令和３年度⽊材需要の創出・輸出⼒強化対策のうち「地域内エコシステム」推進事業

⻑野県小布施町「地域内エコシステム」モデル構築事業のうち事業実施計画の精度向上⽀援
⽀援とりまとめ

令和 4 年 3 月（⼀社）⽇本森林技術協会（株）森のエネルギー研究所

長野県小布施町「地域内エコシステム」モデル構築事業
主な実施内容等
整理番号

日付

第1章
１ － １
１ － ２
１ － ３
１ － ４
第２章

――――

1

令和 3 年
8月5日

2 1. 2

9 月 13 日

2. 1. 3

9 月 28 日

2. 1. 410 月 13 日

2. 1. 5

11 月 19 日

2. 1. 6

令和 4 年
3月9日

2. 2. 111 月 29 日

2. 1.

2 2. 22 3. 1
2 3. 22 3. 32 3. 42 3. 5
2 3. 62 3. 7
2 3. 82 4. 1

実施区分等

令和 4 年3 月 1 日～
令和３年
10 月 12 日
10 月 12 日
10 月 12 日
10 月 12 日
10 月 13 日
10 月 13 日
11 月 18 日
11 月 18 日
令和 4 年
3月9日

打合せ
（対面）
打合せ
（WEB 会議）
打合せ
（対面）
打合せ
（対面）
打合せ
（対面）
打合せ
（WEB 会議）
第2回
地域集合研修
成果報告会（記録動画）
川上
ヒアリング
川上
ヒアリング
全般（行政）
ヒアリング
全般（行政）
ヒアリング
川中
ヒアリング
川上
ヒアリング
川中
ヒアリグ
全般（行政）
ヒアリング
川下調査結果
報告資料
公表
〇
〇
〇－
－

一覧表
資料名等
事業概要
事業の背景
事業の目的
スケジュール
実施体制
支援内容等とりまとめ
打合せ記録①
キックオフミーティング資料－

打合せ記録②－

打合せ記録③－

打合せ記録④
川中・川下ヒアリングメンバー－打合せ記録⑤－打合せ記録⑥
最終打合せ－

地域集合研修発表資料〇

成果報告会発表資料－

ヒアリング記録①
長野森林組合 須高支所
ヒアリング記録②
北信木材生産センター協同組合
ヒアリング記録③
長野県長野地域振興局林務課
ヒアリング記録④
長野県林務部県産材利用推進室
ヒアリング記録⑤
興和林業 小布施事業所
ヒアリング記録⑥
山宝林業
ヒアリング記録⑦
神山緑地産業
ヒアリング記録⑧
高山村役場
川下調査結果とりまとめ－－－－－－－－

整理番号

日付

実施区分等

資料
公表

第３章
３ － １―

〇

－ ２―

〇

資料名等
総括
まとめ
（今年度の主たる取り組みと結果）
今後の展開（次年度以降の計画等）

1. 事業概要
事業の背景
平成 24 年 7 月の再⽣可能エネルギー電気の固定価格買取制度（FIT）の運⽤開始以降、⼤規模な⽊質バイオマス発電施設の増加に伴い、燃料材の利⽤が拡⼤しています。⼀⽅
で、燃料の輸⼊が増加するとともに、間伐材・林地残材を利⽤する場合でも、流通・製造コストがかさむなどの課題がみられるようになりました。
このため、森林資源をエネルギーとして地域内で持続的に活⽤するための担い⼿確保から発電・熱利⽤に⾄るまでの「地域内エコシステム」（地域の関係者連携のもと、熱利⽤⼜は熱電併給により、森林資源を地域内で持続的に活⽤する仕組み）の構築に向けた取り組みを進める必要があります。

事業の目的「地域内エコシステム」モデル構築事業のうち実施計画の精度向上支援（以下、本事業という）は、林野庁補助事業「令和３年度⽊材需要の創出・輸出⼒強化対策のうち「地域内エコシステム」推進事業」のひとつとして実施されました。
本事業は、「地域内エコシステム」の全国的な普及に向けて、既に F/S 調査（実現可能性調査）が⾏われた地域を対象として公募により選定し、選定地域における同システムの導⼊を目的として、地域の合意形成を図るための地域協議会の運営支援を⾏いました。また、協議会における検討事項や合意形成に資する情報提供、既存データの更新等に関する調査を⾏いました。
本書は、⻑野県小布施町「地域内エコシステム」モデル構築事業の実施内容等をとりまとめたものです。

「地域内エコシステム」とは〜⽊質バイオマスエネルギーの導⼊を通じた、地域の⼈々が主体の地域活性化事業〜
集落や市町村レベルで小規模な⽊質バイオマスエネルギーの熱利⽤または熱電併給によって、森林資源を地域内で持続的に活⽤する仕組みです。これにより⼭村地域等の活性化を実現していきます。

「地域内エコシステム」の考え方•

集落が主たる対象（市町村レベル）•

地域の関係者から成る協議会が主体•

地域への還元利益を最⼤限確保•効率の⾼いエネルギー利⽤（熱利⽤または熱電併給）•

FIT（固定価格買取制度）事業は想定しない

図 1-1「地域内エコシステム」構築のイメージ

事業スケジュール
本事業における全体スケジュールは、下記のとおり、採択地域が決定後、地域の支援等をすすめ、翌年３月に成果報告会を開催し、本書をとりまとめました（表 1-1、図 1-2）。

表 1-1 事業の概要
公募期間
審査結果通知（採択地域決定）令和 3 年 5 月 24 日（月）から令和 3 年 6 月 18 日（金）令和 3 年 7 月上旬

第 1 回地域集合研修

令和 3 年 7 月 12 日（月）13：30～15：30（事業説明会）（Zoom による Web 開催）《テーマ１》
令和 3 年 11 月 29 日（月）9：30-12：30「地域における様々な連携による木質バイオマスエネルギー利用」
森林総合研究所 九州支所

森林資源管理研究 G主任研究員 横田 康裕氏《テーマ２》
令和 3 年 11 月 29 日（月）14：00-17：00「ESCO・民間協力による木質バイオマスエネルギー利用」
株式会社バイオマスアグリゲーション
第２回地域集合研修（専門家による講演・地域の取組報告）

代表取締役 久木 裕氏《テーマ３》
令和 3 年 12 月 2 日（木）14：00-17：00「木の駅や未利用材活用の取り組み」
一般財団法人 学びやの里
事務局長 江藤 理一郎氏
《テーマ４》
令和 3 年 12 月 3 日（金）14：00-17：00「計画的な木質バイオマスボイラー導入に向けて」
岩手大学 農学部 森林科学科
准教授 伊藤 幸男氏（全て Zoom による Web 開催）

成果報告会

令和４年 3 月 1 日（火）から 3 月 31 日（木）（25 地域の成果発表）（パワーポイント録画発表を Web 公開）

図 1-2

事業全体スケジュール

2. ⽀援内容等とりまとめ
本事業による⽀援内容等について、実施項目ごとに下記にとりまとめます。

整理番号

日付

2. 2. 111 月 29 ⽇

2 2. 2

令和 4 年3 月 1 ⽇〜

実施区分等
第2回
地域集合研修
成果報告会（記録動画）

資料
公表

資料名等－

地域集合研修発表資料〇

成果報告会発表資料

୰्ৼ৖ӱӼӺӼӼႩӽଈӻ႘⿤ӽଈӽӻ႘፭ᎬӽႩဗ ፟ኾྃᇸൃಈ઄զདࡰၾ‫ؕ׻׮׬רם‬է‫ؠ׼ؗ‬ஓཝಈ઄ಈ઄ಲ౮૱ब֭ยဗ୶එ౫࣍ྙኾଡ൚ᆑ౮ྎ֭ሇெশ৙਩৵ഘ઱঴ഥਮ‫گ‬ফ২ ৉ୠ৔ग़॥३५ॸ঒ঔॹঝଡണহ঵ਛટਾઔَ৵ഘ઱঴पउऐॊংॖड़ঐ५হ঵भ૭ચਙपणःथُশ৙਩৵ഘ઱঴੕়৆ੁ௓ਤ஼ ઘਚ Ⴟ඿‫؝ڭ‬৉ୠभງஂ৵ഘ઱঴໪ਏ• যઠয া঩ਠ૔• ੕ଅ৉એ஋KD• ஌௔એ஋‫ق‬஌௔૨‫ك‬KD ٫• ಞ౫েਓ୤‫ق‬ফৰౚ‫ك‬শ৙஌௔ੌ় ೼ৈ੍ਚ ੺ๆঽ੘৬॑அिभেਓ୤Pফ‫ૢ؝ڮ‬൳भ৿ਃ‫ؚ‬ూବᮏ஦ᴗࡢঘාࢬௌͶ͕͜Ζព⩏⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮ศ㔝࡟࠾ࡅࡿ⬺Ⅳ⣲໬•••㡲㧗ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ㐃ᦠಁ㐍•••

ᒣᯘ㈨※ࡢ㈨⏘౯್ྥୖ•ᑠᕸ᪋⏫⎔ቃࢢࣛࣥࢻࢹࢨ࢖ࣥࡢィ⏬᥎㐍࡟ᐤ୚ࠋ㍺ධ㈨※࡛࠶ࡿ㒔ᕷ࢞ࢫ࡜ࡢ㐺ษ࡞ࡍࡳศࡅ࡟ࡼࡾࠊ
ᅜෆ㈨※࡟ࡼࡿ⬺Ⅳ⣲໬ࢆ᥎㐍ྠᆅᇦࡢᮍ฼⏝㈨※ࢆᆅᇦ඲యࡢ⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮㟂せ࡟ά⏝⇞ᩱ〇㐀࣭⇕౪⤥ඹྠ஦ᴗయࢆẸႠ࡟࡚タ❧ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⮬἞యࡢቃࢆ㉸࠼࡚ᆅᇦ඲యࡢ⬺Ⅳ⣲໬࡟㈉⊩ࣂ࢖࣐࢜ࢫࢆ㉳Ⅼ࡜ࡋࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭࢖ࣥࣇࣛ㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿ༠ാࡢࡍࡑ㔝ࢆᗈࡆࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡍࡿᮍ฼⏝ᮦ㒊ศ࡟ࣂ࢖࣐࢜ࢫ࡛㈨※౯್ࢆ௜୚ࡍࡿࡇ࡜
࡛ᒣᯘ㈨※ࡢ㈨⏘౯್ྥୖ࡟ࡘ࡞ࡆࡿ୺ఆ᫬ᮇࢆ㏄࠼ࡓᒣᯘࡢ㸿ᮦ࣭㹀ᮦ࡜ࡋ࡚ࡢ฼⏝ࡶྵࡵࡓ᭷ຠά⏝‫؝گ‬ৰ઱৬਑௕‫ق‬१উছॖॳख़‫ش‬থ‫ك‬୻‫غ‬ʛ஦‫غ‬ઔ৏ʤ໨ࡒਫ਼ࢊʥᆅඖ⏘ᴗᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗ⪅ௗ‫غ‬ௌ಼າཤ༽ࡒਁྜྷૌ߻

(ࢩ্໨)ઔ஦(ορϕ੣ଆ)ஏ‫ݫ‬ορϕਫ਼ࢊࣆ‫ंۂ‬ઔԾۛྣ࣑ࣙରͲ͹໨ࡒਫ਼ࢊʤਁྜྷૌ߻ʀஏ‫ۂྜྷݫ‬ंʥ೫ྋ੣ଆʀ೦‫ڇڛ‬‫ڠ‬ಋࣆ‫ۂ‬ର(௒ୣɼ೦Φϋ൤ജ)ઔԾ(ऩགྷՊ)ϓϧϭʖιϱνʖༀ৖ʀঘ஦ָߏௌ಼ࣆ‫ंۂ‬(Իཌྷࢬઅʀৱ඾޽৖͵ʹ)ۛྣஏҮ಼͹ऩགྷՊௌӨे୒ʀਭ৏ஏۢஏҮ೦‫ڇڛ‬‫؝ڰ‬০ফ২ਈु੎ଳखञୖ਻ध੥ટu ০ফ২भ৯ఏ‫؞‬०‫ش‬ঝ‫ँق‬ॊसऌ௅ृ૾ଙ‫ك‬• ংॖड़ঐ५भਹ৷पঢ়खथभঅ४ঙথੁ৒‫఻ؚ‬৬৓ऩষ৿ੑ઺भੁ৒• ਟফ২भংॖड़ঐ५৵ૠெৰಎप਱ऐञ૆૟॑ତइॊ• ૽ৃ৔भ৶হ঻ृ૿ਊ৖౧धभঅ४ঙথभघॉ়ॎचध఻৬৓ऩੴৄभ໮஋‫ ٶ‬ਠ૾‫ؚ‬ਖ਻‫਻ୖؚ‬• ઃঌ‫ش‬४पถ಍u ୖ਻षभ॔উট‫্ॳش‬১‫఻ؚ‬৬ੁ• ઃঌ‫ش‬४पถ಍u ঞঅগ‫قش‬ৰ઱खञ੥ટRUਠ૾‫ك‬• ૽ৃ৔भ৶হ঻‫ؚ‬উট४ख़ॡॺॳ‫ش‬঒‫૿ؚ‬ਊୖभওথং‫ैش‬द‫ؚ‬໥ਘভृਠৃଳ௄॑੎बॊऒधद‫ؚ‬ংॖड़ঐ५হ঵षभ੦ຊੴ௙भಎା‫ؚ‬অ४ঙথभ৯଍়ॎचऋदऌ‫ؚ‬ಞอैखः५ॱ‫॑ॺش‬જॊऒधऋदऌञ‫؛‬• ঴৔ਗभ५ॸ‫ش‬ॡ঍ঝॲ‫ش‬भाऩऔऽधभঢ়બਙ॑੅णऒधऋदऌ‫ؚ‬न॒ऩੈ঵ऋऒोऊैदऌॊऊभ৮૛॑मगीॊऒधऋदऌञ‫؛‬ऽञঢ়બ঻भຸःলखृ‫ؚ‬ओቂቇऋ౥വखञञीप‫ؚ‬঴॑রறधखञংॖड़ঐ५ଡ୳भপऌऩৄ਄ॉ௕॑๜ऎऒधऋदऌञ‫؛‬• ঳্द‫ؚ‬஌௔ৱ౺भ૘ऩः৵ഘ઱঴टऐदभ਄ॉੌाधखथ‫ؚ‬ংॖड़ঐ५হ঵॑ਤीॊऒधभ଒ੀुৄइथऌञभद‫ؚ‬౫મभ৹୸ऊै‫ؚ‬਽ସॳॵউभଲ੿‫ؚ‬ଦଛऽद৵ഘ઱঴भ੺ๆঽ੘৬धभઁୠ৴௚॑౷ऽइञঅ४ঙথभੁ৒ऋਂ૭ಳधःअৄੰपःञॊ‫؛‬ๆ੨भৈ৛੨ृනഹ঴भആຉ઱ਝृহ঵঻ुలਟ৓पमඕऌ੢॒टਨਦ෯৉ୠ঳ఝधऩढञঅ४ঙথ॑णऎढथःऎ૑ਏऋँॊ‫؛‬‫؝ڰ‬০ফ২ਈु੎ଳखञୖ਻ध੥ટ՟ୌઔ৏(໨ࡒਫ਼ࢊ)ઔ஦(ορϕ੣ଆ)ઔԾ(௒ୣʀ೦Φϋ൤ജ)ઔԾ(ऩགྷՊ)• ՟ୌঘාࢬௌ಼Ͳਁྜྷࣁ‫ݸ͗ݱ‬ΔΗͱ͏ΖͪΌɼ໨ࡒΝʹ͖͞Δʹ͑Ώͮͱ࣍ͮͱ͚Ζ͹͖‫ݗ‬౾ͤΖචགྷ͍͗ΖɽႫఈࢮ͵ʹ͹ௌ಼͹ࣁ‫ݱ‬Ν‫ͤ༽׈‬Ζ৖߻ɼյफ͹࢕ૌΊΝ͏͖Ͷߑ஛ͤΖ͖ɽ‫ݗ‬౾݃Վʀࠕ‫ޛ‬͹Πέεϥϱ• ‫ݗ‬౾݃Վʀࠕ‫ޛ‬͹Πέεϥϱஏ‫ݫ‬͹ਁྜྷૌ߻ͳ͹‫ڢ‬٠Ν࣍ͮͪ݃ՎɼҲఈ‫و‬ໝҐ৏͹ऩགྷྖ͍͗Ζ͹Ͳ͍Ηͻ໨ࡒ͹‫ڎ‬ड़Ώ‫ۂڢ‬͹Ն೵੓΍‫ݗ‬౾͹༪ஏ͍͗ΖΝ֮೟ɽ຤ɼஏ‫ݫ‬͹ࢊ‫ۂ‬ഉ‫ؼ‬෼ॴཀྵ‫ंۂ‬
͖Δɼࢩ্໨͵ʹ͹໨ࡒΝ‫ڎ‬ड़͏ͪͫ͜ΖՆ೵੓΍ɽ• ՟ୌορϕ͹੣ଆ৖ॶΏ੣ଆ๏๑Νཱི֮ͤΖ͞ͳ• ‫ݗ‬౾݃Վʀࠕ‫ޛ‬͹Πέεϥϱஏ‫ंۂྜྷݫ‬͹ౖ৖͹ҲժΝορϕ੣ଆ৖ॶɼฯ؇৖ॶͳ
͢ͱईΕΖ͞ͳΝ‫ݗ‬౾ɼ຤ɼௌ͹ϓϧϭʖιϱνʖ͹ηϘʖηΝορϕࡠ੔ɼฯ؇৖ॶͶ‫͖͏͵͘Ͳ༽׈‬΍‫ݗ‬౾ɽορϏʖͶ‫ͱؖ͢‬ͺɼஏ‫͖ंۂࣆݫ‬ΔϨʖηͲཤ༽Ͳ͘͵͏͖‫ݗ‬౾͢ͱ͏Ζɽ• ՟ୌௌ಼ͲऩགྷՊΝ֮ฯͲ͘Ζ͖• ‫ݗ‬౾݃Վʀࠕ‫ޛ‬͹ΠέεϥϱҲఈҐ৏ɼऩགྷՊ֮͗ฯͲͪ͘৖߻ͺESCO‫ܗ‬͹ࣆ‫ۂ‬ӣӨΝ‫ݗ‬౾ͤΖɽ• ՟ୌௌ಼Ͷ͕͜Ζώ΢ΨϜηϚ΢ϧʖ͹અ஖Ն೵͵ࢬઅΝ‫ݗ‬౾ͤΖචགྷ͍͗Ζɽༀ৖͵ʹ͹ޮ‫ࢬڠ‬અΏ຿ؔ͹Իཌྷࢬઅ͵ʹ͗౲໚͹‫ݗ‬౾ޫึɽ• ‫ݗ‬౾݃Վʀࠕ‫ޛ‬͹ΠέεϥϱௌӨ͹ϓϧϭʖιϱνʖ͗࠹΍಍೘઎ͳ͢ͱ༙๮Ͳ͍Ζ͞ͳ͗൓໎ɽ߻Κͦͱɼ຿ؔԻཌྷࢬઅ͖Δɼઅ஖Ͷଲ͢ͱϛζτΡϔ͵ൕԢΝಚΔΗͪɽΉͥͺϓϧϭʖιϱνʖͶͱࣰৄࣰ‫͢ݩ‬ɼ͖ͨ͞Δ຿ؔࢬઅ౵΃͹ఴ֋ΝਦΖɽ‫؝ڰ‬০ফ২ਈु੎ଳखञୖ਻ध੥ટ
u ০ফ২भ৯ఏ‫؞‬०‫ش‬ঝ‫ँق‬ॊसऌ௅ृ૾ଙ‫ك‬• ংॖड़ঐ५भਹ৷पঢ়खथभঅ४ঙথੁ৒‫఻ؚ‬৬৓ऩষ৿ੑ઺भੁ৒• ਟফ২भংॖड़ঐ५৵ૠெৰಎप਱ऐञ૆૟॑ତइॊ• ૽ৃ৔भ৶হ঻ृ૿ਊ৖౧धभঅ४ঙথभघॉ়ॎचध఻৬৓ऩੴৄभ໮஋‫ ٶ‬ਠ૾‫ؚ‬ਖ਻‫਻ୖؚ‬• ઃঌ‫ش‬४पถ಍u ୖ਻षभ॔উট‫্ॳش‬১‫఻ؚ‬৬ੁ• ઃঌ‫ش‬४पถ಍u ঞঅগ‫قش‬ৰ઱खञ੥ટRUਠ૾‫ك‬• ૽ৃ৔भ৶হ঻‫ؚ‬উট४ख़ॡॺॳ‫ش‬঒‫૿ؚ‬ਊୖभওথং‫ैش‬द‫ؚ‬໥ਘভृਠৃଳ௄॑੎बॊऒधद‫ؚ‬ংॖड़ঐ५হ঵षभ੦ຊੴ௙भಎା‫ؚ‬অ४ঙথभ৯଍়ॎचऋदऌ‫ؚ‬ಞอैखः५ॱ‫॑ॺش‬જॊऒधऋदऌञ‫؛‬• ঴৔ਗभ५ॸ‫ش‬ॡ঍ঝॲ‫ش‬भाऩऔऽधभঢ়બਙ॑੅णऒधऋदऌ‫ؚ‬न॒ऩੈ঵ऋऒोऊैदऌॊऊभ৮૛॑मगीॊऒधऋदऌञ‫؛‬ऽञঢ়બ঻भຸःলखृ‫ؚ‬ओቂቇऋ౥വखञञीप‫ؚ‬঴॑রறधखञংॖड़ঐ५ଡ୳भপऌऩৄ਄ॉ௕॑๜ऎऒधऋदऌञ‫؛‬• ঳্द‫ؚ‬஌௔ৱ౺भ૘ऩः৵ഘ઱঴टऐदभ਄ॉੌाधखथ‫ؚ‬ংॖड़ঐ५হ঵॑ਤीॊऒधभ଒ੀुৄइथऌञभद‫ؚ‬౫મभ৹୸ऊै‫ؚ‬਽ସॳॵউभଲ੿‫ؚ‬ଦଛऽद৵ഘ઱঴भ੺ๆঽ੘৬धभઁୠ৴௚॑౷ऽइञঅ४ঙথभੁ৒ऋਂ૭ಳधःअৄੰपःञॊ‫؛‬ๆ੨भৈ৛੨ृනഹ঴भആຉ઱ਝृহ঵঻ुలਟ৓पमඕऌ੢॒टਨਦ෯৉ୠ঳ఝधऩढञঅ४ঙথ॑णऎढथःऎ૑ਏऋँॊ‫؛‬‫؝ڱ‬০৏भ਄ॉੌाृன৫‫ڮڮڬڮ‬ফf‫ڰڮڬڮ‬ফ‫ؚ‬ইছড‫ش‬७থॱ‫ش‬ৰ઒ৰୡभਫ਼ୈu ফfফभ৯ఏ‫؞‬०‫ش‬ঝ• ংॖड़ঐ५भਹ৷पঢ়खथभঅ४ঙথੁ৒‫఻ؚ‬৬৓ऩষ৿ੑ઺भੁ৒• ইছড‫ش‬७থॱ‫ش‬पংॖड़ঐ५঎ॖছ‫ش‬भৰಎ‫ؚ‬৵ૠெ१উছॖॳख़‫ش‬থभৰਠ‫ٶ‬ਠ૾धୖ਻• ইছড‫ش‬७থॱ‫ش‬दभংॖड़ঐ५঎ॖছ‫ش‬भਝ઼पঢ়खथ‫ؚ‬઱ਝभਚଵୖधधुप‫ؚ‬ਠ৉ଳ௄ृ௧୅ੇ॑ഃःञ໥ਘভऩन॑౷ऽइऩऋै‫ؚ‬ਫ਼ୈखथःॊ‫؛‬ऽङਸ਼঳నधखथইছড‫ش‬७থॱ‫ش‬पउऐॊ঎ॖছ‫ش‬ਝ઼ऋਠৰ৓दँॊ‫؛‬ਈಢ‫ؚ‬ফभৣ઄਋ओौभਝ઼ੵহ॑৯૪पਫ਼ୈघॊ‫؛‬• ংॖड़ঐ५঎ॖছ‫ॵॳ؞ش‬ঃ‫ش‬भ৹୸‫؞‬೵ଖपणःथम‫ؚ‬৉੪হ঵঻ऊैभজ‫ش‬५॑ਫ਼ୈর‫؛‬• ৉੪஌௔ੌ়ऊैभਉ਽ृ‫ؚ‬৉੪ਓ঵ఀಣ੟૪৶঵঻ऊैभఖਆ੍௽਽भභো॑ਉ౫મधखथਫ਼ୈর‫؛‬঴৔ᗭ৒๵भ঳৖ुਹ৷૭ચऊ‫؛‬• ਽ସॳॵউपणःथ‫؛‬ইছড‫ش‬७থॱ‫ش‬भഢ৉৔दभॳॵউ੿ਛ‫ؚ‬৳ଵपणःथुਫ਼ୈর‫؛‬u ఻৬৓ऩষ৿ੑ઺• ઱ੵੵহા৷ऩन૚ரଓஃসऩन৹ਪ‫ڮڮڬڮق؛‬ফ঱઄਋‫ك‬• ઱ਝभਚଵୖध঎ॖছ‫ش‬઩৿৏भঐॿ४ওথॺ஄ଙभਫ਼ୈ‫ڮڮڬڮق؛‬ফ঱઄਋‫ك‬• ৉੪হ঵঻ृ஌௔ੌ়धभ৴௚भถ಍भਫ਼ୈ‫ڮڮڬڮق؛‬ফ঱઄਋‫ك‬• ৶হ঻ैधभ্ଉ‫؞‬ੑ઺भુથधৼ୥‫ڮڮڬڮق؛‬ফ঱઄਋‫ك‬‫؝ڲ‬ઓः‫؞‬ਞतऌ‫؞‬৅ৄಉu ઓः‫َ؛‬ਨਦ෯ংॖड़ঐ५ણ৷ଡ୳॑৯੐खञःُ• ০৚‫ؚ‬஌भग़ॿঝॠ‫ش‬ଢ଼஢ਚ॑রੱधखञ௧୅ੇभाऩऔऽञठधभੈ௮॑৽थ‫ؚ‬ংॖड़ঐ५ણ৷भপऌऩ૭ચਙ॑૎गॊऒधऋदऌञ‫؛‬৵ഘ઱঴दभংॖड़ঐ५ણ৷मহ঵दभຩटऋ‫ؚ‬৉ૉആ཮৲ृ८টढ़‫ش‬঎থभৰਠ॑ৄྚइॊध‫ؚ‬धथु৘঴੨टऐभ৿ऌधखथੑ઺घॊटऐदम৑प়ॎऩः‫؛‬ਨਦ෯पम௹୕ऩ஌௔ৱ౺ध‫ؚ‬ആ೎໡ऩनभংॖड़ঐ५঎ॖছ‫ش‬भણ৷पిखञহ঵঻ऋோ૔घॊ‫؛‬ऒअखञઁୠभ५ॸ‫ش‬ॡ঍ঝॲ‫॑ش‬లਟ৓पमඕऌ੢॒टঅॵॡআॡॳক‫ش‬॑๜ऌ‫ؚ‬৅ਦघॊऒधद‫ेؚ‬ॉংॖड़ঐ५হ঵भ௓ਤৡ॑ৈीथःऎऒधऋदऌॊभदमऩःऊधઓअ‫؛‬u ਞतऌ‫؞‬৅ৄ‫َ؛‬୭୆ઇ୘भ൤఺भ੎ਏਙ‫؛‬6'*Vुःःऋଌ੪भ஌௔ৱ౺भৄઉखऊैُ• ਩৔भ੔ਤহ୻दँॊૈম਴஌௔ग़ॿঝॠ‫ش‬ऩनभଳ௄मశଞपથஇटढञ‫؛‬ৱ౺৓प०঑धઓॎोॊૈफ़ঞ౫प੼க॑ଖइ‫ؚ‬஌௔ੌ়ડु‫ؚ‬হ঵঻ડु‫ؚ‬৛भ୭୆पुથஇदँॊਕ্ेखभহ঵ঔॹঝम‫ؚ‬ऽऔपশ৙पउऐॊ୭୆ॖঀঋ‫ش‬३ঙথध੉इॊध૎गञ‫؛‬ऒभহ঵ऋ੅ण‫ؚ‬ઇ୘৓੼கमశଞपৈः‫؛‬਩৔भ৵রৈেम6'*Vभ৾ಆऩन॑ਤीथःॊऋ‫ؚ‬ऽङमଌ੪भ৉੪भॖঀঋ‫ش‬३ঙথभৄ৾‫ؚ‬ଢ଼ఊ‫ؚ‬ଢ଼஢॑घॊऒधऋदऌऩःऊ‫؛‬ଌुधपॖঀঋ‫ش‬३ঙথभரमँॊधःअऒध॑ઇ୘ী৙ध৴௚खथਤीथःऌञःधઓअ‫؛‬

3. 総括まとめ（今年度の主な取り組みと結果）
本事業による支援内容等について、実施項目ごとに下記の通りとりまとめます。

（1） 全般

小布施町サイドで優秀かつ熱意ある若⼿⼈材を複数配置し、彼らと⼀緒にヒアリングや結果分析を⾏うことで、今後の⼈材育成にもつながるアプローチができた。



地元に⽊質バイオマスエネルギーの専門家（㈱ラブフォレスト・小島氏）がおり、その積極的な支援やアドバイスを受ける体制ができたことが⼤きい。



その結果、数多くのヒアリングを通じて町内外のステークホルダーとの関係性を持つことができ、どんな協業がこれからできるかの議論をはじめることができた。また関係者の洗い出しや、ご挨拶が完了したために、町を中核としたバイオマス構想の⼤きな⾒取り図を描くことができた。

本事業（地域内エコシステム事業）と並⾏して、役場内の理事者、プロジェクトチーム、担当課のメンバーらで勉強会や現場視察を重ねることで、バイオマス事業への基礎知識の取得、ビジョンの目線合わせができ、理想的なスタートを切ることができた。



⼀⽅で、森林資源の少ない小布施町だけの取り組みとしてバイオマス事業を進めることの限界も⾒えてきたので、材料の調達から、⽊質チップの製造、配送まで近隣⾃治体との広域連携を踏まえたビジョンの策定が不可⽋という⾒解にいたる。将来的には近隣の⾃治体（特に高⼭村）、温浴施設、事業者等も巻き込んだ北信濃地域⼀帯となったビジョンをつくっていく必要がある。

（2） 川上
小布施町内の森林資源が限られているため、⽊材をどこからどうやって持ってくるのかが本事業を推進する上での最重要課題の⼀つであった。
そのため地元の森林組合をはじめ、複数の川上・川中側のプレーヤーや⾏政（⻑野県林務部、隣接する高⼭村役場等）との協議を持った。その結果、⼀定規模以上の需要量があれば、⽊材の拠出・供給等で協業可能性があることが確認できた。⼜、須高地域に貯⽊・チップ化施設をもつ地元産業廃棄物処理業者から、支障⽊などの⽊材を供給いただける可能性も把握できた。

（3） 川中チップの製造場所や製造⽅法を絞りこむことが今年度の課題であった。
須高地域の林業事業体やチップ製造業者の土場の⼀画をチップ製造場所、保管場所として借りることを検討した。⼜、町のフラワーセンターの敷地を利⽤してチップ製造、保管場所に活⽤できないかも検討。
チップに関しては、当面は地元事業者からリースでチッパーを借りて製造するか、既存のチップ製造業者から購⼊するか、双⽅の可能性を検討した。

（4） 川下
まずは町内においてバイオマスボイラー設置可能な施設を絞り込む必要があった。
そのため役場などの公共施設や⺠間の温浴施設などの基本的な燃料需要や設置可能スペース等を調査した。その結果、町営のフラワーセンターがモデル的な導⼊先として最も有望であることが判明。合わせて⺠間温浴施設の⼀つから、設置に対してポジティブな反応が得られた。

今後の展開（次年度以降の計画等）
本事業の今後の展開について、実施項目ごとに下記の通りとりまとめます。

（1） 全般バイオマス利⽤に関してのビジョン策定、具体的な⾏動計画の策定を⾏う。そのために小布施町役場内で担当課の下にバイオマスに係るプロジェクトチームを組成し、月 1 回程度の定例会合を⾏う予定。地域内エコシステム構築事業の枠組みを活⽤して、そこに森のエネルギー研究所からも専門委員として参加し、第三者的な視点から提案やアドバイスを⾏う。

（2） 川上（山側）
チップ原料として、須高地域内の森林組合や林業事業体からの原⽊購⼊、産業廃棄物処理業者からの支障⽊購⼊の⽅法や⾦額の具体的な詰めを⾏う。町内の果樹剪定枝の利⽤可能性も合わせて検討する。

（3） 川中
小型移動式チッパーの購⼊またはレンタルによる製造パターンと、町内のチップ工場からの購⼊パターンについて、それぞれのコスト、製造・保管場所、運搬⽅法等について具体的に詰める。フラワーセンター（チップボイラー導⼊候補先）敷地内でのチップ製造、保管の可能性についても検討する。

（4） 川下
今年度の調査の結果、町営のフラワーセンターと⺠間温浴施設の⼀つが、当面のバイオマスボイラー導⼊候補先として絞り込まれた。今後の展開として、まずはフラワーセンタ
ーに実証試験的に導⼊し、そこから⺠間施設等への展開を図る。
川下側の第⼀段として、フラワーセンターでのバイオマスボイラー設置に関して、施設の所管課とともに、現地視察や専門家を招いた勉強会などを⾏いながら、さらに検討を進める。最短、2023 年下半期ごろの設置を目標とする。
バイオマスボイラーについては、地元事業者からのリースの可能性も含めて検討する。

（5） 具体的な行動計画


設備及び工事費⽤等に関わる各種補助⾦など調査。（２０２２年上半期）

施設の所管課とボイラー始動後のマネジメント形態の検討。（２０２２年上半期）

地元事業者や森林組合との連携の詳細の検討。（２０２２年上半期）

理事者らとの⽅針・計画の共有と相談。（２０２２年上半期）

令和 3 年度⽊材需要の創出・輸出⼒強化対策事業のうち「地域内エコシステム」推進事業

⻑野県小布施町「地域内エコシステム」モデル構築事業のうち事業実施計画の精度向上支援
支援とりまとめ
令和４年 3 月

⼀般社団法⼈ ⽇本森林技術協会〒102-0085 東京都千代田区六番町 7 番地
TEL 03-3261-5281（代表）

FAX 03-3261-3840

株式会社 森のエネルギー研究所〒198-0042 東京都⻘梅市東⻘梅 4-3-1 ⽊ズナのもり 2F
TEL 0428-84-2445

FAX 0428-84-2446