試

験

地

受検種別

受

験

番号

氏名

2 建実

⎧
⎫
⎜ 受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください。⎜⎜⎜⎜ 本日の受験地
⎜
仮受験番号
仮―
⎩
⎭

平成 28 年度

2 級建築施工管理技術検定試験
実地試験問題

次の注意事項をよく読んでから始めてください。

〔注意事項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 7 ページです。
唖試験時間は亜 14 時 15 分から 16 時 15 分です。
唖試験問題は亜ઇ問題です。全問題解答してください。
唖解答は亜別の解答用紙の定められた範囲内に亜黒鉛筆か黒シャープペンシルで記入してください。
唖この問題用紙は亜計算等に使用しても差し支えありません。
唖この問題用紙は亜実地試験の試験終了時刻まで在席した方のうち亜希望者は持ち帰ることができます。
途中退席者や希望しない方の問題用紙は亜回収します。

―1―

DAI-K-2JM.mcd

Page 1

16/10/19 11:45

v6.20

―2―DAI-K-2JM.mcd

Page 2

16/10/19 11:45

v6.20

問題ઃ

あなたが経験した建築工事のうち亜あなたの受検種別に係る工事の中から亜事前に施工の計画を行った工事を 1 つ選び亜工事概要を具体的に記入したうえで亜次の 1唖から 2唖の問いに答えな
さい。
なお亜建築工事とは亜建築基準法に定める建築物に係る工事とし亜建築設備工事を除くものとする。

〔工事概要〕
イ唖工事

名ロ唖工 事 場 所
ハ唖工 事 の 内 容⎛⎞
主な外部仕上げ亜主要室の内部仕上げ⎝ 改修等の場合：建物用途亜主な改修内容亜施工数量（又は建物規模）⎠ニ唖工（年号又は西暦で年月まで記入）

期

新築等の場合：建物用途亜構造亜階数亜延べ面積（又は施工数量）亜ホ唖あなたの立場
へ唖業 務 内 容

1唖 工事概要であげた工事で亜あなたが担当した工種において亜次の項目の中から異なる項目を 3 つ選び亜施工に当たり事前に検討したこととその結果行ったこと亜何故そうしたのかその理由を亜工種名をあげて具体的に記述しなさい。
ただし亜事前に検討したこととその結果行ったことについては亜同じ内容を記述したもの又はコストについてのみ記述したものは不可とする。
なお亜工種名については亜同一の工種名でなくてもよい。
［項目］ 施 工 方 法 又 は 作 業 方 法
資材の搬入又は荷揚げの方法
資材の保管又は仮置きの方法作 業 床 又 は 足 場 の 設 置
施工中又は施工後の養生の方法（安全に関する養生は除く）

2唖 工事概要であげた工事及び受検種別にかかわらず亜次の項目の中から 2 つ選び亜あなたの今日までの工事経験に照らして亜検討すべき事項とその理由及び対応策を亜工種名をあげて具体的に記述しなさい。
ただし亜解答はそれぞれ異なる内容の記述とし亜1唖の解答とも重複しないものとする。
［項目］ 品質低下の防止
工程遅延の防止
公衆災害の防止

―3―

DAI-K-2JM.mcd

Page 3

16/10/19 11:45

v6.20

問題઄

次の建築工事に関する用語のうちから 5 つ選び亜その用語の説明と施工上留意すべき内容を具体的に記述しなさい。
ただし亜仮設以外の用語については亜作業上の安全に関する記述は不可とする。また亜使用資機
材に不良品はないものとする。

足場の手すり先行工法

型枠はく離剤

金属製建具のかぶせ工法

クレセント

軽量鉄骨壁下地の振れ止め

鋼矢板

コンクリート壁の誘発目地先送りモルタル

タイルカーペット

超高圧水によるコンクリート面下地処理

鉄筋の先組み工法

マスキングテープ

溶接のアンダーカット

ローリングタワー―4―

DAI-K-2JM.mcd

Page 4

16/10/19 11:45

v6.20

問題અ

図に示すネットワーク工程表について亜次の 1唖から 3唖の問いに答えなさい。

なお亜内の数字はイベント番号を亜実線の矢線は作業を亜破線の矢線はダミーを示し亜また亜矢線の上段のアルファベットは作業名を亜下段の数値は所要日数を示すものとする。

B111A
32D6C
33E46F75H5G124I978J69K710L5111唖 工程表において亜①から⑪までの総所要日数を答えなさい。

2唖 工程の再検討を行ったところ亜作業Ｈの所要日数が日亜作業Ｊが日増加することが分かった。このときのクリティカルパスを亜作業名で工程順に並べて答えなさい。

3唖 作業Ｈの所要日数が日亜作業Ｊが日増加するときの①から⑪までの総所要日数を当初と同じ日数とするために亜作業Ｂと作業Ｆの日程短縮により調整する場合亜作業Ｂと作業Ｆはそれぞれ最小限何日短縮すればよいか答えなさい。

―5―

DAI-K-2JM.mcd

Page 516/10/19 11:45

v6.20

問題આ

次の文章中亜下線部の語句又は数値が適当なものには○印を亜不適当なものには適当な語句又は数値を記入しなさい。

1唖 透水性の悪い山砂を埋戻し土に用いる場合の締固めは亜建物躯体等のコンクリート強度が発現していることを確認のうえ亜厚さ 60 cm 程度ごとにローラーやタンパーなどで締め固める。
入隅などの狭い個所の締固めには亜振動コンパクターやタンパーなどを使用する。
しろ2唖 大梁の主筋をガス圧接する場合亜鉄筋径程度の縮み代を見込んで加工しないと亜定着寸法の不足や亜直交部材の配筋の乱れを招くことになる。

3唖 コンクリートの層の打込み厚さは亜締固めに用いる棒形振動機の長さ以下とし亜コールドジョイント等の欠陥を防止するため亜棒形振動機の挿入の際には先に打ち込んだコンクリートの層に棒形振動機の先端が入るようにし亜棒形振動機を引き抜く際にはコンクリートに穴を残さないよう加振しながら急いで引き抜かなければならない。

4唖 型枠は亜コンクリートの自重亜コンクリート打込み時の振動や衝撃亜コンクリートの側圧などの荷重に対して安全であり亜型枠取外し後のコンクリートに必要な仕上がり寸法及び精度が得られ亜容易に取外しができないものでなければならない。

5唖 改質アスファルトシート防水トーチ工法による平場のシート張付けは亜下地にプライマーを塗布し乾燥させた後亜シート表面及び下地をトーチバーナーで十分あぶり亜改質アスファルトを溶融させながら亜平均に押し広げて下地に密着させる。

6唖 軽量鉄骨壁下地において亜コンクリート床亜梁下及びスラブ下に固定するランナーは亜両端部から 50 mm 内側をそれぞれ固定し亜中間部は 1,800 mm 程度の間隔で固定する。また亜ランナーの継手は突付けとし亜ともに端部より 50 mm 内側を固定する。

7唖 ビニル床タイル等の高分子系床材料の張付けに使用されるウレタン樹脂系接着剤のほとんどが亜湿気硬化形の一液性で亜反応硬化形接着剤の中では作業性が良く亜初期粘着性が良いため亜土間コンクリート等の場所に多く用いられている。

8唖 特別管理産業廃棄物以外で亜建設工事に伴い生じた産業廃棄物の処理を委託した排出事業者は亜委託処理した産業廃棄物を搬出する際に亜産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付したときは亜産業廃棄物管理票の交付から 90 日以内にＣ票が亜180 日以内にＥ票が返送されてこない場合亜廃棄物の処理状況を確認するとともに亜都道府県知事等に報告しなければならない。

―6―

DAI-K-2JM.mcd

Page 6

16/10/19 11:45

v6.20

問題ઇ

建設業法
亜建築基準法及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）
に定める次の各法文において亜それぞれ誤っている語句の番号を 1 つあげ亜それに対する正しい語句を記入しなさい。

1唖 建設業法（第 24 条の）
元請負人 は亜その請け負った建設工事を施工するために必要な費用 の細目亜作業方法その他①②
元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは亜あらかじめ亜下請負人の意見をきか①③なければならない。

2唖 建築基準法（第 89 条第項）
第条第項の建築亜大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は亜当該工事現場の見易い場所に亜国土交通省令で定める様式によって亜建築主亜設計者亜工事施工者 及び工事の①作業主任者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があった旨の表示をしなければなら②③ない。

3唖 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）（第条第項）

建設業を営む者は亜建築物等の設計及びこれに用いる建設資材の選択亜建設工事の施工方法等を工夫することにより亜建設資材廃棄物の発生を抑制するとともに亜分別解体等及び建設資材廃①②
棄物の再資源化に要する費用を負担するよう努めなければならない。
③―7―

DAI-K-2JM.mcd

Page 7

16/10/19 11:45

v6.20

DAI-K-2JM.mcd

Page 8

16/10/19 11:45

v6.20