変更契約の内容（令和5(2023)年4月～令和6(2024)年3月 変更契約締結分）
案件番号 業務区分名
31-471 委託

業種名
コンピュータサービス

案件名

工事場所・納入場所

契約変更回数

当初履行期間

概要

変更後工期

変更契約日

財務会計システム保守等業

企業名
ジャパンシステム株式会

みよし市役所3

公会計システムを新たに導入したため、保守範囲を変更する。

平成31年4月1日～

令和6年9月30日

平成31年4月1日～

令和6年9月30日

令和5年4月1日

みよし市役所1

パソコン操作等の説明会の人数を変更する。

令和4年12月23日～

令和5年5月16日

令和4年12月23日～

令和5年5月16日

令和5年4月7日

ＮＤＳキャリア株式会社

投票所駐車場等安全管理業 みよし市役所

1

黒笹投票所における警備業務を減額とする。

令和4年12月23日～

令和5年5月31日

令和4年12月23日～

令和5年5月31日

令和5年4月26日

コニックス株式会社みよし市役所1

パソコン操作等の説明会の人数を変更する。

令和4年12月23日～

令和5年5月31日

令和4年12月23日～

令和5年5月31日

令和5年5月8日

ＮＤＳキャリア株式会社

公報配布業務委託（みよし みよし市役所

1

公報配布部数を実績に合わせて変更する。

令和4年12月23日～

令和5年5月31日

令和4年12月23日～

令和5年5月31日

令和5年5月12日

令和4年7月1日～

令和5年5月31日

令和4年7月1日～

令和5年6月30日

令和5年5月22日

株式会社

務委託（みよし市役所）【平成３０年度契約】

社

変更前契約金額

変更後契約金額

変更理由

16,219,440 円

16,484,640 円 新たに公会計システムを導入したことによる保守範囲の変更

1,394,790 円

1,388,721 円 パソコン操作等説明会の参加人数について、実績に合わせて変更する。

愛知県議会議員一般選挙期
4-904 委託その他の業務 日前投票受付業務委託（み委託等

よし市役所及びみよし市おかよし交流センター）

4-913 委託その他の業務委託等

みよし市議会議員一般選挙
616,000 円

609,400 円

務委託（みよし市内）

警備当日において、警備員の休憩時間を確保するため、人員配置の多い黒笹投票所から応援に行くことで対応したことにより、実績に合わせて変更する。

みよし市議会議員一般選挙
4-906 委託その他の業務 期日前投票受付業務委託
委託等（みよし市役所及びみよし

1,018,598 円

985,226 円 パソコン操作等説明会の参加人数について、実績に合わせて変更する。

市おかよし交流センター）
4-907 委託その他の業務委託等

みよし市議会議員一般選挙
市内）
天王小学校普通教室棟建設

4-285 工事

管及び職員室増築（機械）工 みよし市三好町

プール給湯器へ供給している既設ガス管を撤去し別ルートでの新設を追加

株式会社

中日総合サー

1,432,860 円

1,397,148 円 公報配布部数について、実績に合わせて変更する。

愛三工業

52,800,000 円

59,280,100 円

ビス

1

地内

1

既設外灯の撤去工事及び処分を追加する。

令和4年7月1日～

令和5年5月31日

令和4年7月1日～

令和5年6月30日

令和5年5月22日

株式会社

イクス

38,575,900 円

39,318,400 円

地内

2

埋設排水管処理の追加により、履行期間を延⾧する。

令和4年7月1日～

令和5年5月31日

令和4年7月1日～

令和5年6月30日

令和5年5月22日

株式会社

宇佐美組

328,900,000 円

351,146,400 円 埋設排水管処理の追加により、職員室増築の工程を組みなおす必要が発生したため。

1

履行期間を延⾧する。

令和4年7月1日～

令和5年5月31日

令和4年7月1日～

令和5年6月30日

令和5年5月22日

株式会社

青島設計

10,450,000 円

10,450,000 円 工期延⾧に伴い、監理業務も履行期間を延⾧するため。

令和4年12月9日～

令和5年10月13日

令和4年12月9日～

令和5年10月13日

令和5年6月2日

野沢建設株式会社

29,150,000 円

30,503,000 円

20,126,480 円

23,248,280 円 プラスチック資源の一括回収を開始するに当たり、仕様が決まったため変更する。

4,950,000 円

5,413,100 円 画線の消滅が進行していた。道路利用者の交通安全を図る必要があるため、当該区域する。等

天王小学校普通教室棟建設
4-283 工事

電気及び職員室増築（電気）工 みよし市三好町

擁壁を新設する部分にプール給湯器へ供給している埋設ガス管があると判明したた

地内

事

事

め。
基礎工事の掘削時に、既設外灯の基礎と干渉することが判明したため。また、老朽化が著しく、移設が困難なため。

天王小学校普通教室棟建設
4-280 工事

建築一式

及び職員室増築（建築）工 みよし市三好町
事
天王小学校普通教室棟建設

4-392 コンサル

建築設計

及び職員室増築工事監理業 みよし市役所
務委託（天王小学校）

ダクト経路を確認したところ、室内から機器を搬入する必要があることが判明したた
4-886 工事

建築一式

学校給食センター防音対策工事

みよし市三好町地内

1

天井材を取外す範囲を増やす。
仮設内部足場の位置が高いため、作業床を追加する。

め、天井材を取外す範囲を増やす。消音チャンバー及び消音サイレンサーの搬入、取付けに際し、予定していた仮設内部足場の位置が高いため、下段にも作業床を設置
し、最下段のガラスも取外すこととする。

90 物品

荒物・雑貨

指定ごみ袋

区画線設置工事【ゼロ債務4-961 工事

塗装負担行為】（市道三好丘21号線ほか）

みよし市役所1

みよし市三好丘地内ほか1

ゴミ袋の名称と規格を変更する。
区画線設置工（実線W=15cm、白色）

L=4922.0(4365.0)m

区画線設置工（実線W=30cm、白色）

L=126.8(128.0)m

区画線設置工（破線W=15cm、白色）

L=105.0m

区画線設置工（ゼブラW=45cm、白色）

ほ装

緊急舗装補修工事（市道二池下山ノ線）～

令和6年3月22日

令和5年4月1日～

令和6年3月22日

令和5年6月12日

令和5年2月3日～

令和5年7月28日

令和5年2月3日～

令和5年7月28日

令和5年6月21日

ユイテック

名古屋営業所

本工事施工前に受注者との現場立会を行ったところ、隣接区域で工事発注時よりも区
有限会社

柴田組

L=13.0(9.5)m

区画線設置工（文字記号W=15cm換算、白色）
362 工事

令和5年4月1日

株式会社の区画線工を追加計上する。

L=115.7m
設計時、既設舗装版の厚みを10cmで見込んでいたが、本工事施工前に試掘したとこ

みよし市打越町地内

1

舗装版破砕工A=95.6㎡から舗装版切削工A=95.6㎡に変更する。

令和5年4月24日～

令和5年6月30日

令和5年4月24日～

令和5年6月30日

令和5年6月23日

有限会社

岩城建設

1,265,000 円

1,478,400 円 ろ、既設舗装の厚みが20cmであったため、施工方法を舗装版破砕工から舗装版切削工に変更する。

道路改良工事【ゼロ債務負4-990 工事

土木一式

担行為】（市道平池前田線 みよし市三好町地内

1

横断歩道設置位置、区画線設置工の変更

103 委託515 工事その他の業務 医療的ケア児支援業務委託
委託等
塗装（みよし市内小中学校他）
安全のみどり線設置工事（市道福田郷中線ほか）

みよし市役所

1

市内全域

1

農業集落排水汚水マンホー
4-1041 工事

土木一式～

令和5年7月28日

令和5年2月3日～

令和5年7月28日

令和5年6月28日

野沢建設株式会社

4,840,000 円

4,840,000 円

令和5年4月1日～

令和6年3月31日

令和5年4月1日～

令和6年3月31日

令和5年7月3日

７ｉｒｉｓｅｒ株式会社

10,971,950 円

10,971,950 円 「看護師宿泊行事時配置」を、利用者の都合により変更するため。

補償コンサル（物件調査）

2426 工事電気

428 工事電気

589 コンサル
341 工事1

令和5年6月23日～

令和5年10月23日

令和5年6月23日～

令和5年10月23日

令和5年7月31日

岡本組株式会社

3,080,000 円

3,080,000 円 工事施工前に現地を再精査した結果、設計数量の変更が生じたため。

令和5年3月3日～

令和5年8月21日

令和5年3月3日～

令和5年8月21日

令和5年8月7日

有限会社

5,225,000 円

5,349,300 円 じたため、調整リングを新規計上する。それに伴い、蓋据付工(調整ブロックあり）

明設備LED化工事

補償コンサル 標準宅地鑑定評価時点修正（土地評価） 業務委託（みよし市地内）
とび・土工・ 防護柵設置工事（市道明知
コンクリート 福田線）

3棟、非木造建物算定

地内
みよし市三好丘

地内

11

みよし市役所1

みよし市福田町地内

12棟、機械設備算定

帯工作物算定［住宅］(4)3戸、営業調査

件、その他通損算定

10世帯、消費税等調査

位置からの軽微な変更、及び、追加指示があったため、区画線設置工を変更する。

事前調査の結果、周辺地盤高との高さ調整のために調整リングを使用する必要が生・調整リング設置に伴い、蓋据付工(調整ブロックあり)をＮ＝３組新規計上

1棟、(-)石綿調査

黒笹小学校屋内運動場照明 みよし市黒笹いずみ

三好丘中学校屋内運動場照L＝884.9(883.9)ｍ、路面塗装カラー工 Ａ＝265.4(265.1)㎡

木造建築物算定みよし市役所線）

設備LED化工事

工事延⾧

多香久組

し、蓋据付工(調整ブロックなし)をＮ＝１５組からＮ＝１２組に減工する。

物件移転補償調査再算定業
務委託（市道大沢寺ノ前

単価を追加する。

・調整リング（φ６００、Ｈ＝５０㎜）をＮ＝３個新規計上する。

ル改築工事【ゼロ債務負担 みよし市明知町地内
行為】（明知処理区）

296 コンサル

看護師宿泊行事の変更に伴い、「看護師宿泊行事時配置（１泊２日）」の横断歩道設置位置について警察署との最終協議を行った結果、当初計画していた設置

令和5年2月3日

ほか１路線）

を新規計上し、蓋据付工(調整ブロックなし）を減工する。

1事業所、附(2)3事業所、動産算定(4)5(2)3件、(-)木造建物再調査

令和5年4月28日～

令和5年9月1日

令和5年4月28日～

令和5年9月1日

令和5年8月14日

株式会社

3,157,000 円

4,068,900 円 物件移転補償関係者との協議に伴い、再算定及び調査内容の変更をする。

令和5年6月2日～

令和5年9月29日

令和5年6月2日～

令和5年9月29日

令和5年9月7日

三好電気設備有限会社

15,895,000 円

16,800,300 円 は良好。

令和5年6月2日～

令和5年9月29日

令和5年6月2日～

令和5年9月29日

令和5年9月7日

ユタカテクノス株式会社

22,276,100 円

21,641,400 円

新日

2棟①高天井照明系統の電気配線撤去・新設を取止める。
②高天井照明器具の横に天井点検口設置を追加する。
高天井照明系統の電気配線撤去・新設を取止める。
標準宅地鑑定評価時点修正の対象地点数を変更する。
防護柵工(Gr-C-4E)

L=0.0(10.0)m

防護柵工(Gr-C-2B)

L=58.5(48.5)m①既設隠蔽部の配線撤去・新設が困難なため。なお、既設配線の絶縁測定と目視検査②高天井照明器具が天井材に囲われており取り外せないため。

令和5年7月21日～

令和5年11月10日

令和5年7月21日～

令和5年11月10日

令和5年9月8日

令和5年5月12日～

令和5年9月15日

令和5年5月12日～

令和5年9月15日

令和5年9月11日

公益社団法人

愛知県不動産鑑定士協会
野沢建設株式会社

865,260 円
2,750,000 円

既設隠蔽部の配線撤去・新設が困難なため。なお、既設配線の絶縁測定と目視検査は良好。

877,800 円 市内における特定開発事業が完了したため。
2,989,800 円

本工事施工前に埋設物管理者との立会及び協議を行い、土中建込にて施工が不可能と判断された箇所について、基礎式に変更したため。

現地詳細測量の結果、設計図書とテニス場の舗装範囲面積及びフェンスの延⾧に一部
4-993 工事

土木一式

三好丘桜公園テニス場改修
工事【ゼロ債務負担行為】

人工芝舗装
みよし市三好丘桜地内

1

A=1,652.0㎡(1,645.9㎡)、既設舗装撤去

フェンス補修工

A=1,572.3㎡

L=165.4m（165.7m）、フェンス金網撤去

令和5年2月17日～

令和5年9月15日

令和5年2月17日～

令和5年9月15日

令和5年9月11日

L=165.4m(165.7m)

⾧永スポーツ工業株式会
社

差異が確認できたため、舗装面積及びフェンス延⾧を変更する。当初再利用を予定し
73,150,000 円

74,121,300 円 ていた施設について経年劣化による破損が確認されたため、撤去・新設に変更する。
テニス場北側において、地下水及び土砂流失が確認されたため、透水暗渠管及びブ
ロック積を新規計上する。

484 工事とび・土工・ 通学路防護柵設置工事（市コンクリート 道明知新屋線）

みよし市明知町地内

1

工事延⾧

L=130.0m、歩車道境界ブロック撤去

防護柵設置工（Gp-Cp-2E)

L=112.4m

L=111.0m

地下埋設管の管理者と立会いの結果、埋設管と影響を受ける箇所について土中式から
令和5年6月23日～

令和5年10月20日

令和5年6月23日～

令和5年10月20日

令和5年9月14日

岡本組株式会社

5,500,000 円

5,890,500 円 基礎式に変更する。舗装復旧範囲について、良好な排水を確保するため、破損状況を考慮し舗装復旧範囲を変更する。

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ撤去・復旧A=18.0㎡をA=11.4㎡に減工する。
483 工事土木一式

庁舎駐車場東出入口外構改
修工事（みよし市役所）

視覚障害者誘導シート（浸透式300*300）
みよし市三好町地内

1

視覚障害者誘導ブロック（300*300）
暗渠管（φ100）

現地詳細測量の結果、より良好な雨水排水を行うために復旧範囲を一部変更し、桝及

N=6.0枚を新規計上する。

N=4.0枚を新規計上する。

令和5年6月16日～

令和5年10月13日

令和5年6月16日～

令和5年10月13日

令和5年9月22日

有限会社

岩城建設

2,860,000 円

3,333,000 円

L=2.0mを新規計上する。

コンクリート桝（300*300）

び透水管を新規計上する。
それに伴い、影響を受ける、視覚障碍者誘導ブロック・シートの復旧を新規計上する。

N=1.0箇所を新規計上する。

公園照明灯ＬＥＤ化改修工
4-1036 工事

電気事【ゼロ債務負担行為】

みよし市三好町地内ほ（保田ヶ池公園ほか２公か1

既設照明灯灯具撤去

N=31基（22基）、LED灯具設置

N=31基（22基）

公園利用者の利便性向上、環境負荷の低減及び電気使用量の削減のため、既設照明を

令和5年3月3日～

令和5年9月29日

令和5年3月3日～

令和5年9月29日

令和5年9月25日

三好電気設備有限会社

7,205,000 円

9,884,600 円

令和5年4月7日～

令和6年1月31日

令和5年4月7日～

令和6年1月31日

令和5年9月28日

岡崎信用金庫3,176,800 円

2,420,000 円 金融機関の対応方針が確定したため。

令和5年9月8日～

令和5年12月22日

令和5年9月8日～

令和5年12月22日

令和5年10月13日 トーエイ株式会社

1,302,400 円

1,368,400 円 重量等を実績に合わせて変更する。

令和5年5月26日～

令和5年10月31日

令和5年5月26日～

令和6年2月16日

令和5年10月20日 有限会社

8,286,300 円

9,374,200 円

LED化し、事業進捗を図るため。

園）
3 委託

その他の業務 総合収納システム改修業務
委託等

委託（みよし市役所）

みよし市役所1

産業廃棄物（粗大ごみ）収667 委託建物等各種施 集運搬及び処分、並びに特設管理

定家庭用機器運搬業務委託「委託者コード変更」、「照合データ伝送定義・テスト」及び「加入者テスト」の数量を変更する。
金蔵くず＋廃プラ類処分、金属くず＋木くず処分等の重量を、実績に合わ

みよし市役所1（市内小中学校）

せて変更する。
冷蔵庫の運搬処理台数を変更する。
蛍光灯と廃乾電池の処分費を追加する。
シルバーハウジングの住宅情報盤が緊急通報装置に対応した機器である必316 工事電気

福谷住宅A棟自動火災報知
設備取替工事シルバーハウジングの住宅情報盤を緊急通報装置対応のものに変更する。エレベー

要が判明したため、緊急通報装置対応の住宅情報盤に変更する。
みよし市福谷町地内

1

現場を再調査した結果、エレベーターの防火戸用自動閉鎖装置の劣化が見ミサトテクノられないことが判明したため、交換を取りやめる。

76 委託

566 工事サービス

塗装

住民記録戸籍統合システム等保守業務委託（みよし市 みよし市役所

1

ハードウェアの保守業務を追加する。

猿投松線ほか）ほか

1

区画線設置工(実線W＝15㎝白色)

L＝3245.3(3197.6)m

区画線設置工(実線W＝30㎝白色)

L＝103.1(103.0)m

区画線設置工(ゼブラW＝45㎝白色)

L＝17.8(17.6)m

区画線設置工(文字記号W＝15換算白色)
新型コロナウイルスワクチ
90 委託

運搬・保管等ン追加接種等緊急配送業務
委託（みよし市配送セン

電気～

令和6年3月31日

令和5年4月1日～

令和6年3月31日

令和5年10月23日

令和5年7月14日～

令和5年11月20日

令和5年7月14日～

令和5年11月20日

令和5年11月8日

みよし市民病院病棟改修（電気）工事

富士フイルムシステム
サービス株式会社

1

7,271,000 円

4,070,000 円

4,108,500 円 の修正を行う。地元行政区と施工箇所の確認を行った結果、区画線設置工を追加し事業促進を図り、道路形状を明確にすることで道路利用者の安全を確保する。

～

令和5年12月31日

令和5年4月1日～

令和6年3月31日

令和5年11月15日 ヤマト運輸株式会社

60,316,300 円

78,179,200 円

令和5年6月2日～

令和6年2月2日

令和5年6月2日～

令和6年2月2日

令和5年11月20日 ユタカテクノス株式会社

6,622,000 円

7,112,600 円 ことで、病室内の気密性を高めるため。・看護師業務の衛生環境向上として、シャ・病室内の照明器具及びスピーカーを埋込型から露出型器具に変更する。
地内

1

・新設するシャワー室への電源、照明器具及びコンセント等の設置を追加

令和5年度の特例接種(追加接種)について、年度末まで接種期間が継続することが決

令和5年4月1日

なくなったため、集団接種会場への配送をやめる。

みよし市三好町て、届書連携の際に使用するＡ３イメージスキャナの保守業務を追加するため。
工事施工前に現地測量を行った結果、当初設計との測量誤差が生じたため、設計数量

岡本組株式会社

L＝208.7(205.4)m

り、業務の回数を今までの実績を踏まえて変更する。集団接種の見込みが年度当初は開始時期が国から示されていなかった戸籍事務内連携の届書連携につい7,260,000 円

業務期間を令和6年3月31日までに変更する。期間が延⾧されたことによみよし市役所ター）
387 工事

令和5年4月1日

役所）
区画線設置工事（市道折坂 みよし市西一色町地内

ング４部屋の住宅情報盤が緊急通報ユニットに対応した機器である必要が判明し、その機器の納期がかかるため。

工期を108日間延⾧する。
コンピュータターの防火戸用自動閉鎖装置の交換を取りやめる。現場調査の結果、シルバーハウジ

まったため履行期間を変更する。
・天井面の器具開口の大きさをできる限り小さくし、空気の漏れる隙間を少なくするする。

ワー室を設置することとなったため。

・前室と病室間の引戸８箇所を、木製から軽量鋼製引戸（簡易気密・ブラ
インド内蔵）に変更する。
386 工事建築一式

みよし市民病院病棟改修（建築）工事

みよし市三好町

地内

1

・病室を感染病棟とすることで、プライバシーを確保した上で患者を確認できるよう

・既設看護師控室の便所西側にシャワー室設置に伴う建具及び間仕切壁を設置する。

令和5年6月2日～

令和6年2月2日

令和5年6月2日～

令和6年2月2日

令和5年11月20日 加藤建設株式会社

29,040,000 円

36,956,700 円

・軽量スチール引戸（ＬＳＤ）、軽量スチール製開き戸（ＬＤ）及びスにするため。
・看護師業務の衛生環境向上として、シャワー室を設置することとなったため。
・既存建具の詳細調査により、開閉動作が良好であることが分かったため。

チールパーテーション扉の改修箇所を変更する。
・既設看護師控室の便所西側（前室内）にシャワー室（シャワーユニッ
388 工事管

みよし市民病院病棟改修（機械）工事

みよし市三好町

地内1ト）を追加する。
・病室（個室）－８の前室に看護師用手洗器を追加する。

・病室を感染病棟にすることで、看護師業務の衛生環境向上のため。
令和5年6月2日～

令和6年2月2日

令和5年6月2日～

令和6年2月2日

令和5年11月20日 株式会社

愛三工業

23,518,000 円

28,924,500 円 ・感染病棟とすることで、感染症対策における手指衛生向上のため。
・病室内の空気圧を陰圧に保つ上で、換気扇による空気の通り道を確保するため。

・前室と病室を天井内で繋ぐパスダクトを追加する。

市道三好丘線の舗装範囲について、工事起点を交差点内からとしていたが、関係機関
501 工事ほ装

舗装修繕工事（市道八和田 みよし市明知町地内ほ西山線ほか1路線）

か・八和田西山線
1

工事延⾧

L=326.75(326.5)m 舗装工

A=2,199.3(2,198.2)㎡
・三好丘線

工事延⾧

との協議により、施工が困難と判断したため、工事起点及び工事終点を変更する。ま
令和5年7月7日

L=105.2(100.0)m 舗装工～

令和5年12月8日

令和5年7月7日～

令和5年12月8日

令和5年11月24日 野沢建設株式会社

34,705,000 円

36,117,400 円 た、切削機の施工幅及び交通規制の観点から、幅員の増幅が必要と判明したため、併

A=796.51(735.3)㎡

せて、施工範囲も変更する。路上再生路盤工について、施工前の掘削調査の結果、ｾﾒ
ﾝﾄ及びｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤の配合率を変更する。

624 工事657 工事

土木一式

土木一式

里道整備工事（明知下行政区その２）
里道整備工事（黒笹行政区）

工事延⾧
みよし市明知町地内

みよし市黒笹町地内

1

1

L=27.05m、舗装工

ブロック積擁壁工

L=16.90m

視線誘導標設置工

N=14本

A=67.91(21.88)㎡

履行期間を変更する。

～

令和6年1月26日

令和5年9月22日～

令和5年12月15日

令和5年7月7日～

令和6年1月26日

令和5年9月8日～

令和6年1月26日

令和5年11月27日 有限会社

令和5年9月22日～

令和6年1月26日

令和5年7月7日～

令和6年1月26日

令和5年9月8日

6,710,000 円

7,389,800 円

令和5年11月28日 半澤建設株式会社

5,115,000 円

5,115,000 円

令和5年12月1日

11,000,000 円

13,360,600 円

多香久組

工事延⾧Ｌ＝27.34ｍ、断面修復工Ｎ＝1式
531 工事

土木一式

橋梁修繕工事（砲録橋）

みよし市明知町地内

1

剥落防止工Ａ＝22.7(23.2)㎡、遮水性舗装工Ａ＝66.7(67.0)㎡
防護柵補修工Ｎ＝1式、伸縮装置補修工Ｎ＝2箇所

岩城建設

橋梁修繕工事（桜公園橋） みよし市三好丘桜地内

1

ひび割れ補修工L=241m、橋面防水工A＝59.7(59.9)㎡
舗装工A＝106.2(113.0)㎡

本工事施工区間内に接道する土地への水道管の引込工事を行うため、他工事完了後に本工事にて舗装工を行う必要があるため。
め、舗装範囲の変更を行う。また現地に合わせ水切り設置工および遮水性舗装工の変更を行い、橋台と擁壁の隙間の目地補修工を追加し、舗装工を増工する。あわせて、
交通誘導員工を増工する。

工事延⾧L＝32.53(33.88)m、断面修復工N＝1式
土木一式

ついて、事前測量の結果、擁壁及び小口止めの施工高を変更する。

本工事施工前に現地精査を行った結果、剥落防止工の重複箇所が新たに発見されたた
有限会社

舗装工Ａ＝63.2(24.5)㎡
555 工事

舗装工について、地元調整の結果、舗装の施工範囲を変更する。ブロック積擁壁工に現地測量を行った結果、当初想定した基層厚及び基層範囲が異なっていたため、基層
令和5年7月28日～

令和6年1月13日

令和5年7月28日～

令和6年1月13日

令和5年12月8日

野沢建設株式会社

9,350,000 円

9,465,500 円 厚30mmにて全面施工とする。あわせて、橋面防水工を減工し、舗装工(表層)及び舗装工(基層)を変更する。

597 工事

建築一式

三好丘小学校管理棟防水改修工事

・冠瓦について取替え範囲を全面から一部に変更。下地木材の取替えを追みよし市三好丘

地内

1加。

・現地調査の結果、状態が良い冠瓦が多くあったことから全面取替えの必要は無いと
令和5年8月4日～

令和5年12月22日

令和5年8月4日～

令和5年12月22日

令和5年12月19日 有限会社

伊藤組

32,998,900 円

34,834,800 円 判断したため。また、冠瓦を撤去したところ下地木材が腐っていると判明したため。

・モルタル浮き・クラック箇所について補修内容と箇所数を変更。

・既設シート防水撤去後の調査により補修必要箇所が判明したため。

・主幹分電盤より新たな回路を配線し、手元開閉器を新設する。
674 工事

建築一式

資料館収蔵庫改修（建築）工事

みよし市西一色町地内

1・防火扉を右引きへ変更し、それに伴い新設基礎の延⾧を行う。
・受信機をＰ２型からＰ１型へ変更する。

・既設分電盤からの回路を絶縁抵抗測定した結果、絶縁不良が判明したため、主幹分
令和5年9月22日～

令和6年2月29日

令和5年9月22日～

令和6年2月29日

令和5年12月20日 有限会社

伊藤組

7,535,000 円

9,017,800 円

・天井埋込スピーカーを新設する。
632 工事

土木一式

里道整備工事（明知下行政
区その１）

工事延⾧
みよし市明知町地内

1基舗装工

N=1 基集水桝工

塗装

道路改良工事（市道福谷線
ほか２路線）

みよし市三好丘旭地内

1

側溝敷設箇所を掘削したところ、民地内の擁壁基礎が発見され、側溝を境界付近に施N=2

A=114.0（124.0）㎡、ｺﾝｸﾘｰﾄ張り工

区画線設置工（実線W=15cm、白）770 工事

令和5年9月8日～

令和6年1月12日

令和5年9月8日～

令和6年1月12日

令和5年12月22日 有限会社

多香久組

7,590,000 円

7,631,800 円 工することができなくなったため、擁壁基礎をよけて施工する。それに伴い、ｱｽﾌｧﾙﾄ

V=0.942(-)㎥

舗装工を減工し、ｺﾝｸﾘｰﾄ張り工を新規計上する。

L=909.5(902.5)m

区画線設置工（実線W=15cm、黄）L=256.5(259.0)m

区画線設置工（破線W=15cm、白）L=10.0m

区画線設置工（ゼブラW=45cm、白）

現地精査の結果、区画線設置工の延⾧を変更する。また、道路付属物設置工 車線分離
令和5年11月2日

L=69.5(56.0)m

区画線設置工（文字記号W=15cm換算、白）L=115.5m

区画線設置工（文字記号W=15cm換算、黄）L=38.4m～

令和6年1月26日

令和5年11月2日～

令和6年1月26日

令和5年12月28日 有限会社

柴田組

3,465,000 円

4,387,900 円 標（ラバーポール）設置N=22本について、既設の車線分離標が想定以上に劣化が進んでおり、再使用を行うことが不可能と判明したため、新材料を使用し設置を行う。

区画線設置工(実線W=15㎝、白）L＝3320.5(3082.4)m

本工事施工前に現地測量を行った結果、隣接区域で工事発注時よりも区画線の消滅が区画線設置工(ｾﾞﾌﾞﾗW=30㎝、白）L＝50.9(43.1)m
783 工事

塗装

区画線設置工事（市道細口 みよし市打越町地内ほ鏡塚線ほか１路線）

か1

進行しており道路利用者の交通安全を図るため、区画線工を増工する。また、歩行者区画線設置工(破線W=15㎝、白）L＝522.5(543.5)m

令和5年11月17日

区画線設置工(ｾﾞﾌﾞﾗW=45㎝、白）L＝13.4(13.0)m～

令和6年2月5日

令和5年11月17日～

令和6年2月5日

令和6年1月4日

有限会社

柴田組

3,509,000 円

4,029,300 円 の通行に支障を与えない位置に停止指導線を変更するため、区画線消去工を新規計上する。夜間における交通事故対策として視線誘導効果をさらに高めるため、視線誘導

区画線設置工(文字記号W=15㎝換算、白）L＝30.9(24.1)m

標を設置する。

視線誘導標設置工N＝23(-)本
ガードパイプ設置工（Gp-Cp-2E）
789 工事土木一式

657 工事土木一式

798 工事電気

交通安全対策工事（市道八和田山線ほか１路線）

里道整備工事（黒笹行政区）

車止め設置工（土中建込）
みよし市三好町地内

みよし市黒笹町地内

黒笹小学校職員室電話交換 みよし市黒笹いずみ
機等取替工事

地内

1

2

1

L=9.7(10.0)m

N=6基

車止め設置工（基礎式）

N=2基

区画線設置工（破線W=15cm、白色）

L=31.5(26.0)m

区画線設置工（破線W=45cm、白色）

L=22.0m

工事延⾧

L=80.0m

側溝工(PU3-250A)

・防火扉について当初左引きで計画していたが、既設雨樋と干渉することが判明した
ため右引きへ変更しそれに伴い、新設基礎の延⾧を行う。

L=54m 側溝工（PU3-250) L=105.3m

電柱よけ暗渠（PU3-250)

電盤より新たな回路を配線し、手元開閉器を新設する。

ブロック積擁壁工

L=6.6(6.7)m

L=20.0(21.6)m

現地精査の結果、ガードパイプ設置工（Gp-Cp-2E）を減工し、区画線設置工（破線

令和5年11月17日～

令和6年2月2日

令和5年11月17日～

令和6年2月2日

令和6年1月10日

半澤建設株式会社

2,310,000 円

2,328,700 円

令和5年9月22日～

令和5年12月15日

令和5年9月22日～

令和6年1月26日

令和6年1月10日

半澤建設株式会社

5,115,000 円

5,145,800 円 上する。また、張コンクリート工を施工予定であった箇所について、地元地権者と協令和5年11月17日～

令和6年3月15日

令和5年11月17日～

令和6年3月15日

令和6年1月15日

有限会社

4,067,778 円

4,284,500 円 ②設計で選定した新設電話交換機はアナログ回線用だが、学校ではアナログ回線とW=15cm、白色）を増工する。

現地精査の結果、ブロック積擁壁工及び側溝工の延⾧を変更し、不陸整正工を新規計議を行った結果、アスファルト舗装工に施工方法の変更を行う。
①天井内の梁や既設物により電線入線作業ができないため。

①天井点検口設置を５箇所追加する。
②新設電話交換機内にISDN回線基盤を追加する。

ミサトテクノISDN回線どちらも利用しているため。

①増築棟の消防設備について、救助袋１箇所、誘導標識４箇所設置を追加
238 工事建築一式

南中学校大規模改修（２期）建築工事する。
みよし市打越町地内

1①工事着手にあたり、消防署から改めて指導を受けたため。

②増築棟東側の樹木3本伐根処分を追加する。

令和5年5月24日～

令和6年9月30日

令和5年5月24日～

令和6年9月30日

令和6年1月18日

株式会社

宇佐美組

504,900,000 円

512,886,000 円 ②工事の妨げになり、また将来的に増築棟屋外階段に接触するおそれもあるため。

③埋設物（コンクリートがら、燃えがら、廃プラスチック等）の運搬処分③基礎掘削の結果、廃棄物処理が必要となる埋設物が土出したため。

を追加する。
ー 物品

贈答用品

おこめ券

みよし市役所

1

おこめ券の数量を変更する

令和6年1月19日～

令和6年2月9日

令和6年1月19日～

令和6年2月9日

令和6年1月24日

令和5年4月28日～

令和6年2月16日

令和5年4月28日～

令和6年2月16日

令和6年1月25日

令和5年4月28日～

令和6年2月16日

令和5年4月28日～

令和6年2月16日

令和6年1月25日

全国米穀販売事業共済協

9,603,000 円

9,544,800 円 実績に合わせて変更する。

野沢建設株式会社

54,450,000 円

54,268,500 円

石黒電気工事有限会社

16,390,000 円

16,517,600 円

同組合

・南側擁壁前の樹木を伐採する。
・既設給水管の仮設切り回しを追加する。
・南側法面の樹木の一部を伐採する。
・発生土350㎥を三好公園へ運搬する。
288 工事

建築一式

リサイクルステーション建 みよし市ひばりヶ丘地
替（建築）工事

内

1

・駐車場の区画線の削除を夜間工事に変更する。
・給排水引込に伴う既設アスファルト舗装の撤去、本復旧を管工事に変更

工事車両の出入りに伴い、利用者が既設のリサイクルステーションへ行くための歩行者用通路を塞いでしまうため、通路を確保するために南側擁壁前の樹木を伐採する。

する。
・指導員室の窓2か所にブラインドを設置し、ガラスフィルムを透明遮熱タ
イプに変更する。
・駐車場の車止めブロックを2台分追加する。

289 工事503 工事電気

管

668 工事土木一式

761 工事

建築一式

リサイクルステーション建 みよし市ひばりヶ丘地
替（電気）工事

内

リサイクルステーション建 みよし市ひばりヶ丘地
替（管）工事
側溝整備工事（半野木地区）

内

みよし市三好町地内

分電盤(2L-2)内の既設リサイクルステーション用ブレーカーの撤去について、調査の・メグリア三好店の分電盤内の既設リサイクルステーション用ブレーカー
1の撤去をとりやめる。
・既設外灯の移設工事について、基礎ブロックを追加する。

て行う。

給排水引込に伴う既設アスファルト舗装の撤去、復旧の一部を夜間工事に変更する。
それに伴い、建築工事にて予定していたアスファルトの撤去287㎡、本復旧182㎡を管令和5年6月23日～

令和6年2月16日

令和5年6月23日～

令和6年2月16日

令和6年1月25日

株式会社

愛三工業

13,860,000 円

16,280,000 円

令和5年10月6日～

令和6年3月4日

令和5年10月6日～

令和6年3月15日

令和6年1月29日

有限会社

多香久組

16,170,000 円

16,170,000 円 同調工事との進捗に合わせ、完了時期の延⾧が必要となったため。

令和5年11月2日～

令和6年2月29日

令和5年11月2日～

令和6年2月29日

令和6年1月30日

有限会社

原田建築

1,529,000 円

1,588,979 円

10,670,000 円

10,561,100 円

12,100,000 円

13,434,300 円 め、草刈、伐採工を増工する。また、刈草処分量を実績値に合わせてW＝27.0ｔから・汚水排水の自然流下の部分をポンプ圧送に変更する。
1

やめる。既設外灯の移設工事について、アスファルトを斫ったところ、既設外灯の基
礎がないことが発覚したため、基礎ブロックを追加する。

・給排水引込に伴う既設アスファルト舗装の撤去、復旧の一部を管工事に
1

結果店内全体の停電を伴うことが発覚し、停電作業を行える日がなかったため、とり工事にて行う。騒音の影響を最小限にするため、自然流下で施工に2週間程度かかる予定だった部分を、埋設深さが浅くできる圧送管に変更する。

履行期間を変更する。

屋根瓦の葺き替えについて、工事着手後、既設瓦の中で、割れている瓦、劣化が著し
井戸場前主屋屋根修繕工事 石川家住宅

1

瓦（冠）いぶし瓦
既設瓦

一式、瓦（平）いぶし瓦

運搬処分費

一式

４０枚

一式

を新規計上

い瓦が一部にあることが判明した。それらを再使用すると雨漏りの原因となり、施設利用者の安全確保の観点から適切ではないため、それらの瓦を取り替えし新品の瓦で葺き替えを行う。

405 コンサル

355 委託建設コンサル 道路設計業務委託（市道八（道路）
建物等各種施設管理

みよし市役所

1調整池）（三好雨水幹線他 みよし市役所

1和田線）
草刈業務委託（幹線水路・
２１箇所）

道路詳細設計(A)
地質調査

L=0.15km、路線測量

L=0.10(0.15)km

N=1式

令和5年5月26日～

令和6年3月8日

令和5年5月26日～

令和6年3月8日

令和6年2月5日

令和5年5月12日～

令和6年2月9日

令和5年5月12日～

令和6年2月9日

令和6年2月6日

ＮＴＣコンサルタンツ株
式会社

草刈A＝54,822.6(51,739.1)㎡、伐採工N＝21(-)本剪定(低木)A＝610.0㎡、軽剪定N＝22本
強剪定(中木)N＝3本、刈草処分量W＝28.5(27.0)ｔ

測量を行うことが不可能となったため、路線測量をL=0.15mからL=0.10mに変更する。
樹木及び草が想定よりも成⾧し、下水道施設等の維持管理に影響が出る恐れがあるた

木戸造園土木株式会社

W＝28.5ｔに変更する。

建設コンサル 調整池詳細設計業務委託
402 コンサル（河川・砂（三好中島地区計画３号調 みよし市役所

防・海岸）

整池）

1

調整池詳細設計

N＝１箇所

ポンプ施設設計

N＝１箇所

ガードパイプ設置工(Gp-Cp-2E)
805 工事土木一式

交通安全対策工事（市道黒笹三好ヶ丘線）

みよし市黒笹町地内

1

A＝61.2㎡

カラー塗装工(赤色)

A＝92.5(93.7)㎡

423 コンサル

666 工事

土木一式

横断歩道移設関連工事（市道山伏大日線）

建設コンサル 測量設計業務委託（市道打（道路）

越黒笹1号線）

土木一式

保田ヶ池公園整備工事

みよし市役所

1

1

車止め設置工N=6基

照明灯設置工N=1基

カラー塗装工

A=41.2㎡

1

令和6年3月5日

令和6年2月6日

令和5年12月1日～

令和6年2月16日

令和5年12月1日～

令和6年2月16日

令和6年2月7日

日本工営都市空間株式会社

工事施工性等を考慮し、調整池躯体をコンクリート現場打設計から二次製品設計へ変

11,506,000 円

10,989,000 円

2,893,000 円

2,979,900 円 し、道路利用者の安全を確保するため。

更する。
・交通管理者との協議を行った結果、新設ガードパイプ端部に視線誘導標を新規計上

半澤建設株式会社

・現地精査の結果、カラー舗装工（赤色）の施工面積を減工する。

L=4.0m

既設乗り入れ箇所において車両重量に対応していない側溝蓋が個人にて設置されてい～令和6年3月1日

令和5年11月17日～

令和6年3月1日

令和6年2月7日

有限会社

岩城建設

3,410,000 円

3,518,900 円 た。調整を行った結果、設置者にて既設側溝蓋の回収を行い、本工事にて車両対応の側溝蓋を設置することとなったため、側溝蓋掛け工を増工する。

A=17,800(14,400)㎡

用地測量

A=6,600(6,500)㎡

令和5年5月26日～

令和6年3月8日

令和5年5月26日～

令和6年3月8日

令和6年2月7日

令和5年9月22日～

令和6年3月22日

令和5年9月22日～

令和6年3月22日

令和6年2月15日

A=0.14km

舗装工

A=879.5（781.5）㎡、芝張り

縁石工

L=254.2（195.0）m、ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

案内看板

～

令和5年11月17日

権利調査

用地幅杭設置測量

みよし市三好町地内

令和5年5月26日

L=106.5(97.8)m

ガードパイプ設置工（Gp-Cp-2E）
みよし市打越町地内

令和6年3月5日(-)N=5本

側溝蓋掛け工790 工事

～

L=8.0m

カラー塗装工(青色)
視線誘導標

令和5年5月26日

N=3基、パーゴラ

日本工営都市空間株式会
社

4,730,000 円

5,089,700 円

35,750,000 円

39,594,500 円

同調して業務を進める他機関発注業務と調査対象地について調整を行った結果、本業
務での対象地が増加し、権利調査及び用地測量面積を変更する。
踏圧による芝生の劣化や土砂流出による法面崩壊が確認されたため、土砂流失の防止

A=410.7（180.0）㎡
A=1,777.9（1,200.0）㎡

野沢建設株式会社

N=1基

及び公園利用者の安全性の向上を図るため人工芝工及び芝張り工を追加計上する。また、舗装範囲の整地後、既設舗装との段差が確認され、解消を図るため舗装範囲を拡幅する。

・地図転写A＝9.6（10）千㎡
・転写連続地図作成

A＝9.6（10）千㎡

・土地の登記簿調査
建設コンサル 工業団地権利調査等追跡業
562 コンサル

・地積測量図転写（都市計画・ 務委託（みよし市明知町八 みよし市役所
地方計画）

1

和田山地内）

・登記簿面積調査の結果に応じて調査範囲を変更する。

A＝14.7（10）千㎡

・戸籍簿調査を進めるに当たり、昨年度死亡が確認された地権者の名義変更がされて

A＝14.7（10）千㎡

・戸籍簿調査（当初）A＝14.7（10）千㎡

令和5年7月14日～

令和6年2月29日

令和5年7月14日～

令和6年2月29日

令和6年2月16日

株式会社

新日

5,885,000 円

6,952,000 円

・戸籍簿調査（追跡）A＝105（100）人・建物の登記記録調査
・調査票発送準備ては登記簿調査として計上する。
・地権者調査の結果、法定相続人が当初の想定より多くいたため調査票発送数を実績

A＝3（4）戸に合わせて変更するため。

A＝139（90）人

・解析及び報告書作成いるか否かの確認が必要であり、本年度調査により名義変更が確認された土地についA＝139（90）人・切削機の施工幅及び交通規制の観点から、幅員の増幅が必要と判明したため、施工

766 工事ほ装

舗装修繕工事その２（市道三好丘線）

みよし市三好丘地内

1

工事延⾧

L=125.9(125.0)m

舗装工

A=734.88(687.50)㎡

範囲を変更する。

令和5年11月17日～

令和6年2月21日

令和5年11月17日～

令和6年2月21日

令和6年2月19日

野沢建設株式会社

12,980,000 円

13,867,700 円

令和5年10月6日～

令和6年3月1日

令和5年10月6日～

令和6年3月1日

令和6年2月26日

有限会社

マツイワ

9,460,000 円

9,994,600 円

令和5年5月16日～

令和6年3月15日

令和5年5月16日～

令和6年3月15日

令和6年2月26日

株式会社

浦野設計

20,900,000 円

23,160,500 円 大臣認定取得に係る、性能評価資料作成及び委員会対応業務、評価書作成業務を追加

令和5年4月21日～

令和6年3月22日

令和5年4月21日～

令和6年3月22日

令和6年2月26日

有限会社

孝宗園

4,180,000 円

4,194,300 円 処分量を実績に合わせて変更する。

令和5年10月6日～

令和6年3月22日

令和5年10月6日～

令和6年3月22日

令和6年2月26日

半澤建設株式会社

32,450,000 円

33,962,500 円 用する予定であったが、経年劣化により使用できない管が一部あったため、高密度ポ・路上再生路盤工について、施工前の掘削調査及び配合試験の結果、現場に最適な配合率で工事を行うため、セメント及びアスファルト乳剤の配合率を変更する。

694 工事造園

363 コンサル

建築設計

235 委託三好公園樹木対策工事
明知住宅大規模改修工事実施設計業務委託

建物等各種施 緑地管理業務委託（学校給設管理

食センター）

みよし市三好町地内

1

みよし市役所1

学校給食センター

1

対策樹木
竪穴工

N=60本、しがら柵工
N=284.0箇所、剪定工

L=53.0m
一式、伐採工一式

工事施工業者による現地詳細状況の確認の結果、病気や枯木などで倒木の危険のある樹木が確認できた。公園利用者の安全を確保するため伐採工を追加計上する。
・耐火性能検証法の検討業務の結果、大臣認定を受けることが可能と分かったため、性能評価資料作成及び委員会対応業務、評価書作成業務を追加する。

する。
高木剪定工

N＝56本、中木剪定工

低木剪定工

A＝661㎡、芝刈工

処分費

N＝278本

A＝1,095㎡

V＝1.38(1.0)t
事前調査の結果、吐口Ａ－１およびＡ－２の既設管渠は利用されていないことが判明

689 工事

土木一式

河川修繕工事（準用河川大曲川）

みよし市打越町地内1したため、吐口工Ａ

工事延⾧Ｌ＝84.0(84.6)ｍ、護岸工Ｌ＝83.0(81.5)ｍ
吐口工Ｎ＝1(3)箇所、集水桝工

Ｎ＝1(3)箇所

Ｎ＝２箇所を廃止する。当初の仮設計画では、仮排水管を再利

リエチレン管φ５００の管材を新規計上する。また、湧水や雨天時越水対策として、水替工を新規計上する。

敷地造成工
舗装工
580 工事造園

中島４号公園整備工事

みよし市三好町地内

1

一式

給水設備引込について、特記仕様書に基づく申請により工事内容が確定したため、追A=663.4（656.9）㎡、張芝工

遊具施設

N=10（9）基、給水施設工

雨水排水設備工
電気設備工

一式、建築施設

A=988.1（941.4）㎡
一式、 サービス施設

加計上する。本工事に先立ち追加遊具の設置について地元行政区及び近隣住民から強N=5基

令和5年8月4日～

令和6年3月5日

令和5年8月4日～

令和6年3月5日

令和6年2月27日

株式会社

香木園

56,760,000 円

N=3基備するため、遊具を追加計上するとともに、施設の劣化対策及び安全性能の向上のた

一式

め、舗装範囲を変更する。
掘削時に当初想定していなかったｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(t=10㎝)が既設舗装下に確認されたた

工事延⾧L＝71.0(68.5)ｍ、側溝工(PU3-300B)L＝86.0(93.7)ｍ
668 工事土木一式

側溝整備工事（半野木地区）

みよし市三好町地内

259,885,100 円 い要望があった。遊具の配置計画を見直すとともに、より地域に寄り添った公園を整

側溝工(PU3-300A)L＝―(16.0)ｍ、側溝工(電柱除け側溝)Ｎ＝3箇所
舗装工(アスファルト)Ａ＝466.4(432.6)㎡、側溝工(PU3-300C)L＝17.4(―)

め、舗装版破砕(ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版)A＝341.1㎡を新規計上する。
令和5年10月6日～

令和6年3月4日

令和5年10月6日～

令和6年3月15日

令和6年2月28日

有限会社

多香久組

16,170,000 円

18,356,800 円 宅内雨水排水管の取付高が想定よりも深かったため側溝高をPU3-300BからPU3-300700(L＝7.0m)へPU3-300AからPU3-300C(L＝17.4)へ変更し、集水桝N=2基と取付管ｍ

L=4.0mを追加計上する。また、計画側溝高にあわせて乗入れ部の施工を行う。

総合福祉システム改修（福753 委託コンピュータ 祉医療費支給制度改正対サービス応）業務委託（みよし市役

みよし市役所

1

帳票出力枚数、受給者証加工処理及び帳票封入封緘処理の枚数を変更

令和5年10月20日～

令和6年3月15日

令和5年10月20日～

令和6年3月15日

令和6年2月29日

株式会社

アイネス

6,689,100 円

6,634,523 円 帳票出力、受給者証加工処理及び帳票封入封緘処理の実績に合わせて変更する。

令和5年12月22日～

令和6年3月8日

令和5年12月22日～

令和6年3月8日

令和6年2月29日

有限会社

柴田組

2,684,000 円

3,138,300 円 め、区画線工（白実線W=30㎝）及び区画線消去工を新規計上する。また、車両への所）
カラー塗装工(赤色)A=163.8(175.8)㎡
区画線設置工(実線W=15㎝白色)
847 工事

塗装

保育園交通安全対策工事（市道天王線ほか1路線）

みよし市三好町地内

1

L=14.0(7.0)m

区画線設置工(ゼブラW=30㎝白色)

L=23.1(18.5)m

区画線設置工(文字記号W=15㎝換算白色)L=529.3(497.5)m

道路付属物設置工270 委託建物等各種施設管理

三好公園・保田ヶ池公園維持管理業務委託（三好公園・保田ヶ池公園）

みよし市役所1

L=529.3(497.5)m

区画線設置工(破線W=15㎝白色)

警察と現地立会いを行った結果、道路形状を明確にし道路利用者の安全を確保するた
注意喚起及び視線誘導効果をさらに高めるため、車線分離標を設置する。

N=7本(-)

高木剪定

N=350本、 芝刈り

A=97,209㎡

中木剪定

N=155本、 草取り

A=20,608㎡

中木剪定

L=904（681）m、草刈り

低木剪定

A=7,568（7,319）㎡、園地清掃

A=97,707（98,559）㎡
A=80,600㎡

当初低木で植栽された樹木の樹形が崩れ、成⾧の妨げとなっているため、一部の樹木について中木管理へ変更する。安全性・防犯性の向上のため低木の剪定計画を見直し
令和5年4月21日～

令和6年3月22日

令和5年4月21日～

令和6年3月22日

令和6年3月1日

株式会社

香木園

47,300,000 円

47,575,000 円 た結果、低木管理工を増工した。それに伴い処分量を増工する。保田ヶ池公園について、新規整備エリアの利用者増大による踏圧により、芝生土壌が固まっているためエアレーション工を新規計上する。

・仮設工の暗渠排水管設置撤去工について、掘削時の施工スペース及び現況河床での701 工事土木一式

河川改良工事（準用河川茶屋川）

みよし市明知町地内

1

工事延⾧

L=80.0(75.0)m、護岸工

床止め工

L=30.5m、排水管渠工(HPφ400）

排水管渠工(HPφ300）

排水勾配の確保ができないことが判明したため、大型ポンプによる水替の施工に変更

L=95.7m
N=1箇所

令和5年10月13日～

令和6年3月22日

令和5年10月13日～

令和6年3月22日

令和6年3月1日

野沢建設株式会社

73,700,000 円

76,703,000 円

N=1箇所

する。
・現地精査の結果、通行車両の安全性の確保のため、擦り付け部の延⾧を行うとともに、擦り付けの角度を緩やかにするため、それに伴い、舗装工及び下層路盤工を増工する。

986 備品

医療・理化
学・計測機器エアマットレス

みよし市民病院1

みよし市役所1

・仕様を非課税に修正する。
・契約金額のうち、取引に係る消費税の額を減額する。
高木剪定

275 委託建物等各種施 庁舎緑地管理業務委託（み設管理

よし市役所）

N=76（79）本、高木施肥低木剪定

A=1,544㎡、草取り

草刈り

A=3,495㎡、芝刈り

処分費

V=3.5（8.3）t

工事延⾧
732 工事

土木一式

雨水排水整備工事（半野木地区）

1452 委託733 工事設管理

土木一式（石川家住宅）道路修繕工事（市道インター1号線）

1

みよし市福谷町地内

1A＝112.3（113.0）㎡、交通誘導員工

令和6年3月31日

令和6年3月1日

協和医科器械株式会社

660,000 円

600,000 円 契約物品が仕様書上課税となっていたが、非課税物品であることが判明したため。

令和5年4月21日～

令和6年3月22日

令和5年4月21日～

令和6年3月22日

令和6年3月5日

木戸造園土木株式会社

7,480,000 円

7,324,900 円

令和5年11月2日～

令和6年3月22日

令和5年11月2日～

令和6年3月22日

令和6年3月8日

有限会社

12,650,000 円

13,247,300 円

２本（０本）、処分費

管総合体育館大規模改修（14期）機械工事

みよし市三好町地内

1～

令和6年3月26日

令和5年6月9日～

令和6年3月26日

令和6年3月8日

木戸造園土木株式会社

1,584,000 円

1,595,000 円 た。

令和5年11月2日～

令和6年3月15日

令和5年11月2日～

令和6年3月15日

令和6年3月8日

大下建設有限会社

7,920,000 円

9,111,300 円

令和5年6月16日～

令和6年3月15日

令和5年6月16日～

令和6年3月15日

令和6年3月8日

有限会社

19,690,000 円

23,470,700 円

処分費を実績に合わせ変更した。

L=51.3(52.2)m、排水工(VUφ400)
N＝1箇所、マンホール工

L=49.6(49.8)m

N＝1箇所

A＝246.7(215.9)㎡

建築一式期）建築工事

みよし市三好町地内

1・フィルター清掃を実施する。

ミヨシ設備

・トレーニングルーム1の床材⾧尺シートの張替を行う。
・2Fエントランスホールのスロープ幅を広げる。

電気期）電気工事

みよし市三好町地内

1～

令和6年3月15日

令和5年6月16日～

令和6年3月15日

令和6年3月8日

株式会社

前田工務店

103,400,000 円

110,016,500 円

一般測量

都市計画基本図修正業務委
託（みよし市内）

みよし市役所

1・床下を確認したところ、除湿器の点検・フィルター清掃が必要であることが判明しことができるようにするため、2Fエントランスホールのスロープ幅を広げる。
・緊急時卓球場から屋外へ利用者を円滑に避難させるため、１階卓球場の外部に避難階段及び通路を新設する。
・高圧ケーブルの老朽化により更新が必要となったため、高圧ケーブルを更新する。

・高圧ケーブルを更新する際に埋設管の布設をする。

令和5年6月16日

・非常放送アンプを更新する。

～

令和6年3月15日

令和5年6月16日～

令和6年3月29日

令和6年3月8日

三好電気設備有限会社

24,046,000 円

34,420,100 円 ・工期中に機器が老朽化によって故障し、施設を稼働するのに必要な消防設備であり、早期に対応する必要があるため非常放送アンプを更新する。

・工期を令和６(2024)年３月２９日までに変更する。
595 コンサル

発生したため、屋外給水管土工事の舗装復旧工事を追加する。

・愛知県人にやさしい街づくりの推進に関する条例に基づき、車いす同士がすれ違う
令和5年6月16日

・高圧ケーブルを更新する。
440 工事を上流側へ約4.8m移動する。それに伴い、土工および管渠工を変更する。

たため、卓球場の除湿機点検・フィルター清掃を実施する。

・１階卓球場の外部に避難階段及び通路を新設する。
総合体育館大規模改修（14

占用者と現場立会いを行った結果、占用管との離隔を確保するため、マンホール位置

・掘削を行ったところ、想定していた場所に管路が見つからず、追加の掘削・舗装が・ウォータークーラーを設置する。

・G階段の手摺について、笠木の追加、溶接補強を行う。
439 工事

コンクリート版破砕工を新規計上する。舗装復旧範囲について道路管理者と協議した

令和5年6月9日

・ファンコイルユニットパネル等の取り外し再取り付けを追加する。
総合体育館大規模改修（14る。コンクリート版（ｔ＝100㎜）が舗装下に敷設されていることが判明したため、豪雨や台風などにより倒木の被害を及ぼす危険性が高いため、伐採工を新規計上し1.05t(1.5t)

集水桝工

・卓球場の除湿機点検定より少なく、見込んでいた処分量から減ったため、実績に合わせて変更する。

結果、舗装復旧工を減工する。交通誘導員を実績にて変更する。

・屋外給水管土工事の舗装復旧工事を追加する。
441 工事庁舎周辺の外構工事で樹木を伐採し、剪定本数が減ったこと、及び雑草等の生育が想

既設取付管と新設雨水管との離隔を確保できるように取付管布設替工を新規計上す多香久組

N＝32（24）人

1,482㎡

工事延⾧
舗装工

～

A＝86.8㎡（-）

高木剪定５３本（５４本）、草取工
伐採工

令和6年2月19日

N=16（19）本

A=4,933㎡
A=1,860㎡

L＝2.2m（-）

コンクリート版破砕工

歴史民俗資料館

令和6年3月31日

N＝1基取付管布設替工
舗装復旧工

建物等各種施 石川家住宅剪定業務委託～

L＝54.0m、雨水管布設工φ600 L＝52.8㎡

号人孔設置工みよし市三好町地内

令和6年2月19日

東山地区と弥栄地区を地形修正箇所から除外し、黒笹山手地区を追加する。

東山地区及び弥栄地区の開発による地形の変更を見込んでいたが、現場を確認したと
令和5年7月21日～

令和6年3月22日

令和5年7月21日～

令和6年3月22日

令和6年3月11日

株式会社

パスコ

2,805,000 円

2,805,000 円 ころ地形の変更が少なかったため、地形修正箇所から除外し、新築住宅が増加している黒笹山手地区を追加した。
枯木が確認されたため、伐採工を新規計上し、高木剪定工を減工する。当初設計から

282 委託建物等各種施設管理

街路樹維持管理業務委託（市道東山台弥栄線ほか１ みよし市役所

1

高木剪定

N=952(917)本、中・低木施肥

A=5,933㎡

中・低木剪定A=5,652(5,657)㎡、緑地内除草工

７路線）

芝刈工

A=225㎡、清掃工

A=17,735㎡

街路樹維持管理業務委託高木剪定

N=1,119（1,120）本、中・低木施肥

中・低木剪定A=5,064㎡、緑地内清掃工

A=7,561㎡

芝刈工

A=19,785㎡、清掃工

A=248,685㎡

樹木の成⾧が見られたため、中木剪定工を減工し、高木剪定工を増工する。地元との令和5年4月21日～

令和6年3月22日

令和5年4月21日～

令和6年3月22日

令和6年3月11日

木戸造園土木株式会社

32,670,000 円

33,818,400 円 調整により、高木剪定工を増工する。過年度に伐採した植樹桝において、街路の景観

A=95,823㎡を保つため、補植工を新規計上する。発生した剪定枝等の処分量及び交通誘導員を実数に応じて変更する。

280 委託建物等各種施設管理（歩行者専用道路・駅前広 みよし市役所

1

場・道路附帯地）

・業務地内に病害虫の発生を確認し、樹木被害拡大防止のため、病害虫防除工（高A=3,894㎡
令和5年4月21日～

令和6年3月22日

令和5年4月21日～

令和6年3月22日

令和6年3月11日

株式会社

ＫＫＣ

36,740,000 円

36,951,200 円

699 工事土木一式

渠築造工事（第Ｓ９３工S617-4路線について当初線形では地中埋設物が支障となるため、施工可能な平面及び鋼製さや管推進工(φ250-φ100)L=50.20(11.05)m
みよし市福田町地内

1区）

1号人孔設置工N=1基、0号人孔設置工N=4基

令和5年10月13日～

令和6年3月22日

令和5年10月13日～

令和6年3月29日

令和6年3月12日

株式会社

三文

78,100,000 円

95,502,000 円

ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ工N=1式を新規計上。

ささえ愛みよし２１（第９調査委託

期みよし市高齢者福祉計画
兼介護保険事業計画）策定

みよし市役所1

縦断へ変更する。また、地下水位が高く堀山が安定しないため、ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ工N=1式を新規計上する。公共桝設置の追加申し込みがあったため、汚水取付桝工をN=11箇所
へ増工、鋼製さや管推進工をL=50.20mへ増工する。

汚水取付桝工N=9箇所からN=11箇所へ増工。

4-926 委託・枯木が確認されたため、伐採工（90cm以上120cm未満）を新規計上する。また、
高木剪定（60cm以上90cm未満）を減工する。

工事延⾧L=266.8(255.9)m、汚水管布設工(VUφ150)L=262.6(251.6)m
三好西部地区公共下水道管木）を新規計上する。

調査票印刷、集計分析作業、審議会運営支援及びデータ作成の件数を変更
する。

株式会社
令和4年12月9日～

令和6年3月29日

令和4年12月9日～

令和6年3月29日

令和6年3月12日

ジャパンインターナショナル総合研究

集計作業の合理化のため、発送用封筒及び返信用封筒の作成種類・部数、調査票印刷
8,734,000 円

8,193,460 円 部数及びアンケート回答実績数及び審議会運営支援の会議出席回数並びにデータ作成

所

業務委託

を削除したことに伴い、実績に合わせて変更する。

保守点検業務N＝1式、事務業務N＝1式、水質試験業務N＝1式、汚泥試験業
務N＝1式、薬剤補給業務N＝1式、植栽管理業務N＝1式、緊急対応業務N＝・草が想定していない箇所で成⾧しており、処理場の維持管理に影響が出る恐れがあ

1式
3-1000 委託

建物等各種施設管理

北部地区農業集落排水処理るため。

・福谷浄化センターの芝刈工(20㎡/年)を追加する。

施設管理業務委託（福谷、 みよし市役所

2

新田根浦、莇生処理区）

・各処理場の緊急対応業務(1回/年)を追加する。

令和4年4月1日～

令和8年3月31日

令和4年4月1日～

令和8年3月31日

令和6年3月12日

株式会社

タスク東海

62,700,000 円

・福谷浄化センターの水質試験業務について全窒素及び全リンの水質分析(162,898,000 円

・実績が当初の設計を上回ったため、実績に合わせて変更する。
・関係機関から自動測定機により測定している窒素含有量及び燐含有量について、水質汚濁防止法に基づき年1回以上手分析を行うよう指導があったため。

回/年)を追加する。

・莇生山田第1中継ポンプが廃止となったため。

・中継ポンプN＝1か所の中継ポンプ保守点検及び圧送先マンホール点検を減工する。
277 委託276 委託建物等各種施設管理

街路樹維持管理業務委託（市道三好丘線ほか８路

1

みよし市役所

1線）

建物等各種施 街路樹維持管理業務委託
設管理

みよし市役所（市道福谷線ほか６路線）

高木剪定

N=1,252(1,260)本、中・低木施肥

中・低木剪定A=7,389㎡、緑地内除草工

芝刈工

A=7,569㎡、草刈工

A=6,846㎡

A=19,749㎡

枯木が確認されたため、伐採工を新規計上する。それに伴い、高木剪定工及び中低木
令和5年4月21日～

令和6年3月22日

令和5年4月21日～

令和6年3月22日

令和6年3月13日

有限会社

酒井造園

43,780,000 円

43,832,800 円 剪定工を減工する。本委託業務において発生した剪定枝等の処分量及び交通誘導員を

令和5年4月21日～

令和6年3月22日

令和5年4月21日～

令和6年3月22日

令和6年3月14日

株式会社

ＫＫＣ

22,000,000 円

21,216,800 円 木伐採等から、薬剤注入工(60㎝未満)を減工し、薬剤注入工(60㎝以上)を増工する。

A=15,924㎡

実績に合わせて変更する。

高木剪定N＝712(715)本、中・低木施肥A＝2,905(2,966)㎡
中・低木剪定A＝5,162(5,284)㎡、緑地内除草工A＝8,277(8,406)㎡
草刈工A＝9㎡、清掃工A＝51,709㎡

本委託業務履行前に現場確認を行った結果、樹木の成⾧度合いや道路工事による支障
また、剪定枝等の処分量を実績に合わせて変更する。

再生材による舗装について、表面への錆浮きを削減するため、再生材から新材へ変更
751 工事土木一式

三好丘公園テニス場改修工事する。利用者の利便性向上を図るため、風穴加工を新規計上する。電気配線においみよし市三好丘地内

1

令和5年11月10日

舗装材を変更し、電気配線における配管ルートを変更する。

～

令和6年3月28日

令和5年11月10日～

令和6年3月28日

令和6年3月15日

東亜道路工業株式会社

63,800,000 円

66,190,300 円 て、現地調査の結果、現地状況に即した配管ルートへ変更する。舗装の撤去を実施した結果、当初計画していた舗装の厚みと現地状況が異なっていたため、実績に合わせて変更する。
現地詳細測量の結果、工事施工範囲において、掘削断面に造成工の支障となる樹木が629 工事

土木一式

三好公園整備工事

みよし市三好町地内

確認されたため、伐採及び伐根を増工する。効率的な公園整備の進捗を図るため、次

樹木伐採及び伐根を増工する。

1

令和5年9月15日

土留め工を増工する。

～

令和6年3月22日

令和5年9月15日～

令和6年3月22日

令和6年3月15日

半澤建設株式会社

69,300,000 円

82,443,900 円 年度以降に計画している土留め工を増工する。また、現地状況に合わせて土留め工の配置を見直し、埋戻工及び電気配線の埋設を追加計上する。市内他工区と現場間流用の調整ができたため、貯留土から搬入土に変更する。

281 委託建物等各種施 道路草刈管理業務委託（市設管理

道打越黒笹１号線ほか）

みよし市役所1

みよし市役所1

剪定枝等の処分量、交通誘導員を、実績に応じて変更する。

令和5年4月21日～

令和6年3月22日

令和5年4月21日～

令和6年3月22日

令和6年3月18日

令和5年4月21日～

令和6年3月22日

令和5年4月21日～

令和6年3月22日

令和6年3月18日

野沢建設株式会社

本委託管理業務において発生した剪定枝等の処分量を実績に合わせて変更する。ま

12,870,000 円

14,520,000 円

31,350,000 円

33,004,400 円 草工、緑地内草刈工及び緑地内清掃を変更する。天候の影響や枯木の発見により、散た、交通誘導員を実績に合わせて変更する。
業務履行前の現場確認を行った結果、害虫発生状況や樹木等の成⾧度合いなどから、278 委託建物等各種施設管理

街路樹維持管理業務委託（市道黒笹線ほか１３路

高木剪定

N=662本、中・低木施肥

中・低木剪定線）

芝刈工

A=5,731(6,033)㎡

A=5,235(5,505)㎡、緑地内除草工

A=5,115㎡、芝生施肥

A=14,549(14,860)㎡

A=2,206(2,274)㎡

有限会社

ガーデンテクノ

薬剤注入工、高木剪定工、低木施肥、低木剪定工、低木除草工、芝生施肥、緑地内除
水養生の減工、伐採工を新規計上、街路の景観を保つため捕植工・撤去工を新規計上する。処分量、交通誘導員を実績に合わせて変更する。

279 委託898 工事

237 委託266 委託3-1037 委託

267 委託269 委託建物等各種施 河川草刈業務委託（準用河
設管理

土木一式

川唐沢川ほか７河川）
公共下水道管路更生工事（三好処理区）建物等各種施 広場緑地保全業務委託（緑設管理と花のセンター）

建物等各種施 境川緑地維持管理業務委託
設管理

建物等各種施設管理

建物等各種施設管理1

みよし市福田町地内

1

河川草刈一般部

A=148,010.0(147,691.6)㎡

河川草刈河床部

A=10,709.0㎡

有限会社

令和5年4月21日～

令和6年3月22日

令和5年4月21日～

令和6年3月22日

令和6年3月18日

令和6年1月26日～

令和6年3月29日

令和6年1月26日～

令和6年3月29日

令和6年3月18日

株式会社

令和5年4月21日～

令和6年3月22日

令和5年4月21日～

令和6年3月22日

令和6年3月19日

ガーデンテク

茶屋川について、河川改良事業に伴い一部区間で草刈が必要になったため、草刈工の19,250,000 円

19,833,000 円 作業面積を変更する。当初設計の施工条件が現場状況にそぐわなかったため、草刈工

サンセルフ

3,427,600 円

3,581,600 円 しがあり、これらは更生工の支障となるため、ﾓﾙﾀﾙ等除去工及び取付け管突出し処理

有限会社

マツイワ

11,330,000 円

12,058,200 円

ノの施工方法を変更する。草木等の処分量を実績に合わせて変更する。

工事延⾧Ｌ＝５１．０ｍ、管渠更生工（φ１５０）Ｌ＝５０．１８ｍ
ﾓﾙﾀﾙ等除去工Ｎ＝1箇所及び取付け管突出し処理工Ｎ＝1箇所を新規計上す事前調査の際に上流ﾏﾝﾎｰﾙから+17.10ｍ地点に付着物、+48.71ｍ地点に取付管の突出る。
緑と花のセンター

1

工を新規計上する。

芝刈工

A=16,095㎡、芝生施肥工

A=24,945(15,949)㎡

液肥散布工

A=12,119㎡、目土工

A=12,119㎡

高木剪定工

N=15(10)本芝生管理のために追加の施肥が必要なため。施設内樹木の一部に剪定の必要があるため。
マレットゴルフ場の芝生について、高温が続き芝生が弱って芽数が減少したため、新みよし市役所

1

液肥散布工を増工する。

令和5年4月21日～

令和6年3月22日

令和5年4月21日～

令和6年3月22日

令和6年3月19日

有限会社

マツイワ

34,100,000 円

34,190,200 円

みよし市役所

3

中継ポンプ保守点検及び圧送先マンホール点検を増工する。

令和4年4月1日～

令和8年3月31日

令和4年4月1日～

令和8年3月31日

令和6年3月19日

株式会社

エステム

27,720,000 円

28,490,000 円 令和６年４月より駒場中継ポンプ３の維持管理をすることとなったため。

管理業務委託（小坂公園ほ みよし市役所

1

令和5年4月21日～

令和6年3月22日

令和5年4月21日～

令和6年3月22日

令和6年3月21日

株式会社

ＫＫＣ

16,390,000 円

16,373,500 円 本委託管理業務において発生した剪定枝等の処分量を実績に合わせて変更する。

令和5年4月21日～

令和6年3月22日

令和5年4月21日～

令和6年3月22日

令和6年3月21日

株式会社

ＫＫＣ

16,390,000 円

16,231,600 円 本委託管理業務において発生した剪定枝等の処分量を実績に合わせて変更する。

（境川緑地）

建物等各種施 公共下水道施設管理業務委
設管理

みよし市役所託（三好処理区）
小坂公園ほか１８公園維持
か１８公園）

N=440本、芝刈り

A=27,277㎡

中木剪定

N=61本、草刈り

A=58,671㎡

低木剪定

N=4,885㎡、園地清掃

草取り

緑地・緑道維持管理業務委
託（陣取山緑地ほか８緑高木剪定

みよし市役所

1地）

A=10,319㎡

A=59,630㎡

根発生を旺盛にし根の活力を向上させるために、液肥散布工事を増工する。

・処分量を実績に合わせて変更する。

高木剪定

N=308本、芝刈り

A=7,356㎡

中木剪定

N=63本、草取り

A=11,352㎡

低木剪定

A=4,225㎡、草刈り

園地清掃

A=47,780㎡

工事延⾧

L=227.4㎡号、プレキャストL型擁壁工

A=46,122㎡

・処分量を実績に合わせて変更する。
施工前の試掘の結果、当初想定の位置に占用管が埋設されておらず、歩道内に埋設予600 工事土木一式

歩道築造工事（市道山ノ間小林線）

みよし市打越町地内

1

プレキャストL型擁壁工
ガードパイプ工

L=65.2(69.2)㎥号

L=42.2m定であったボックスカルバートを歩車道境界を中心に埋設する計画とした。これに伴令和5年9月1日

L=196.5(198.4)m、ボックスカルバート工～

令和6年3月28日

令和5年9月1日～

令和6年3月28日

令和6年3月21日

有限会社

岩城建設

70,950,000 円

74,965,000 円 いガードパイプ工を土中建込からコンクリート建込及びベースプレート式に変更す

L=17.5mる。また、ボックスカルバートの施工時に夜間の交通規制を行う必要があるため、夜間交通誘導警備員を新規計上する。
鋼矢板の圧入について、当初計画していた工法では、地盤が固く、施工不可であっ796 工事土木一式

防火水槽撤去工事（新屋） みよし市三好町地内た。それに伴い、工法を検討し直す必要があり、工法選定に時間を要した。

また、

1

履行期間を変更する。

令和5年12月1日～

令和6年3月26日

令和5年12月1日～

令和6年4月19日

令和6年3月22日

野沢建設株式会社

13,200,000 円

13,200,000 円

1

履行期間を変更する。

令和5年12月1日～

令和6年3月29日

令和5年12月1日～

令和6年4月22日

令和6年3月22日

株式会社

新日

4,290,000 円

4,290,000 円

令和5年4月21日～

令和6年3月22日

令和5年4月21日～

令和6年3月22日

令和6年3月22日

有限会社

ガーデンテク23,650,000 円

24,484,900 円

令和5年6月16日～

令和6年3月29日

令和5年6月16日～

令和6年3月29日

令和6年3月22日

5,170,000 円

6,239,200 円

令和5年5月12日～

令和6年3月29日

令和5年5月12日～

令和6年3月29日

令和6年3月22日 おとわ遊具株式会社

7,975,000 円

7,975,000 円 減工する。一般公園施設の劣化点検において事業進捗を図るため照明灯を追加計上す

令和6年4月1日～

令和9年3月31日

令和6年4月1日～

令和9年3月31日

令和6年3月25日

株式会社

はな保育

49,104,000 円

63,835,200 円

令和6年2月16日～

令和6年3月29日

令和6年2月16日～

令和6年3月29日

令和6年3月25日 株式会社

フジヤマ

2,915,000 円

2,761,000 円 アンケートの発送数量と回答数量に変更が生じたため、実績に合わせて変更する。

令和5年4月1日～

令和6年3月31日

令和5年4月1日～

令和6年3月31日

令和6年3月26日

4,700,000 円

5,601,267 円 能期間を当初よりも延⾧するため指導講習業務及び閉館時点検回数の数量を実績に合本工事施工区間内接道の埋設管移転に伴う、関係機関及び隣接地の民間工事業者との協議の結果、舗装工の日程を遅らせる必要があったため。

802 コンサル

274 委託補償コンサル（物件調査）

防火水槽撤去に伴う地盤変動影響調査業務委託（みよ みよし市役所
し市三好町地内）

建物等各種施 旭グラウンド芝生維持管理
設管理

業務委託（旭グラウンド）

三好公園総合体育館

1

液肥散布工

N=3回、養生剤散布工

N=2回

施肥工

N=6回、防除工

N=2回

エアレーション工
支障木伐採

総合体育館大規模改修（14444 コンサル

建築設計期）工事監理業務委託（総 みよし市役所

361 委託993 委託911 委託設管理

委託（みよし市役所）

倒木が別の木にもたれかかっており、風などによって道路に倒れ通行者に被害を及ぼす危険があった。そのため倒木とそれに影響を受けている木を伐採したため。

N=4本（-）

する。

株式会社

宇野総合計画事務所

1 劣化点検N=1,183（1,166）基、保守点検

N=1,441（1,446）基

園地、農村公園）（みよし市民病院）

変更。

総合体育館大規模修繕（14期）工事と関連性が高い総合体育館大規模改修（14期）機械設備工事その２を実施することとなったため、監理業務を追加する。
劣化点検の結果、安全に使用ができなくなった遊具を撤去したため、保守点検業務を

市公園、児童遊園・児童遊 みよし市役所

コンピュータ 地域計画策定基礎調査業務
サービス

ノ公園遊具点検業務委託（都

その他の業務 院内保育所運営等業務委託
委託等

N=3回

総合体育館大規模改修（14期）機械設備工事その２に係る監理業務を追加

1

合体育館）
建物等各種施N=3回、目土工

本業務委託に関連する「防火水槽撤去工事（新屋）」の工期が延⾧されることに伴うる。
みよし市民病院1

みよし市役所

病児病後児保育で看護師を配置する日曜日保育を実施する
1

直接作業費内のアンケート封入封緘の数量、直接作業費内のアンケート返
信データ入力の数量を実績に合わせて変更する。

病児病後児に係る業務の人員配置を見直したため。
保育所運営業務の保育時間の見直しのため。

三好公園総合体育館トレー
43 委託

その他の業務委託等

ニング指導兼トレーニング
機器保守点検業務委託（三 三好公園総合体育館
好公園総合体育館トレーニング室）

1

・メイントレーナー（指導講習業務）、サブトレーナー（指導講習業
務）、閉館時点検の時間を変更する。

ハマダスポーツ企画株式会社

総合体育館大規模改修（14期）工事期間の変更に伴い、トレーニングルームの利用可
わせて変更する。

117 委託

建物等各種施設管理

三好公園総合体育館等設備
管理業務委託（三好公園総 三好公園総合体育館

1

吸収式冷温水発生器30RTの点検回数を減工する。

令和5年4月1日～

令和6年3月31日

令和5年4月1日～

令和6年3月31日

令和6年3月26日

サンエイ株式会社

20,130,000 円

19,834,762 円

合体育館 他６施設）
・舗装版破砕工

令和５年１１月より総合体育館大規模改修（14期）機械設備工事その２において、吸収式冷温水発生機30ＲＴの機械入れ替えを行うため、点検回数の数量変更を行う。

A=41.15㎡からA=94.41㎡に増工、殻運搬及び処理V=3.28㎡からV=7.86㎡に増工する。
・舗装切断工

L=17.70mからL=30.09mに増工する。

・下層路盤工(t=20㎝)A=6.07㎡を廃工する。

・不陸整正工A=32.58㎡からA=89.47㎡に増工する。

・表層工
796 工事土木一式

防火水槽撤去工事（新屋） みよし市三好町地内

2

・現場精査及び、地元との協議の結果、舗装工の範囲の増工が必要となった。
・当初、鋼矢板圧入工（ウォータージェット併用）で施工をする予定であったが、地盤が調査結果よりも硬く、施工不能であったため、オーガ掘削併用工法に変更する必A=41.60㎡からA=92.42㎡に減工する。

・上層路盤工・構造物撤去工

A=24.45㎡からA=62.83㎡に増工する。

～

令和6年3月26日

令和5年12月1日～

令和6年4月19日

令和6年3月29日

野沢建設株式会社

13,200,000 円

V=18.14㎡からV=11.55㎡に減工する。

・掘削工

V=28.31㎡からV=10.61㎡に減工する。

・埋戻工

V=75.26㎡からV=44.24㎡に減工する。

・鋼矢板圧入工

令和5年12月1日

18,196,200 円

要があり、施工方法を変更することにより、施工日数が増加するため、交通誘導員の増員が必要となった。
・現場精査の結果、当初測定よりも防火水槽の大きさが小さかったため、コンクリー
ト構造物取壊し工を減工したことに伴い、鋼矢板Ⅱw型 N=60枚をN=41枚に変更が必要となった。

(ウォータージェット併用)N=60枚から鋼矢板圧入工(オーガ掘削併用)N=41枚に変更する。
・交通誘導員2-997 委託

その他業務委
託等

院内保育所運営業務委託

みよし市民病院

1

N=40人をN=90人に増員する。

3年間の実績に基づき、契約金額を改める。

令和3年4月1日～

令和6年3月31日

令和3年4月1日～

令和6年3月31日

令和6年3月31日

株式会社

はな保育

65,990,100 円

56,516,807 円 実績に合わせて変更する。