試

験

地

受検種別

受

験

番号

氏

名

2 建実

⎧
⎫
⎜ 受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください。⎜⎜⎜⎜ 本日の受験地⎜
仮受験番号仮―⎩⎭平成 26 年度

2 級建築施工管理技術検定試験
実地試験問題

次の注意事項をよく読んでから始めてください。

〔注意事項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 7 ページです。
唖試験時間は亜 14 時 15 分から 16 時 15 分です。
唖試験問題は亜問題です。全問題解答してください。
唖解答は亜別の解答用紙の定められた範囲内に亜黒鉛筆か黒シャープペンシルで記入してください。
唖この問題用紙は亜計算等に使用しても差し支えありません。
唖この問題用紙は亜実地試験の試験終了時刻まで在席した方のうち亜希望者は持ち帰ることができます。
途中退席者や希望しない方の問題用紙は亜回収します。

―1―

2kj.mcd

Page 1

14/10/15 20:58v6.20

―2―2kj.mcd

Page 2

14/10/15 20:58

v6.20

問題

あなたが経験した建築工事のうち亜あなたの受検種別に係る工事の中から亜工程管理を行った工事をつ選び亜下記の工事概要を具体的に記入した上で亜次の 1唖から 2唖の問いに答えなさい。
なお亜建築工事とは亜建築基準法に定める建築物に係る工事とする。ただし亜建築設備工事を除く。

〔工事概要〕
イ唖工

事

名ロ唖工 事 場 所
ハ唖工 事 の 内 容⎛⎞
主な外部仕上げ亜主要室の内部仕上げ⎝ 改修等の場合：建物用途亜主な改修内容亜施工数量又は建物規模 ⎠ニ唖工

（年号又は西暦で年月まで記入）

期

新築等の場合：建物用途亜構造亜階数亜延べ面積又は施工数量亜ホ唖あなたの立場
ヘ唖業 務 内 容

1唖 工事概要であげた工事のうち亜あなたが担当した工種において亜与えられた工期内にその工事を完成させるため亜工事の着手前に着目した工期を遅延させる要因とその理由亜及び遅延させないために実施した内容を工種名（鉄骨工事亜タイル工事など）とともに 3 つ亜それぞれ具体的に記述しなさい。
ただし亜実施した内容の記述が同一のもの及び工程管理以外の品質管理亜安全管理亜コストのみについての記述は不可とする。なお亜工種名については同一の工種名でなくてもよい。

2唖 工事概要にあげた工事及び受験種別にかかわらず亜あなたの今日までの建築工事の経験を踏まえて亜工期を短縮するための合理化の方法とそれが工期短縮となる理由について工種名とともに2 つ具体的に記述しなさい。また亜その合理化の方法を行うことにより派生する効果について亜それぞれ具体的に記述しなさい。
ただし亜工期を短縮するための合理化の方法については亜上記 1唖の実施した内容と同一の記述は不可とする。なお亜派生する効果については亜工期短縮以外の品質面亜安全面亜コスト面亜環境面などの観点からの記述とする。また亜工種名については亜同一の工種名でなくてもよい。

―3―2kj.mcd

Page 3

14/10/15 20:58

v6.20

問題

次の建築工事に関する用語のうちから 5 つ選び亜その用語の説明と施工上留意すべき内容を具体的に記述しなさい。
ただし亜仮設以外の用語については亜作業上の安全に関する記述は不可とする。
また亜使用資機材に不良品はないものとする。

型枠の根巻きガラス工事のセッティングブロック

ジェットバーナー仕上げ

脱気装置

テーパーエッジせっこうボードの継ぎ目処理

鉄骨工事の仮ボルト

天井インサート

床付け腹筋

ブリーディング（ブリージング）

防護棚（養生朝顔）

木工事の仕口ルーフドレン

陸墨―4―

2kj.mcd

Page 4

14/10/15 20:58

v6.20

問題

図に示すネットワーク工程表について亜次の 1唖から 3唖の問いに答えなさい。

なお亜内の数字はイベント番号亜矢線の上段のアルファベットは作業名亜下段の数値は所要日数を示す。

B81A
32C5E

55F

3676GH6I5478K69L210J12D101唖 工程表において亜①から⑩までの総所要日数を答えなさい。

2唖 工程表において亜作業Ｃと作業Ｄがそれぞれ 日間遅延したときのクリティカルパスを作業名で工程順に並べて答えなさい。

3唖 工程表において亜作業Ｃと作業Ｄがそれぞれ日間遅延したとき亜①から⑩までの総所要日数を当初と同じ日数とするために亜作業Ｉと作業Ｊの作業日数のみを短縮する場合亜作業Ｉと作業Ｊは亜それぞれ最小限何日間短縮すればよいか答えなさい。

―5―

2kj.mcd

Page 5

14/10/15 20:58

v6.20

問題

次の文章中亜下線部の語句が適当なものは○印を亜不適当なものは適当な語句を記入しなさい。

1唖 鉄筋コンクリート梁に亜コンクリートの鉛直打継ぎ部を設ける場合の打継ぎ面は亜コンクリート打込み前の打継ぎ部の処理が円滑に行え亜かつ亜新たに打ち込むコンクリートの締固めが容易に行えるものとし亜主筋と平行となるようにする。

2唖 鉄筋（SD 345）のガス圧接継手において亜同径の鉄筋を圧接する場合亜圧接部のふくらみの直径は鉄筋径の 1.2 倍以上とし亜かつ亜その長さを鉄筋径の 1.1 倍以上とする。

3唖 型枠の設計において亜変形量は亜支持条件をどのように仮定するかでその結果が異なり亜単純支持で計算したものは亜両端固定で計算したものに比べてたわみは大きくなる。せき板に合板を用いる場合は転用などによる劣化のため亜剛性の低下を考慮して亜安全側の設計となるように単純支持と仮定して計算する。

4唖 高力ボルトの締付けは亜ナットの下に座金を敷き亜ナットを回転させることにより行う。ボルトの取付けに当たっては亜ナット及び座金の裏表の向きに注意し亜座金は亜座金の内側面取り部が裏となるように取り付ける。

5唖 アスファルト防水において亜立上りのルーフィング類を平場と別に張り付ける場合は亜平場のルーフィング類を張り付けた後亜その上に重ね幅 100 mm 程度とって張り重ねる。

6唖 外壁の陶磁器質タイルを密着張りとする場合亜張付けモルタルの塗付け後亜直ちにタイルをモルタルに押し当て亜ヴィブラートを用いて張付けモルタルがタイル裏面全面に回り亜タイル周辺
1からのモルタルの盛上りが亜目地深さがタイル厚さの以上となるように亜ヴィブラートを移動2しながら張り付ける。

7唖 塗装作業中における塗膜の欠陥であるしわは亜下塗りの乾燥が不十分のまま上塗りを行ったり亜油性塗料を薄塗りした場合に生じやすい。

8唖 ウイルトンカーペットをグリッパー工法で敷き込む場合亜カーペットの張り仕舞いは亜ニーキッカー又はパワーストレッチャーでカーペットを伸展しながらグリッパーに引っ掛け亜端はステアツールなどを用いて溝に巻き込むように入れる。

―6―

2kj.mcd

Page 6

14/10/15 20:58

v6.20

問題

建設業法
亜建築基準法施行令及び労働安全衛生法に定める次の各法文において亜それぞれ誤っている語句の番号を 1 つあげ亜それに対する正しい語句を記入しなさい。

1唖 建設業法（第 19 条の第項）

請負人は亜請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては亜当該現場代理人①の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為について監理者の請負人に対する意見の申出の方法②③（第項において現場代理人に関する事項という。）を書面により監理者に通知しなければ③ならない。

2唖 建築基準法施行令（第 136 条の第項）

建築工事等において深さ 1.5 m 以上の根切り工事を行なう場合においては亜地盤が崩壊するおそれが①ないとき亜 及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き亜山留めを設けなければならない。
この場合において亜 山留めの根入れは亜周辺の法面の安定を保持するために相当な深さとしなければ②③ならない

3唖 労働安全衛生法（第 14 条）
事業者は亜高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で亜政令で定めるものについては亜都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから亜厚生労働省令で定めるところにより亜当該作業の区分①に応じて亜工事主任者を選任し亜その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令②③で定める事項を行わせなければならない。

―7―

2kj.mcd

Page 7

14/10/15 20:58v6.20