新国立競技場建設計画の経緯
神宮外苑と国立競技場を未来へ手わたす会 作成 2015年8月8日現在
国、自治体、JSCの動き

建築界・市民の動き

2005年（平成17年)3月18日 「明治神宮が神社本庁離脱直後に急浮上した外苑再開発計画。推定1兆円以上」週刊金曜日が報道
2011年(平成23年）
2月15日 ラグビーワールドカップ成功議連による国立競技場建て替え決議。初めて「新築」、「8万人」が出る
3月25日

久米設計が国立霞ヶ丘競技場陸上競技場耐震改修基本計画を提出（サブトラックを地下に設置、設計・1年、工期・2年、工事費・777億円、うち地下工事に110億円）

6月24日 スポーツ基本法公布
12月13日 閣議において2020年第32回オリンピック競技大会・第16回パラリンピック競技大会の東京招致が了承される
2012年(平成24年）
3月

スポーツ基本法に基づくスポーツ基本計画が策定され、これにより「オリンピック・パラリンピック等の国際競技大会の招致・開催等を通じた国際交流・貢献の推進」が掲げられる

3月6日 第1回有識者会議、議題１、国立競技場の将来構想、２、ワーキンググループの設置
4月23日
7月13日

ＪＳＣが国立霞ヶ丘競技場整備に係る基本計画策定に関する資料作成業務（株）都市計画設計研究所 約5000万契約
第2回有識者会議、議題１、国立競技場の改築に向けた論点整理について、２、新国立競技場基本構想デザイン公募について

7月19日 霞ヶ丘アパート役員会（町会）に、東京都が移転の要請
7月20日 日本スポーツ振興センター（JSC）が新国立競技場国際デザイン競技の手続き開始公告を出す。
8月26日 東京都主催（JSCも同席）霞ヶ丘アパート移転説明会
11月15日 第3回有識者会議、議題1、新国立競技場基本構想国際デザイン競技の審査結果について、２、今後のプロセスについて
11月16日 46応募作品の中からザハ・ハディド氏作品が最優秀賞と決まる
11月27日 JSCが近隣住民に対して「国立霞ヶ丘競技場建替え計画概要説明会」を開催
12月4日 JSCが「神宮外苑地区地区計画」の企画提案書を東京都に提出
12月12日 ＪＳＣが国立霞ヶ丘競技場整備に係る基本計画策定に関する資料作成業務（その2）都市計画設計研究所3000万契約
2013年(平成25年)
1月21日 都市計画原案の公告・縦覧（意見書提出期限2月12日）
2月19日 東京都から各区（新宿・港・渋谷）へ意見照会
2月22日 東京都が都市計画案の説明会を開催
2月25日 都市計画案の公告・縦覧（3月11日まで）
4月 各区から東京都への意見回答
4月3日 ＪＳＣ 国立霞ヶ丘競技場改築整備に係る開発手法検討等業務委託 ㈱都市計画設計研究所3600万随意契約
5月17日 東京都都市計画審議会が20ｍの高さ規制を75ｍに緩和する再開発促進地区計画を承認し都知事に答申
5月31日 ＪＳＣ新国立競技場フレームワーク設計業務を日建設計・梓設計・日本設計・アラップ設計共同体 約3億で契約
6月17日 都市計画決定告示
7月29日 新国立競技場ﾌﾚｰﾑﾜｰｸ設計に関するﾃﾞｻﾞｲﾝ監修業務ザハ事務所と1億で契約
8月15日
9月7日 IOC総会で2020年オリンピックの東京開催が決まる

槇文彦氏、日本建築家協会発行の雑誌に「新国立競技場案を神宮外苑の歴史的文脈で考える」と題した論考を発表する

9月30日10月

ＪＳＣが設計ＪＶと契約変更、解体工事実施設計として9200万円追加
ＪＳＣがザハ事務所と新国立競技場ﾌﾚｰﾑﾜｰｸ設計に関するﾃﾞｻﾞｲﾝ監修業務2億で変更契約
財務省主計局より「国・地方とも財政改革が緊要な課題であることに鑑み、簡素を旨とし、大会の開催に係る施設については、既存施設の活用を図ること」としたオリンピック・パラリンピック関係資料が発表される。

10月11日シンポジウム「新国立競技場案を神宮外苑の歴史的文脈で考える」開催。この様子はインターネッ
トで中継され、新聞各紙、ＴＶニュースでも報道される。登壇者 槇 文彦 （建築家）
陣内 秀信 （建築史家・法政大学教授）
宮台 真司 （社会学者・首都大学東京教授）
大野 秀敏 （建築家・東京大学大学院教授）

10月28日●神宮外苑と国立競技場を未来へ手わたす会(手わたす会）設立

11月7日

槇文彦氏をはじめ建築家4名が文部科学省および東京都に「新国立競技場に関する要望書」を提出、発起人および賛同者に建築関係者100人が名前を連ねる●手わたす会 ホームページ開始

11月25日●手わたす会が内閣府、文部科学省、JSC、都知事に要望書・質問状および署名簿を提出。都庁
記者会見●手わたす会が公開座談会「市民とともに考える新国立競技場の着地点」を開催。 登壇者 松隈洋 （建築史家、京都工芸繊維大学教授）
藤本 昌也 （建築家、日本建築士連合会名誉会長）日置 雅晴 （弁護士、早稲田大学大学院教授）平良 敬一 （建築評論家、「住宅建築」相談役）渡辺 邦夫 （構造設計家、新国立競技場デザインコンクール応募者） 森山 高至 （建築エコノミスト） 森 まゆみ （作家/神宮外苑と国立競技場を未来へ手わたす会共同代表）

11月26日 第４回有識者会議開催
自民党無駄撲滅ＰＴにより新国立競技場に関するヒアリング実施（現国立競技場の耐震改修費用は700億円、コンペ条件
11月28日 の工事予算費用1300億円は日産スタジアム700億円を参照、屋根付きにすることで１00～１50億円のコスト増となるが年間12日程度のコンサート利用・4億8000万円の収入が考えられる）
11月30日●手わたす会 change.orgで「神宮外苑の青空と銀杏並木の風景を守ろう！巨額の建設費をかけない、いまある国立競技場を直して使おう」キャンペーンを立ち上げ、ネット賛同署名を集め始める。
●手わたす会 第1回外苑ウォーク実施

12月13日●手わたす会 青柳文化庁長官に要望書を提出。

12月24日●手わたす会 JSC、国立競技場将来構想有識者会議、国際デザイン競技審査委員長宛に公開質問状を送付

12月27日自民党無駄撲滅ＰＴによる第2回目ヒアリング （工事予算の上限・1388億円、ランニングコストの赤字補填を行わないことを確認）

2014年(平成26年)
1月10日

ＪＳＣが設計ＪＶと新国立競技場基本設計その他業務 6億で契約
ＪＳＣがザハ事務所と新国立競技場基本設計に関するﾃﾞｻﾞｲﾝ監修業務 1億で契約●手わたす会 公開勉強会「みんなで学ぼう 新国立競技場のあり方」を開催
登壇者 森 まゆみ （作家/神宮外苑と国立競技場を未来へ手わたす会共同代表）鈴木 知幸 （元2016年東京オリンピック招致準備担当課長・順天堂大学客員教授 沖塩 荘一郎 （日本ファシリティマネジメント協会理事、東京理科大学名誉教授）森山 高至 （建築エコノミスト）山本 想太郎（建築家、日本建築家協会デザイン部会長）

1月14日

1月31日

●手わたす会 都知事選立候補予定者に公開質問状を送付

JSCより手わたす会へ12月24日公開質問に対する回答
安藤委員長からの返答はなし

参議院予算委員会にて有田芳生議員が新国立競技場建設について質問
2月5日 （ハディド氏に監修料として13億円支払うこと、競技場利用による年間収入50億円、維持管理約46億円、約4億円の黒字となる試算が示される）
2月18日●手わたす会 公開勉強会「スポーツ施設としての新国立競技場を考えよう」を開催
登壇者 森 まゆみ （作家/神宮外苑と国立競技場を未来へ手わたす会共同代表）後藤 健生 （スポーツジャーナリスト）鈴木 知幸 （元2016年東京オリンピック招致準備担当課長・順天堂大学客員教授）今川 憲英 （外科医的建築家憲＋TIS&Partners 東京電機大学教授）

2月26日●手わたす会 JSCに再度質問状を送付

3月3日●手わたす会 舛添都知事、JOA、文科省にオリンピックムーブメンツ・アジェンダ21遵守の要望書を提出。

参議院予算委員会にて蓮舫議員が新国立競技場について質問
3月14日 （現競技場の解体及び新競技場の建設費用計2000億円は国・都・JSCが分担するが現在協議中であり、その割合は未定であると久保公人文科省スポーツ青少年局長回答）
3月15日●手わたす会 第2回外苑ウォーク実施

3月24日●手わたす会 公開勉強会「新国立競技場、このままでほんとにいいの？」を開催
登壇者 森 まゆみ （作家/神宮外苑と国立競技場を未来へ手わたす会共同代表）松原 隆一郎（社会経済学者、東京大学教授）柳沢 厚 （日本都市計画協会理事、C-まち計画室代表）横河健 （建築家、日本大学教授）今枝秀次郎＋平山貴大（東京大学工学部建築学科3年）

3月27日
3月27日
3月31日 ＪＳＣがザハ事務所と新国立競技場基本設計に関するﾃﾞｻﾞｲﾝ監修業務 7000万契約●手わたす会 JOCにオリンピックムーブメンツ・アジェンダ21遵守の要望書を送付
平凡社より「新国立競技場、何が問題か オリンピックの17日間と神宮の杜100年」槇文彦編著出版●手わたす会 トーマス・バッハIOC会長に新国立競技場をオリンピックムーブメンツ・アジェンダ21
遵守の要望書を送付

4月4日●岩波ブックレット「異議あり！新国立競技場」出版

4月5日●手わたす会 JSCによる現国立競技場解体工事入札に対し抗議文を送付

4月16日 東京都が2020年東京オリンピック環境アセスメント調査計画書に関する意見募集を行う「新国立競技場、何が問題か」出版記念シンポジウムが開催される。
登壇者 槇 文彦 （建築家）大野 秀敏 （建築家、東京大学大学院教授）森 まゆみ （作家）陣内秀信 （建築史家、法政大学教授）

4月23日
4月24日 ＪＳＣ解体の入札を公告

シンポジウム「新国立競技場のもう一つの可能性」が開催される登壇者 中沢 新一 （人類学者、明治大学野生の科学研究所長）伊東 豊雄 （建築家、RIBAゴールドメダル、プリツカー賞受賞者）森山 高至 （建築エコノミスト）松隈 洋 （建築史家、京都工芸繊
維大学教授）/司会

5月12日

5月15日

JSCより手わたす会へ公開質問状の回答が届く／第43回 みなとスポーツフォーラム「2019年ラグビーワールドカップに向けて」ＪＳＣ山崎本部長登壇し、競技場の説明を行う

5月21日 衆院文部科学委員会で宮本岳志議員が質問し、異論に耳傾け民主的手続きの徹底をはかるよう求める。

●手わたす会 内閣総理大臣、文科大臣、JSC、都知事にあて、国立競技場の解体中止と改修検討をもとめる要望書を送付

5月22日 東京都議会 日本共産党東京都議団 国立競技場解体中止の見解 記者会見
5月23日

日本建築家協会が文部科学省・東京都・JSCに対し、国立競技場解体中止の要望書を提出する。

JSC、新国立競技場の基本設計を発表、第５回有識者会議でこれを了承する
手わたす会が3月31日にIOCに向け送付した要望書の返信が届く
5月28日
2020年東京五輪環境アセスメント評価委員会、五輪会場などに関する環境影響評価書を作成する際の留意点をまとめ、都環境局長に意見具申を行う
5月29日 JSC解体入札を開札（予定価額を上回り不落となる）
5月30日 JSCが新国立競技場基本構想国際デザイン競技報告書（競技概要・応募状況・審査概要・質疑）を公表
5月31日●手わたす会 バッハIOC会長にあて、改めて要望書を送付する｡／手わたす会大橋智子 新ス
ポーツ連盟シンポジウム登壇者として参加

6月5日 渋谷区議会オリ・パラ特別委員会と新国立競技場周辺住民代表者との懇談会が開催される

国際環境影響評価学会元会長原科幸彦氏、IOCバッハ会長宛に手紙を送付

6月9日 JSCは競技場取り壊し業務入札が不落であったことを発表
6月10日●緊急要望書「使いやすく愛される競技場を作るために、解体を半年延期し、検討委員会を設置してください」送付

6月13日●外国人記者クラブにて競技場問題記者会見：登壇者・原科幸彦（千葉商科大学教授）、大野秀敏（東京大学新領域創成科学研究科教授）、エドワード鈴木（建築家）、森山高至（建築エコノミスト）、清水伸子（手わたす会）
建築家槇文彦氏、IOCバッハ会長に手紙を送付

6月15日●手わたす会 シンポジウム「神宮の森から新国立競技場を考える」を開催、登壇者・三上岳彦（首都大学東京名誉教授）、原科幸彦（千葉商科大学教授）、大澤昭彦（東京工業大学助教）

6月23日●都知事宛「新国立競技場に都民の税金を使わないように要望いたします」提出

6月25日 JSC解体再入札を公告（条件を緩和して解体専門業者の入札を可とした）●手わたす会清水伸子 IOCマーク・アダムス主席報道官他と面談

IOC調整委員会のコーツ委員長らが準備状況視察および東京五輪組織委員会と協議のため6月25日に訪日、27日に記者
6月27日
会見を行う
6月30日

●手わたす会から5月31日付IOC宛の手紙の返事が届く

7月5日｢国立さんを囲む会」実施/70mの高さに赤い風船を上げる/●手わたす会 馬車を走らせる

7月7日 JSCによる建築関連団体に向けた新国立競技場計画に関する説明会が行われる（非公開）
7月11日

参加と合意形成研究会キックオフシンポジウム「新国立競技場計画の持続可能性は」登壇者・浜野安宏（ライフスタイルプロデューサー）、大野秀敏（東京大学新領域創成科学研究科教授）森山高至（建築エコノミスト）鈴木知幸（元2016年東京オリンピック招致準備担当課長・順天堂大学客員教授）三上岳彦（首都大学東京名誉教授）原科幸彦（千葉商科大学教授）森まゆみ（手わたす会）

7月12日

JIAシンポジウム「新国立競技場とオリンピック施設計画に何が必要か？」登壇者・元倉眞琴（建築家）、森まゆみ（手わたす会）、坂井文（北海道大学准教授）、上浪寛（JIA関東甲信越支部長）

7月15日

霞ヶ丘アパートを考える会 記者会見 住民と共にアンケート結果を発表

JSCは2度目の競技場解体入札を行うが予想価格を下回る応札があったため、契約を留保し調査を行うと発表
7月7日の説明会をうけ、建築関連団体がJSCに質問書を提出(8月8日付けで回答）
欧州4カ国（オーストリア・ドイツ・スイス・スウェーデン）が招致プロセス、オリンピックの費用および規模についての提言書
7月17日 をIOCに提出
JSC解体再入札の開札（落札者保留 最低価額で入札したフジムラを特別重点調査対象に）
7月21日

国際シンポジウム「都市と建築の美学－新国立競技場問題を契機に」美学会主催

7月23日

東京芸大教授が国立競技場の保存を求める意見書を国・JSCに提出

7月24日●手わたす会 財務省に要望書提出

7月25日 JSCがフジムラを入札無効としたため、フジムラはJSCに官製談合の疑いありと
7月28日 JSCは公正取引委員会に官製談合の疑いを連絡
7月30日

参加と合意形成研究会、中間報告会

7月31日 JSCサイトにある国立競技場建て替えに関するよくあるお問い合わせが更新される●change.orgのネット署名が32000筆に達する

8月1日 JSCが渋谷区議会に第2回説明会を行う

日本建築家協会、JSCに追加質問書を提出（8月22日付で回答）。

8月6日 7月7日に行われた建築関係団体向け説明会の概要が公開される
8月19日 JSC 新国立の収支を修正 収入 38億 支出 35億 黒字 3億
8月20日

ＪＳＣ 実施設計に着手 設計ＪＶと随意契約 25億7500万
ＪＳＣ デザイン監修業務としてザハ事務所と随意契約 9億3000万

8月27日 JSCが再入札の落札者を南北工区とも関東建設工業と公表
フジムラ、内閣府の政府調達苦情検討委員会に苦情申し立て
8月28日
9月12日 JSC解体業者未定のまま近隣住民向け解体工事説明会開催
9月16日●手わたす会 緊急声明「JSCによる現国立競技場解体工事着手に強く抗議する」を公表 都庁
で記者会見

9月23日

手わたす会上村千寿子 日本景観学会2014秋季大会「巨大構造物と景観」で「「新国立競技場」について報告

自民党無駄撲滅PTが再度新国立競技場整備問題を取り上げる
出席者：河野太郎議員、馳浩議-員、橋本聖子議員、大内達史（建築士事務所協会会長）、鈴木知幸（元・2016年東京-オリンピック招致準備担当課長、順天堂大学客員教授）、内藤廣（東京大学名誉教授・新-国立競技場コンペ選定審査員）、中村勉（東京建築士会会長）、森山高至（建築エコノミ
9月25日 -スト）、和田章（東京工業大学名誉教授・新国立競技場設計アドバイザー・元日本建築学-会会長）、文部科学省、ＪＳＣ、ザハ・ハディド日本事務所●手わたす会 シンポジウム「それでも異議あり、新国立競技場－ 戦後最大の愚挙を考える｣日
本青年館

9月26日
9月30日

内閣府の政府調達苦情検討委員会は３０日、入札手続きに問題があったとして、入札をやり直すよう求める報告書をまとめる9月30日

内閣府の政府調達苦情検討委員会は３０日、入札手続きに問題があったとして、入札をやり直すよう求める報告書をまとめる
日本建築学会主催「建築文化週間2014」のイベントとして建築夜楽学校第1夜『新国立競技場の議論から東京を考える』が田町の建築会館ホールにて開催される。登壇者：槇文彦・内藤廣・青井哲
人・浅子佳英、コメンテーター：五十嵐太郎、モデレーター：松田達

10月1日
10月2日 森オリ・パラ組織委員長が無駄撲滅PTのヒアリングについて不快感を表明する

建築夜楽学校第2夜「オリンピック以降の東京」登壇者：市川宏雄・白井宏昌・為末大、コメンテー
ター：中島直人・五十嵐太郎、モデレーター：藤村龍至

10月9日
10月18日 東京オペラシティ・アートギャラリーにてザハ・ハディド展始まる（12月23日まで）
10月21日 JSC解体の再々入札を公告
10月31日日本建築家協会、9月8日に開催された「新国立競技場に関する追加説明・意見交換会」の開催概要と資料を公開。

11月5日

磯崎新氏、「新国立競技場は将来『粗大ゴミ』になる。2020東京オリンピックは二重橋前広場で」という文書を公開。

11月19日 磯崎氏、大橋氏（ザハ事務所）が外人記者クラブで会見
11月20日●手わたす会清水伸子 IOCマーク・アダムス主席報道官他と面談
日本建築家協会、「新国立競技場に関する追加説明・意見交換会」を受けて、JSCに見解及び要望書を提出。

11月21日
12月3日 ＪＳＣは3度目となる競技場解体入札の開札を行ったものの低入札価格調査を行うと発表
12月5日

ザハ氏による反論がdezeen誌に掲載される
ＪＳＣは新国立競技場（仮称）新営工事（スタンド工区）②技術協力業務（平成２６年度）大成建設と1億3400万契約

12月8日 ＪＳＣは新国立競技場（仮称）新営工事（屋根工区）②技術協力業務（平成２６年度） 竹中工務店と1億3500万契約
12月15日 ＪＳＣ、関東建設興業が南工区を落札と発表
12月19日 JSC、北工区をフジムラが落札と発表
2015年(平成27年)
1月7日

JSC、国立霞ヶ丘陸上競技場等とりこわし工事（北工区・南工区）、工事計画変更などの追加住民説明会（四谷区民ホール）

1月17日●手わたす会 外苑キラキラウォーク開催

3月3日 競技場の解体始まる
3月4日 日本青年館の解体および新国立競技場建設に関する住民説明会（津田ホール）
3月5日●手わたす会 緊急声明発表「国立競技場の解体と神宮外苑の樹木伐採に抗議します」

4月24日

日本学術会議「神宮外苑の環境と新国立競技場の調和と向上に関する提言」

5月11日●手わたす会 まだまだ終わらない勉強会１「景観は誰のものか」講師東郷和彦

5月15日

スポーツ報知「民間会社が９５０億で出来る格安案を文科省などに提示。政府内に支持広がる」

5月16日

スポーツ報知「オリンピック後は野球チームのフランチャイズに」

下村文科相、「開閉式膜はオリンピック後につける。１万５０００席は仮設で手動式に」。舛添都知事に５００億の負担を要
5月18日
請しに行ったさいの発言。舛添知事反発、「一切聞いていない」「都民の納得が必要」都と文科省の対立厳しくなる。
5月19日

NHKニュース 下村文科相「五輪後の屋根の設置，開催に影響はない」
ＪＳＣ新国立競技場（仮称）新営工事（スタンド工区）②技術協力業務（平成27 年度） 大成建設2億2200万円追加契約

5月22日

朝日社説「お粗末と言うしかない。甘すぎた構想、猛省を」

5月24日

下村文科相「公約の破棄、日本の信頼損なう」(産経)

5月26日

日経「目にあまる、新国立の迷走」

5月27日 五輪担当相、五輪推進本部を設ける特別措置法が参議院本会議で可決
5月28日

東京都建築許可のための公聴会開催
ＪＳＣ新国立競技場（仮称）新営工事（屋根工区）②技術協力業務（平成 27 年度） 竹中工務店約3億追加契約

5月29日 森組織委員長「どっちもどっち。知事の資格ない」

槇グループ （大野秀敏 中村勉 古市徹雄 元倉眞琴 山本圭介）低いキールアーチがコストを押し上げ技術的な無理も生むとして中止を進言。観客席だけに庇がかかるシンプルなものを日本チームで作る

6月1日

下村文科相「開閉式屋根がなくても五輪には差し支えない。 いままで騒音公害のためコンサートが年に１，２回しか開けなかったが、コンサートを年間10回やれば黒字になる」と発言 スポーツ報
知 （コンサートを10回やれば黒字と言うのは誤り）

6月4日●手わたす会、舛添都知事宛、５００億の都税出費について四季の庭や明治公園の土地所有について，都計審の規制緩和についてなど要望と質問状を提出。

6月5日

槇文彦氏、事務所で記者会見「キールアーチをやめ、シンプルで洗練された競技場を。４２ヶ月でできる。維持費も７０億でなく２６億程度」

6月11日

朝日新聞報道、下村文科相「明確な責任者が誰なのかよくわからないまま来てしまった」／舛添知事「都民の生命と財産を守るのが第一の仕事」

6月12日 森喜朗オリパラ組織委員会委員長「それぞれ自覚してくれないと」「３～４０００億かかっても立派なものを」●手わたす会記者会見「新国立競技場現行案に対する緊急市民提言」／●勉強会２「真国立競技場へ」講師 森山髙至

6月16日
6月17日 自民党無駄撲滅チーム、槇文彦氏を招請、意見を聞く。JSC、文科省などの当事者も参加
6月18日

槇文彦氏、下村文科相と会談。「謙虚に耳を傾ける」

6月22日

霞ヶ丘アパート住民による記者会見｢計画を見直し、住民の声に耳を傾けよ。」

政府「現行デザイン案でゼネコンと契約」「アーチを維持、総工費２５２０億円。２０１４年６月時点より９００億円増」このほ
6月24日 か、先送りする開閉式屋根を付ければ総工費２８２０億（予定）に膨らむ
ＪＳＣ・日本青年館の本棟新築工事を164億7000万円で安藤・ハザマが落札
6月25日 遠藤利明衆議院議員がオリパラ担当相に就任
6月29日

都の建築審査会、新国立の用途許可に同意。本来なら第二種中高層住居専用地域で大規模スタジアムは建たない。委員より「市民の意見を吸い上げよ」
下村文科相、オリンピック・パラリンピック組織委員会調整会議で、ザハ案を前提で進めると報告

6月30日 下村文科相、「予定よりやはり高い。国民に協力してもらう工夫を」とネーミングライツや民間からの寄付を募る方針
7月1日

日本経済新聞 「都知事、有識者会議で負担根拠聞く 新国立競技場」

7月5日

読売新聞調査、８１パーセントが「計画を見直すべき」／毎日新聞 「新国立競技場どうする」
池上彰氏 「過去の日本の悪弊の全てを体現する新国立競技場の建設計画」

7月6日

朝日「新国立競技場−−見切り発車は禍根残す」「議論がつくされていない」／●手わたす会勉強会３「新国立競技場は、ほんとうに使えるものになるのか？」講師 鈴木知幸・有森裕子さん発言

7月7日 JSC有識者会議開く。2520億円で了承と発表。安藤忠雄欠席
7月9日 JSCが大成建設と新国立競技場（仮称）新営工事（スタンド工区）における一部建設資材の契約約33億●手わたす会 緊急声明「神宮外苑100年の森を守るために。2520億円の新国立競技場を許さない」

7月12日●手わたす会 国会請願・事項1現行案の中止、事項2簡素で使いやすいスタジアムを求め、署名活動を開始

7月14日●手わたす会 下村文科大臣、JSC宛公開質問状 回答期限7/28

7月15日●手わたす会 IOCコーツ会長宛 「計画見直し容認表明のお願い」

7月15日●change.orgのネット署名が50000筆に達する

安藤忠雄氏記者会見。大きい建物はやったことがないので工事費はわからないと発言
7月16日
大野秀敏氏、森山髙至氏 有識者として自民党若手議員有志勉強会に招致される
7月17日 安部首相が白紙撤回を発表
7月21日 内閣内関係閣僚会議初会合●change.orgのネット署名が80000筆に達する。
●手わたす会 安藤忠雄氏宛「新国立競技場の記者会見に関する公開質問状 回答期限7/31
日本建築家協会、「新国立競技場計画見直しへの提言について」発表。

7月23日JSC,有識者会議の解散を発表。/文科省霞ヶ丘アパート廃止白紙撤回を明らかにする。/舛添都知事「下村文科大臣は辞任するしかない。」との考えを示す

7月24日

日本建築家協会、日本建築士会連合会、日本建築士事務所協会連合会、「新国立競技場整備計画再検討にあたっての提言」を「新国立競技場整備計画再検討のための関係閣僚会議」へ提出。

7月26日●change.orgのネット署名が84,645筆に達する

クアランープルでIOC理事会開催 森喜朗委員長が出席し、新国立競技場見直しを報告 バッハIOC会長了承し、今後も7月29日
注視すると発言
7月30日

槇グループ国際文化会館で記者会見 「8万人収容の観客席のうち２～３万人を仮設としオリパラ終了後、縮少すべき」と提言●手わたす会 参議院会館１０１階義室で集会 国会請願６，６４１筆を１２名の紹介議員に託す
change.orgの署名は内閣府および文科省に提出