令和総合計画の 区 分

4挑

年度

建戦

対象外

最優先課題

対象外

項

目

取組の内容

設部

組織目標と成果

指標に市営住宅使用料未収金の縮小
・対馬市営住宅家賃滞納整理事務要綱に基づき未収金を縮小します。

す①滞納者には、書面や電話による督促、連帯保証人への連絡、来庁要請をる実施します。

実②確約不履⾏等の悪質滞納者には、裁判所による明け渡し命令等の法的手績

SDGs指標取組とスケジュール（※年度終了後に記載します。）〇市営住宅使用料の徴収率（3月31日現在）
徴収率（現年分・滞納分）８６.０２％）※令和4年3月31日現在（R２年度実績８６.９５％）（R１年度実績８５.７９％）

達成時期・未払い者に対し納付指導等を⾏い徴収率を向上さ

評

令和５年３月

せたものの、指標に達しなかった。

価4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

評価記号

納付相談
徴収率向上に向けた⾏動（臨⼾訪問）関係部署との協議

85.72%（※年度終了後に記載します。）

・市営住宅使用料徴収率（現年分＋滞納分）
９０.００％（R３年度実績

3108-01

対続きを実施します。

指標（数値目標）

全体
個別

管理課

課名等

今
後の△

（※年度終了後に記載します。）
・引き続き滞納者には年間を通しての書面督促、電話、臨⼾訪問による納付指導を⾏い、確約書提出者には、債務不履⾏がないように指導します。

展開【評価記号】◎（目標を上回る実績）、〇（目標どおりの実績）、△（目標を下回る実績）、×（目標を著しく下回る実績）、−（評価不能）

令和

総合計画の 区 分
項

4
挑

年度
戦

最優先課題
目

取組の内容

建設

部

組織目標と成果

つながりづくり

建設課

課名等

指

持続可能なライフラインを確保する

標

公共工事の早期発注、早期完成

対

全体
個別

3208-02（※年度終了後に記載します。）
12月末設計書作成件数及び実施額に安心・安全なまちづくりを進めるため、公共工事を早期に発注し、早期完成のための施工管理を⾏います。

（測量・調査・設計）

す

11件

る

（工事）
16件

実71百万円
1,161百万円

績（※年度終了後に記載します。）

・12月末設計書作成件数及び予定額（測量・調査・設計）

指標（数値目標）

17件

181百万円《100％目標》

工事は、達成時期までに予定件数を発注すること

・12月末設計書作成件数及び予定額（工事）15件

1,196百万円

評《100%目標》

が出来ました。また、業務は、予定件数に至りませんでしたが、地権者の同意が得られず発注できなかったもの、事業見直しにより減額したものであSDGs指標取組とスケジュール

達成時期

令和4年12月

価り、全体として目標は達成出来たと判断します。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

評価記号

工事・業務の設計書作成
工事・業務の施工管理及び完成

今後の展

〇

（※年度終了後に記載します。）
公共工事の早期着工は、市の経済流通の初動を促進し、市⺠⽣活の活性化とともに早期完成によって、市⺠の⽣活基盤の底上げを図るものであることから、今後におきましても早期発注を⾏います。

開【評価記号】◎（目標を上回る実績）、〇（目標どおりの実績）、△（目標を下回る実績）、×（目標を著しく下回る実績）、−（評価不能）

令和

総合計画の 区 分

4
挑

年度

建戦

なりわいづくり

最優先課題

項目

設部

組織目標と成果指標

持続可能な農林水産業を展開するに（※年度終了後に記載します。）
委託業務完了額

83.0百万円に対し、46.8百万円

56.4％

委託業務完了件数4件に対し、6件

150％

工事執⾏額

725.3百万円に対し、786.2百万円

108.4％

工事執⾏件数

16件に対し、16件

100％

対

農林道整備、漁港漁場整備等の公共工事は、第一次産業の基盤整備としす

国の早着認可制度等を活用し事業を進めましたが、新規着手る工種の許認可事務、測量、調査及び設計等の委託業務や地元協その中で事業の早期着工・早期完成は市⺠の⽣活基盤の底上げにつなが実るものであり、本年度においても計画的な発注を⾏い年内に委託業務完了

績100%及び工事の執⾏100%を達成します。
建設工事発注予定額808.3百万円

令和４年12月

指標（数値目標）

33
08-03

基盤整備工事の早期発注と早期完成て、農林水産業従事者の所得向上を目指すものです。

取組の内容

全体
個別

基盤整備課

課名等

予定件数

委託業務完了予定額

令和４年12月

委託業務完了予定件数

令和４年12月

工事執⾏予定額

令和４年12月

工事執⾏予定件数

議に時間を要した事により、委託業務については年内完了目標額に到達できませんでした。

（※年度終了後に記載します。）

委託4件、工事16件

漁港事業においては、委託業務の調査及び設計協議に日数を100%目標（83.0百万円）要し進捗が遅れました。また、台風による災害が７件発⽣した

委託 4件
100％目標（725.3百万円）

評

工事16件

ことや国の追加補正により委託及び工事発注件数が増となっており、年度後半にかけて事業進捗に向けた取り組みを⾏っています。
農林道事業については、委託業務が市内全域におよぶ施設点

SDGs指標取組とスケジュール達成時期

令和５年３月価検であったことから調査に時間を要し進捗が遅れました。工事においては当初予定工事のほか、豪雨に伴う治山事業が３件発⽣しましたが、迅速に対応し目標を達成することができまし4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月た。

測量・調査・設計委託の設計書作

評価記号

成
工事の設計書作成

今

測量・調査・設計委託の管理及び後完成の工事の施工管理及び完成

展○（※年度終了後に記載します。）
新規工種の断面決定を⾏い、計画的に各種事務処理手続きを完了させ、工事の早期完成を達成します。
また、地元要望に迅速に対応するため、関係者と連携を取りながら適切かつ有効な事業計画の立案を⾏います。

開【評価記号】◎（目標を上回る実績）、〇（目標どおりの実績）、△（目標を下回る実績）、×（目標を著しく下回る実績）、−（評価不能）

令和

総合計画の 区 分

4
挑年度
戦

最優先課題

項目

取組の内容

建設部

組織目標と成果

つながりづくり指持続可能なライフラインを確保する
公共工事の早期発注、早期完成

地域経済の活性化と島内交通の利便性向上に資するため、公共工事を１２月末までに発注し、年度内完成に取り組みます。

北部建設事務所

課名等

全体
個別

3408-04（※年度終了後に記載します。）

標

令和４年度１２月末までの発注件数、発注額、に発注率実績

対委託

１４件

１２５百万円（１５５％）

す工事

１６件

３６０百万円（る実９４％）

橋梁補修設計委託等５件が増となっています。

績（※年度終了後に記載します。）
令和４年度１２月末発注件数及び予定額

指標（数値目標）

委託９件

１３７百万円（１００％目標）

工事

１７件

４２９百万円（１００％目標）

組織目標に掲げた１２月末までの発注件数は目標

評

１００％を達成できましたが、工事１件が１月発注となりましたが、繰越工事と重なったためであり、概ね達成出来ました。

SDGs指標取組とスケジュール

達成時期

令和５年３月価

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

測量・調査・設計委託の設計書

評価記号作成本工事関係設計書作成

今後〇（※年度終了後に記載します。）
公共工事の早期発注については、目標を達成出来ましのたが、繰越件数が多いことから、今後繰越件数を減らし展ます。

開【評価記号】◎（目標を上回る実績）、〇（目標どおりの実績）、△（目標を下回る実績）、×（目標を著しく下回る実績）、−（評価不能）