令和 4 年 6 月 15 日
第 14 回市民会館整備特別委員会 資料１
産業文化部文化課

市民会館整備特別委員会等で頂いた意見等の検討結果について特別委員会での意見について№

ご意見

対応・検討内容

ページ
番号

トラック搬入口を１台ではなく 2，3 台分停 大ホールの下手側にサブの搬入口を1められるようにしてみてはどうか。

設けます。

1 ページ

創作室横にある作業ヤードを搬入口としまた、作業ヤードの搬入口もサブ搬入

赤色①て利用しやすい設計にしてほしい。搬出 口として荷下ろし等が行いやすいようだけでも上手から搬出できたら良いと考え検討します。
1 ページ

る。

赤色②

２

舞台下手への搬入トビラが小さい。大ホ

舞台下手側の搬入トビラを大きくしまールは搬入口の先にダクトスペースがあす。ピアノが移動しやすいよう、トビラり、搬入動線上、支障があると思う。舞台のサイズを変更するとともに、小ホー袖の上手にあるピアノを小ホールで使いル舞台への動線を確保します。

たい場合は運ぶ距離が長いためトビラは1 ページ
赤色③大きくしてほしい。

大ホールと小ホールの調光室と音響室は 調光室と音響室の間にトビラを設置
壁で仕切られているが、１人でオペレーシ３し、行き来を可能とします。

ョンするイベントがあるので、行き来するこ

赤色④とを考えると仕切らない方が良い。

４

シーリングライトが舞台から遠いと思わ適切な投光角度や照度になるよう検れ、ホリゾント幕や舞台の後方までの照度討します。

不足が考えられる。

舞台上部にあるサスペンションライトが 4５

２ページ

5 ページ
赤色⑤

ボーダーライトを 3 本にします。

本、ボーダーライトが 2 本であるが、同数5 ページにしてはどうか。

赤色⑥1

６

緞帳の種類は上下に昇降するのか、引き緞帳は上下にも昇降する引き割り緞

割りになるのか。また、音響反響板設置時帳を検討しています。音響反射板設

5 ページに緞帳を使用できるのか。

置時に緞帳を使用することは想定して赤色⑦いません。
第 3 回特別委員会で運営費の概算を示

第 3 回特別委員会時の試算条件であしたが、現在の設計だといくらになるのる延床面積 10,858 ㎡では概算運営費か。

として 351,300 千円とお示ししていますが、延床面積 12,000 ㎡で概算運営

７費を試算すると約 375,300 千円/年となります。

-

運営費（案）については、現在策定中である管理運営計画に基づく事業費や職員数、維持管理費等を積み上げたものを今年度中にお示しします。

アイレックスの指定管理者等との協議により変更した点
№

変 更 点

１

大ホールと小ホールの関係者入口を別に設けました。

２

マルチスペース B 北側通路の幅を３m に広げました。

３

マルチスペース B の奥行を４．５ｍに広げました。

2

図面番号
1 ページ
青色⑧1 ページ
青色⑨1 ページ
青色⑩令和 4 年 6 月 15 日
第 14 回 市民会館整備特別委員会 資料 3
産業文化部文化課

物価などの変動を考慮した想定建築費について
１．丸亀市（仮称）みんなの劇場整備計画（2020 年策定）での整備費の概算
近年竣工したホール施設の整備費を参考にし、建物の工事単価を算出している。
88 万円／延床面積１㎡（税込み）※外構・備品等は含まない

債務負担行為額算出時の延床面積 12,000 ㎡での整備費（第 10 回特別委員会参照）
12,000 ㎡ × 88 万円 ＝ 10,560,000(千円)２．現時点で想定する材料費や労務単価の傾向
整備計画を策定した 2020 年から現在（2022 年）までの傾向で推測する・材料費の高騰
建設資材（主要資材）の指標から香川県における物価傾向より推測する。
2020 年を 100（基準） としたとき、2022 年は 132 である。
→ およそ 32％増 が見込まれる。
・労務単価の推移
国土交通省が公表する公共工事設計労務単価においては、年々引き上げ傾向があり、近年の単価変動から労務単価を推測する。
2020 年から 2021 年 ・・・ 1％ＵＰ

2021 年から 2022 年 ・・・ 3％ＵＰ

→ およそ 4％増 が見込まれる。
３．想定建築費の概算
工事の内訳を材料費 50％、労務費 30％、その他 20％とし、2 の傾向をもとに増加係数を算出する。
（1.32×0.5） ＋ （1.04×0.3） ＋ （1.00×0.2） ＝ 1.17 → およそ 17％増
材料費

労務費

その他

1 の整備計画時の工事単価に算出した増加係数を掛けて、現時点での想定工事費を算出する。
88 万円／延床面積１㎡（税込み） × 1.17 ≒ 103 万円／延床面積１㎡（税込み）
想定工事単価と延床面積 12,000 ㎡での整備費を算出する。
12,000 ㎡ × 103 万円 ＝ 12,360,000(千円)
４．財源の内訳
３ で算出した想定建築費の財源内訳は
国庫支出金

992,000 千円

地9,889,000 千円（交付税措置 2,893,000 千円）

方 債

一般財源

1,479,000 千円

合計

12,360,000 千円（実質負担額 8,475,000 千円）※現時点で想定できる範囲での概算となり、本来であれば工事種別ごとの数量を拾い、適正な価格を調査し工事費を算出するが、設計の途中であるため積算が難しい。今後の社会情勢によって、今回示した想定建築費から変動する可能性がある。

令和 4 年 6 月 15 日
第 14 回 市民会館整備特別委員会 資料 4
産業文化部文化課

環境に配慮した設備導入検討状況について
１．再生可能エネルギーについて自然環境の中にある枯渇しない資源をエネルギーとして活用すること。政令では太陽光・風水力・地熱・バイオマス等が定義されている。
２．検討中の再生可能エネルギーについて太陽光発電

太陽光パネルに太陽光が照射することにより発電するシステム

自然換気

外部の風力を利用した自然換気により館内の換気を行うシステム

地中熱

年間を通し温度変化の小さい地中の特性を利用し、熱交換するシステム

昼光利用

日中の太陽光を館内に取り入れることで、照明機器の使用を削減する

３．省エネルギーについてエネルギーを効率的に利用し、使用量の削減をすること。建物の消費性能が向上すると、資源の消費及びランニングコストの抑制を図ることができる。
４．検討中の省エネルギーについて
空調に関すること

高効率機器の採用
全熱交換器の採用
大空間は人が滞在する場所のエリア的な空調
風量や温度の自動制御運転

日射遮蔽に関すること

日射を抑制する庇、複層ガラス、ブラインドの導入

BEMS

ビルエネルギー管理システムにより、消費エネルギ―を管理し、効率的な運転を行う

コージェネレーションシス

熱電供給といい、発電機により生産される電力と発生する熱を同時に利用

テムすることで、２つのエネルギーを供給するシステム

５．設備設計の考え方について＜環境保全への配慮＞
再生可能エネルギー、省エネルギーを考慮した環境負荷低減に寄与する計画とし、施設の立地や用途に適した設備機器を選定する。
＜保全業務への配慮＞
運営の効率化を考慮した機器の運転、保守管理、更新等の保全業務が経済的かつ容易なシステムを採用する。
＜コストへの配慮＞
各種システムの比較検討を行い、イニシャルコスト、ランニングコスト及び費用対効果を十分に精査し、バランスを考慮したシステムを採用する。

令和4年6月15日
第14回 市民会館整備特別委員会 資料5
産業文化部文化課(仮称）みんなの劇場 設計スケジュール
2022年（令和4年）
4月
105月
20

106月
20

107月
20

108月
20

10

2023年（令和5年）
9月

20

図面提出

1010月
20

1011月
20

1012月
20

積算図面提出

101月
20

102月
20

103月
20

1020

設計金額決定

各種申請
事前協議

防災評定

確認申請・大臣認定

建築設計（意匠図面）
構造設計
電気・機械設備（図面）
外構・植栽
舞台音響
積算(建築・設備・外構・舞台音響）
見積・集計（建築・設備・外構・舞台音響）

工事請負契約（議決）

設計金額
契約審査委員会▲

工事入札

管理運営計画
市民会館整備特別委員会

14回★

骨子及び基本的な考え方

中間報告

素案完成

パブコメ開始

パブコメ終了

▼▼

▼

▼

▼

15回

16回

17回

18回

19回

20回

配計外慮画構し 骨設
た子計設等、
管備、環理
導
入境運に営

工事
入札
方式

管理
運
計画
中間
報
告管
理
運
営
計画
素案

パ管ブ理
コ運
メ 営の計
実画
施案
及び

パブコ
メの結果