資料１

廃棄事業について

平成２３年２月１６日（水）第７回遺棄化学兵器処理事業に関する有識者会議

南京移動式廃棄処理事業 ～概要～

１．概要
南京市及びその周辺地域において発掘・回収された旧日本軍の遺棄化学兵器（約３６，０００発）について、移動式処理設備を用いて廃棄処理を行う。
２．実施場所江蘇省南京市
３．実施体制
日中が、それぞれの現場代表者による指揮のもと、作業団を編成し、廃棄処理作業にあたる。
４．最近の動き・廃棄処理開始宣言（平成２２年９月１日）
・ウズムジュＯＰＣＷ（化学兵器禁止機関）事務局長の南京訪問（平成２２年１１月、日中間の協力を評価する旨のプレスリリース。）
・ＯＰＣＷによる査察（平成２２年１２月）
・平成２３年１月２９日時点で約１万発の遺棄化学兵器を処理
１

中国南部に導入する遺棄化学兵器廃棄処理（移動式処理）事業について（南京以降）【第２処理場（武漢）進捗状況】○第1回日中協議
10/19-21に武漢にて以下の協議を実施。
・実施計画（案）・施設配置図（案）・リスク評価大綱
・リスク評価（案）・環境モニタリング
・医療体制の現地調査 等【第３処理場進捗状況】＜実施場所の選定＞
・３月下旬に日中で第３処理場の候補地（広東省広州市）の調査を実施予定。

○第2回日中協議
12/8-9に北京にて以下の協議を実施。
・実施計画（案）・施設配置図（案）・管理施設配置計画（案）（敷地内にある既設の管理施設の利用計画）
・土木工事範囲図（案）・医療保障計画（案） 等＜事前調査の実施＞
・測量・土質調査、リスク評価にかかる基礎調査、アクセス道路の設計等の事前調査を中国側に依頼。

２

中国北部に導入する遺棄化学兵器廃棄処理（移動式処理）事業について【第１処理場（石家荘）進捗状況】＜事前調査の実施＞
・測量・土質調査結果を踏まえ、施設配置計画の検討、造成、アクセス道路工事を設計中。

【移動式処理設備製作状況】【第２処理場（ハルビン）進捗状況】＜実施場所の選定＞
・ハルビン保管庫東側に隣接する用地を実施場所として日中間で合意。
＜事前調査の実施＞
・測量・土質調査及びリスク評価にかかる基礎調査（自然条件、周辺状況）を開始。

・爆破チャンバーは㈱神戸製鋼所にて製作中。
・排ガス処理系統、換気系統については来年度実施予定の総合作動試験に向け製作中。

＜爆破チャンバー外筒＞

３

資料２

ハルバ嶺での事業について

平成２３年２月１６日（水）第７回遺棄化学兵器処理事業に関する有識者会議

ハルバ嶺に導入する遺棄化学兵器廃棄処理事業の進捗（加熱爆破方式）【試験廃棄処理場進捗状況】

・試験廃棄処理設備設置予定地造成工事完了
・施設配置計画の検討
・リスク評価にかかるリスク発生源分析、項目の抽出、地形データの作成等を実施中【試験廃棄処理設備製作状況】

・加熱爆破炉は、スウェーデン、排ガス処理設備は、ドイツにて製作中。
・ＨＥＰＡ活性炭フィルターユニット等は、川崎重工業㈱にて2011年7月の総合作動試験に向け製作中。

１

爆破処理システムの紹介（加熱爆破方式）

ローディングチャンバ

爆破チャンバ

投入コンベヤ
処理物投入部残渣排出設備

バッファタンク
排ガス処理システム（アフターバーナー）へ
２

ハルバ嶺に導入する遺棄化学兵器廃棄処理事業の進捗（制御爆破方式）【試験廃棄処理場進捗状況】

・試験廃棄処理設備設置予定地造成工事完了
・施設配置計画の検討
・リスク評価にかかるリスク発生源分析、項目の抽出、地形データの作成等を実施中【試験廃棄処理設備製作状況】

・爆破チャンバーは㈱神戸製鋼所にて製作中。
・排ガス処理系統、換気系統、については、2011年7月の総合作動試験に向け製作中。

３資料３

中国各地での発掘・回収事業について

平成２３年２月１６日（水）第７回遺棄化学兵器処理事業に関する有識者会議

平成２２年度中国各地域の発掘・回収事業実施箇所

平成２３年１月末までの回収数
約47,000発

佳木斯 ●
Ｎo.４
吉林省
蓮花泡●
Ｎo.２

黒龍江省

琿春●
Ｎo.１

山西省
太原（寿陽）●
Ｎo.３

広東省
広州 ●
Ｎo.５

（１）

平成２２年度中国各地域の発掘・回収事業計画
No.

2010年 （平成２２年）

年月

事業

4月

5月

6月

7月

8月

2011年 （平成２３年）

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

事前準備
1

琿春

道路用地の安全化

事前準備
2

蓮花泡
(第10次)

居住地域事前探査
事前準備 草地その１発掘・回収 草地その２発掘・回収 草地その３発掘・回収
居住地域の発掘・回収要領の検討、発掘・回収計画の作成

3

太原(寿陽）

事前準備 X線鑑定

国春

慶節
節

45

佳木斯

広州(群星村)【凡 例】
日中共同実施 ：中国側へ依頼 ：事前準備 第３回探査発掘・回収要領等の検討

ア
ジ
ア
大会

止水壁等工事

発掘・回収

（２）

Ｎｏ.５

広州市（群星村）発掘・回収事業

広州
広州

発掘・回収事業●平成２３年２月１８日～３月２９日の間で、発掘・回収を実施する予定（３）

平成２３年度中国各地域の発掘・回収事業実施箇所（予定）

佳木斯 ●
Ｎo.２
吉林省
蓮花泡●

Ｎo.１

黒龍江省

琿春●
Ｎo.４

北部処理に伴う鑑定等
山西省
⑦

河北省
⑥安徽省
①河南省
⑤湖北省

④

②

南部処理に伴う鑑定等

③
浙江省
凡例

広東省
広州 ●
Ｎo.３

南部処理に伴う鑑定等①安徽省蚌埠市②安徽省安慶市③浙江省杭州市④湖北省武漢市⑤河南省信陽市
北部処理に伴う鑑定等⑥河北省石家荘市⑦山西省晋中市寿陽県（４）平成２３年度中国各地域の発掘・回収事業実施予定
区

2011年（平成23年）

分
4月

1

2

3

5月

6月

7月

8月

2012年（平成24年）
9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

居住地域の発掘・回収

蓮花泡

国春

慶

節

基礎情報の調査、工事設計、工事積算、工事

佳木斯

広州（明星村）補償等の調整、基本仕様の検討、設計積算等
現地調査

現地調査
道路造成

4

琿春

節

発掘・回収範囲の検討
範囲検討のための発掘・調査

5

南部処理に伴う鑑定

6

北部処理に伴う鑑定

蚌埠、杭州、安慶、武漢,、信陽

石家荘、寿陽

【凡例】日中共同実施事業
中国側への依頼事業※ 各事業は、時期・期間等を変更することがある。 （５）資料４

平成２３年度遺棄化学兵器廃棄処理事業
予算（案）について

平成２３年２月１６日（水）第７回遺棄化学兵器処理事業に関する有識者会議

平成２３年度 遺棄化学兵器廃棄処理事業予算（案）のポイント
１ 事業の進ちょく等を踏まえつつ、事業を進める上で必要な経費を要求
平成２３年度予算案

平成２２年度予算額

対前年度増減額

対前年度増減比率

21,922百万円

18,362百万円＋3,561百万円＋19％

２ 予算（案）の主な内容
廃棄処理事業運営費

1,770百万円

業務委託等に必要な経費。

ハルバ嶺事業等関連経費

9,938百万円

中国吉林省ハルバ嶺における事業実施に必要な経費。
本格的な発掘・回収、試験廃棄処理設備の導入等に必要な経費。
その他各事業関連経費

9,964百万円

中国各地において発見される遺棄化学兵器の発掘・回収等に要する経費。
レンカホウ コンシュン

ジャムス（吉林省敦化市蓮花泡、琿春、広東省広州市、黒龍江省佳木斯市等）南部における移動式処理設備運転経費、北部における同設備導入等に必要な経費。

（１）

平成２３年度 遺棄化学兵器廃棄処理事業予算（案）（単位：千円）
平成２２年度
予算額

平成２３年度
予算（案）

比較増減額

廃棄処理事業運営費

1,519,081

1,769,633＋250,552

ハルバ嶺事業等関連経費

9,279,113

9,937,745＋658,632

その他各地事業関連経費

7,314,049

9,963,559＋2,649,510

249,464

251,449＋1,98518,361,707

21,922,386＋3,560,679

事務費

合計（２）