大規模集約型の事業収支

資料－1

①処理量
３６０，０００ｔ／年
②運転条件
前処理施設

１５０ｔ／ｈ８ｈ／日

３００日／年

骨材化施設

１５０ｔ／ｈ８ｈ／日

３００日／年

水処理施設

３００㎥／ｈ８ｈ／日

３００日／年③単価・数量収入

日本（円）

コンクリート廃材 受入単価

５００/ｔ

粗骨材販売単価

１,３００/ｔ

細骨材販売単価

１,０００/ｔ

軽比重物販売単価

０/ｔ
支出

建設費（プラント関連）
前処理施設

２００，０００千円

骨材化施設

２５０，０００千円

水処理施設

１３０，０００千円

建設費（土木・建築関連）
事務所建屋 （単価 150,000 円×260 ㎡）

３９，０００千円

・面積は軽量、受付スペースを考慮し設定
施設基礎コン 単価 30,000 円/㎡(上屋ﾅｼ)
前処理施設（400 ㎡）

１２，０００千円

骨材化施設（2,730 ㎡）

８１，９００千円

水処理施設（500 ㎡）

１５，０００千円

受変電設備(1,350ｋｗ)

１３，５００千円

単価 10,000 円/ｋｗ
設備・建設（計）７４１,４００千円
減価償却 （10 年均等）

７４，１４０千円/年

人件費（10 人）一人 5,000 千円/年｛日本｝

５０，０００千円

一人 200 千ﾊﾞｰﾂ/年｛タイ｝
電気代
基本料 1,350kw×1,650 円×12 ヶ月

２６，７３０千円

使用料 8.4 円×1,350kw×8ｈ×300 日

２７，２２０千円

水道代（工業用水） 350 円/ｔ
必要量 60ｔ/日
保守費

６，３００千円

18,000ｔ/年

・機械修理消耗費

４８，０００千円

・現場保全費
廃棄物処理代９，６００千円

10,000 トン→20 ㎥

７２０千円
27

単価：10,000 円/㎥

日本における収支①収入
コンクリート廃材の受入額：１８０，０００千円
500 円/ｔ ×360,000ｔ
再生粗骨材の販売額：１８７，２００千円
1300 円/ｔ（想定）× 144,000ｔ／年
再生細骨材の販売額：１８０，０００千円
1000 円/ｔ（想定）× 180,000ｔ／年
軽比重物の販売額 ： ０円
0 円/ｔ
計36,000ｔ／年

５４７，２００千円②支出
減価償却（施設建設等）
10 年均等
人件費

７４，１４０千円
５０，０００千円

電気代（基本料） ２６，７３０千円（使用料） ２７，２２０千円
水代（工業用水）

６，３００千円

保守費
機械修理消耗 ４８，０００千円
現場保全
廃棄物処理費計

９，６００千円
７２０千円

２４２，７１０千円③利益
５４７，２００千円－２４，２７１千円＝３０４，４９０千円

プラント施設建設費（星尊実績に基づく）
前処理プラント（装置）
ホッパー

１０，０００千円

レシプロフィーダー

２０，０００千円

一次クラッシャー２５，０００千円

二次クラッシャー

４５，０００千円

振動ふるい×2

１０，０００千円

磁選機×2

４，０００千円

コンベアー×12

３６，０００千円

電気

１２，０００千円
28

設計・据付３５，０００千円

その他

３，０００千円（計）

２００，０００千円

骨材化プラントホッパー

１０，０００千円

磨鉱機

５５，０００千円

比重選別機

５９，０００千円

分級機

２２，０００千円

振動ふるい×2

１０，０００千円

磁選機×2

４，０００千円

コンベアー×8

２４，０００千円

電気

１２，０００千円

設計・据付

３５，０００千円

その他

２，０００千円（計）

２５０，０００千円

水処理プラント
シックナー

２８，０００千円

フィルタープレス 1 基

５０，０００千円

中和槽

６，０００千円

ポンプ等

３，０００千円

電気６，０００千円

設計・据付

１０，０００千円

その他

２，０００千円

固化プラント

２５，０００千円（計）

１３０，０００千円
小計

事務所建設費５８０，０００千円
３９，０００千円

各施設基礎工事費
前処理施設

１２，０００千円

骨材化施設

８１，９００千円

水処理施設

１５，０００千円

受変電設備

１３，５００千円
小計

１６１，４００千円

合計 ５８０，０００千円＋１６１，４００千円＝７４１，４００千円
この７４１，４００千円を１０年均等で減価償却するものとする。

29

バンコク都内の建築廃棄物データ

資料－2

1. 建築許可申請
建築の資材割合（100 ㎡の建築許可地で 3.29 トンのコンクリートが発生）●コンクリート

建築許可地 100 ㎡あたり 3.29 トン 割合は 56.12％●木

建築許可地 100 ㎡あたり 0.43 トン 割合は 7.37％●煉瓦と瓦礫

建築許可地 100 ㎡あたり 0.79 トン 割合は 13.58％●鉄

建築許可地 100 ㎡あたり 1.27 トン 割合は 21.94％●その他（石膏、プラスチック等）

建築許可地 100 ㎡あたり 0.03 トン 割合は 0.49％

2. 解体許可申請
解体の資材割合（100 ㎡の解体許可地で 41.03 トンのコンクリートが発生）●コンクリート

解体許可地 100 ㎡あたり 41.03 トン 割合は 73.01％●木

解体許可地 100 ㎡あたり 0.07 トン●煉瓦と瓦礫

解体許可地 100 ㎡あたり 12.84 トン 割合は 22.85％

出典）バンコク都庁

割合は 0.12％(BMA)

建築・解体許可申請面積の予測（4 階を超えない建物と 4 階を超える建物）
バンコク都内の 10 の区を例として、建築・解体許可申請を調査・予測

4 階を超えない建物の建築許可面積の予測（㎡）
パトゥム
西暦

クロン

バンコク

ドゥシット
ワン

タウィー
バンナー

サーン

ノーイ

ラックシー

バンケー

バンクン
ミンブリー

ワッタナー

ティアン

2011

25,20916,64535,27068,87174,80937,151

261,708

98,492

243,209831,2162012

27,466

16,64632,422

93,18367,46333,098

254,604

87,748227,443

807,1042013

29,722

16,64729,575

125,445

61,58529,892

247,500

79,429211,677

782,992

2014

31,978

16,64826,727

165,656

56,762

27,288240,396

72,346

195,911758,880

2015

34,234

16,64923,880213,81752,72525,129233,292

66,620180,145734,768

2016

36,49016,65021,032

269,927

49,291

23,307226,188

61,790164,379

710,656

2017

38,747

16,651

18,185333,987

46,33021,748219,084

57,657

148,613686,5442018

41,003

16,652

15,337405,997

43,74820,398211,980

54,077

132,847

662,432

2019

43,25916,653

12,490485,956

41,473

19,216

204,876

50,944

117,081

638,320

2020

45,515

16,654

9,642

573,865

39,452

18,172

197,771

48,178101,315614,20830

4 階を超える建物の建築許可面積の予測（㎡）
パトゥム
西暦

クロン

バンコク

ドゥシット
ワン

タウィー
バンナー

サーン

ノーイ

ラックシー

バンケー

バンクン
ミンブリー

ワッタナー

ティアン

2011

1,448,356

93,611

452,123

262,713395,354

83,19978,81776,15250,992

191,4532012

1,624,374

106,984

516,712300,612426,797

87,602

79,47478,00546,262

189,7112013

1,800,392

120,357

581,301

338,511458,240

92,00580,13079,85742,455

187,9692014

1,976,410

133,730

645,890

376,410489,683

96,40880,786

81,71039,317

186,227

2015

2,152,428

147,103

710,479

414,309521,126

100,81181,442

83,56336,678

184,4852016

2,328,446

160,476775,068

452,208

552,569

105,21482,09885,41534,423

182,7432017

2,504,464

173,849

839,657

490,107584,012

109,61782,75587,26832,472

181,0012018

2,680,482

187,222904,246

528,006

615,455

114,020

83,411

89,12030,764

179,2592019

2,856,500

200,595

968,835

565,905

646,898

118,423

84,067

90,97329,255

177,5182020

3,032,518

213,968

1,033,424

603,804

678,341

122,826

84,72392,826

27,911

175,776

バンナー

ラックシー

バンケー

建物の解体の予測面積（㎡）
パトゥム
西暦

クロン

バンコク

ドゥシット
ワン

サーン

タウィー

ノーイ

バンクン
ミンブリー

ワッタナー

ティアン

2011

26,582

3,393

23,320

1,491

3,122

327

-

-

88

184

2012

32,911

3,875

27,994

1,458

3,244

259

-

-

99

277

2013

39,2404,357

32,668

1,425

3,366

211

-

-

110

391

2014

45,5694,839

37,342

1,392

3,488

175

-

-

122

526

2015

51,8985,320

42,016

1,359

3,611

148

-

-

133

681

2016

58,227

5,802

46,690

1,326

3,733

127

-

-

144

857

2017

64,556

6,284

51,364

1,293

3,855

111

-

-

155

1,054

2018

70,885

6,766

56,038

1,260

3,977

97

-

-

167

1,271

2019

77,214

7,248

60,712

1,227

4,099

86

-

-

178

1,508

2020

83,5437,730

65,386

1,194

4,222

77

-

-

189

1,767

31

建築からの建築廃棄物量予測のまとめ
廃棄物の種類（トン）

建築許可申請面積
西暦（㎡）

コンクリート

木

煉瓦と瓦礫

鉄

その他

合計

2011

23,950,819

787,982

102,989

189,211304,175

7,185

1,391,543

2012

25,672,776

844,634

110,393

202,815

326,044

7,702

1,491,588

2013

27,821,472

915,326

119,632

219,790353,333

8,346

1,616,428

2014

29,729,900

978,114

127,839

234,866

377,570

8,919

1,727,307

2015

31,673,527

1,042,059

136,196

250,221402,254

9,502

1,840,232

2016

33,648,720

1,107,043

144,689

265,825

427,339

10,095

1,954,991

2017

35,652,963

1,172,982

153,308

281,658

452,793

10,696

2,071,437

2018

37,684,362

1,239,816

162,043

297,706

478,591

11,3052,189,461

2019

39,741,551

1,307,497

170,889

313,958

504,718

11,922

2,308,984

2020

41,823,478

1,375,992

179,841

330,405

531,158

12,5472,429,944

備考

調査の結果、建築許可申請 100 ㎡あたりで、コンクリート 3.29 トン、木 0.43 トン、煉瓦と瓦礫 0.79 トン、鉄 1.27 トン、その他（石膏、プラスチック等） 0.03 トン、合計 5.81 トンの廃棄物が発生することがわかった。

32

プラント「小規模分散型」設計図面

資料－3

33

資料－４
Venue

SCG Tower 3

Date

Oct 13, 2015

Participants
1

Mr. Pongsakorn S.

Supply Chain Management

SCG

2

Mr. Kemaraj S.

Strategic Energy Management

SCG

Manager3

Mr. Putthipan V.

Supply Chain Executive

4

Mr. Jetapon A.

Innovative Technology Solution

SCG

Manager5

Ms. Ruamporn P.

Cement Business Supply Chain

SCG

Office
6

原

大耕

星尊

7

柴谷 啓一

星尊

8

加保 進一

星尊

9

佐藤 伸嘉

10

鈴木 進一

エックス都市研究所

11

高木 智史

エックス都市研究所

通訳

星尊

Agenda

キックオフミーティング

Documents① Kick-Off Meeting Materials(日本チーム)② Kick-Off Meeting Materials(SCG)

１．Pongsakorn 氏の司会により会議が開始され、まず SCG 側の調査チームの紹介があった。SCG は
Supply Chain 部門と Innovative Technology Solution 部門の２つの部が協業して本調査にあたるが、その役割は Supply Chain 部門がイニシアチブをとるものの、Pilot 立ち上げまでの担当、Innovative
Technology Solution（？）は Pilot Plant 立ち上げ後、商業化を担当するとの説明があった。原氏から日本側でも２社が協業して調査に当たり、再生骨材技術を保有する星尊と、星尊をサポートするコ
ンサルタントとしてエックス都市研究所の２社であると紹介があった。
Pongsakorn 氏からプロジェクトのコンセプトの説明があった。本事業は建物の建築時及び解体時から発生するコンクリート廃材から骨材を回収し、再びコンクリート原料として利用する Closed Loop を
タイにおいて確立するためのものである。これを受けて、原氏から SCG とバンコクで初めて意見交換をさせていただいてから 2 年が経つ。
海外より、多くの企業・団体が星尊の施設を視察に訪れてきたのは、それは星尊が 35 年に亘る研究・開発の成果であり、再生骨材事業の商業運転をしている数少ない日本企業だからである。星尊は、成功経験のみではなく、数多くの失敗経験を糧として、その経験がタイでの展開に必ず役立つと確信している。
日本でも星尊が検討を開始した 35 年前は法律も整備されていない状況であったが、タイでも将来は建設副産物のリサイクルは認知されるであろう。SCG との協業に際して、これまでコミュニケーション
34

が不十分だったという認識があり、それを確立する必要があることから、新たに日本でタイ語の講師をしている佐藤氏に通訳を依頼するに至った。
SCG の方向性などの情報開示が可能であれば、星尊として、SCG に対し助言することができる。しかし、そのためには NDA を締結しなければ、SCG は日本も含めた他企業とも共同研究等を行っているため、提供した情報が流れる可能性が懸念されるので、情報を出し難い。実際に中国企業が星尊の情報入手した後、無断で利用した事例もある（失敗に終わったが）。
２．したがって、調査を縛るためではなく、円滑に調査を進めるために LOI や NDA を結ぶことを望んでいる。
３．Pongsakorn 氏から LOI の話を進める前に、星尊が本調査を SCG と実施することにより得たいもの、
最終的には何を希望しているのかを明確にしてもらいたい。単なる調査の情報が欲しいのか、事業を一緒に展開したいのか。なお、SCG が星尊に関心があるのは、再生骨材の技術である。タイでは、本案件は新規事業なので情報量が少ない。したがって、政府機関との協議などの設定を要求されたとしても、対応が困難と困惑していた。
これに対し原社長から、現段階では情報量が少ないので、投資するなどの判断可能な状況にないことから、先ずは調査から開始したい。例えば、シンガポールはコンクリートの硬度が高く、インドでは煉瓦が多いなど国により骨材の性状が異なることから、必要な製造ラインも異なる。したがって、現在依頼している LOI の内容は「共同で調査をすることのみでかまわない」と回答があった。
４．鈴木氏から①に基づき、本日のキックオフミーティングは、４つの議題を想定していたことを説明した。(1)LOI、(2)今年度調査の概要、(3)SCG のパイロットプラントの現況など、(4)当面必要とする情報である。
(1)については、日本側から既にたたき台を出している。本日の協議を踏まえ、「SCG 側で LOI の内容を日本側に提示して欲しい。できれば 15 日にサインしたものを日本に持ち帰りたいが、できない場合
は SCG の月末の来日の機会にいただきたい」旨を伝えた。これに対し、手続きの関係から 15 日にサインしたものを出すことは困難であるが、なるべく早く LOI を作成することに対しては了解いただい
た。SCG の来日は別件での海外出張が入ることから、11 月にずれ込む見込み。(2)について、全体像
は SCG の認識と変わらないが、大きな課題のひとつとして、コンクリート廃材の回収がある。回収については、地方や中央の行政との連携可能性を考える必要があり、利用にあたっては、12 日に NEDOと本案件についての意見交換をした際、「再生骨材の基準を日本のものに準じた、SCG の自主基準でまずスタートさせたらどうか」と助言をいただいたことを伝えた。(3)は SCG からの説明をお願いし、(4)は「チェックリストを作成したので、お互いに共有し参照したい」と説明があった。
これに対し、本調査を SCG としても開始したばかりであり、SCG が既に持っている情報は共有するが、共同で調査をすべき項目もあるので、15 日のラップアップ会議で詳細を決めたい。なお、これから稼動させるパイロットプラントの内容と、このプラントを利用した R&D に関する情報については、共有可能であるとされた。
５．SCG からパイロットプラントの状況について、(2)に基づき説明があったプラントは、SARABURI 県にある SCG が保有するコンクリート製品 CPAC 敷地内に設置済みである。時間 12t で、原料は SCG
35

敷地内のコンクリート二次製品くずなどが 6 割、外部から 4 割を予定。プレキャスト製品くずと建設
コンクリート廃材によるサプライモデルを構築すること。原料や選別、破砕工程の改善をとおして円
滑な運転をすること。主な利用先は、SCG のランドスケープ用コンクリート二次製品と CPAC(SCGの生コン製品)を想定していると説明された。



今後の予定は、11 月上旬に竣工させ、１ヶ月の試運転を経て 12 月上旬から実証試験を開始する予定。

36

レイアウトは下記のとおりである。



RCA(M)パイロットプラントは、今年調査を行い、2016 年の 3 月までにモデルを検討し、その後機材の調達、2016 年の 9 月から 12 月までの間に稼動させる計画である（ちょうど 1 年後）
。

以上。

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

資料－６
Venue

Wangpetchaboon

Date

Oct 15, 2015

Participants
1

Mr. Putthipan V.

Supply Chain Executive

SCG

2

Mr. Somsak

Head of Plant-Wangpetchaboon 5

SCG

3

原 大耕

星尊

4

加保 進一

星尊

5

佐藤 伸嘉

6

鈴木 進一

通訳

星尊
エックス都市研究所

Agenda

利用している骨材等の確認

Documents

なし

１．プラントについて

生コン生産キャパシティーは時間 90 ㎥。生産施設が３つあり、バッチあたり 1.67 ㎥、1.25 ㎥、1-3㎥。しかし顧客に届ける生コンの生産量は 1 日当り 200 ㎥の生産に留まる。



バンコクにはこのような施設が 500 ヶ所立地している。



砂利等は夜間 21 時から 4 時までしか運搬できないが、生コンの場合は夜間 21 時から 4 時まで、に加えて昼間 10 時から 15 時まで輸送は可能。



生コン価格は 1 ㎥ 280KSC のものの標準価格が 2,700 ﾊﾞｰﾂ、
2005 年時点では 2650 ﾊﾞｰﾂだったので、ほとんど価格は変わっていない（カタログ価格）。一方、実勢価格は最低 4 ㎥で 2,480 ﾊﾞｰﾂ、多量に利用する場合にはそれに応じた値引きも行う。

CPAC という SCG 商品を生産している

生コンとそれに利用する骨材の状況

生コン工場の近隣の様子

50

生コン工場の近隣の様子。

CPAC 生コンの輸送車両

ISETAN の看板が見える。

生コンのタイプ別価格表
２．骨材について

ここではサラブリ県、ラチャブリー県の河川から細骨材、ロッブリー県から石灰石の粗骨材と砂（細骨材）をとっている。また砂はカンチャナブリー県からも入手している。



SSA は絶乾比重であり、この数値の許容範囲は日本と比べて広い（加保氏）。



工場渡しで骨材の価格は粗骨材も細骨材も 180~200 ﾊﾞｰﾂ/t である。

51

細骨材

粗骨材

SSA26000（SSA14000-37000）

SSA2800（SSA2400-3300）

細骨材と粗骨材のヤード

粗骨材の状況

３．所感


当初、サラブリ県では骨材が不足しているという認識であったが、今回の調査で、サラブリ県でも比較的豊富に骨材が産出しているようであり、現にこの生コン工場で利用している骨材もサラブリ県産のものである。



骨材価格が、粗骨材も細骨材も 180～200 ﾊﾞｰﾂ（１ﾊﾞｰﾂ 3.4 円換算で 600 円~700 円程度）であり、回収にかかる総コストがバージン材を購入するより安価にできるかは、廃棄物処理費のような形での受け取りができない中ではかなり疑問。



タイではコンクリートの価格がカタログ価格でも 2700 ﾊﾞｰﾂ/M３（１ﾊﾞｰﾂ 3.4 円で換算しても 9,200円）と東京当りの 13,000 円と比べるとカタログ価格でも極めて安い。
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO90467090S5A810C1QM8000/

コンクリート廃材の再生、リサイクルにかかる社会ニーズが本当にあるのか、どのようなニーズがあるのかを見極めることが必要と考えられた。



なお、星尊の佐藤氏に SCG が生産する生コンの骨材について、どこから、どのくらいの量を入手しているのか、地区別に把握してもらうよう依頼済みであり、このデータ整理により、骨材にかかる課題
がもう少し明らかになると考えられる。
52

資料－７
SCG 3 号館・会議室

Venue

Date

Nov 30, 2015

Participants
1

Mr. Putthipan V.

Supply Chain Executive

2

Ms. Ruamporn P.

Cement Business Supply Chain

SCG

Office3

Dr. Lapyote P

Researcher / Motor & Concrete
Research

4

Waste Recycle

5

加保 進一

6

佐藤 伸嘉

7

高木 智史

SCI ECO星尊

通訳

星尊
エックス都市研究所

Agenda

タイ国再生骨材事業化 PRE F/SDocuments

1) MOU 案(SCG)…別途スキャンしたものを共有
2) 調査項目一覧表(日本＝タイ語)

1．議題
1) MOU
2) 調査項目別進捗状況
3) SCG 訪日予定
4) 30 日の予定
2．協議内容1) MOU(1) 記載内容
SCG から先に、日本側から提示を受けていた MOU 案に基づき作成した MOU 案の提示があり、SCG、星尊双方で同 MOU 案記載事項に関して確認を行った。主な論点は以下の通り。
原案記載内容1.1

協議内容

調査対象は L 規格のみ

対象を L,M,H とすることで合意

必要情報の収集を行う

具体性に欠けるので APPENDIX 添付

a)
1.1
b)

を前提に継続協議(費用負担含む)*本文は英語の構文として成立しておらず、見直しも必要

1.2

双方の役割分担案

同上

1.3

守秘義務

本文 4 条と重複するため、削除

3

契約期間は 1 年。契約解除は何れかに

契約期間は調査終了(2016 年 3 月 31

よる申し入れの 2 か月後日)までとし、その後、異議が出なければ 1 年間の自動延長
534

守秘義務は契約終了後 1 年間

契約終了後 3 年間に改訂

5

費用負担

SCG の意図は以下の通り。
SCG は同社が必要としない情報で、且日本側から要求される資料の整備、情報収集を行う場合、それらの費用は日本側にて負担してもらいたいと考えている。一例としては、大学などに協力依頼が必要となるもの、または分析など外部機関・業者に委託する必要がある業務など。

6-9

諸条件

特段問題無し10

準拠法：タイ国法規、所管裁判所：タ

念のために原社長に確認の上、早急に

イ国内法定

回答

(2) 今後の取進め

本日中に SCG にて改訂版を作成し、日本側に提示、合意形成出来次第、法務部のチェックを受け最終化する。

12 月 3 日に間に合うように MOU に署名したいと考えるが、不可能な場合には、星尊宛で正式な書簡を出状する。



その他の発言などは以下の通り(日)日本側の今後の予定としては、12 月 4 日に環境省への進捗報告会が予定されている。その際に SCG の
次回訪日と、MOU の締結は必須と考えている。
(泰)(予定は何時決まったのか？早くから決まっていたのであれば事前に連絡してもらえていれば)(日)L 規格品は何に使うのか？
(泰)コンクリート、ブロックなど製造原料として使用する(泰)再生骨材事業をタイ行って事業性があるのかどうか知りたい(日)事業性＝どの程度の製造コストを考えているのか？
(泰)天然の砕石は THB180.-/t(ヤード渡)、別途、輸送費が最寄りの砕石場から CPAC に輸送したとして
THB70.-/t 程度、発生する。再生骨材が天然の骨材よりも質で劣るのであれば、同価格で販売しなければ販売できない。

2) 調査項目別進捗状況(1) 国家レベルでの情報は SCG にても保有しておらず、情報収集が必要。
(2) その他、高い専門性が求められる情報については外部機関(ラボなど)、大学などに業務委託する必要がある。
(3) SCG にて保有しているデータは提供可能。

54⇒日本側から、現在提出している調査項目一覧を上記 3 つに区分してもらうと共に、別途、費用が発生する項目については、費用概算と所要日数を開示してもらいたいと依頼し、了承を得た(SCG にて 12 月 3 日
中で可能なところまでで対応)。
3) SCG 訪日予定
年月日

時間

予定

2015 年 12 月 13 日

バンコク-関空2015 年 12 月 14 日

06:30

関空着
関空-星尊

09:00

星尊社(施設見学、調査関連協議)
星尊₋東京
東京泊

2015 年 12 月 15 日

午前

要望があれば環境省訪問

環境省との協議は 14 日、終日(夕刻までに大阪発、東京に移動)、または 15 日の午前中であれば対応可能。協議では会社紹介、事業案紹介を英語で行うとのこと。
4) 本日(30 日)の予定
08:00- 協議
10:30₋ CPAC BANGSON 工場視察(バンコク北部)
13:30₋ CPAC BANG-NA 工場視察(バンコク東部)
以上

55

資料－８
サラブリ

パイロットプラント（Ｌ）視察

２０１５年１２月２５日

SCG 二次製品仕損品

SCG 二次製品仕損品

SCG 二次製品仕損品

外部からの搬入物

SCG 二次製品の仕損品と外部からの搬入物も仕損品なのか含む骨材は大差なく（M）としての回収可能性が低いように思えるが、夾雑物の混入は見られない（加保）。
外部からの搬入見込みがあるとのことだが現状は 1/10 の量にも満たない状況。

原料投入状況

一次ふるい下材料を投入しての負荷運転はまだ経験が浅いのか、すぐにトラブルに見舞われ、ホッパー下のコンベアーから荷物がオーバーし停止。
（２０分程でトラブルは解除）

56

一次ふるい下

製品②

製品①

製品③

製品④

原料に含まれる骨材が小さいため、30ｍｍ程度の製品①でもモルタル分が非常に多く、この製品のみを原料に（M）の加工・精製は厳しい。
そのため、当初の予定通りプティパン氏に残コン、及び戻りコンの発生量の推計を依頼。（バンコク都、サラブリ県にある CPAC 工場）

製品①アップ
１月から製品①～④すべてを使用し、検証にかかる予定であり、来月の日本チームの渡航の際には、ある程度の実証データが提示出来る。
（プティパン氏）
天然骨材と遜色ないデータが取れれば、SCG 関連工場へ販売を行っていく予定。

57

資料－９

バンコク都

環境局からの入手資料

ข้ อมูลเศษวัสดุก่อสร้ างในกรุ งเทพมหานคร
1. การขออนุญาตก่อสร้าง
-สัดส่วนวัสดุก่อสร้างจากการก่อสร้าง (เกิดคอนกรี ตประมาณ 3.29 ตันต่อพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้าง 100 ตร.ม.)2. การขออนุญาตรื้ อถอน-สัดส่วนวัสดุก่อสร้างจากการก่อสร้างรื้ อถอน (เกิดคอนกรี ตประมาณ 41.03 ตันต่อพื้นที่ขออนุญาตรื้ อถอน 100 ตร.ม.)58

การคาดการณ์ พนื้ ทีก่ ารขออนุญาตก่ อสร้ างและรือ้ ถอน (อาคารสู งไม่ เกิน 4 ชั้น และอาคารสู งเกิน 4 ชั้น)-สารวจและคาดการณ์จากการขออนุญาตก่อสร้างและรื้ อถอนในพื้นที่ตวั อย่าง 10 เขตภายในกรุ งเทพมหานคร

59

การคาดการณ์ปริ มาณเศษวัสดุก่อสร้างที่เกิดจากการก่อสร้างภายในกรุ งเทพมหานคร ปี 2554 - 2563

การคาดการณ์ปริ มาณเศษวัสดุก่อสร้างที่เกิดจากการรื้ อถอนภายในกรุ งเทพมหานคร ปี 2554 - 2563
60

สรุ ปเศษคอนกรี ตจากการรื้ อถอน 139,701 ตันต่อปี (2554) = 382 t/d (หากรวมอิฐ + กระเบื้อง = 500 t/d)โดย BMA ใช้ตวั เลขในการตั้งโรงย่อยที่อ่อนนุช 500 t/d

まとめ

1 月 18 日 10：00～

２０１１年の実績資料では、まだまだ建築ブームが旺盛で、解体から排出されるコンクリート廃材より
新築現場から排出される不要なコンクリート廃材の方が多いのが現状。（バンコク都全土２０１１年コン
クリート廃材量 解体現場＝５００ｔ/日 新築現場＝２５００ｔ/日 合計３０００ｔ/日）
また、バンコクの交通事情からトラック等の重量物運搬の時間制限が設定されておりＡＭ５:００～９:００とＰＭ４:００～８:００は運航禁止時間帯で、各現場の作業工程の妨げになっている。
従って、コンクリート廃材をはじめ、木屑、廃プラ、れんが瓦、鉄屑等の廃棄物は各現場で有価、又は無償で販売供給されているのが現状で、実際に周辺の必要とする人々や企業が来られていた。（解体現場視察

1 月 18 日 14：00～＝タイ王立従業員寮解体現場） 木屑＝燃料、鉄屑＝５～６ﾊﾞｰﾂ/kg、人頭大以下のＲＣ材＝埋戻し原料
解体費用を受け取り解体物は全て販売―現場要員２０名（人件費５００ﾊﾞｰﾂ/人・日）
61

従って、バンコク都内の新築、解体現場からのコンクリート廃材を収集することは困難である。
ＳＣＧとの合同会議（1 月 19 日）
バンコク都内中のレディーミクストコンクリート工場数 ４００
年間出荷量 １３００万ｍ3
１工場月産出荷量 ２７００ｍ３/月
１工場当たりの戻りコン量

７kg/m3 ＝１９ｔ/月

現状は固化養生後 埋戻し材で販売
サイアムセメント２次製品ＰＣ工場（バンコク都隣接のサラブリ県に所在）
ＰＣ生産量 ３６万ｔ
ＰＣ不良品量 １％ ＝３６００ｔ/年
ＰＣ新築等からの戻り＝８４００ｔ/年
合計 １２０００ｔ/年（１０００ｔ/月）
５ｔ～１０ｔ/h の再生骨材品質確認テストプラントとしては適当な量と判断する。
参考

電気代 ３．５ﾊﾞｰﾂ/kwh

水（すべて水道） １０～１５ﾊﾞｰﾂ/ｍ3

井戸水は取水制限あり バンコク市内全面禁止。

62

資料－１０
Venue

Date

Jan 18, 2016

Managing Director

INTERCON

バンコク都内Participants
1

Sirichai Temamas

CO.LTD.
2

Mr. Putthipan V.

Supply Chain Executive

3

柴谷 啓一

星尊

4

加保 進一

星尊

5

佐藤 伸嘉

通訳

Agendaタイの解体現場の状況

Documents

無し

SCG

星尊

（解体現場視察＝タイ王立従業員寮解体現場）
コンクリート廃材をはじめ、木屑、廃プラ、レンガやれんが瓦、鉄屑などの廃棄物は各現場で有価、又は無償で販売供給されているのが現状で、実際に周辺の必要とする住民や企業が来られていた。
木屑＝燃料、鉄屑＝５～６ﾊﾞｰﾂ/kg、人頭大以下のＲＣ材＝埋戻し原料
解体費用を受け取り解体物は全て販売
一現場要員２０名（人件費５００ﾊﾞｰﾂ/人・日）
従って、バンコク都内の解体現場からのコンクリート廃材を収集することは困
難である。

63

含まれる骨材は良質な砕石である

仕分けられた廃鉄筋

埋戻し材として引き取られるコンクリート廃材

64資料－１１Venue

サラブリ県会議室

Date

Jan 21, 2016

Participants
1

Mr.Kajohnsak Satavorachan

Saraburi Office of Public Works（Mr. カチョンサック

and Towns & Country Planning

サターウォラチャン）

2

Mr. タワッチャイ（サラブリ県庁 土木・都市計画局

Saraburi 県局長）

都市計画特別分析長

Saraburi 県

都市計画運営スタッフ

Saraburi 県Supply Chain Executive

SCG

スパーポン
3

Ms. ティダーラット
シントゥラット

4

Mr. Putthipan V.

5

担当者

SCG

6

加保 進一

星尊

7

佐藤 伸嘉

8

鈴木 進一

通訳

星尊
エックス都市研究所

Agendaサラブリ県の建廃の現状及び連携可能性について

Documents

無し

１．コンクリート廃材の発生量等について


建築や解体許可は、義務があり県内の市（自治体）を通して県にあがる仕組みになっている。BKK は区、サラブリ県の場合は市であり、これは全国同じ仕組み。そして各市から県に対し、(毎月？)これだ
けの許可申請があったというレポートがあがる。
なお、解体 2､3 日で終るような小さいものについては、許可申請がされないケースもある。



建築は土木局が管轄しているが、建築物管理委員会があり建築に関する問題があれば、そこが対応。



バンコクが 10 区を選定し、排出量の現状や予測をしたような取組みはサラブリ県ではしていない。許可申請に漏れがあるために、許可申請をもとにしたデータそのものが正しいものとはいえないが、必
要なら市をピックアップして情報収集するといいだろう。サラブリ県の場合は４つの市をピックアッ
プすることを推奨。



解体建築物から発生する鉄は、回収して販売される。売れない廃材は勝手にいろんなところに廃棄されている。処理施設や処分場はない。リサイクルという概念はないに等しい。解体の請負業者が廃棄しているため、どこで、どのようなものが、どのように廃棄されているのかは分からない。なお、アスファルト廃材は、その場で破砕し、加熱してバージン材と混合し舗装に利用しているケースがある。



BKK は条例でリサイクルを検討しようとしているようだが、サラブリ県も含めた地方ではそのような動きはない。現状では建設廃棄物に対し、何かをさせる強制力がないために係る法整備はした方がよい。輸送費がかかるために、近くの森林などに廃棄されているだろうと考えている。



解体をしばるとすると、県ではなく市の条例となるが、国としてリサイクルに向かうような法整備を進めようとはしないため、市がそのような条例を制定する勇気は持てない。内務省の土木局が方向性を示すべき。

65

２．サラブリ県との連携について

BKK からのコンクリート廃材がサラブリ県に持ち込まれるのであればサラブリ県は受ける。サラブリ
県はコンクリート廃材のリサイクルに賛成する。



サラブリ県から生コン工場に輸送される空トラックでコンクリート廃材を積み込み、サラブリに帰るとすると、そのトラックはサラブリ県の輸送局からの許可の取得が必要となる。



水の使用量に関する制約はない。しかし、どの程度の水を使用したかという報告は必要。



立地制約はあり、例えば本日訪問した２回目の砕石場ではリサイクル施設は建設できない。サラブリ
県では土地利用計画があり、その土地利用計画で工業団地として指定されたところでなければ建設できない。なお、ＢＫＫから最も近い工業団地はＳＣＧのプラントが入っている土地である。



施設の導入にあたっての税制上の優遇措置を受けたい場合はＢＯＩと協議をする必要がある。環境負荷の低減を図ることができることを説明できれば、協力が得られるのではないか。

３．所管

サラブリ県の Kajohnsak 氏は極めて明快に回答いただき、ＢＫＫにある生コン工場のちょっとした空地をコンクリート廃材の小規模ストックヤードに利用できるのであれば、サラブリからの空トラックを輸送に利用することができるため、事業の方向性が見えた。



ＳＣＧ関係で 5t/時のコンクリート廃材の目処があり、残りを BKK からの廃コンクリートを空トラッ
クで集めるという計画であれば、10t 程度のコンクリート廃材は十分に集められる可能性はある。プラントだけでなく、コンクリート廃材の回収も含め次のステップを考えるのであれば、実証試験として取り組むべき課題となる（コンクリート廃材の輸送が大きな課題の一つなので）。



このコンクリート廃材に係る問題もそうであるが、国のほうでリサイクルに関する基本法（日本で言う循環型社会形成推進基本法）をまず制定しなければ、自治体は現行の取組みをなかなか変更しないのであろう。基本法の制定がまず必要であると感じた。

66

資料－１２

67

68

69

70

71