Exame simuladoEdição 202107

Copyright © EXIN Holding B.V. 2021. All rights reserved.
EXIN® is a registered trademark.
No part of this publication may be reproduced, stored, utilized or transmitted in any form or by any means, electronic,
mechanical, or otherwise, without the prior written permission from EXIN.

Exame simulado EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.PR)

2

Conteúdo
Introdução
Exame simulado
Gabarito de respostas
Avaliação

4
5
14
33

Exame simulado EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.PR)

3

Introdução
Este é o exame simulado EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.PR). As regras e regulamentos do
exame do EXIN se aplicam a este exame.
Este exame consiste de 40 questões de múltipla escolha. Cada questão de múltipla escolha possui
um certo número de alternativas de resposta, entre as quais apenas uma resposta é a correta,
exceto se especificado o contrário.
O número máximo de pontos que pode ser obtido neste exame é 40. Cada resposta correta vale 1
ponto. Você precisa de 26 pontos ou mais para passar no exame.
O tempo permitido para este exame é de 60 minutos.
Boa Sorte!

Exame simulado EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.PR)

4

Exame simulado
1 / 40Qual é a principal responsabilidade do Scrum Master para manter o time Scrum em seu pico deprodutividade?
A) Ajudar as partes interessadas a compreender o framework Scrum e suas práticas
B) Manter as funcionalidades de alta prioridade no topo do Backlog de ProdutoC) Impedir mudanças nos itens do Backlog da Sprint uma vez começada a Sprint

2 / 40Durante uma Sprint, um Desenvolvedor trabalha em uma tarefa.
Quem é responsável por garantir que essa tarefa seja feita?
A)
B)
C)
D)

Esse Desenvolvedor
Os Desenvolvedores
O Product Owner
O Scrum Master3 / 40Todos os eventos Scrum são eventos com time-box.
Qual é a vantagem do time-boxing?
A) Assegurar o compromisso do time ScrumB) Facilitar a comunicação osmóticaC) Minimizar o desperdício de tempo

4 / 40Um time que está migrando para o Scrum já tem um papel chamado coordenador de projetos, que
ajuda a criar um ambiente de trabalho agradável para todos os membros do projeto.
Quem é responsável por garantir que essa atividade seja feita após a transição?
A)
B)
C)
D)

Desenvolvedor
Product Owner
Gerente de projetos
Scrum Master

Exame simulado EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.PR)

55 / 40
Um Product Owner quer um item do Backlog de Produto concluído em dois dias. Os
Desenvolvedores trabalhando no item acreditam que levará cinco dias para concluí-lo. Já o Scrum
Master pensa que levará três dias. Um especialista no assunto, que trabalhou com itens parecidos
no passado, julga que levará no máximo um dia.
Que estimativa deve ser utilizada no planejamento?
A)
B)
C)
D)

A dos Desenvolvedores
A do Product Owner
A do Scrum MasterA do especialista no assunto

6 / 40Na metade de uma Sprint, um time já concluiu todos os itens do Backlog da Sprint.
Qual é a melhor medida a ser tomada?
A)
B)
C)
D)

Cancelar o resto da Sprint e começar uma nova Sprint com novos itens
Prolongar a duração da Sprint e verificar se itens Prontos podem ser aperfeiçoados
Selecionar o próximo item do topo do Backlog de Produto e adicioná-lo ao Backlog da Sprint
Reduzir a duração da Sprint atual e reduzir também a das próximas Sprints

7 / 40Os membros de um time virtual que trabalham em um projeto são baseados em dois fusos
horários diferentes, sem sobreposição dos horários comerciais, o que os torna menos eficazes que
desejavam.
Qual é a melhor forma de melhorar a eficácia desse time virtual?
A) Assegurar que todos os membros do time Scrum recebam todas as informações
B) Realizar a Reunião Diária em conjunto mesmo se os horários comerciais não se sobrepõemC) Utilizar a técnica de comunicação osmótica para as disputas

8 / 40Quando o refinamento do Backlog de Produto acontece?
A)
B)
C)
D)

Apenas no início de uma Sprint
Apenas durante a Retrospectiva da Sprint
Apenas durante a Revisão da Sprint
Durante toda a Sprint

Exame simulado EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.PR)

6

9 / 40
Um time Scrum usa um quadro Kanban. O limite de trabalho em progresso (limite de WIP) de uma
coluna no quadro Kanban é atingido.
O que deve ser feito quando isso acontece?
A)
B)
C)
D)

Atribuir trabalho aos Desenvolvedores na próxima coluna para liberar capacidade
Aumentar o limite de WIP e continuar trabalhando
Ajudar os Desenvolvedores na coluna com o gargalo
Esperar até o trabalho ser puxado para a próxima coluna para liberar capacidade

10 / 40
Qual é o método mais eficiente e eficaz para transferir informações para os Desenvolvedores e
entre eles?
A)
B)
C)
D)

E-mailPessoalmente
Redes sociais
Telefone

11 / 40
Um time Scrum seleciona um item do Backlog de Produto para o Backlog da Sprint.
Quando os Desenvolvedores terminam um item do Backlog de Produto?
A) Quando os Desenvolvedores já fizeram tudo o que podiam antes do final da SprintB) Quando o item é analisado, projetado, programado, testado e documentado
C) Quando os requisitos da Definição de Pronto (DoD) são atendidos

12 / 40
O que melhor descreve o papel da Reunião Diária no monitoramento de um projeto Scrum?
A) A Reunião Diária oferece aos Desenvolvedores uma visão de seu progresso e seus problemas.
B) A Reunião Diária ajuda o Scrum Master a atualizar o gráfico Burn-Down.
C) A Reunião Diária permite que o Product Owner analise o progresso dos Desenvolvedores.

13 / 40
Quando se trabalha de forma Ágil, qual deve ser o ritmo do desenvolvimento?
A) ConstanteB) RápidoC) Crescente

Exame simulado EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.PR)

7

14 / 40
Nas últimas 8 Sprints, os Desenvolvedores concluíram um total de 72 pontos de história. Solicitase ao time Scrum que comece a trabalhar em um novo projeto, estimado em 56 pontos de história.
Quantas Sprints são necessárias para concluir este projeto?
A)
B)
C)
D)

5
7
8
10

15 / 40
Um time Scrum trabalha em um projeto com Sprints de duas semanas. Durante a reunião deRetrospectiva da 15ª Sprint, o Scrum Master diz:"Com base nas doze últimas Sprints, não conseguimos entregar incrementos potencialmentelançáveis em prazos de duas semanas. Devemos aumentar a duração da 16ª Sprint."
A duração deve ser aumentada?
A)
B)
C)
D)

Sim, pois o desempenho das Sprints anteriores é uma boa justificativa para mudar.
Sim, pois o Scrum Master tem permissão para mudar a duração da Sprint.
Não, pois só os Desenvolvedores têm a autoridade de mudar a duração da Sprint.
Não, pois a duração da Sprint não pode ser mudada, por nenhum motivo.

16 / 40
O progresso de uma Sprint é monitorado em um gráfico de barras Burn-Down.
O que a barra em um gráfico de barras Burn-Down representa?
A) O volume de trabalho realizado
B) O volume de trabalho restanteC) A velocidade dos Desenvolvedores

17 / 40
Uma melhor prática frequentemente utilizada é definir os itens do Backlog de Produto de acordo
com a sigla "INVEST". O "I" de INVEST significa Independente (Independent). Suponha que um item
do Backlog de Produto não seja independente.
Qual é a consequência de haver itens dependentes no Backlog de Produto?
A)
B)
C)
D)

Os itens exigem mais conhecimento para serem desenvolvidos.
Os itens não podem ser ordenados de acordo com o valor de negócio.
Os itens requerem mais Desenvolvedores para serem desenvolvidos.
Os itens requerem trabalho de um outro time Scrum.

Exame simulado EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.PR)

8

18 / 40
É permitido ignorar as decisões do Product Owner sobre o conteúdo do Backlog de Produto?
A) Sim, o CEO pode ignorar as decisões do Product Owner, pois, em última instância, o CEO é
responsável por toda a organização.
B) Sim, o cliente pode ignorar as decisões do Product Owner, pois o Scrum é centrado no cliente, e ocliente deve receber valor.
C) Não, as decisões do Product Owner não podem ser ignoradas, pois isso levaria o time Scrum aajustar seu planejamento com muita frequência.
D) Não, as decisões do Product Owner não podem ser ignoradas, pois o Backlog de Produto é de inteirapropriedade do Product Owner.

19 / 40
Todos os três artefatos do Scrum têm um compromisso que o time Scrum trabalha para alcançar.
Qual é o compromisso do Backlog da Sprint?
A)
B)
C)
D)

A Definição de Pronto (DoD), que esclarece a visão do produto
A DoD, que esclarece quais itens devem ser desenvolvidos na Sprint
A Meta da Sprint, que esclarece quais são os requisitos para os itens serem considerados concluídos
A Meta da Sprint, que esclarece o que o time deseja alcançar na Sprint

20 / 40
Em um time Scrum, quem é responsável por garantir que o cliente obtenha o maior valor de um
produto?
A) Os DesenvolvedoresB) O Product OwnerC) O Scrum Master21 / 40
O que é uma Meta do Produto?
A)
B)
C)
D)

Uma lista do que é necessário para o produto
Uma medida de qualidade para checar se um incremento está concluído
Uma meta a atingir na próxima Sprint
Uma visão do produto ou serviço

22 / 40
Quanto tempo um time Scrum de 5 membros leva para realizar o Planejamento da Sprint de uma
Sprint de 3 semanas?
A) O tempo que for necessárioB) 6 horas
C) 8 horas

Exame simulado EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.PR)

9

23 / 40
Quais são duas declarações de valor conforme descrito no Manifesto Ágil?
Lembre-se de assinalar 2 alternativas.
A)
B)
C)
D)

Documentação completa mais que software em funcionamento
Negociação de contrato mais que colaboração com o cliente
Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas
Responder às mudanças mais que seguir um plano

24 / 40
Um time Scrum usa um radiador de informação para visualizar o progresso.
Por que é útil visualizar o progresso?
A) A visualização ajuda o Scrum Master a atribuir os itens do Backlog de Produto.
B) A visualização ajuda o time Scrum a trabalhar melhor em conjunto.
C) A visualização mostra aos colegas de trabalho o quanto o time Scrum está ocupado.

25 / 40
Um cliente solicita um relatório sobre as técnicas que um time Scrum usa em seu
desenvolvimento.
Quem melhor pode elaborar esse relatório?
A) Os DesenvolvedoresB) O Product OwnerC) O Scrum Master26 / 40
Qual é a definição da velocidade de um time Scrum?
A)
B)
C)
D)

Uma visão compartilhada da rapidez com que uma Sprint deve ser realizada
O número de pontos de história que os desenvolvedores conseguem concluir em uma Sprint
O limite de trabalho em progresso (WIP) ideal para cada Sprint
A soma de todos os itens do Backlog da Sprint concluídos

27 / 40
Quando se usa estimativa de afinidade, como os pontos de história são atribuídos às histórias deusuário?
A) Todas as histórias de usuário são ordenadas de acordo com seu esforço relativo e então agrupadas
em conjuntos de pontos de história estimados.
B) Cada Desenvolvedor estima individualmente a história de usuário antes que todos os
Desenvolvedores cheguem a um acordo sobre os pontos de história.
C) Os Desenvolvedores usam como referência várias histórias de usuário e as comparam com a história
de usuário.

Exame simulado EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.PR)

10

28 / 40
Uma pessoa trabalha no código enquanto outra observa e faz comentários. Eventualmente, elas
invertem os papéis.
Que prática é essa?
A)
B)
C)
D)

Revisão de código
Integração contínua
Programação pareada
Desenvolvimento orientado a testes

29 / 40
Um Desenvolvedor de um time Scrum acredita que uma parte interessada pode ter algumas ideias
e feedback úteis sobre o incremento desenvolvido.
Qual é o melhor evento para pedir esse feedback?
A)
B)
C)
D)

Reunião Diária
Planejamento da Sprint
Retrospectiva da Sprint
Revisão da Sprint

30 / 40
O "S" de INVEST significa Pequeno (Small).
Quais itens do Backlog de Produto devem ser pequenos?
A)
B)
C)
D)

Todos os itens do Backlog de Produto
Os itens na parte inferior do Backlog de Produto
Os itens no topo do Backlog de Produto
Nenhum item do Backlog de Produto, apenas itens do Backlog da Sprint

31 / 40
Em que tipo de time surgem os melhores arquiteturas, requisitos e projetos?
A)
B)
C)
D)

Um time alocado
Um time autogerenciado
Um time bem treinado
Um time com experiência

Exame simulado EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.PR)

11

32 / 40
O Product Owner está considerando critérios para ordenar os itens no Backlog de Produto.
Qual critério não precisa ser considerado?
A)
B)
C)
D)

Dependência
Disponibilidade dos Desenvolvedores
Risco
Valor

33 / 40
Por que a Reunião Diária precisa ser realizada no mesmo local e horário todos os dias da Sprint?
A) Por que a reserva de uma sala deve ser feita com antecedência para a duração da Sprint
B) Por que a gestão precisa obter as atualizações de status em um dado horário, todos os diasC) Por que usar sempre o mesmo horário e local minimiza a complexidade

34 / 40
Ao revisar o gráfico de barras Burn-Down, um Desenvolvedor observa que a parte inferior da barra
moveu para cima do eixo horizontal, entre a terceira e a quarta Sprint.
O que aconteceu na terceira Sprint?
A)
B)
C)
D)

Adicionou-se trabalho ao Backlog de Produto.
Removeu-se trabalho do Backlog de Produto.
Os Desenvolvedores concluíram menos histórias de usuário que as planejadas.
Os Desenvolvedores concluíram mais histórias de usuário que as planejadas.

35 / 40
Que tipo de contrato é adaptativo e se adequa bem ao modo de trabalho Scrum?
A) Contrato de preço fixoB) Contrato por tempo e materialC) Nenhum desses dois tipos de contrato

36 / 40
Um time Scrum deseja definir de modo claro uma lista de verificação dos itens que devem ser
concluídos antes que um incremento possa ser considerado concluído.
O que é mais provavel que utilizem para isso?
A)
B)
C)
D)

Gráfico Burn-Down
Definição de Pronto (DoD)
Backlog de Produto
Backlog da Sprint

Exame simulado EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.PR)

12

37 / 40
Qual é uma parte potencialmente entregável de um produto que ocorre durante uma Sprint?
A)
B)
C)
D)

Uma funcionalidade
Uma operacionalidade
Um Backlog da Sprint
Um incremento

38 / 40
Um time Scrum está estimando histórias de usuário. O Scrum Master sugere a técnica de planningpoker.
Como o planning poker funciona?
A) Compara a história com as histórias de referência e em seguida a estimaB) Estima individualmente e então discute as estimativas de todosC) Ordena todas as histórias de acordo com o esforço relativo necessário para cada uma delas

39 / 40
A alta gestão pretende verificar regularmente se o time Scrum segue as práticas e os princípios
Scrum.
Quem está na melhor posição para realizar essa auditoria?
A)
B)
C)
D)

A alta gestão
Os Desenvolvedores
O Product Owner
O Scrum Master40 / 40
Vários times trabalham no mesmo produto. Há uma divergência sobre a Definição de Pronto(DoD).
Já para o Product Owner, cada time deve definir sua própria DoD e trabalhar em função de suas
Metas da Sprint com base na DoD de cada time.
Segundo o Scrum Master, deve haver uma única DoD e todos os times devem trabalhar em função
dessa única DoD.
Quem está certo?
A)
B)
C)
D)

O Product Owner, pois uma DoD por time ajuda a atingir as Metas da Sprint de maneira mais eficiente.
O Product Owner, pois a DoD faz parte das responsabilidades do Product Owner.
O Scrum Master, pois os processos Scrum fazem parte das responsabilidades do Scrum Master.
O Scrum Master, pois usar uma DoD integrada ajudar todas as partes a se encaixarem.

Exame simulado EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.PR)

13

Gabarito de respostas
1 / 40Qual é a principal responsabilidade do Scrum Master para manter o time Scrum em seu pico deprodutividade?
A) Ajudar as partes interessadas a compreender o framework Scrum e suas práticas
B) Manter as funcionalidades de alta prioridade no topo do Backlog de ProdutoC) Impedir mudanças nos itens do Backlog da Sprint uma vez começada a SprintA) Correto. Essa responsabilidade é do Scrum Master. (Literatura: A, Capítulo 2.3.1)
B) Incorreto. Essa responsabilidade é do Product Owner.
C) Incorreto. Não devem ser feitas mudanças nos itens do Backlog da Sprint, mas isso éresponsabilidade do time Scrum inteiro, não apenas do Scrum Master.

2 / 40Durante uma Sprint, um Desenvolvedor trabalha em uma tarefa.
Quem é responsável por garantir que essa tarefa seja feita?
A)
B)
C)
D)

Esse Desenvolvedor
Os Desenvolvedores
O Product Owner
O Scrum MasterA) Incorreto. Esse Desenvolvedor em particular pode trabalhar na tarefa, mas todos os Desenvolvedores
permanecem responsáveis.
B) Correto. Um Desenvolvedor pode trabalhar sozinho em uma tarefa, mas todos os Desenvolvedores
devem compartilhar a responsabilidade pelo desenvolvimento do produto. (Literatura: A, Capítulo
2.3.1)C) Incorreto. O Product Owner não é responsável por tarefas individuais, mas pelo Backlog de Produto.
D) Incorreto. O Scrum Master é responsável por garantir que o time Scrum siga os processos Scrum, não
por essa tarefa em particular.

Exame simulado EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.PR)

14

3 / 40
Todos os eventos Scrum são eventos com time-box.
Qual é a vantagem do time-boxing?
A) Assegurar o compromisso do time ScrumB) Facilitar a comunicação osmóticaC) Minimizar o desperdício de tempoA) Incorreto. O compromisso do time Scrum não é baseado no time-boxing.
B) Incorreto. Com a comunicação osmótica, as pessoas obtêm informações úteis que ouvem por acaso,
se envolvem e se ajudam quando necessário.
C) Correto. No Scrum, reuniões com objetivos fixos e durações máximas (time-boxes) são preferidas areuniões específicas. O time-boxing limita o tempo gasto em reuniões. (Literatura: A, Capítulo 1.1.2)

4 / 40Um time que está migrando para o Scrum já tem um papel chamado coordenador de projetos, que
ajuda a criar um ambiente de trabalho agradável para todos os membros do projeto.
Quem é responsável por garantir que essa atividade seja feita após a transição?
A)
B)
C)
D)

Desenvolvedor
Product Owner
Gerente de projetos
Scrum Master

A)
B)
C)
D)

Incorreto. Os Desenvolvedores focam em desenvolver os itens do Backlog.
Incorreto. O Product Owner é responsável pelo Backlog de Produto.
Incorreto. Não há o papel de gerente de projetos no Scrum.
Correto. O trabalho desse coordenador de projetos é como o de um Scrum Master. (Literatura: A,
Capítulo 2.3.1)

Exame simulado EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.PR)

15

5 / 40
Um Product Owner quer um item do Backlog de Produto concluído em dois dias. Os
Desenvolvedores trabalhando no item acreditam que levará cinco dias para concluí-lo. Já o Scrum
Master pensa que levará três dias. Um especialista no assunto, que trabalhou com itens parecidos
no passado, julga que levará no máximo um dia.
Que estimativa deve ser utilizada no planejamento?
A)
B)
C)
D)

A dos Desenvolvedores
A do Product Owner
A do Scrum MasterA do especialista no assuntoA) Correto. Os Desenvolvedores são responsáveis por todas as estimativas. São eles quem realizam o
trabalho e sabem melhor quanto esforço é necessário. Ninguém pode ignorar suas estimativas.
(Literatura: A, Capítulo 2.3.3)
B) Incorreto. O Product Owner determina o que deve ser estimado, mas não tem controle sobre aestimativa em si.
C) Incorreto. O Scrum Master opina na escolha do processo de estimar, mas não tem nenhum controle
sobre a estimativa final em si.
D) Incorreto. A estimativa é feita pelos Desenvolvedores. Pessoas externas ao time Scrum, como
especialistas no assunto, não têm nenhum controle sobre a estimativa dos itens do Backlog deProduto.

6 / 40Na metade de uma Sprint, um time já concluiu todos os itens do Backlog da Sprint.
Qual é a melhor medida a ser tomada?
A)
B)
C)
D)

Cancelar o resto da Sprint e começar uma nova Sprint com novos itens
Prolongar a duração da Sprint e verificar se itens Prontos podem ser aperfeiçoados
Selecionar o próximo item do topo do Backlog de Produto e adicioná-lo ao Backlog da Sprint
Reduzir a duração da Sprint atual e reduzir também a das próximas Sprints

A) Incorreto. Uma Sprint pode ser cancelada se seu objetivo se tornar obsoleto. No caso atual, a Meta da
Sprint ainda faz sentido. Logo, ela não deve ser cancelada.
B) Incorreto. Uma vez começada a Sprint, sua duração é fixa, não podendo ser reduzida nem
prolongada.
C) Correto. Se todos os itens estão Prontos no meio de uma Sprint, o próximo item do topo de Backlog
de Produto pode ser adicionado ao Backlog da Sprint. (Literatura: A, Capítulo 2.3.3)
D) Incorreto. Uma vez começada a Sprint, sua duração é fixa, não podendo ser reduzida nem
prolongada. Em vez de encurtar as próximas Sprints, é melhor selecionar mais trabalho para as
próximas Sprints.

Exame simulado EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.PR)

16

7 / 40
Os membros de um time virtual que trabalham em um projeto são baseados em dois fusos
horários diferentes, sem sobreposição dos horários comerciais, o que os torna menos eficazes que
desejavam.
Qual é a melhor forma de melhorar a eficácia desse time virtual?
A) Assegurar que todos os membros do time Scrum recebam todas as informações
B) Realizar a Reunião Diária em conjunto mesmo se os horários comerciais não se sobrepõemC) Utilizar a técnica de comunicação osmótica para as disputasA) Correto. O que mais contribui para a colaboração em um time virtual é assegurar que todos tenham
acesso a todas as informações e estejam sempre atualizados, seja por e-mail, documentos
compartilhados ou uma ferramenta de comunicação. (Literatura: A, Capítulo 3.3)
B) Incorreto. Isso faria com que alguns membros tivessem que participar da Reunião Diária fora dohorário comercial. Isso não é a melhor forma de melhorar a eficácia desse time virtual.
C) Incorreto. Comunicação osmótica é usada principalmente por times alocados.

8 / 40Quando o refinamento do Backlog de Produto acontece?
A)
B)
C)
D)

Apenas no início de uma Sprint
Apenas durante a Retrospectiva da Sprint
Apenas durante a Revisão da Sprint
Durante toda a SprintA) Incorreto. O refinamento do Backlog de Produto não acontece apenas no início da Sprint, mas durante
toda a Sprint.
B) Incorreto. O refinamento do Backlog de Produto não acontece apenas durante a Retrospectiva daSprint, mas durante toda a Sprint.
C) Incorreto. O refinamento do Backlog de Produto não acontece apenas durante a Revisão da Sprint,mas durante toda a Sprint.
D) Correto. O refinamento do Backlog de Produto é uma atividade contínua que acontece durante toda a
Sprint. (Literatura: A, Capítulo 2.3.3)

Exame simulado EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.PR)

17

9 / 40
Um time Scrum usa um quadro Kanban. O limite de trabalho em progresso (limite de WIP) de uma
coluna no quadro Kanban é atingido.
O que deve ser feito quando isso acontece?
A)
B)
C)
D)

Atribuir trabalho aos Desenvolvedores na próxima coluna para liberar capacidade
Aumentar o limite de WIP e continuar trabalhando
Ajudar os Desenvolvedores na coluna com o gargalo
Esperar até o trabalho ser puxado para a próxima coluna para liberar capacidadeA) Incorreto. Isso não é permitido. O Kanban apenas permite puxar trabalho e não empurrar. Os
Desenvolvedores deveriam começar a ajudar outros Desenvolvedores a remover o gargalo.
B) Incorreto. Isso não é permitido. O limite de WIP não deve ser alterado apenas por um evento isolado,
nem a qualquer momento quando esse limite é atingido. Se existe um limite de WIP é justamente paraque esse limite não seja alterado. Em vez disso, o limite existe para garantir que os gargalos sejam
resolvidos em vez de simplesmente ignorados.
C) Correto. Atingir o limite de WIP não é sinal para descansar, mas sim da presença de um gargalo, quedeve ser resolvido. Os Desenvolvedores devem ajudar outros Desenvolvedores, responsáveis por
atingir o limite de WIP. (Literatura: A, Capítulo 6.3)
D) Incorreto. Seria possível esperar até que o trabalho fosse puxado para a próxima coluna, já que as
pessoas não podem empurrar o trabalho já realizado. Entretanto, isso não deveria acontecer. O
gargalo deveria ser resolvido.

10 / 40
Qual é o método mais eficiente e eficaz para transferir informações para os Desenvolvedores e
entre eles?
A)
B)
C)
D)

E-mailPessoalmente
Redes sociais
TelefoneA) Incorreto. Mesmo que a aplicação de regras para enviar e-mail possa ajudar a maximizar acomunicação osmótica, esse não é o método mais eficiente e eficaz para transferir informação.
B) Correto. Conversas presenciais são o método mais eficiente e eficaz para transferir informação paraos Desenvolvedores e entre eles. (Literatura: A, Capítulo 7.4.4)
C) Incorreto. Redes sociais não são uma boa maneira para transferir informação para os
Desenvolvedores e entre eles.
D) Incorreto. Telefonar não é a melhor maneira para transferir informações. Além do mais, não maximiza
a comunicação osmótica.

Exame simulado EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.PR)

18

11 / 40
Um time Scrum seleciona um item do Backlog de Produto para o Backlog da Sprint.
Quando os Desenvolvedores terminam um item do Backlog de Produto?
A) Quando os Desenvolvedores já fizeram tudo o que podiam antes do final da SprintB) Quando o item é analisado, projetado, programado, testado e documentado
C) Quando os requisitos da Definição de Pronto (DoD) são atendidosA) Incorreto. Os Desenvolvedores definem antecipadamente o que deve ser realizado na DoD e
trabalham em um ritmo sustentável, fazendo tanto quanto o necessário para que um item atenda à
DoD e nada mais.
B) Incorreto. As medidas que os Desenvolvedores devem tomar são irrelevantes. A DoD determina
quando um item do Backlog da Sprint estará concluído.
C) Correto. Cada item em que os Desenvolvedores trabalham durante uma Sprint deve estar
absolutamente Pronto antes de ser considerado parte do incremento. Uma Sprint cria incrementos
entregáveis contendo itens 100% Prontos. (Literatura: A, Capítulo 2.3.2)

12 / 40
O que melhor descreve o papel da Reunião Diária no monitoramento de um projeto Scrum?
A) A Reunião Diária oferece aos Desenvolvedores uma visão de seu progresso e seus problemas.
B) A Reunião Diária ajuda o Scrum Master a atualizar o gráfico Burn-Down.
C) A Reunião Diária permite que o Product Owner analise o progresso dos Desenvolvedores.
A) Correto. O objetivo da Reunião Diária é examinar o progresso em relação à Meta da Sprint e identificar
e resolver obstáculos. (Literatura: A, Capítulo 2.3.2)
B) Incorreto. Isso não é feito pelo Scrum Master nem é a meta da Reunião Diária.
C) Incorreto. O Product Owner pode escutar, mas o objetivo da Reunião Diária não é atualizar o Product
Owner sobre o progresso dos Desenvolvedores.

13 / 40
Quando se trabalha de forma Ágil, qual deve ser o ritmo do desenvolvimento?
A) ConstanteB) RápidoC) CrescenteA) Correto. Processos Ágeis promovem um desenvolvimento sustentável. Patrocinadores,
Desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente.
(Literatura: A, Capítulo 7.4.4)
B) Incorreto. Um ritmo rápido pode levar a uma sobrecarga de trabalho constante e a um esgotamento
rápido do time.
C) Incorreto. Embora inicialmente o ritmo possa ser crescente, nem sempre é possível continuar aaumentá-lo. O ritmo deve ser constante e sustentável.

Exame simulado EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.PR)

19

14 / 40
Nas últimas 8 Sprints, os Desenvolvedores concluíram um total de 72 pontos de história. Solicitase ao time Scrum que comece a trabalhar em um novo projeto, estimado em 56 pontos de história.
Quantas Sprints são necessárias para concluir este projeto?
A)
B)
C)
D)

5
7
8
10

A) Incorreto. 5 Sprints não são tempo suficiente, baseado na velocidade atual.
B) Correto. A velocidade do time é de 72/8=9. Logo, o número de Sprints necessárias para concluir oprojeto é de 56/velocidade (56/9=6,2), que é ligeiramente maior que 6. Logo, 7 é a resposta maisrazoável. (Literatura: A, Capítulo 4.4.2)
C) Incorreto. 8 é o número das últimas Sprints. Não há nenhuma razão para assumir que o próximo
projeto deve ter o mesmo número de Sprints, a menos que a quantidade de pontos de história seja
semelhante.
D) Incorreto. 10 é o valor aproximado da velocidade atual, não o número de Sprints necessárias para opróximo projeto.

15 / 40
Um time Scrum trabalha em um projeto com Sprints de duas semanas. Durante a reunião deRetrospectiva da 15ª Sprint, o Scrum Master diz:"Com base nas doze últimas Sprints, não conseguimos entregar incrementos potencialmentelançáveis em prazos de duas semanas. Devemos aumentar a duração da 16ª Sprint."
A duração deve ser aumentada?
A)
B)
C)
D)

Sim, pois o desempenho das Sprints anteriores é uma boa justificativa para mudar.
Sim, pois o Scrum Master tem permissão para mudar a duração da Sprint.
Não, pois só os Desenvolvedores têm a autoridade de mudar a duração da Sprint.
Não, pois a duração da Sprint não pode ser mudada, por nenhum motivo.

A) Correto. O Scrum Master oferece um argumento válido, com base em um volume considerável detrabalho anterior, para mudar a duração da Sprint. (Literatura: A, Capítulo 2.3.2)
B) Incorreto. A duração pode ser aumentada, mas não porque o Scrum Master acredita ser uma boa
ideia.
C) Incorreto. Qualquer membro do time pode sugerir a mudança. O time Scrum inteiro debaterá se omotivo para a mudança é suficientemente válido.
D) Incorreto. Idealmente, a duração da Sprint não muda, porém não é sensato repetir uma estratégia quenão está funcionando. Se há motivos válidos para mudar a duração da Sprint, deve-se ir em frente emudá-la.

Exame simulado EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.PR)

20

16 / 40
O progresso de uma Sprint é monitorado em um gráfico de barras Burn-Down.
O que a barra em um gráfico de barras Burn-Down representa?
A) O volume de trabalho realizado
B) O volume de trabalho restanteC) A velocidade dos Desenvolvedores
A) Incorreto. Isso é o que gráfico Burn-Up mostra.
B) Correto. O gráfico Burn-Down mostra o volume de trabalho restante. É um gráfico com inclinação
descendente. (Literatura: A, Capítulo 3.5.2)
C) Incorreto. A velocidade pode ser obtida a partir de gráficos Burn-Down anteriores, mas eles não
mostram diretamente a velocidade.

17 / 40
Uma melhor prática frequentemente utilizada é definir os itens do Backlog de Produto de acordo
com a sigla "INVEST". O "I" de INVEST significa Independente (Independent). Suponha que um item
do Backlog de Produto não seja independente.
Qual é a consequência de haver itens dependentes no Backlog de Produto?
A)
B)
C)
D)

Os itens exigem mais conhecimento para serem desenvolvidos.
Os itens não podem ser ordenados de acordo com o valor de negócio.
Os itens requerem mais Desenvolvedores para serem desenvolvidos.
Os itens requerem trabalho de um outro time Scrum.

A) Incorreto. Um item do Backlog de Produto deve sempre ser compreendido antes que seja possível
trabalhar nele.
B) Correto. Se há alguma dependência, não é possível ordenar os itens livremente e o Product Owner
terá que checar constantemente as dependências. (Literatura: A, Capítulo 4.3.1 e 4.3.2)
C) Incorreto. Dependências não necessariamente geram maiores volumes de trabalho e
consequentemente a necessidade de mais Desenvolvedores. Além do mais, isso é mais relacionado
ao "S" do INVEST, que significa Pequeno (Small).
D) Incorreto. Um item do Backlog de Produto deve se referir a trabalho para um time Scrum, mas essanão é uma razão pela qual o item precisa ser independente.

Exame simulado EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.PR)

21

18 / 40
É permitido ignorar as decisões do Product Owner sobre o conteúdo do Backlog de Produto?
A) Sim, o CEO pode ignorar as decisões do Product Owner, pois, em última instância, o CEO é
responsável por toda a organização.
B) Sim, o cliente pode ignorar as decisões do Product Owner, pois o Scrum é centrado no cliente, e ocliente deve receber valor.
C) Não, as decisões do Product Owner não podem ser ignoradas, pois isso levaria o time Scrum aajustar seu planejamento com muita frequência.
D) Não, as decisões do Product Owner não podem ser ignoradas, pois o Backlog de Produto é de inteirapropriedade do Product Owner.
A) Incorreto. Toda a organização deve respeitar as decisões do Product Owner para o projeto tersucesso. Ninguém, nem mesmo o CEO, pode tentar ignorar essas decisões.
B) Incorreto. Os Product Owners devem se comunicar com os clientes de modo eficaz e usar as
informações para manter o Backlog de Produto atualizado com todas as mudanças. Porém o Product
Owner toma as decisões e os clientes não podem ignorá-las.
C) Incorreto. Ninguém pode ignorar as decisões do Product Owner, mas não por essa razão. No Scrum,
responder a mudanças é mais importante que seguir um plano.
D) Correto. Ninguém pode ignorar as decisões do Product Owner, porém isso não significa que não sejapossível influenciar o Product Owner. Em última instância, o Product Owner é o dono do Backlog deProduto e é responsável por ele. (Literatura: A, Capítulo 2.3.1)

19 / 40
Todos os três artefatos do Scrum têm um compromisso que o time Scrum trabalha para alcançar.
Qual é o compromisso do Backlog da Sprint?
A)
B)
C)
D)

A Definição de Pronto (DoD), que esclarece a visão do produto
A DoD, que esclarece quais itens devem ser desenvolvidos na Sprint
A Meta da Sprint, que esclarece quais são os requisitos para os itens serem considerados concluídos
A Meta da Sprint, que esclarece o que o time deseja alcançar na SprintA) Incorreto. A Meta da Sprint é o compromisso relacionado com o Backlog da Sprint. A visão do
produto é esclarecida na Meta do Produto.
B) Incorreto. A Meta da Sprint é o compromisso relacionado com o Backlog da Sprint. Os itens que
precisam ser desenvolvidos não são esclarecidos na DoD, mas no Backlog da Sprint.
C) Incorreto. A Meta da Sprint é o compromisso relacionado com o Backlog da Sprint. A DoD esclarecequando um item está concluído.
D) Correto. A Meta da Sprint é o compromisso relacionado com o Backlog da Sprint. Ela esclarece o que
um time Scrum deseja alcançar na Sprint ao desenvolver os itens do Backlog de Produto no Backlog
da Sprint. (Literatura: A, Capítulo 2.3.3)

Exame simulado EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.PR)

2220 / 40
Em um time Scrum, quem é responsável por garantir que o cliente obtenha o maior valor de um
produto?
A) Os DesenvolvedoresB) O Product OwnerC) O Scrum MasterA) Incorreto. Os Desenvolvedores são comprometidos com a criação de qualquer aspecto de um
incremento utilizável em cada uma das Sprints, mas não são responsáveis por garantir amaximização do valor do produto.
B) Correto. O Product Owner é responsável por garantir a maximização do valor do produto resultante do
trabalho do time Scrum. (Literatura: B, Product Owner)
C) Incorreto. O Scrum Master é responsável por estabelecer o Scrum como definido no Guia do Scrum.
Isso influencia no valor para o cliente, mas apenas indiretamente.

21 / 40
O que é uma Meta do Produto?
A)
B)
C)
D)

Uma lista do que é necessário para o produto
Uma medida de qualidade para checar se um incremento está concluído
Uma meta a atingir na próxima Sprint
Uma visão do produto ou serviçoA) Incorreto. O Backlog de Produto é uma lista do que é necessário para o produto.
B) Incorreto. A Definição de Pronto (DoD) provê medidas de qualidades para checar se um incrementoestá concluído.
C) Incorreto. A Meta da Sprint é o objetivo para a próxima Sprint.
D) Correto. A Meta do Produto é o compromisso para o Backlog de Produto e deixa claro o que deve seralcançado ao desenvolver os itens. É a visão do produto ou é derivada da visão do produto.
(Literatura: A, Capítulo 2.3.3 e B, Commitment: Product Goal)

22 / 40
Quanto tempo um time Scrum de 5 membros leva para realizar o Planejamento da Sprint de uma
Sprint de 3 semanas?
A) O tempo que for necessárioB) 6 horas
C) 8 horasA) Incorreto. Uma reunião de Planejamento da Sprint tem um time-box de no máximo 8 horas para uma
Sprint de um mês.
B) Correto. A duração máxima do Planejamento da Sprint é de 8 horas. Se a Sprint for mais curta que ummês, a reunião de Planejamento da Sprint também será mais curta. (Literatura: A, Capítulo 2.3.2)
C) Incorreto. A duração máxima do Planejamento da Sprint é de 8 horas. Se a Sprint for mais curta queum mês, a reunião de Planejamento da Sprint também será mais curta. Nesse caso, as Sprints duram
3 semanas, então as reuniões de Planejamento das Sprints também devem durar menos que 8 horas.

Exame simulado EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.PR)

23

23 / 40
Quais são duas declarações de valor conforme descrito no Manifesto Ágil?
Lembre-se de assinalar 2 alternativas.
A)
B)
C)
D)

Documentação completa mais que software em funcionamento
Negociação de contrato mais que colaboração com o cliente
Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas
Responder às mudanças mais que seguir um planoA) Incorreto. As declarações de valor corretas são: "colaboração com o cliente mais que negociação decontrato", "responder às mudanças mais que seguir um plano", "indivíduos e interações mais que
processos e ferramentas" e "software em funcionamento mais que documentação completa".
B) Incorreto. As declarações de valor corretas são: "colaboração com o cliente mais que negociação decontrato", "responder às mudanças mais que seguir um plano", "indivíduos e interações mais que
processos e ferramentas" e "software em funcionamento mais que documentação completa".
C) Correto. As declarações de valor corretas são: "colaboração com o cliente mais que negociação decontrato", "responder às mudanças mais que seguir um plano", "indivíduos e interações mais que
processos e ferramentas" e "software em funcionamento mais que documentação completa".
(Literatura: A, Capítulo 7.4)
D) Correto. As declarações de valor corretas são: "colaboração com o cliente mais que negociação decontrato", "responder às mudanças mais que seguir um plano", "indivíduos e interações mais que
processos e ferramentas" e "software em funcionamento mais que documentação completa".
(Literatura: A, Capítulo 7.4)

24 / 40
Um time Scrum usa um radiador de informação para visualizar o progresso.
Por que é útil visualizar o progresso?
A) A visualização ajuda o Scrum Master a atribuir os itens do Backlog de Produto.
B) A visualização ajuda o time Scrum a trabalhar melhor em conjunto.
C) A visualização mostra aos colegas de trabalho o quanto o time Scrum está ocupado.
A) Incorreto. O Scrum Master não atribui as tarefas. Em vez disso, os Desenvolvedores puxam suaspróprias tarefas. Os Scrum Masters apenas ajudam os Desenvolvedores a realizar seu trabalho
apoiando os membros do time Scrum.
B) Correto. O radiador de informação melhora a visualização, que é útil por criar transparência, e, destemodo, melhorar o feedback e a colaboração. A visualização também cria mais controle. (Literatura: A,
Capítulo 6.1)
C) Incorreto. Embora isso possa ser verdade, mostrar o quanto o time Scrum está ocupado não é afinalidade da visualização.

Exame simulado EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.PR)

24

25 / 40
Um cliente solicita um relatório sobre as técnicas que um time Scrum usa em seu
desenvolvimento.
Quem melhor pode elaborar esse relatório?
A) Os DesenvolvedoresB) O Product OwnerC) O Scrum MasterA) Incorreto. Embora possa ser necessário consultar os Desenvolvedores, eles não devem ser
encarregados de escrever o relatório.
B) Incorreto. O Product Owner foca mais no conteúdo que no contexto. Uma explicação sobre as
técnicas utilizadas está relacionada ao contexto.
C) Correto. O Scrum Master foca mais no contexto que no conteúdo. Logo, é melhor pedir para o Scrum
Master escrever esse relatório. (Literatura: A, Capítulo 2.3.1)

26 / 40
Qual é a definição da velocidade de um time Scrum?
A)
B)
C)
D)

Uma visão compartilhada da rapidez com que uma Sprint deve ser realizada
O número de pontos de história que os desenvolvedores conseguem concluir em uma Sprint
O limite de trabalho em progresso (WIP) ideal para cada Sprint
A soma de todos os itens do Backlog da Sprint concluídosA) Incorreto. A velocidade é o número de pontos de história, horas ideais ou dias ideais que os
Desenvolvedores conseguem realizar em uma Sprint.
B) Correto. A velocidade é o número de unidades de trabalho concluído em um determinado intervalo.
(Literatura: A, Capítulo 4.4.4)
C) Incorreto. O limite de WIP é usado no quadro Kanban, não em uma Sprint.
D) Incorreto. Isso poderia ser usado para estimar a velocidade, mas não corresponde à definição develocidade.

Exame simulado EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.PR)

25

27 / 40
Quando se usa estimativa de afinidade, como os pontos de história são atribuídos às histórias deusuário?
A) Todas as histórias de usuário são ordenadas de acordo com seu esforço relativo e então agrupadas
em conjuntos de pontos de história estimados.
B) Cada Desenvolvedor estima individualmente a história de usuário antes que todos os
Desenvolvedores cheguem a um acordo sobre os pontos de história.
C) Os Desenvolvedores usam como referência várias histórias de usuário e as comparam com a história
de usuário.
A) Correto. É assim que os pontos de história são atribuídos usando estimativa de afinidade. (Literatura:
A, Capítulo 4.4.7)
B) Incorreto. É assim que os pontos de história são atribuídos às histórias de usuário por meio doplanning poker.
C) Incorreto. Essa é uma descrição do uso da triangulação pelos Desenvolvedores para estimar os
pontos de história para todas as histórias de usuário.

28 / 40
Uma pessoa trabalha no código enquanto outra observa e faz comentários. Eventualmente, elas
invertem os papéis.
Que prática é essa?
A)
B)
C)
D)

Revisão de código
Integração contínua
Programação pareada
Desenvolvimento orientado a testesA) Incorreto. Revisão de código significa que alguém analisa o código já criado. A revisão é feita por
quem criou o código ou por outra pessoa.
B) Incorreto. Integração contínua consiste em integrar continuamente o novo código ao antigo.
C) Correto. Programação pareada é a prática em que dois desenvolvedores trabalham em conjunto: um
programa e o outro observa e faz comentários. (Literatura: A, Capítulo 4.1.1)
D) Incorreto. No desenvolvimento orientado a testes, os cenários de testes são preparados antes darealização do programa. Assim, o Desenvolvedor faz algo que passe nos testes.

Exame simulado EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.PR)

26

29 / 40
Um Desenvolvedor de um time Scrum acredita que uma parte interessada pode ter algumas ideias
e feedback úteis sobre o incremento desenvolvido.
Qual é o melhor evento para pedir esse feedback?
A)
B)
C)
D)

Reunião Diária
Planejamento da Sprint
Retrospectiva da Sprint
Revisão da SprintA) Incorreto. Não é sensato pedir feedback durante a Reunião Diária.
B) Incorreto. A reunião de Planejamento da Sprint deve ser exclusivamente uma reunião deplanejamento.
C) Incorreto. Na Retrospectiva da Sprint, os processos Scrum usados para criar o produto devem serrevisados pelo time Scrum.
D) Correto. Essa é uma reunião no final da Sprint em que o time Scrum, o cliente e, eventualmente,
representantes dos usuários finais e consultores se reúnem para analisar tudo o que o time criou, dare receber feedback. O objetivo dessa reunião é obter feedback e fazer solicitações de mudança omais rápido possível. (Literatura: A, Capítulo 2.3.2)

30 / 40
O "S" de INVEST significa Pequeno (Small).
Quais itens do Backlog de Produto devem ser pequenos?
A)
B)
C)
D)

Todos os itens do Backlog de Produto
Os itens na parte inferior do Backlog de Produto
Os itens no topo do Backlog de Produto
Nenhum item do Backlog de Produto, apenas itens do Backlog da SprintA) Incorreto. Apenas os itens de maior prioridade no Backlog de Produto devem ser detalhados já quedevem ser realizados primeiro.
B) Incorreto. Quanto mais baixo os itens estiverem no Backlog de Produto, menos precisam ser
detalhados. Esses itens podem mudar com o tempo e podem até ser ignorados ou eliminados do
Backlog de Produto.
C) Correto. Apenas os itens no topo do Backlog de Produto devem ser pequenos, pois esses são os itens
suficientemente definidos para serem incorporados em uma Sprint. (Literatura: A, Capítulo 2.3.3)
D) Incorreto. Os itens do Backlog da Sprint devem ser pequenos, bem como os itens no topo do Backlog
de Produto.

Exame simulado EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.PR)

27

31 / 40
Em que tipo de time surgem os melhores arquiteturas, requisitos e projetos?
A)
B)
C)
D)

Um time alocado
Um time autogerenciado
Um time bem treinado
Um time com experiênciaA) Incorreto. Um time alocado garante comunicação, mas não necessariamente gera melhores
requisitos, arquiteturas e projetos.
B) Correto. O Manifesto Ágil declara que os melhores arquiteturas, requisitos e projetos surgem dos
times autogerenciados. (Literatura: A, Capítulo 7.4.4)
C) Incorreto. Um time bem treinado pode trabalhar bem, mas um time Ágil superará o desempenho depessoas bem treinadas.
D) Incorreto. Um time Ágil com experiência seria melhor que um time Ágil sem experiência, mas um timeÁgil provavelmente superará o desempenho de um time normal com experiência.

32 / 40
O Product Owner está considerando critérios para ordenar os itens no Backlog de Produto.
Qual critério não precisa ser considerado?
A)
B)
C)
D)

Dependência
Disponibilidade dos Desenvolvedores
Risco
Valor

A) Incorreto. Dependências são uma consideração importante ao ordenar os itens do Backlog deProduto. Um item em si pode ter pouco valor, mas se for pré-requisito para um item de alto valor,pode lhe ser dada uma maior prioridade.
B) Correto. Disponibilidade dos Desenvolvedores não é um dos critérios para ordenar os itens do
Backlog de Produto, mas uma consideração durante o Planejamento da Sprint. Valor, tamanho,
dependência de outros itens e riscos são a base para ordenar os itens. (Literatura: A, Capítulo 2.3.3)
C) Incorreto. Risco é um fator importante ao ordenar os itens do Backlog de Produto. Um item de alto
risco pode ser valioso, mas se for propenso a riscos (como violações de segurança de informação),pode ser dado uma menor prioridade a ele que a um outro item com menos riscos.
D) Incorreto. O valor dos itens é um dos principais critérios ao ordenar os itens do Backlog de Produto.

Exame simulado EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.PR)28

33 / 40
Por que a Reunião Diária precisa ser realizada no mesmo local e horário todos os dias da Sprint?
A) Por que a reserva de uma sala deve ser feita com antecedência para a duração da Sprint
B) Por que a gestão precisa obter as atualizações de status em um dado horário, todos os diasC) Por que usar sempre o mesmo horário e local minimiza a complexidadeA) Incorreto. As salas não precisam necessariamente ser reservadas.
B) Incorreto. Mesmo que a gestão solicite isso, essa não é a razão para realizar a Reunião Diária no
mesmo local e horário todos os dias da Sprint.
C) Correto. A Reunião Diária deve ser realizada no mesmo horário e local todos os dias da Sprint para
reduzir a complexidade. (Literatura: B, Daily Scrum)

34 / 40
Ao revisar o gráfico de barras Burn-Down, um Desenvolvedor observa que a parte inferior da barra
moveu para cima do eixo horizontal, entre a terceira e a quarta Sprint.
O que aconteceu na terceira Sprint?
A)
B)
C)
D)

Adicionou-se trabalho ao Backlog de Produto.
Removeu-se trabalho do Backlog de Produto.
Os Desenvolvedores concluíram menos histórias de usuário que as planejadas.
Os Desenvolvedores concluíram mais histórias de usuário que as planejadas.

A) Incorreto. Quando se adiciona trabalho ao gráfico, a barra move para baixo do eixo horizontal, nãopara cima. Quando a linha de trabalho pronto atinge o eixo horizontal, resta ainda trabalho a serrealizado: o trabalho que foi adicionado.
B) Correto. Quando se remove trabalho do gráfico, a barra passa para cima do eixo horizontal. Quando alinha de trabalho pronto atinge a parte inferior da barra, não resta mais nenhum trabalho a serrealizado, mesmo que o gráfico ainda não indique zero. (Literatura: A, Capítulo 3.5.2)
C) Incorreto. A parte inferior da barra mostra que volume de trabalho ainda precisa ser realizado na
liberação, não o quanto foi feito na Sprint.
D) Incorreto. A parte inferior da barra mostra que volume de trabalho ainda precisa ser realizado na
liberação, não o quanto foi feito na Sprint.

35 / 40
Que tipo de contrato é adaptativo e se adequa bem ao modo de trabalho Scrum?
A) Contrato de preço fixoB) Contrato por tempo e materialC) Nenhum desses dois tipos de contratoA) Incorreto. Embora esse tipo contrato possa ser feito com o Scrum, é mais difícil trabalhar de modoÁgil com esse contrato. Além do mais, o contrato de preço fixo normalmente não é muito adaptativo.
B) Correto. Esse é o tipo preferível de contrato, que é compatível com o caráter adaptativo do projeto. É
difícil ser adaptativo quando o preço do projeto é fixo. (Literatura: A, Capítulo 5.6)
C) Incorreto. O contrato por tempo e material se adequa bem a uma forma de trabalho Scrum.

Exame simulado EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.PR)29

36 / 40
Um time Scrum deseja definir de modo claro uma lista de verificação dos itens que devem ser
concluídos antes que um incremento possa ser considerado concluído.
O que é mais provavel que utilizem para isso?
A)
B)
C)
D)

Gráfico Burn-Down
Definição de Pronto (DoD)
Backlog de Produto
Backlog da SprintA) Incorreto. Um gráfico Burn-Down mostra a quantidade de trabalho restante em função do tempo, mas
não possui uma lista de verificação dos itens que devem ser concluídos durante uma Sprint.
B) Correto. A DoD é uma definição bem compreendida e claramente documentada dos itens que devem
ser estabelecidos para marcar um incremento como pronto. (Literatura: A, Capítulo 2.3.3)
C) Incorreto. O Backlog de Produto é uma lista ordenada de tudo que pode ser necessário no produto
final.
D) Incorreto. O Backlog da Sprint contém os itens selecionados do Backlog de Produto a serem
entregues em uma Sprint.

37 / 40
Qual é uma parte potencialmente entregável de um produto que ocorre durante uma Sprint?
A)
B)
C)
D)

Uma funcionalidade
Uma operacionalidade
Um Backlog da Sprint
Um incrementoA) Incorreto. Uma funcionalidade é um elemento potencial pertencente à parte entregável de um
produto, que é o incremento.
B) Incorreto. Uma operacionalidade é um elemento potencial que pode pertencer à parte entregável deum produto, que é o incremento.
C) Incorreto. O Backlog da Sprint é um plano de curto prazo para o projeto que será implementado em
uma única Sprint. Entretanto, o Backlog da Sprint não é uma parte potencialmente entregável.
D) Correto. Um incremento é uma parte entregável de um produto que ocorre durante uma Sprint.
(Literatura: A, Capítulo 2.3.3)

Exame simulado EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.PR)

30

38 / 40
Um time Scrum está estimando histórias de usuário. O Scrum Master sugere a técnica de planningpoker.
Como o planning poker funciona?
A) Compara a história com as histórias de referência e em seguida a estimaB) Estima individualmente e então discute as estimativas de todosC) Ordena todas as histórias de acordo com o esforço relativo necessário para cada uma delasA) Incorreto. Isso é triangulação.
B) Correto. Isso é planning poker. (Literatura: A, Capítulo 4.4.5)
C) Incorreto. Isso é estimativa de afinidade.

39 / 40
A alta gestão pretende verificar regularmente se o time Scrum segue as práticas e os princípios
Scrum.
Quem está na melhor posição para realizar essa auditoria?
A)
B)
C)
D)

A alta gestão
Os Desenvolvedores
O Product Owner
O Scrum MasterA) Incorreto. A alta gestão não está na melhor posição para realizar uma auditoria como essa. Um
Scrum Master está em uma melhor posição para realizá-la.
B) Incorreto. Isso não é tarefa dos Desenvolvedores, pois não asseguram que o framework Scrum seja
usado corretamente.
C) Incorreto. Um Product Owner é responsável pelo Backlog de Produto, não por assegurar que oframework Scrum seja usado corretamente.
D) Correto. O Scrum Master é o coach do time Scrum e assegura que os processos Scrum sejam
seguidos corretamente. Isso permite ao Scrum Master realizar a auditoria. (Literatura: A, Capítulo
2.3.1)

Exame simulado EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.PR)

31

40 / 40
Vários times trabalham no mesmo produto. Há uma divergência sobre a Definição de Pronto(DoD).
Já para o Product Owner, cada time deve definir sua própria DoD e trabalhar em função de suas
Metas da Sprint com base na DoD de cada time.
Segundo o Scrum Master, deve haver uma única DoD e todos os times devem trabalhar em função
dessa única DoD.
Quem está certo?
A)
B)
C)
D)

O Product Owner, pois uma DoD por time ajuda a atingir as Metas da Sprint de maneira mais eficiente.
O Product Owner, pois a DoD faz parte das responsabilidades do Product Owner.
O Scrum Master, pois os processos Scrum fazem parte das responsabilidades do Scrum Master.
O Scrum Master, pois usar uma DoD integrada ajudar todas as partes a se encaixarem.

A) Incorreto. Todos os times devem trabalhar em função de uma DoD integrada.
B) Incorreto. A DoD não é responsabilidade do Product Owner. Além disso, todos os times devem
trabalhar em função de uma DoD integrada.
C) Incorreto. O Scrum Master está certo, mas não por esse motivo. A DoD não é parte do processo detrabalho.
D) Correto. O uso de uma DoD integrada garante que as partes do projeto se encaixem e estejam no
mesmo estado de Pronto. (Literatura: A, Capítulo 2.4.3)

Exame simulado EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.PR)

32

Avaliação
A tabela a seguir mostra as respostas corretas às questões apresentadas neste exame simulado.
Questão
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Resposta
A
B
C
D
A
C
A
D
C
B
C
A
A
B
A
B
B
D
D
B

Questão
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Resposta
D
B
C&D
B
C
B
A
C
D
C
B
B
C
B
B
B
D
B
D
D

Exame simulado EXIN Agile Scrum Foundation (ASF.PR)

33

Contato EXIN
www.exin.com