今回のMallikプロジェクト
1. オペレーション全般

石油資源開発㈱ 高橋秀明

02/07/02

平成13年度研究成果報告会＠TRC

1Operation Structure
Japan

CanadaUS

Germany India

7/11

JNOC

6/4

4/1 Agreement

JAPEX
4/2

Contribution
Agreement

USDOE

GFZ

MOPNG

ICDP

Lease Owner

Lease Use Agreement

Imperial Oil

11/21

4/13

Consulting
Agreement

APA

GSC USGS

Agreement
12/20
Japex
CanadaLtd.
4/13
NEB (National Energy Board)

4/2

CPE

Power ofAttorney

8/15

Permission
4/9

Road Share
Agreement
8/16

P.O.

AEC

8/15

CEAA (Canadian Env.
Assess..A)

IRC (Inuvialuit Regional Corporation)

IANC (Indian and Northern Affair of Canada)

4/27

Canadian Wildlife Service

Service Contractors / Suppliers
02/07/02

EISC (Environmental Impact Screening Committee)2

平成13年度研究成果報告会＠TRC

Well Location
マッケンジーデルタ

マリック
Well Loc.

イヌビック

02/07/02

平成13年度研究成果報告会＠TRC

3

Base Town : Inuvik

Inuvik Research Center

Main Street

02/07/02

平成13年度研究成果報告会＠TRC

4

Mallik Well Location (in Summer)

2LL
3L

02/07/02

平成13年度研究成果報告会＠TRC

5

Mallik Well Location (in Winter)Mar. 13, 2001

02/07/02

平成13年度研究成果報告会＠TRC

6

Ice Road on Mackenzie River
BetweenInuvik and Well Location

02/07/02

平成13年度研究成果報告会＠TRC

7Drilling Rig

AKITA Rig 15
02/07/02

平成13年度研究成果報告会＠TRC

8

Wellsite Camp

02/07/02

平成13年度研究成果報告会＠TRC

9

Air Temperature at Location
3L-15

4L5L
Air Temp (deg C)-25-35-45-55

Dec.

02/07/02

Wind Chill Temp (deg C)

January
February
平成13年度研究成果報告会＠TRC

March10

Obs.well #1

WellTestProfile
Well

Obs.Well #2(Dec.25, 01 – Jan.7, 02)(Jan.25, 02 –Mar.14, 02)(Jan.11, 02 - Jan.23, 02)

Mallik 3L-38
B/P
@22m

40 m

16“conductorx 20 m

Mallik 5L-38
B/P#4@22m

10-5/8” holex 387m
8-5/8“casingx 375 m
7%KCL water260m – 1151m
Anti-freeze
above 260m

Permafrost

DTS cable
to 1153m

Cmt tagged@1151.2 m

7-7/8” holex 1188m

5-1/2“casing x 1179 m
02/07/02

B/P#2@956m
w/8m cmt
B/P#1@1160m
w/8m cmt
Cmt tagged@1120mMallik 4L-38

B/P
20“conductor x 24 m
@22m
17-1/2” hole x 117m
13-3/8“casing x 116 m
10-5/8” holex 388m
KCL/Polymer mud
8-5/8“casing(1,060kg/m3)
x 371 m12-1/4” holex 687m
9-5/8“casingx 676 m

B/P#3@889m
w/32m cmt

Hydrate Zone

40 m

DTS cables to 987m

KCL water(1,070kg/m3)
235m – 1171m
Blew air at 235m
DTS cableto 1158m

Thermal Test (907m-920m)
MDT #6 (974m-974.5m)
MDT #5 (992.5m-993m)
MDT #4 (999m-999.5m)
MDT #3 (1071.5m-1072m)
MDT #2 (1089.5m-1090m)
MDT #1 (1106m-1106.5m)

8-3/4” holex 1166m

7“casing x 1165 m
平成13年度研究成果報告会＠TRC

F/C @1171m

7-7/8” holex 1188m

5-1/2“casing x 1184 m
11Dec.25, 2001

3LDrilling Curve

4LMar.14, 2002

5L

79 days
02/07/02

平成13年度研究成果報告会＠TRC

12

Mud Temperature Control 0 m

0℃ 4℃

400 m
5L
800 m

1200m

Temp.in
Temp.out

02/07/02

平成13年度研究成果報告会＠TRC

13

Obs.well #1

WellTestProfile
Well

Obs.Well #2(Dec.25, 01 – Jan.7, 02)(Jan.25, 02 –Mar.14, 02)(Jan.11, 02 - Jan.23, 02)

Mallik 3L-38
B/P
@22m

Mallik 5L-38

40 m
16“conductorx 20 m

B/P#4@22m

10-5/8” holex 387m
8-5/8“casingx 375 m
7%KCL water260m – 1151m
Anti-freeze
above 260mPermafrost

DTS cableto 1153m

Cmt tagged@1151.2 m

7-7/8” holex 1188m

5-1/2“casing x 1179 m
02/07/02

B/P#2@956m
w/8m cmt
B/P#1@1160m
w/8m cmt
Cmt tagged@1120mMallik 4L-38

B/P
20“conductor x 24 m
@22m
17-1/2” hole x 117m
13-3/8“casing x 116 m
10-5/8” holex 388m
KCL/Polymer mud
8-5/8“casing(1,060kg/m3)
x 371 m12-1/4” holex 687m
9-5/8“casingx 676 m

B/P#3@889m
w/32m cmt

Hydrate Zone

40 m

DTS cables to 987m

KCL water(1,070kg/m3)
235m – 1171m
Blew air at 235m
DTS cable
to 1158m

Thermal Test (907m-920m)
MDT #6 (974m-974.5m)
MDT #5 (992.5m-993m)
MDT #4 (999m-999.5m)
MDT #3 (1071.5m-1072m)
MDT #2 (1089.5m-1090m)
MDT #1 (1106m-1106.5m)

8-3/4” holex 1166m

7“casing x 1165 m
平成13年度研究成果報告会＠TRC

F/C @
1171m

7-7/8” holex 1188m

5-1/2“casing x 1184 m
14

Installation of the Fiber–Optic Cable

02/07/02

平成13年度研究成果報告会＠TRC

15

Temperature
MeasuringDevice
at end of cable02/07/02

平成13年度研究成果報告会＠TRC

16

Mud Gas Analysis

02/07/02

平成13年度研究成果報告会＠TRC

17

Coring (Feb.11 – Feb.18, 2002)

02/07/02

平成13年度研究成果報告会＠TRC

18

Coring Performance885m〜1148m (48 runs, 263m),
Recovered = 192.5m, average recovery =73.5 %(m)01234567

8

14
7
10
13Core No.

1619222528
31343740
43
46

02/07/02

RecoveredCored
平成13年度研究成果報告会＠TRC

19

Handling Inner Barrel

02/07/02

平成13年度研究成果報告会＠TRC

20

Handling Core

02/07/02

平成13年度研究成果報告会＠TRC

21

P-T Data Logger built in CoreMarker

02/07/02平成13年度研究成果報告会＠TRC

22

Schlumberger Wireline Logging

1. Log Permafrost
7. Cased hole log
after test
6. Cased hole log
before test
4. VSP

02/07/02

3. CBL & Gyro

5.CBL & Gyro

2. Log Hydrate zone

平成13年度研究成果報告会＠TRC

23

Production Test from Hydrate Formation(Feb.28 – Mar.10, 2002)

02/07/02

平成13年度研究成果報告会＠TRC

24

Cross Well Tomography Survey(Feb.25 – Mar.8, 2002)

02/07/02

平成13年度研究成果報告会＠TRC

25

Well Trajectory : Gyro Survey Result
4L1162.7 m
5L

3L
1113.7 m

1147.7 m
at 300m
02/07/02

at 600m

平成13年度研究成果報告会＠TRCat 900m
26

Dec.25, 2001

3L

Drilling Curve

4L

Mar.14, 2002

5L

79 days
02/07/02

平成13年度研究成果報告会＠TRC

27

Stage Heavy Equipment
by Burge at 25km
from the locationin summer

Staging Pointin Summerin Winter02/07/02

平成13年度研究成果報告会＠TRC

28

Ice Road Construction
Nov.17, 2001〜

02/07/02

平成13年度研究成果報告会＠TRC

29

Total Operation Cost
Total Operation Cost = Cdn $ 16 MM
Cdn $ 15MM (=US$ 10MM)

Road/Site
Construction
12%

Consumables
11%
Other
service6%

Mobilization/
Demobi
17%

Testing
10%
Logging/Coring
4%
Logistics
Service15%

02/07/02

Rig10%
Rentalequipment
8%

Camp
7%

平成13年度研究成果報告会＠TRC

30

Logistics Service at Site

02/07/02

平成13年度研究成果報告会＠TRC

31

Ice Road Maintenance

02/07/02

平成13年度研究成果報告会＠TRC

32

オペレーションのまとめ計画された全作業を、限られた時間と資金内で終了させることができた。

02/07/02

平成13年度研究成果報告会＠TRC

33