܾ᝟ਃ᣿ᵦᾂᾀ࠰ࡇʖ‫ܭ‬ʙಅϋܾᵦᾂᾀ࠰ࡇʙಅᡶ਻ᙸᡂỚͳẅẅᎋᵏ῍ᵏᵑΕόᆉࡇ᭗ჷᱴᬔᆰลᵧᵡ῍ᬐҤỉẟẼᵧᵡẅᵪᵛᵑᵌᵓᶉᶋᵆᵐᵍᵒᵇẅ᧏ᡫ଺஖ỆếẟềỊẆ‫঺ܦ‬ỆӼẬẺό๖ễʙಅܱ଀࿢‫ؾ‬ầૢẾẺെ᨞Ểᄩ‫ܭ‬ʖ‫ܭ‬ᵏᵊᵎᵑᵎὉᛦ௹ᚨᚘᵏᵑᵔ Ὁဇ‫ע‬ᝰӓὉ೛నɦᢿ߻Ẇોᑣ߻Ὁᵚᛦ௹ᚨᚘᵜὉဇ‫ע‬ᝰӓὉᵚ೛నɦᢿ߻ᵜẆᵚોᑣ߻ᵜὉᵚᛦ௹ᚨᚘᵜὉဇ‫ע‬ᝰӓὉᵚ೛నɦᢿ߻ᵜẆᵚોᑣ߻ᵜᵖ῍ᵐᵏΕόᆉࡇᑸᙱᙱᵧᵡ῍‫ܤ‬ᑸᙱᵧᵡẅᵪᵛᵖᵌᵓᶉᶋᵆᵐᵍᵒᵇẅ᧏ᡫ଺஖ỆếẟềỊẆ‫঺ܦ‬ỆӼẬẺό๖ễʙಅܱ଀࿢‫ؾ‬ầૢẾẺെ᨞Ểᄩ‫ܭ‬ʖ‫ܭ‬‫׎‬ᢊᵓᵓӭҤ‫ܤ׎‬ᑸᢊែ‫׎‬ᢊᵓᵓӭҤ‫ܤ׎‬ᑸᢊែίᑸᙱᙱ῍‫ܤ‬ᑸᙱὸᵪᵛᵖᵌᵓᶉᶋᵑᵔᵓᵏᵊᵐᵔᵖὉᛦ௹ᚨᚘᵏᵔᵕ Ὁဇ‫ע‬ᝰӓὉ೛నɦᢿ߻‫׎‬ᢊᵑᵑӭ᭗ჷᙱἢỶἣἋᵪᵛᵗᵌᵖᶉᶋᵗᵏᵗᵏᵊᵓᵎᵎὉᛦ௹ᚨᚘᵐᵔᵎ Ὁဇ‫ע‬ᙀΝὉ೛నɥɦᢿ߻Ẇોᑣ߻Ὁᛦ௹ᚨᚘὉဇ‫ע‬ᙀΝὉ೛నɥᢿ߻

᧏ᡫ࣏ᙲ᫇ᵏᵐ῍ᵏᵒΕόᆉࡇᦉဋᵧᵡ῍ԍ߷ᢼẟỉထඬ߷ẅᵪᵛᵏᵌᵓᶉᶋᵆᵐᵍᵒᵇẅᵐᵎᵐᵎ࠰ࡇ᧏ᡫʖ‫ܭ‬‫׎‬ᢊᵑᵑӭឭჷᢊែίᾁ߻ғὸᵪᵛᵑᵌᵎᶉᶋᵏᵑᵕᵏᵊᵐᵎᵎὉᛦ௹ᚨᚘᵐᵎᵖ Ὁဇ‫ע‬ᝰӓὉ೛నɥɦᢿ߻Ẇોᑣ߻Ὁᵚᛦ௹ᚨᚘᵜὉᵚဇ‫ע‬ᝰӓᵜὉ೛నɥᢿ߻Ẇᵚ೛నɦᢿ߻ᵜᵐ῍ᵏᵑΕόᆉࡇ᭗‫ޢ‬ᢼឭჷထឭჷɰ῍ឭჷɠẅᵪᵛᵑᵌᵎᶉᶋᵆᵐᵍᵐᵇẅ᧏ᡫ଺஖ỆếẟềỊẆ‫঺ܦ‬ỆӼẬẺό๖ễʙಅܱ଀࿢‫ؾ‬ầૢẾẺെ᨞Ểᄩ‫ܭ‬ʖ‫ܭ‬‫׎‬ᢊᵓᵓӭ‫ܤ‬ᑸᢊែᵪᵛᵓᵌᵖᶉᶋᵐᵓᵐᵒᵕᵎὉᵚᛦ௹ᚨᚘᵜὉဇ‫ע‬ᝰӓᵏ῍ᵕΕόᆉࡇ‫ܤ‬ᑸிᵧᵡ῍‫ܤ‬ᑸᙱᵧᵡẅᵪᵛᵓᵌᵖᶉᶋᵆᵐᵍᵐᵇẅ᧏ᡫ଺஖ỆếẟềỊẆ‫঺ܦ‬ỆӼẬẺό๖ễʙಅܱ଀࿢‫ؾ‬ầૢẾẺെ᨞Ểᄩ‫ܭ‬ʖ‫ܭ‬ᵖᵏὉᛦ௹ᚨᚘὉဇ‫ע‬ᝰӓ࠯঺ᵑᵏ࠰ࡇẅ᭗ჷჄỆấẬỦʙಅᚘဒίᵦᵑᵏ࠰ᵐஉὸίᢊែ᧙̞ẘႺᠤẙὸોሰʙಅί࠴ዴᢊែ἟ἕἚὁὊἁૢͳὸែዴӸ‫׎‬ᢊᵓᵔӭሖ৑Ӹ‫૾ٻ‬ોᑣίҥˮᾉႊɢόὸʙಅᙹ೉ᵪᵛᵐᵌᵔᶉᶋμ˳ʙಅᝲᵆΕόὸᵦᾂ὿࠰ࡇ࢘Иʙಅᝲᵔᵖᚘᵒᵏᵓᵐᵓᵊᵏᵗᵒ᝟ਃ᣿Ὁᛦ௹ᚨᚘᵕᵐ Ὁဇ‫ע‬ᙀΝὉોᑣ߻Ẇᑄᘺ߻ᵑᵊᵕᵓᵕᵆදὸӳᚘỊׄਾʞλỉ᧙̞ỂӳᐲẲềẟễẟ‫ئ‬ӳầẝỦᵆදὸᾗᾂᾀ࠰ࡇʖ‫ܭ‬ʙಅϋܾỉạẼᵚẅᵜ୿ẨỊẆɥᨂ͌ỆᡈẟʙಅᝲửᣐЎẴỦ‫ئ‬ӳỆܱ଀ẴỦờỉỂẝỦᵆදὸͳᎋഇỉസʙಅᝲỊẆ࠯঺ᵑᵎ࠰ࡇᙀദ৲λ଺ໜỂẝỦᵆදὸͳᎋഇỉ᧏ᡫʖ‫ܭ‬ỆếẟềỊẆʙಅᡶ਻ሁỆợụʻࢸẆ‫୼٭‬ẴỦ‫ئ‬ӳầẝỦᵆදὸʻࢸẆૼᙹʙಅሖ৑ửᡙьẴỦ‫ئ‬ӳầẝỦᵦᾂ὿࠰ࡇʙಅϋܾᵦᾂᾀ࠰ࡇʖ‫ܭ‬ʙಅϋܾὼᵦᾂᾀ࠰ࡇʙಅᡶ਻ᙸᡂỚͳẅẅᎋὼࠪ‫ٶ‬ᢼ᱅ກထλ᣼ᇌჽ῍᱅ກထλ᣼ᅕἠЭẅᵪᵛᵐᵌᵔᶉᶋίᵐᵍᵐὸẅᵐᵎᵏᵗ࠰ᵑஉᵐᵒଐ᧏ᡫʖ‫ܭ‬ẅᵐᵎᵏᵖ࠰ࡇ‫ܦ‬ʕസʙಅᝲᾉኖᵐᵊᵏᵕᵎΕό࠯঺ᵑᵏ࠰ࡇẅ᭗ჷჄỆấẬỦʙಅᚘဒίᵦᵑᵏ࠰ᵐஉὸίᢊែ᧙̞ẘႺᠤẙὸોሰʙಅί᧸໎‫ݣ‬ሊሁὸែዴӸ‫׎‬ᢊᵑᵐӭ‫׎‬ᢊᵑᵑӭίҥˮᾉႊɢόὸʙಅᙹ೉ὼᵆදὸӳᚘỊׄਾʞλỉ᧙̞ỂӳᐲẲềẟễẟ‫ئ‬ӳầẝỦᵆදὸʻࢸẆૼᙹʙಅሖ৑ửᡙьẴỦ‫ئ‬ӳầẝỦμ˳ʙಅᝲᵆΕόὸὼᵦᾂ὿࠰ࡇ࢘Иʙಅᝲᵗᵗᵓᵦᾂ὿࠰ࡇʙಅϋܾ᝟ਃ᣿ᵏᵕᵐெங᣼᧸໎೜᧸໎ί᭗ჷὸᵦᾂᾀ࠰ࡇʖ‫ܭ‬ʙಅϋܾெங᣼᧸໎೜᧸໎ί᭗ჷὸᵦᾂᾀ࠰ࡇʙಅᡶ਻ᙸᡂỚᵐ῍ᵑΕόᆉࡇͳẅẅᎋᖹᡂ䠏䠍ᖺᗘ䚷㧗▱┴䛻䛚䛡䜛஦ᴗィ⏬䠄㻴㻟㻝ᖺ㻞᭶䠅䚷䠄㐨㊰㛵ಀ䛊┤㎄䛋䠅ίҥˮᾉႊɢόὸᾗᾂ὿࠰ࡇ࢘Иሖ৑Ӹሁʙಅᙹ೉μ˳ʙಅᝲίΕόὸᾗᾂ὿࠰ࡇʙಅʙಅᝲᾗᾂᾀ࠰ࡇʖ‫ܭ‬ʙಅᾗᾂᾀ࠰ࡇʙಅᡶ਻ᙸᡂỚͳᎋ᝟ਃ᣿‫׎‬ᢊᵑᵑӭʩᡫ‫ܤ‬μʙಅ‫׎‬ᢊᵓᵓӭίḩᆔὸ‫׎‬ᢊᵓᵔӭὊὊᵏᵊᵑᵕᵕ‫׎‬ᢊᵑᵐӭʩᡫ‫ܤ‬μʙಅ ‫׎‬ᢊᵑᵑӭ‫׎‬ᢊᵓᵓӭίḪᆔὸሁὊὊ

ᵕᵗᵖଐɦ೛ʩࠀໜોᑣᵒᵓᵗ ߷҅ᐯഩᢊૢͳ‫ݱ‬᱅ἠ߷ᙻុોᑣሁଐɦ೛ʩࠀໜોᑣ߷҅ᐯഩᢊૢͳ‫ݱ‬᱅ἠ߷ᙻុોᑣሁᵐᵕᵗ ᢊែ೅ᜤẆ᧸ᜱ௸Ẇғဒዴẅሁᢊែ೅ᜤẆ᧸ᜱ௸Ẇғဒዴẅሁᵑ῍ᵐᵔΕόᆉࡇσӷไʙಅᩓዴσӷไʙಅὊ‫׎‬ᢊᵑᵐӭ‫׎‬ᢊᵓᵔӭӳẅẅẅẅᚘᵆදὸӳᚘỊׄਾʞλỉ᧙̞ỂӳᐲẲềẟễẟ‫ئ‬ӳầẝỦẇᵆදὸʻࢸẆૼᙹʙಅሖ৑ửᡙьẴỦ‫ئ‬ӳầẝỦẇὊὊὊὊὊὊ

ὼᵕᵗᵑᵎᵐᵊᵐᵓᵒᵕᵔᵖὼ᭗᪰‫ע‬ғᩓዴσӷไὊ᭗᪰‫ע‬ғᩓዴσӷไႊჽ‫ע‬ғᩓዴσӷไᴾᴾᴾ平成31年度 高知県における事業計画（H31年2月） （港湾・空港関係）【港湾整備事業】
港名

全体事業費
（億円）

プロジェクト名

平成30年度当初
（百万円）
負担基本額

平成30年度

平成31年度予定

平成31年度

事業内容

事業内容 (注)

事業進捗見込
（注）

負担額

高知港

高知港三里地区
国際物流ターミナル整備事業

1,391

1,300

高知港

高知港三里地区防波堤改良事業

73

100

32

須崎港

須崎港湾口地区防波堤改良事業

52

750

239 防波堤(改良)

宿毛湾港

宿毛湾港池島地区防波堤改良事業

16

室津港

室津港室津地区避難港整備事業

498

合

計

413 防波堤(東第一)、防波堤(南)321

防波堤(東第一)(改良)、防波堤(南)(改良)

56 防波堤(Ⅰ)

2,471

防波堤(東第一)、防波堤(南）- ～ 16億円程度 H37年度完成予定

防波堤(東第一)(改良)、防波堤(南)(改良)- ～ 1億円程度 H35年度完成予定

防波堤(改良)- ～ 8億円程度 H34年度完成予定

防波堤(Ⅱ)(改良)- ～ 3億円程度 H32年度完成予定

防波堤(Ⅰ)

5 ～ 7億円程度 H39年度完成予定

備考

739

(注)H31年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。
※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。
※今後、事業箇所を追加する場合があります。
※合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

【海岸事業】
港名

高知港海岸

全体事業費（億円）

プロジェクト名
高知港海岸
直轄海岸保全施設整備事業
合350

計

平成30年度当初
（百万円）
負担基本額

負担額

1,098

190

1,098

190

平成30年度

平成31年度予定

平成31年度

事業内容

事業内容 (注)

事業進捗見込（注）

堤防（改良）、護岸（改良）、津波防波堤、水門堤防（改良）、護岸（改良）、津波防波堤、水門、陸閘

備考

3 ～ 19億円程度 H43年度完成予定(注)H31年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。
※今後、事業箇所を追加する場合があります。

【空港整備事業】
箇所名等

高知空港

事業規模

空港整備事業合計－

全体事業費（億円）－

平成30年度当初
（百万円）
負担基本額

平成30年度

平成31年度予定

平成31年度

事業内容

事業内容 (注)

事業進捗見込滑走路端安全区域整備- ～ 0.5億円程度

備考

負担額

326326

滑走路改良、
滑走路端安全区域整備(注)H31年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。