‘,.
'回同捌 q同爾什部路舗制
什《）刊さぐH 制〈斗RH閃・甜 H 閃〉

滴薪 H 制設置ゆ蹴務←

⑦刊 ω油 AN田
判 mMN

》ぎ

田

4・H 制掛圏
N－H 制藷畑ω・藷田恥
H 制 H 前期（持 H 閃・耳H 閃〉
k．
F 診ゆ苅却型固印・話H 時岨型固主一、

.
.
.
.

⑦・．8
州言・

1.工事範囲

21.工事概要
0 工事件名国立震ヶ E陸上競技場等とりこわし工事〈北工区・南工区〉

O 工事場所

東京都新宿区震ヶ E 町 1 0 番 1 号及び 2 号

0 工期

平成 26 年9月 29 日～平成 27 年 1 0 月 1 9 日

O 規模
・国立霞ヶ E陸上競技場〈北工区・商工区〉
鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造
地上 5 階建地下 1 階
延床面積約 52,000ni〈北工区：約 24,000ni、南工区：約 28,000ni)
外構・その他工事一式
土工事掘削搬出土量
約 290,000m3

・日本スポーツ振興センター本部棟〈北工区〉
鉄筋コンクリート造
地上4階建地下 2 階
延床面積約 4,500ni

3

2.

工事工程表〈北・南工区〉
年

種目

2014年（平成26年）

9月

延1o
2

r11
r3

ゴ

陸上競技場（北・南工区）
準備工事

「12ア！
201” 5年（平成作）
14

r5

2 －γ1一一「－－467

5
98

r－子一回

7

10

J
1812

9
1
3

10
14

十

外部足場・防音パネル

1l

内装・設備・電気・座席解体·－－－·－~~·－→

一 一 一一一吋

一白一

アスベスト
よ

フィールド表層解体
一一一一… 一一一一一叶

一一一一一一一一 一一一一ー~---2!:里二三三7J.!1本 （搬出入ルート轡2.
.
̲̲.
̲T←一一一一ー

一一世田一一一胃

屋外照明器具・電光掲示板解体• • • • • • a ‘。

ト一一一

四一町一－－ 十一回工躯体解体・基礎解体

ト一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一

‘

v

<•v

・圃圃圃圃圃圃圃圃h・・...

••• u.

・..

.
.
..

・M・－岨“・ M

ート一一一一一一一

杭撤去

整地 （貯水池・排水設備〉
ム

一

←一一

日本スポーツ掻興センタ一本部（北工区）
山ト

準備工事
一一一一一一一一一一一一一一，p・m・－一一・由一一一一一一…一一回一＿ ..「一ート一一一一寸

外部足場・防音パネル

アスベスト撤去・内装解体.
.

一一一·－·－・·－···－－ －－一一....＿・－一一一一一一一一一一一

躯体解体・地下設備解体

埋戻し・整地4

3.

総合仮設計画＜安全対策＞(1）飛散・落下物等の防止
敷地外周には鋼板製の仮固いを設け、建物外周には飛散・落下物等の防止のため外部〈枠組〉足場、防音パネル、落下物防止棚等を設置するなど、第三者に対する危害防止に努めます。
(2 ）交通災害の防止
工事関係車両の交通安全対策として、工事車両の出入口（ 4 力所〉に誘導員を配置し、運転手への指導と誘導を行い、歩行者等の安全と工事に起因する交通渋滞の防止を図ります。
また、交通関係の法規を順守し、所轄警察署のご指導を受けて交通事故防止に努めます。
(3 ）火災の防止
火気の使用を伴う作業を実施する揚合は責任者を定め、消火器等の消火設備も整備するなど、防火体制に万全を期します。
5

3. 総合仮設計画

凡例

二三 車両搬出入ルート＜総合仮設計画図＞

H=3.
0m.............

仮囲い（鋼板）ー・・・・・・・・圃圃・

外部（枠組み）足場（防音パネル）
外部（枠組み）.......

・・・・・・・・圃

@（スロープ撤去後盛り替え）
交通誘導員

騒音・振動計ドエミ二）

6

、J·~ ~umゆω∞

（周囲乞〈置苅〉 蜘w
哨→湖巳3. 総合仮設計画

防音パネル

参考例.,‘’,.

’‘鑑胡．，日 ），，／一＋

Ill • 、山一一…一ー一一一～ーー一一ー/北立面図

防音パネルイメージ

JSC本部棟

防音パネル

9

南立面図

5. 施工管理計画
本工事の施工に際しましては、現場周辺の環境を重視し、努めてご近隣の皆様方への影響に配慮した工法を採用してまいります。
また、所轄警察署、関係官庁と十分打合せのうえ、安全に努めます。

(1）作業日時及び休日について①作業日時は原則として、午前8時より午後5時までとします。
なお、近隣様への影響力1少ない軽微な作業や片付け、内装解体作業
等につきましては、上記時間外に作業をさせていただく揚合があります。

②休日は日曜日とし、祝祭日は作業をします。

③道路上の建築物のとりこわしなど、所轄警察署等から指導を受け、やむを得ず休日に作業を行う揚合があります。

④大雨・台風・地震等の緊急対策として、上記以外に作業を行う揚合があります。
10

5. 施工管理計画(2 ）とりこわし施工手 Jll買〈国立震ヶ E 陸上競技場〉①最上部は片持ちとなっているだめ、コンクリートガラが落下しないよう、外部足場に落下防止床を設置します。

②構造体の倒壊を防止するため、柱4本とつなぎ梁を残し以下の手順で解体を行います。
Jγ~：：5平こ二一！毎日③上部床の解体＝今解体

したコンクリートガラは、下部床の衝撃を緩和できるように残置します。
④片持ち部分を解体＝今下部床に集積します。
. － . . . ！ ⑤上部の梁、柱を解体宣し、次に下部構造体を解体します。

11

5. 施工管理計画(3 ）騒音・振動対策について作業は、騒音規制法、振動規制法に定められた特定建設作業の規制基準及び東京都環境確保条例に定められた指定建設作業の勧告基準を順守し実施します。

建設工事における騒音、振動の発生は、作業の性格上、完全に防止することはできませんが、極力、皆様への影響に配慮した低騒音・低振動型機械並びに工法〈油圧式圧砕工法等〉を採用し、解体建物外周の外部足場には防音パネルを設置いたします。

なお、一部、圧砕工法で解体できない部分は、大型ブレー力ーを使用することがあります。
粉塵抑制対策としては、敷地の周辺を仮固い〈高さ 3m ）で養生し、十分な散水を行うほか、強風による解体粉塵等の飛散を防止するため、作業所内は常に清掃するよう努めます。

騒音振動計を北工区・南工区に各 1 箇所設置します。

（位置は前掲〉
12

.
.
.
.
t.

心3.

田口

情河

運用

鋪剛出削→ 州w哨→逗印

話 H 崎掘削→固H凶翻剛・盟国 segd 同 副 知同副知芳泊対。難決SW 哨菖

汗胆U ぐ i 社
Ui

3ωw
滴守勢気泊

5施工管理計画

アスベストについてアスベストを含む建材を解体したり改修作業をする時のアスベスト〈石綿〉粉じんの飛散のしやすさ〈発じん性〉で、下表の 3 つのレベル〈レベル 1 ＞レ ペ7 レ 2 ＞ じ夫九ち 可喜三位デナ lご穿惹ぎ汗でし 帝京 国

今回の工事範囲には、 レベル 2 、 3 のアスベスト含有建材があります
が、レベル 1 （飛散性〉のアスベスト含有建材はありません。
なお、レベル 2 の塗装材については、 レベル 1 と同様の除去工法を採用します。
一分性一区散一ル

飛一ベ

レ

名称‑+高レベル 1吹付け材等（飛散性吹付ロックウール等〉Iレベル2

低レベル3

1 塗装材・保温材・フレキシブルボー． 断熱材
c 設備配管等〉

ド・ケイカル板;、（非飛散性床・壁・天井仕上げ材〉、

16

5. 施工管理計画(4 ）アスベストの除去工事について＜方針＞
アスベストの除去工事の施工に際しては、労働安全衛生法、大気汚染防止法、環境確保条例、アスベストの廃棄物の適正処理指導指針等を遵守し、飛散防止養生を徹底し、除去作業を行います。廃棄物については、関係法令にのっとり、適正に処分を行います。
アスベストの除去にあたっては、関係法令に基づき、石綿作業主任者を選定し作業を行います。

アスベストの除去に従事する作業者は、関係法令に基づく特別の教育を受けた者をあてます。

17

5.

施工管理計画

アスベスト塗装材の撤去手順①

アスベストの作業揚から外部への飛散防止するため、負圧除重装置により、常時負圧を保つ。

②

前室、洗浄室及び更衣室のセキュリティーゾーンを設置。

③

アスベスト材を粉じん飛散抑制剤等により湿潤化。

④

粉じん飛散抑制剤等の効果を確認し、ケレン棒等で掻き落とす。

⑤

除去面に粉じん飛散防止処理剤を散布。

⑥

徹去したアスベスト材は適宜、プラスチックの袋に入れ、粉じん飛散抑制剤等を散布し密封処理。
18⑦

密封処理したものは特別管理産業廃棄物として埋立処分。

5. 施工管理計画

アスベスト配管工ルボ〈し型配管継手〉の撤去手順①

アスベスト材の隙去に伴い、作業揚から揚外への飛散防止のため、養生シート等を用いて区画。

②

養生後に、粉じん飛散抑制剤等により湿潤化。

③

湿潤後、アスベストの使用されていない部分で切断して、更に専用のビニールで密封。

④

除去作業終了後、高性能真空掃除機で床等を清掃。

⑤

密封処理したものは特別管理産業廃棄物として埋立処分。
19

5.

施工管理計画

アスベストの成形板等の撤去手順①

アスベスト材の除去に伴い、作業揚から揚外への飛散防止のため、養生シート等を用いて区画。

②

アスベスト材の除去は、散水等により湿潤化。

③

撤去は手作業で行い、なるべく割らないように撤去。やむを得す割る揚合は、十分に湿潤化する。また、割ったアスベスト材は、湿潤化のうえ、丈夫なプラスチック袋に入れる等飛散防止の措置を講ずる。

④

除去作業終了後、高性能真空掃除機で床等を清掃。

⑤

密封処理したものは特別管理産業廃棄物として埋立処分。

20

5. 施工管理計画

5. 施工管理計画
大型ダンプのフロントガラスヘ設置

国立霞ヶ E 陸上競技揚等
とりこわし工事
関東建設興業株式会社
22

6. その他

発注者

独立行政法人日本スポーツ振興センター
電話： 0 3‑5410‑9153

担当：阿部、麓藤、水津、山本、黒田

施工監理

株式会社岡野建築設計事務所
電話： 03-3404-0359

担当：竹内・笹本

23

6.

その他

施工者：

関東建設興業株式会社
電話〈東京支店〉
03‑5846‑3395

北工区現場代理人大崎昇
監理技術者黒政勝夫

南工区現場代理人茶谷薫
監理技術者長崎久弥

0 工事現場の連絡先は、現場事務所に電話を設置次第、周辺に設置するお知らせ看板にてお知らせします。

0 本工事においては工事ルールを定め、周知徹底を行うとともに、各工事関係者のマナー向上に努めます。

0 工事期間中は、ご迷惑をおかけしますが、ご理解を賜り、ご協力をお願い申し上げます。

O お気づきの点がございましたら、遠慮なくいつでも交通誘導員にお申し付けください。
速やかに現場代理人に連絡し、適切な苅応をいたします。
24