平
成
29
年

工
事
監
査
報
告
書

東
京
都
監
査
委
員

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、
平成２９年工事監査の結果に関する報告を次のとおり提出する。

平成３０年２月１３日

東京都監査委員

成

清

梨沙子

同

高

倉

良

生

同

友

渕

宗

治

同

岩

田

喜美枝

同

松

本

正一郎

※ 本報告書は、平成２９年９月に公表した「平成２９年工事監査（前期局・島しょ）報告書」を含め、一年間の監査結果をとりまとめたものである。
※ 計数については、原則として、表示単位未満を切り捨てて表示しているため、合計等と一致しない場合がある。

目

次

第１

監査の概要

１

１

監査の目的

１

２

監査期間

１

３

監査対象局等

１

４

監査の観点

１

（１）計画・設計・積算

１

（２）施工

２

（３）その他

２

５

重点監査事項２

６

監査結果の大要

２

（１）総括

２

（２）重点監査事項

６（３）主な指摘事例（概要）

９

第２
１

監査の結果

１１

設計

１１

かんきょ

（１）函渠の設計を適正に行うべきもの（指摘事項：港湾局）（２）舗装構造図の見直しについて

２（意見・要望事項：水道局）

積算（単価設定）

１２（３）ユニットバスの単価設定を適正に行うべきもの [重点監査事項]（指摘事項：総務局）（４）ワイヤーソーイング工等の単価設定を適正に行うべきもの［重点監査事項］（指摘事項：都市整備局）（５）立入り防止フェンスの積算を適正に行うべきもの［重点監査事項]（指摘事項：環境局）（６）埋戻しの積算を適正に行うべきもの［重点監査事項］（指摘事項：環境局）（７）さび止め塗料塗りの単価設定を適正に行うべきもの[重点監査事項]（指摘事項：中央卸売市場）

（８）木工沈床の単価設定を適正に行うべきもの［重点監査事項]（指摘事項：建設局）（９）現場塗装の積算を適正に行うべきもの［重点監査事項］（指摘事項：建設局）（10）コンクリート舗装工の積算を適正に行うべきもの［重点監査事項］（指摘事項：建設局）（11）解体工事を専門業者に直接発注する場合の単価設定を適正に行うべきもの［重点監査事項］（指摘事項：建設局）（12）ネットワーク機器の単価設定を適正に行うべきもの［重点監査事項]（指摘事項：港湾局）（13）アスファルト復旧の積算を適正に行うべきもの［重点監査事項］（指摘事項：東京消防庁）（14）アスファルト舗装解体の単価設定を適正に行うべきもの［重点監査事項］（指摘事項：東京消防庁）（15）潜水機材の積算を適正に行うべきもの［重点監査事項］（指摘事項：交通局）（16）シールド掘進機等の単価設定を適正に行うべきもの［重点監査事項］（指摘事項：下水道局）（17）グラウンド舗装工の積算を適正に行うべきもの［重点監査事項］（指摘事項：教育庁）

３

積算（数量算出等）

２０（18）土留工の積算を適正に行うべきもの（指摘事項：都市整備局）（19）内外壁のひび割れ補修等の数量算出を適正に行うべきもの（指摘事項：建設局）（20）外壁改修工事の養生費等の積算を適正に行うべきもの（指摘事項：水道局）（21）仮設足場の積算を適正に行うべきもの

４（指摘事項：下水道局）

積算（諸経費等）

２２（22）準備費の積算を適正に行うべきもの（指摘事項：交通局）（23）運搬費の積算を適正に行うべきもの（指摘事項：交通局）

５

施工（24）掘削作業について受注者を適切に指導・監督すべきもの

６

２３（指摘事項：水道局）

その他

２４

（25）産業廃棄物処理の委託契約について元請業者を適切に指導・監督すべきもの（指摘事項：病院経営本部）（26）産業廃棄物処理の委託契約について元請業者を適切に指導・監督すべきもの

（指摘事項：東京消防庁）（27）蛍光ランプの再資源化について受注者を適切に指導・監督すべきもの（指摘事項：交通局）（28）保安規程の変更及び届出について受託者を適切に指導・監督すべきもの（指摘事項：教育庁）（29）受注者の現場着手時期を適切に管理すべきもの（指摘事項：産業労働局（島しょ））

別表１

平成２９年工事監査対象一覧表

２７

別表２

長期間にわたる大規模工事等監査対象一覧表

２９

第１ 監査の概要
１ 監査の目的
工事監査は、都が実施した工事等を対象に、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第５項に基づき毎年行う監査である。
監査は、計画、設計、積算、施工等の各段階において、技術面等から当該工事が適正に行われているかという合規性の観点を主眼とし、経済性、効率性及び有効性の観点にも留意して実施している。
２ 監査期間
平成２９年１月１６日から平成３０年１月２５日まで
３ 監査対象局等
今回の工事監査対象局は、前期局・島しょについては、環境局、産業労働局、中央卸売市場、港湾局、東京消防庁、交通局及び教育庁の計７局並びに島しょ関係部局（三宅支庁管内・小笠原支庁管内）、中期局・後期局については、総務局、財務局、主税局、オリンピック・パラリ
ンピック準備局、都市整備局、福祉保健局、病院経営本部、建設局、水道局、下水道局及び警視庁の計１１局、合わせて計１８局である。
監査は、前期局については平成２８年、総務局、主税局及び島しょ関係部局を除く中期局・後期局については平成２８年度、総務局、主税局及び島しょ関係部局については平成２７年度
及び平成２８年度に締結した１００万円以上の工事等を中心に、１万６，６１４件（２兆６，４８０億余円）を対象として、１，６３１件（１兆８８億余円）の工事等を抽出して実施した（抽出件数率：９．８％、抽出金額率：３８．１％）。
なお、対象局及び対象工事等の件数・金額は、別表１「平成２９年工事監査対象一覧表」のとおりである。
４ 監査の観点
監査に当たっては、計画・設計・積算、施工、その他の三つの分野ごとに、次のとおり着眼点を設定する。
（１）計画・設計・積算
ア 施設の目的や全体計画に照らして、工事の内容、規模、工法、施工時期等は適切か
イ 設計・積算は、法令、基準等に基づき適正に、かつ、合理的、経済的に行われているか
ウ 設計は、安全性、使用性や将来の維持管理のしやすさなどに配慮されているか
エ 使用機器及び材料の選定、新技術及び新工法の採用等は、適切に行われているか
オ 環境への配慮が十分に行われ、資源の有効活用等が図られているか－1－

（２）施工ア 施工は、設計図書に基づき的確に行われているか
イ 設計が現場の実態に適合しない場合の変更協議等は、適時、適切に行われているか
ウ 工程、品質、安全等の管理は、適切に行われているかエ 材料、出来高、しゅん功等の検査は、適正に行われているか
オ 建設副産物の処理等は、適切に行われているか（３）その他
ア 長期間にわたる大規模工事等については、事業計画等に基づき設計、施工等が適切に行われているかイ 施設の維持管理は、適切に行われているか
ウ 長期的な視点に立って、維持管理方法の検討及び改善に努めているか
エ 工事実施前に必要な事務（使用許可等）は、適切に行われているか
オ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）及び公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成１７年法律第１８号）に基づく取組は、適正に行われているか
５ 重点監査事項
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた施設やインフラの整備など大規模な工事が増える中、投入される多額の公金の有効活用に、都民の関心が高まっている。
工事の設計・積算、施工の各段階において、単価設定は、工事費の決定に直結する重要な要素である。工事が経済的に行われるかどうかは、工事費の設定が適切か否かにかかっている。
大規模工事においては単価設定する項目が多いため、誤りが発生しやすく、工事費への影響も大きくなる傾向にある。また、複雑化する都の工事において、単価設定の誤りは繰り返し起こっている。さらに、施工予定者から技術提案を求める方式など発注形態が多様化し、単価の設定と確認方法も高度化している。
これらのことから、平成２９年の工事監査においては「単価設定」を重点監査事項とした。
監査に当たっては、過去の指摘等の結果からリスクが大きい「工事費が大きい工事」、「特別な積算をする工事」等に着目するとともに、「技術提案型総合評価方式の工事」、「落札率が極端に低い工事」、「一度契約不調となった工事」、「一者入札でかつ落札率が極端に高い工事」な
ど、潜在的なリスクがある工事等にも配慮した。
これらを踏まえ、工事監査で抽出した全案件（１，６３１件）について、適切な単価設定が実施されているかについて検証した。
６ 監査結果の大要（１）総括
平成２９年工事監査の結果について見ると、表１「局別指摘事項等一覧表」のとおり、指－2－

摘事項は、総務局ほか１２局に対し２８件、意見・要望事項は、水道局に対し１件、合わせて２９件（合計指摘額約１億２，４５３万円）である。
長期間にわたる大規模工事等については、事業計画等に基づき設計、施工等が適切に行われているか監査した結果、監査を実施した限りにおいて、不適切な事例は見受けられなかった。
なお、長期間にわたる大規模工事等の対象局、対象工事、事業計画等は、別表２「長期間にわたる大規模工事等対象一覧表」のとおりである。
指摘事項等の具体的な事例としては、次のとおりである。
① 設計では、設計図面において鉄筋径を誤っていた事例や舗装の路盤材に再生材を活用していない事例② 積算では、シールド掘進機、土留工、養生費等の単価設定や数量算出に際し、基準の適用を誤る事例や数値の入力ミスなどの事例③ 施工では、掘削作業における土留工の設置について、監督員が受注者に対し、要綱に則した指導・監督を十分行っていない事例④ その他では、産業廃棄物処理の委託契約や蛍光ランプの再資源化などについて、監督員が受注者に対し、法令等に則した指導・監督を十分行っていない事例
これらの発生要因として、① 設計・積算等に関する知識や理解が不十分な経験の浅い職員が増加したこと② 組織的なチェック体制が十分機能せず、誤りを防げていない職場があったこと③ 法令、要綱、ガイドライン等の内容を十分理解せず、受注者に対し適切な指導・監督ができていないこと④ 専門外の職員が工事を担当する際の組織的な技術支援が十分でないことなどが考えられる。
都は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた競技会場等の整備をはじめ、首都直下地震への備えや今後急増する都市インフラの維持管理・更新需要への対応など、持続可能な都市・東京の実現への取組を着実に進めなければならない。
これらの事業を推進していくためには、限られた財源や人材で創意工夫を凝らすとともに、公共工事の品質確保に向け、設計・積算、施工等の各段階における内部統制の取組をこれまで以上に強化する必要がある。
このため、各局には、発注関係事務等におけるリスクの重要性に照らして、技術情報の共有化、技術に関するＯＪＴの推進、研修の充実など技術力維持向上に向けた取組やチェック体制の充実に向けた取組が求められる。その際には、取組の効果等を検証し、適宜改善・見－3－

直しを行うなど、ＰＤＣＡサイクルをしっかりと回していくことが必要不可欠である。
これら各局の取組に併せ、都庁全体では、優秀な技術職の人材をより多く確保するとともに、局ごとに集積してきた技術・ノウハウの共有化や複数局・職種の職員が参加できる研修の実施など、横断的に協力し支援するための連携を充実していくことも重要である。
監査事務局は、各局のリスクを踏まえた工事監査を実施するとともに、各局の措置状況を庁内にフィードバックすることによって、誤りの根本原因の解消や仕事の進め方の見直しなどを後押しし、都庁全体の基礎力を底上げしていく。

－4－

（表１）局別指摘事項等一覧表
区 分

指 摘 事 項（件）
計 画
設 計
積 算

局 名
総

務

局

施 工

１
（１）

環

境

局

建

設

局

港

湾

局

２
（１）
２
（２）

東 京 消 防 庁
交

通

局

水

道

局

下

水

道

局

教

育

庁

警
島

視
し

庁
ょ

合

計

１
（１）
５
（４）
２
（１）
２
（２）
３
（１）
１
２
（１）
１
（１）

２２
(１５)

計

施 工

その他

０
０
平成３０年監査（隔年）
０
２
（１）
２
（２）
０
１
１
０
１
（１）
５
（４）

福 祉 保 健 局
病院経営本部
産 業 労 働 局
中央卸売市場

計 画
設 計
積 算

１
（１）

財
務
局
主
税
局
生 活 文 化 局
オリンピック・パラリンピック準備局
都 市 整 備 局

その他

意 見・要 望 事 項（件）

１

１

２
（１）
３
（２）
４
（１）
２
２
（１）
２
（１）
０
１

５

２８

１

１
１
１

１

１

指 摘
金 額
（千円）

０

１
（１）

3,129

０
０

０
０

０
０

０
２
（１）
２
（２）
０
１
０
１
（１）
５
（４）

計

０
０
０
０
０
０
０

０
０

２
（１）
３
（２）
４
（１）
３
２
（１）
２
（１）
０
１

１

２９

０
０
１
０
０

(１５)

（注）１ 指 摘 事 項 …… 是正・改善を求めるもの
意見・要望事項 …… 改善について検討を求めるもの
２ （ ）書きは、重点監査事項（単価設定）に係るものであり、内数である。
３ 島しょの指摘事項は、産業労働局１件である。

－5－

合 計
（件）

(１５)

6,329
14,298

1,965
29,332
2,948
12,031
13,475
1,296
36,803
2,929

124,535

（表２）指摘事項等の区分別内訳
指摘区分

件数

設

２

計

主な指摘事例
かんきょ・函渠の設計を適正に行うべきもの（Ｐ．１１）

・さび止め塗料塗りの単価設定を適正に行うべき
単価設定

１５

もの

（Ｐ．１４）（１５） ・シールド掘進機等の単価設定を適正に行うべき
もの

積

算
数量算出等

４

諸経費等

２

工

１

そ の 他

５

施

（Ｐ．１８）

・内外壁のひび割れ補修等の数量算出を適正に行
うべきもの・運搬費の積算を適正に行うべきもの（Ｐ．２０）（Ｐ．２２）

・掘削作業について受注者を適切に指導・監督すべきもの（Ｐ．２３）

・蛍光ランプの再資源化について受注者を適切に指導・監督すべきもの（Ｐ．２５）

２９

計

（１５）

（注）件数の（）書きは、重点監査事項（単価設定）に係るものであり、内数である。

（２）重点監査事項
重点監査事項として設定した「単価設定」について、次の着眼点に基づき監査を行った。
ア

積算基準等に基づき根拠のある単価設定となっているかイ

見積りを基に設計・積算している工事は、その妥当性を精査しているかウ

設計内容、仕様等を的確に反映した単価設定となっているかエ

工事計画や施工条件等の実態に合った単価設定となっているか

重点監査事項「単価設定」についての指摘事項等の状況は、表３「重点監査事
項に係る内訳件数、要因及び今後の方向性一覧表」及び表４「重点監査事項に係る指摘事項等件名一覧表」のとおりである。

－6－

（表３）重点監査事項に係る内訳件数、要因及び今後の方向性一覧表
着眼点

内

訳

件数

要

因

積算基準等に基づき根拠
アのある単価設定となって見積りを基に設計・積算

イ

している工事について、その妥当性を精査してい技術に関するＯＪＴ

１１

いないもの

の推進など組織的な積算基準等を十分に技術支援理解していないこと

職員の自己研さんなどによる技術職員の

１

技術力向上

ないもの
設計内容、仕様等を的確ウに反映した単価設定とな

今後の方向性組織としての設計内
３

設計内容の照査不足っていないもの

容のチェック体制の充実－7－

（表４）重点監査事項に係る指摘事項等件名一覧表
着眼点

指摘事項等件名ア

ユニットバスの単価設定を適正に行うべきもの（Ｐ．１２）ア

ワイヤーソーイング工等の単価設定を適正に行うべきもの（Ｐ．１２）

ア

立入り防止フェンスの積算を適正に行うべきもの（Ｐ．１３）ア

埋戻しの積算を適正に行うべきもの（Ｐ．１３）

ア

さび止め塗料塗りの単価設定を適正に行うべきもの（Ｐ．１４）

ア

木工沈床の単価設定を適正に行うべきもの（Ｐ．１４）

ア

現場塗装の積算を適正に行うべきもの（Ｐ．１５）ア

コンクリート舗装工の積算を適正に行うべきもの（Ｐ．１５）

ア

解体工事を専門業者に直接発注する場合の単価設定を適正に行うべきもの（Ｐ．１６）

ア

潜水機材の積算を適正に行うべきもの（Ｐ．１８）

ア

シールド掘進機等の単価設定を適正に行うべきもの（Ｐ．１８）

イ

ネットワーク機器の単価設定を適正に行うべきもの（Ｐ．１６）

ウ

アスファルト復旧の積算を適正に行うべきもの（Ｐ．１７）

ウ

アスファルト舗装解体の単価設定を適正に行うべきもの（Ｐ．１７）

ウ

グラウンド舗装工の積算を適正に行うべきもの（Ｐ．１９）－8－

（３）主な指摘事例（概要）
ア

設計

○

函渠の設計を適正に行うべきもの

かんきょ［港湾局］（指摘事項）（Ｐ．１１）
かんきょ

函渠の設計図面について見ると、一部の中壁のせん断補強鉄筋において、鉄筋径を２２ｍｍとすべきところ、誤って１９ｍｍとしている。
かんきょ

このため、監査日時点において、函渠の施工に着手していないものの、地震に対する安全性が確保されていないものとなっている。
かんきょ

函渠の設計を適正に行われたい。

［有効性］
イ

積算（単価設定）○

さび止め塗料塗りの単価設定を適正に行うべきもの［中央卸売市場] ［重点監査事項］（指摘事項）（Ｐ．１４）
鉄骨等へのさび止め塗料塗りの積算について見ると、局積算標準単価表に掲載されている「素地ごしらえ」１回と「さび止め塗料塗り」２回分の単価を計上すべきところ、誤って建設資材定期刊行物に掲載されている「素地ごしらえを含むさび止め塗料塗り」２回分の単価を計上している。
このため、積算額約１９６万円が過大なものとなっている。
さび止め塗料塗りの単価設定を適正に行われたい。

［経済性］

○

シールド掘進機等の単価設定を適正に行うべきもの［下水道局] ［重点監査事項］（指摘事項）（Ｐ．１８）
局積算基準では、見積りに当たっては、原則３社以上の見積りを依頼し、単価の採用に当たっては、取引実態を考慮して価格を算出することとしており、シールド掘進機、セグメン
ト等については、見積最低価格を使用した方法を別に定めている。
しかしながら、本工事のシールド掘進機等の単価設定について見ると、定められた方法と異なり、見積平均価格を使用した方法により算出している。
このため、積算額約３，１７６万円が過大なものとなっている。
シールド掘進機等の単価設定を適正に行われたい。

［経済性］［合規性］

－9－

ウ

施工

○

掘削作業について受注者を適切に指導・監督すべきもの［水道局］（指摘事項）（Ｐ．２３）
建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）（平成５年建設省経建発第１号）では、起業者又は施工者は、掘削の深さ、掘削を行っている期間、当該工事区域の土質条件、地下水の状況、周辺地域の環境条件等を総合的に勘案して、土留工の形式を決定し、安全かつ確実に工事が施工できるようにしなければならず、掘削の深さが１．５ｍを超える場合には、原則として土留工を施すものとしている。
しかしながら、本単価契約において三鷹市北野三丁目付近で施行した工事の管路設置について見ると、１．５ｍを超える掘削作業が発生しているにもかかわらず、土留工を隙間なく施していない等、不適切な状況が認められた。
掘削作業について受注者を適切に指導・監督されたい。

［合規性］
エ

その他

○

蛍光ランプの再資源化について受注者を適切に指導・監督すべきもの［交通局］（指摘事項）（Ｐ．２５）
東京都建設リサイクルガイドライン（平成２３年６月）では、建築物等に使用されている
蛍光ランプを取り外す場合は、封入されている水銀を流出させないため破損しないように丁寧に取り外し、これを適正に処理して水銀等の再資源化に努めなければならないとしている。
しかしながら、本工事で排出された蛍光ランプ１，２２４本の処理について見ると、水銀を再資源化せずに管理型最終処分場に埋立処分している状況が認められた。
蛍光ランプの再資源化について受注者を適切に指導・監督されたい。

［合規性］

－10－

第２
１

監査の結果
設計
かんきょ

（１）函渠の設計を適正に行うべきもの（指摘事項）

平成２８年度南北線中防内側陸上トンネル整備工事（江東区青海三丁目地先中央防波堤内側
埋立 地、 工 期： 平成 ２ ８年 ６月 １ ６日 から 平 成３ １年 ６ 月２ ８日 ま で、 契約 金 額： ８１
億３，８８８万円）は、東京港臨港道路南北線のうち陸上トンネル部を新設するものである。
かんきょ

このうち、函渠（注１）の設計図面について見ると、一部の中壁のせん断補強鉄筋（注２）において、鉄筋径を２２ｍｍとすべきところ、誤って１９ｍｍとしている。
かんきょ

このため、監査日時点において、函渠の施工に着手していないものの、地震に対する安全性が確保されていないものとなっている。
かんきょ

函渠の設計を適正に行われたい。
（港湾局）
かんきょ

（注１）函渠

盛土や地盤内に設けられる箱型のトンネル（注２）せん断補強鉄筋
せん断力（部材を切断しようとする力）に抵抗するよう配筋される鉄筋（２）舗装構造図の見直しについて（意見・要望事項）

水道緊急工事請負単価契約（漏水修理工事）（２３区内、工期：平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで、推定総金額：４９億４０６万１，５６０円）は、都内各所で発生する配水管及び給水管の突発的な事故や維持管理に対処するものである。
ところで、東京都建設リサイクルガイドライン（平成２３年６月）では、土工、基礎工、舗
装工、コンクリート工等に当たっては、現場発生材や再生資源を活用することにより、貴重かつ良質な天然資源である山砂や砕石等の使用を抑制し、採取地の延命化、天然資源の温存、自然環境の保全を図ることとしている。
しかしながら、本単価契約において千代田区永田町二丁目１９番地先で施行した工事の舗装工について見ると、仮復旧の路盤材に再生材を活用していない。
これは、水道緊急工事請負単価契約特記仕様書・請負単価表の舗装構造図集（注）のうち、本工事に適用すべき舗装構造図が、誤って新材を使用するものとなっていたためである。
舗装構造図の見直しについて検討されたい。
（水道局）（注）舗装構造図集
都道や区道等の各道路における標準的な舗装の断面図を取りまとめたもの

－11－

２

積算（単価設定）（３）ユニットバスの単価設定を適正に行うべきもの［重点監査事項］（指摘事項）

職員中目黒住宅旧消防寮（２７）改修工事（目黒区中目黒二丁目１－１、工期：平成２７年１０
月１５日から平成２８年１月２２日まで、契約金額：７，１２８万２，１６０円）は、老朽化したユニットバス等の改修を行うものである。
ところで、局積算基準では、積算標準単価表に定めのないものについては、次のアからウの順位で採用することとしている。
ア

建設資材定期刊行物

イ

公表価格（カタログ価格）

ウ

見積価格

しかしながら、本工事のユニットバスの積算について見ると、建設資材定期刊行物に調査価格が記載されているにもかかわらず、公表価格を採用しており適正でない。
このため、積算額約３１２万円が過大なものとなっている。
ユニットバスの単価設定を適正に行われたい。
（総務局）（４）ワイヤーソーイング工等の単価設定を適正に行うべきもの［重点監査事項］（指摘事項）

街路築造工事（２８豊－５）（江東区豊洲六丁目地内、工期：平成２８年４月４日から平成２９
年２月１３日まで、契約金額：４億８，３６２万５，０８０円）は、補助第３１５号線及び環状第２号線の街路を築造するものである。
ところで、局積算基準では、物価資料（「建設物価」及び「積算資料」をいう。）に掲載されている公表価格（カタログ価格）を使用する場合には、実勢を考慮し、公表価格の９０％以下を設計単価とすることとしている。
しかしながら、本工事のワイヤーソーイング工（注）等の単価設定について見ると、公表価格をそのまま単価として採用している。
このため、少なくとも積算額約１３６万円が過大なものとなっている。
ワイヤーソーイング工等の単価設定を適正に行われたい。
（都市整備局）（注）ワイヤーソーイング工
構造物に巻き付けたダイヤモンドワイヤーを高速回転させることにより、その構造物を切断する工法－12－

（５）立入り防止フェンスの積算を適正に行うべきもの［重点監査事項］（指摘事項）

平成２７年度新海面処分場接続道路整備その他工事（江東区青海三丁目地先、工期：平成２８年２月９日から同年６月１７日まで、契約金額：１億７，５５９万９，３６０円）は、新海面処分場に整備される焼却灰等の受入管理施設へ、暫定的にアクセスするための道路整備等を行うものである。
このうち、立入り防止フェンスの積算について見ると、延長１ｍ当たりの施工単価を求める
代価明細表の作成において、数量を誤って計上している。
このため、積算額約１，２０４万円が過大なものとなっている。
立入り防止フェンスの積算を適正に行われたい。
（環境局）（６）埋戻しの積算を適正に行うべきもの［重点監査事項］（指摘事項）

平成２７年度臨港道路南北線整備に伴う中防内側浸出水集導施設移設工事（江東区青海三丁目地先、工期：平成２７年７月２９日から平成２８年３月２２日まで、契約金額：１億９，５６３
万４，４４０円）は、臨港道路南北線整備に伴い支障となる浸出水集導施設（注１）の移設を行うものである。
このうち、浸出水集導管布設後の埋戻しの積算について見ると、局積算基準の施工単価である「埋戻し」に加えて、「タンパ締固め」（注２）を計上している。
しかしながら、「埋戻し」には、タンパ締固め等の転圧費が含まれているため、積算額約２２４万円が過大なものとなっている。
埋戻しの積算を適正に行われたい。
（環境局）（注１）浸出水集導施設
処分場において、雨がごみ層を通ることにより汚れて染み出てくる汚水を浸出水といい、浸出水を集水池（ポンプ井）まで導く有孔管等の施設を浸出水集導施設という。
（注２）タンパ締固め
タンパと呼ばれる小型機械により、埋戻し土を突き固める作業－13－

（７）さび止め塗料塗りの単価設定を適正に行うべきもの［重点監査事項］（指摘事項）

豊洲新市場（仮称）６街区加工パッケージ棟ほか建設工事（江東区豊洲六丁目５番、工期：
平成２６年１２月２２日から平成２８年９月３０日まで、契約金額：１３３億８，６６５
万４，０００円）は、豊洲新市場の加工パッケージ棟等を建設するものである。
このうち、鉄骨等へのさび止め塗料塗りの積算について見ると、局積算標準単価表に掲載されている「素地ごしらえ」（注）１回と「さび止め塗料塗り」２回分の単価を計上すべきとこ
ろ、誤って建設資材定期刊行物に掲載されている「素地ごしらえを含むさび止め塗料塗り」
２回分の単価を計上している。
このため、積算額約１９６万円が過大なものとなっている。
さび止め塗料塗りの単価設定を適正に行われたい。
（中央卸売市場）（注）素地ごしらえ
塗料塗りに先立って、塗料塗り面の汚れや油類を除去する作業（８）木工沈床の単価設定を適正に行うべきもの［重点監査事項］（指摘事項）

野川河床整備工事（その９）（世田谷区喜多見七丁目地内から同区喜多見八丁目地内まで（野川）、工期：平成２７年１２月７日から平成２８年５月３１日まで、契約金額：２億２，６８６
万２，６４０円）は、野川の河床を整備するものである。
ところで、局積算基準では、物価資料（「建設物価」及び「積算資料」をいう。）に掲載されている公表価格（カタログ価格）を使用する場合には、実勢を考慮し、公表価格の９０％以下を設計単価とすることとしている。
しかしながら、本工事の木工沈床（注）の単価設定について見ると、公表価格をそのまま単価として採用している。
このため、少なくとも積算額約１４７万円が過大なものとなっている。
木工沈床の単価設定を適正に行われたい。
（建設局）（注）木工沈床
河床が流水によって削られることを防止するために設けられる木製のマット状のもの－14－

（９）現場塗装の積算を適正に行うべきもの［重点監査事項］（指摘事項）

西新井陸橋長寿命化工事（その５）（足立区栗原三丁目地内から同区梅島三丁目地内まで［主要地方道環状七号線（第３１８号）環七通り］、工期：平成２６年８月２５日から平成２９年１２
月１３日まで、契約金額：１０億７，６０１万６，９６０円）は、床版の取替え等により長寿命化対策を行うものである。
ところで、局積算基準では、鋼橋の現場での塗装作業における３種ケレン（注１）について
は、補修塗装作業（注２）の費用を含むこととしている。
しかしながら、本工事の現場塗装の積算について見ると、別に補修塗装作業として下塗り（１回塗）を計上している。
このため、積算額約１２０万円が過大なものとなっている。
現場塗装の積算を適正に行われたい。
（建設局）（注１）３種ケレン
動力工具等を使用して、良好な塗膜は残し劣化塗膜やさびを除去する作業（注２）補修塗装作業
３種ケレンによって生じた鋼材露出部へ部分的に塗装する作業（10）コンクリート舗装工の積算を適正に行うべきもの［重点監査事項］（指摘事項）

中川護岸耐震補強工事（その３４）（葛飾区奥戸二丁目地内、工期：平成２８年１０月１４日
から平成３１年３月１４日まで、契約金額：３３億７，５９５万４００円）は、護岸の耐震対策及びテラス整備を行うものである。
このうち、コンクリート舗装工の積算について見ると、１ｍ ２当たりの施工単価を求める代
価明細表の作成において、コンクリートの体積を計上すべきところ、誤って舗装面積を計上している。
このため、積算額約２，２１１万円が過大なものとなっている。
コンクリート舗装工の積算を適正に行われたい。
（建設局）

－15－

（11）解体工事を専門業者に直接発注する場合の単価設定を適正に行うべきもの［重点監査事項］（指摘事項）
上野動物園動物病院及び検疫舎解体工事（台東区上野公園地内、工期：平成２８年９月９日から平成２９年３月３０日まで、契約金額：５，３８１万１，０００円）は、老朽化した動物
病院及び検疫舎を解体するものである。
ところで、局積算基準では、解体工事を専門業者に直接発注する場合の単価については、局単価に含まれている下請経費相当分を調整して積算することとしている。
しかしながら、本工事では局単価をそのまま適用したため、積算額約１２４万円が過大なものとなっている。
解体工事を専門業者に直接発注する場合の単価設定を適正に行われたい。
（建設局）（12）ネットワーク機器の単価設定を適正に行うべきもの［重点監査事項］（指摘事項）

平成２８年度４トンネル通信ネットワーク監視設備改修工事（江東区青海三丁目地先外３か所、工期：平成２８年９月２０日から平成２９年３月１７日まで、契約金額：３，８８８万円）
は、各トンネルの通信ネットワーク設備の改修を行うものである。
ところで、局積算基準では、見積りにより単価を設定する場合は、原則３社以上へ依頼し、数量の多寡、施工条件及び実勢の取引価格（注）を考慮し適正に設定することとしている。
しかしながら、本工事に使用されたネットワーク機器の単価設定を見ると、１社のみの見積りを根拠とし、実勢の取引価格を考慮していない。
仮に、現在の実勢の取引価格で算定すると、積算額約２９４万円を低減することができる。
ネットワーク機器の単価設定を適正に行われたい。
（港湾局）（注）実勢の取引価格
実際に販売店が提示している製品の取引価格－16－（13）アスファルト復旧の積算を適正に行うべきもの［重点監査事項］（指摘事項）

東京消防庁臨港消防署（２８）防潮堤及び用地造成工事（中央区晴海五丁目２４番ほか、工期：平成２８年６月２８日から平成２９年１１月３０日まで、契約金額：３億１，６４４万円）
は、臨港消防署の建築に伴い用地造成等を行うものである。
このうち、アスファルト復旧の積算について見ると、誤って縁石復旧の費用を含んだものとして単価設定している。また、アスファルト復旧の路盤材を再生クラッシャラン（注１）とすべきところ、誤って割高なクラッシャラン（注２）としている。
このため、積算額約５４９万円が過大なものとなっている。
アスファルト復旧の積算を適正に行われたい。
（東京消防庁）（注１）再生クラッシャラン
コンクリート塊を破砕して製造された再生砕石（注２）クラッシャラン
岩石又は玉石を破砕して製造された砕石（14）アスファルト舗装解体の単価設定を適正に行うべきもの［重点監査事項］（指摘事項）

東京消防庁本町待機宿舎（２８）解体工事（渋谷区本町五丁目４６番１、工期：平成２８年７月８日から平成２９年２月２８日まで、契約金額：１億８，１５９万１，２００円）は、建物や舗装を解体するものである。
このうち、アスファルト舗装解体の積算について見ると、誤った舗装の厚さにより単価設定している。
このため、積算額約６５３万円が過大なものとなっている。
アスファルト舗装解体の単価設定を適正に行われたい。
（東京消防庁）－17－

（15）潜水機材の積算を適正に行うべきもの［重点監査事項］（指摘事項）

白丸調整池ダム環境対策工事（白丸調整池ダム、工期：平成２７年７月１日から平成２８年３月１８日まで、契約金額：９，８０６万４，０００円）は、白丸調整池ダムの抜水作業に伴い、濁水の長期化や河川への土砂流出を防止する目的で、仮設ゲートの製作・設置を行うものである。
ところで、局積算基準では、潜水士の労務単価には、潜水器（潜水服、靴、カブト、ホース等）の損料を含むと定めている。
しかしながら、本工事の潜水機材の積算について見ると、潜水器に相当する器具を別に計上している。
このため、積算額約２２０万円が過大なものとなっている。
潜水機材の積算を適正に行われたい。
（交通局）（16）シールド掘進機等の単価設定を適正に行うべきもの［重点監査事項］（指摘事項）

杉並区荻窪二、四丁目付近枝線工事（杉並区荻窪二、四、五丁目、工期：平成２９年２月２０日から平成３０年１１月１日まで、契約金額：１２億４，８５８万８，０００円）は、雨水の貯留施設を設置するものである。
ところで、局積算基準では、見積りに当たっては、原則３社以上の見積りを依頼し、単価の採用に当たっては、取引実態を考慮して価格を算出することとしており、シールド掘進機（注１）、セグメント（注２）等については、見積最低価格を使用した方法を別に定めている。
しかしながら、本工事のシールド掘進機等の単価設定について見ると、定められた方法と異なり、見積平均価格を使用した方法により算出している。
このため、積算額約３，１７６万円が過大なものとなっている。
シールド掘進機等の単価設定を適正に行われたい。
（下水道局）（注１）シールド掘進機
シールドと呼ばれる筒でトンネル壁面を一時的に支え、掘削しながら逐次前進させる工作機械（注２）セグメント
シールド工法で、壁面に使用する分割されたブロック－18－

（17）グラウンド舗装工の積算を適正に行うべきもの［重点監査事項］（指摘事項）

都立国立高等学校ほか１校（２８）校庭改修その他工事（国立市東四丁目２５番地の１ほか１か所、工期：平成２８年１１月１８日から平成２９年３月１５日まで、契約金額：１億６，５１９
万４，６４０円）は、都立国立高等学校ほか１校の校庭等の改修を行うものである。
なら

このうち、グラウンド舗装工の積算について見ると、校庭改修用良土の敷均し締固め（注）
単価を誤って計上している。
このため、積算額約２９２万円が過大なものとなっている。
グラウンド舗装工の積算を適正に行われたい。
（教育庁）
なら

（注）敷均し締固め
なら土砂を平らに均し、転圧して締め固めること。

－19－

３

積算（数量算出等）（18）土留工の積算を適正に行うべきもの（指摘事項）

下水道管布設工事（２８調－３）（調布市国領町三丁目地内から同市国領町八丁目地内まで、
工期 ：平 成 ２８ 年１ １ 月３ ０日 か ら平 成２ ９ 年８ 月２ ８ 日ま で、 契 約金 額： ４ ，７ ３５
万６，９２０円）は、下水道管を新設するものである。
ところで、局積算基準では、土留工（注１）の軽量鋼矢板建込工等の歩掛（注２）は、両側分となっている。
しかしながら、本工事の積算について見ると、誤って片側分としたため、２倍の土留延長を計上している。
このため、積算額約４９６万円が過大なものとなっている。
土留工の積算を適正に行われたい。
（都市整備局）（注１）土留工
地盤を掘削する際、地山の崩壊を防ぐために、左右両側の掘削面を鋼製の板等で支える
作業（注２）歩掛
各種工事を施工するために必要な単位作業量当たりの作業員や機械等の数量（19）内外壁のひび割れ補修等の数量算出を適正に行うべきもの（指摘事項）

小名木川排水機場耐震補強工事に伴う建築工事（江東区東砂二丁目地内、工期：平成２８年１月１２日から平成３０年３月２日まで、契約金額：３億７，０７５万３，２００円）は、小名
木川排水機場の耐震補強、内外壁のひび割れ補修等を行うものである。
このうち、内外壁のひび割れ補修等の施工数量調査（注）による設計変更の積算について見ると、誤って別工事で施工する分も含めた数量を計上している。
このため、積算額約３２９万円が過大なものとなっている。
内外壁のひび割れ補修等の数量算出を適正に行われたい。
（建設局）（注）施工数量調査
施工に先立ち、ひび割れの幅及び長さ、欠損部等の数量等を調査すること。

－20－

（20）外壁改修工事の養生費等の積算を適正に行うべきもの（指摘事項）

小河内貯水池ダム展望塔外１か所耐震補強等工事（西多摩郡奥多摩町原５番地、工期：平成２８年３月１７日から同年１２月９日まで、契約金額：１億８，５６５万２，０００円）は、
小河内ダムの展望塔及びエレベーター塔の耐震補強、外壁改修等を行うものである。
このうち、外壁改修における養生費等（注）の積算について見ると、改修する外壁の周囲２ｍの幅の水平面積を計上すべきところ、誤って外壁の面積を計上している。
このため、積算額約１２９万円が過大なものとなっている。
外壁改修工事の養生費等の積算を適正に行われたい。
（水道局）（注）養生費等
建物及び周辺に対する汚れ等を防ぐためのシート張りや、整理、清掃及び後片付けに要する費用（21）仮設足場の積算を適正に行うべきもの（指摘事項）

篠崎ポンプ所建物改良・補修工事（江戸川区東篠崎二丁目２番１０号、工期：平成２８年９月２８日から平成２９年３月２４日まで、契約金額：６，１９６万５，０００円）は、劣化した外壁等を補修するものである。
このうち、仮設足場の積算について見ると、誤って補修を行わない外壁も含めて足場面積を計上したため、積算額約５０４万円が過大なものとなっている。
仮設足場の積算を適正に行われたい。
（下水道局）－21－

４

積算（諸経費等）（22）準備費の積算を適正に行うべきもの（指摘事項）

新宿線ホームドア設置に伴う小川町駅他４駅ホーム補強工事（新宿線小川町駅他４駅、工期：
平成２８年１０月２０日から平成２９年７月３１日まで、契約金額：９，８８２万円）は、鋼製の柱等を設置しホーム床の補強を行うものである。
このうち、準備費の積算について見ると、共通仮設費（注）（積上げ分）に計上すべきところ、
誤って共通仮設費（率分）の対象となる直接工事費に計上している（図参照）。
このため、共通仮設費（率分）及び関連する諸経費を含め、積算額約８６万円が過大なものとなっている。
準備費の積算を適正に行われたい。
（交通局）（注）共通仮設費工事に際し、共通に使用される費用で、運搬費、準備費、安全費等の項目がある。率により積算するものと、積上げにより積算するものがある。

（図）概念図（直接工事費＋α）

誤

共通仮設費
（率分）
α

直接工事費

直接工事費×
共通仮設費率

準備費
正

共通仮設費
（積上げ分）

準備費

直接工事費
直接工事費

（23）運搬費の積算を適正に行うべきもの

α
共通仮設費

共通仮設費

（率分）

（積上げ分）

差額（指摘事項）

道々女木橋耐震補強改修工事（浅草線馬込車両基地内道々女木橋、工期：平成２８年９月２０日から平成３０年６月３０日まで、契約金額：７億２，８４６万円）は、浅草線馬込車両基地
内を横過する道々女木橋の耐震補強工事及び改修工事を行うものである。
ところで、局積算基準では、運搬費のうち建設機械等の日々回送、足場材の搬入・搬出の費用等は共通仮設費の率分に含まれることと定めている。
しかしながら、本工事の橋脚部足場設置・撤去工等の積算について見ると、共通仮設費の率分に含まれる費用が直接工事費に計上されている。
このため、積算額約１，０４０万円が過大なものとなっている。
運搬費の積算を適正に行われたい。
（交通局）

－22－

５

施工

（24）掘削作業について受注者を適切に指導・監督すべきもの（指摘事項）

多摩水道整備工事請負単価契約（給水管理事務所、東村山浄水管理事務所及び水源管理事務所が所管する区域、工期：平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで、推定総金
額：９４億１，９９９万３，２８０円）は、水道管の速やかな新設、撤去及び取替えを行うものである。
ところで、建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）（平成５年建設省経建発第１号）では、起業者又は施工者は、掘削の深さ、掘削を行っている期間、当該工事区域の土質条件、地下水の状況、周辺地域の環境条件等を総合的に勘案して、土留工の形式を決定し、安全かつ確
実に工事が施工できるようにしなければならず、掘削の深さが１．５ｍを超える場合には、原則として土留工を施すものとしている。
しかしながら、本単価契約において三鷹市北野三丁目付近で施行した工事の管路設置について見ると、１．５ｍを超える掘削作業が発生しているにもかかわらず、土留工を隙間なく施していない等、不適切な状況が認められた。
掘削作業について受注者を適切に指導・監督されたい。
（水道局）

－23－

６

その他

（25）産業廃棄物処理の委託契約について元請業者を適切に指導・監督すべきもの（指摘事項）

第一駐車場機械設備移設工事（府中市武蔵台２－８－２９第一駐車場、工期：平成２８年７月７日から同年８月１５日まで、契約金額：２４３万円）は、駐車場の出入口ゲートを移設するものである。
ところで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）では、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物については、元請業者を排出事業者とし、処理を委託する場合には適切な処理業者と契約しなければならないと定めている。
しかしながら、本工事で撤去したテント、コンクリート塊等について見ると、産業廃棄物として適切に処分されているものの、下請業者が排出事業者となり処理業者と契約している。
産業廃棄物処理の委託契約について元請業者を適切に指導・監督されたい。
（病院経営本部）（26）産業廃棄物処理の委託契約について元請業者を適切に指導・監督すべきもの（指摘事項）

消防学校（２７）バルク容器改修工事（その２）（世田谷区北沢五丁目２８番２２号、工期：
平成２７年１２月１６日から平成２８年３月１８日まで、契約金額：４８６万円）は、模擬消火訓練装置（注１）の老朽化したバルク容器（注２）を改修するものである。
ところで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）では、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物については、元請業者を排出事業者とし、処理を委託する場合には適切な処理業者と契約しなければならないと定めている。
しかしながら、本工事で撤去したバルク容器について見ると、産業廃棄物として適切に処分されているものの、再下請業者が排出事業者となり処理業者と契約している。
産業廃棄物処理の委託契約について元請業者を適切に指導・監督されたい。
（東京消防庁）（注１）模擬消火訓練装置
実際の火災現場と同じような状況下で訓練するために、石油ガスを液化したＬＰガス（液化石油ガス：Liquefied Petroleum Gas）を燃焼させることにより火炎や煙を発生させる装置（注２）バルク容器
ＬＰガスを充填するＬＰガス容器のうち、一般的な容器の数倍の容量を有したタンク－24－

（27）蛍光ランプの再資源化について受注者を適切に指導・監督すべきもの（指摘事項）

大江戸線森下駅他電飾広告看板の修繕等（単価契約）（都営地下鉄大江戸線森下駅ほか１３駅、契約期間：平成２８年１０月３日から同年１２月２８日まで、推定総金額：３，０７８万円）
は、大江戸線の各駅舎に設置してある電飾看板内部の発光部更新と電飾看板の撤去を行うものである。
ところで、東京都建設リサイクルガイドライン（平成２３年６月）では、建築物等に使用されている蛍光ランプを取り外す場合は、封入されている水銀を流出させないため破損しないよ
うに丁寧に取り外し、これを適正に処理して水銀等の再資源化に努めなければならないとしている。
しかしながら、本工事で排出された蛍光ランプ１，２２４本の処理について見ると、水銀を再資源化せずに管理型最終処分場（注）に埋立処分している状況が認められた。
蛍光ランプの再資源化について受注者を適切に指導・監督されたい。
（交通局）（注）管理型最終処分場
大気汚染や土壌汚染を防ぐため、廃棄物との隔離対策や雨水流入防止対策が施され、周縁状態把握のため水質測定等が維持管理基準で定められた埋立処分場（28）保安規程の変更及び届出について受託者を適切に指導・監督すべきもの（指摘事項）

平成２７年度都立学校自家用電気工作物保安管理業務委託（西部支所）（昭島市拝島町４－１３－１

東京都立拝島高等学校外３５か所、契約期間：平成２７年４月１日から平成２８

年３月３１日まで、契約金額：１，２９１万７，２３２円）は、都立学校に設置されている電気設備の安全を確保するために点検等を行うものである。
ところで、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）では、自家用電気工作物を設置する者
は、保安規程（注）を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならないと定めており、本委託では設置者である都に代わり、受託者がそれを行うこととなっている。
しかしながら、本委託の対象である都立清瀬特別支援学校について見ると、別途施工した電気工事で平成２７年１０月に設備が変更され、保安規程の変更及び届出が必要となったにもかかわらず、行われていない状況が認められた。
保安規程の変更及び届出について受託者を適切に指導・監督されたい。
（教育庁）（注）保安規程
施設ごとに、電気工作物の安全を確保するため工事、維持及び運用等について定めた

もの

－25－

（29）受注者の現場着手時期を適切に管理すべきもの（指摘事項）

平成２８年度大沢水系ソーラー施設蓄電池交換並びに小笠原かんがい施設及びかんがい用ソーラー施設の改善工事（長谷水系ダム施設（小笠原村父島字長谷）大沢水系ソーラー施設（小笠原村母島字西浦）玉川水系ダム施設（小笠原村母島字船木山）、工期：平成２８年１１月２２日から平成２９年３月３０日まで、契約金額：１，２１１万９，７６０円）は、前年度の劣化状況調査結果に基づき、劣化部品の交換、修理及びシステムの動作調整を、製造業者が特命随意契約で行うものである。
このうち、工事記録写真について見ると、契約締結前に受注者が現場作業に着手していることが認められた。
受注者の現場着手時期を適切に管理されたい。
（産業労働局（島しょ））－26－

別表１ 平成２９年工事監査対象一覧表
対 象 局
実地監査期間総務局
平成 29. 9.28
～平成 29.10. 2
財務局
平成 29. 5.22
～平成 29. 6.21
主税
局
平成 29. 5. 9
～平成 29. 5.12
オリンピック・パラリンピック準備局
平成 29. 5. 9
～平成 29. 5.12
都 市 整 備 局
平成 29. 6. 6
～平成 29. 6.30
環境局
平成 29. 2. 1
～平成 29. 2.10
福 祉 保 健 局
平成 29. 9.27
～平成 29.10. 2
病院経営本部
平成 29. 9. 1
～平成 29. 9. 6
産 業 労 働 局
平成 29. 1.31
～平成 29. 2. 3
中央卸売市場
平成 29. 1.24
～平成 29. 1.30

対 象 工 事 等

・職員中目黒住宅旧消防寮（２７）改修工事
・立川市緑町地区施設（２８）改修工事
ほか
・東京国際展示場（２８）増築工事
・武蔵野の森総合スポーツ施設（仮称）（２６）新築空調設備工事
ほか
・東京都千代田都税事務所（２７）間仕切り等改修工
事
・東京都新宿都税事務所（２７）便所改修工事
ほか
・駒沢オリンピック公園総合運動場（２８）陸上競技場・体育館トイレ改修工事
・東京体育館（２８）非常用発電機更新工事
ほか
・都営住宅２８ＣＳ－１０１東（港区北青山三丁目・
港区施設）工事
・下水道管布設工事（２８調－３）
ほか
・平成２８年度中潮橋撤去工事
・平成２７年度第三排水処理場その他監視制御改修工
事ほか
・東京都大田福祉工場（大森工場）（Ｈ２８）工場棟
等解体工事
・東京都健康安全研究センター建物・設備管理委託
ほか
・都立墨東病院（２８）中央手術室及びＭＦ－ＩＣＵ
改修工事（その２）
・第一駐車場機械設備移設工事
ほか
・樽沢復旧治山工事
・東京都農林総合研究センター立川庁舎（２８）屋根スラブ補修工事
ほか
・豊洲新市場（仮称）６街区加工パッケージ棟ほか建設工事
・豊洲新市場（仮称）水産仲卸売場棟ほか建設空調設
備工事（その２）
ほか

対象件数
（件）
抽出件数
（件）

対象金額
(百万円)
抽出金額
(百万円)

39

519

9
(23.1%)

281(54.1%)

501

377,161116(23.2%)

166,868(44.2%)

110

930

14
(12.7%)

226(24.3%)

35

1,197

19
(54.3%)

976(81.5%)

1,161

186,108152(13.1%)

53,883(29.0%)

139

11,65728(20.1%)

4,365(37.5%)

184

2,121

34
(18.5%)

1,060(50.0%)

77

2,578

35
(45.5%)

1,294(50.2%)

145

2,038

34
(23.4%)

842(41.3%)

493

276,39989(18.1%)

196,853(71.2%)

建設局
平成 29. 9. 1
～平成 29.10. 3・環状七号線地下広域調節池（石神井川区間）工事
・松枝橋鋼けた製作・架設工事
ほか

4,051

331,063196(4.8%)

131,181(39.6%)

港
湾局
平成 29. 2. 6
～平成 29. 2.20

・平成２７年度海の森水上競技場整備工事
・平成２８年度南北線中防内側陸上トンネル整備工事
ほか

832

147,41190(10.8%)

87,254(59.2%)－27－

対 象 局
実地監査期間東 京 消 防 庁
平成 29. 2.20
～平成 29. 2.24
交通局
平成 29. 1.16
～平成 29. 1.23

対 象 工 事 等

対象件数
（件）
抽出件数
（件）

対象金額
(百万円)
抽出金額
(百万円)

658

27,55293(14.1%)

11,283(41.0%)

921

84,511100(10.9%)

24,691(29.2%)

1,717

516,432187(10.9%)

140,122(27.1%)

・東京消防庁深川消防署有明分署庁舎（２７）新築工事
・消防学校（２７）バルク容器改修工事（その２）ほか
・環状第５の１号線地下道路荒川線併行部（南池袋工区）地盤改良（その１）工事
・三田線日比谷駅改良建築工事
ほか

水
道
局
平成 29. 5.15
～平成 29. 5.26

・王子給水所（仮称）配水池築造工事
・小河内貯水池ダム展望塔外１か所耐震補強等工事
ほか

下 水 道 局
平成 29. 5.30
～平成 29. 6.30

・杉並区荻窪二、四丁目付近枝線工事
・落合水再生センターほか１か所保全管理業務委託
ほか

2,869

543,449194(6.8%)

136,574(25.1%)

教
育庁
平成 29. 2. 7
～平成 29. 2.17

・都立国立高等学校ほか１校（２８）校庭改修その他
工事
・都立墨田川高等学校（２８）空調設備改修工事
ほか

683

12,591

65(9.5%)

4,451(35.4%)

1,123

102,80368(6.1%)

39,413(38.3%)

876

21,484108(12.3%)

7,257(33.8%)

16,614

2,648,011

1,631(9.8%)

1,008,883(38.1%)

警視庁
平成 29. 9.19
～平成 29. 9.25
島
しょ
平成 29. 4.10
～平成 29. 4.20

合・指定車線（中央線変移）表示施設改修工事
・警視庁新橋庁舎ほか総合ビル管理委託
ほか
・平成２８年度三池港防波堤建設工事
・平成２８年度大沢水系ソーラー施設蓄電池交換並びに小笠原かんがい施設及びかんがい用ソーラー施設
の改善工事
ほか

計

（注）１ 対象工事等は、監査対象期間に契約したもののほか、それ以前に契約し、継続施工していたもの等を含む。
２ 対象件数、対象金額、抽出件数及び抽出金額には、工事に伴う設計委託等を含む。
３ 抽出件数及び抽出金額欄の（ ）書きは、それぞれ抽出率を表している。
４ 中央卸売市場の抽出件数８９件のうち、豊洲新市場（仮称）関連案件の抽出件数は３２件である。
５ 島しょの工事監査対象局は、総務局（三宅支庁・小笠原支庁）、財務局、都市整備局、福祉保健局、
産業労働局、建設局、港湾局、教育庁及び警視庁である。

－28－

別表２ 長期間にわたる大規模工事等対象一覧表
対 象 局

対 象 工 事

事業計画等

合計契約金額
（百万円）

財 務 局

・武蔵野の森総合スポーツ施設（仮称）（２５）
メインアリーナ棟新築工事（その２）・武蔵野の森総合スポーツ施設（仮称）（２５）サブアリーナ・プール棟新築工事（その２）ほか３件

・武蔵野の森総合スポーツ施設基本計画

30,438

都市整備局

・都営住宅２８ＣＳ－１０１東（港区北青山三丁目・港区施設）工事

・北青山三丁目地区まちづくりプロジェク
ト事業実施方針

6,037

建 設 局

・小名木川排水機場耐震補強工事
・小名木川護岸耐震補強工事（その１）・新小名木川水門耐震補強工事（その１）・東部低地帯の河川施
設整備計画
・荒川水系 江東内部
河川整備計画

5,429

水 道 局

・三郷浄水場受変電所・常用自家発電所及び排泥濃縮槽等築造工事
・三郷浄水場第二排水処理所及びケーブルダク
ト等築造工事
ほか１件

・東京水道施設整備マ
スタープラン

13,245－29－