大崎クールジェンプロジェクトガイド vol.１● 発刊にあたって〜社長メッセージ〜
Ｐ１

Ｐ４

Ｐ２

● 大崎クールジェンプロジェクトとは● 技術検討委員会／安全大会開催（平成２５年９月３０日発行）● 実証試験発電所 建設工事の現況● 実証試験スケジュール（第１段階）● 教えて！大崎クールジェンプロジェクト

Ｐ３〜ＩＧＣＣってなんですか？〜● ホームページリニューアルのお知らせ◆ 発刊にあたって 〜社長メッセージ〜
当社は，中国電力(株)と電源開発(株)の共同出資にルギー問題や地球環境より，平成２１年７月に設立された会社でございます。本

問題の解 決に大 きく寄

年３月に建設工事を着工いたしました酸素吹石炭ガス与できると考えておりま化複合発電実証事業は、（独）新エネルギー・産業技術す。そして，私たちの取総合開発機構（ＮＥＤＯ）様のご支援の下で研究開発さり組みを瀬戸内海の中れた成果を反映した、国の補助事業でございます。今後央に位置する大崎上島も安全管理・品質管理に万全を期し，コンプライアンス最から国内外に発信して優先で事業を進めて参ります。

いきたいと考えております。この度の広報誌を定期的にお私たちは，供給安定性・経済性に優れた石炭を燃料と届けすることにより，私たちのプロジェクトに関心を持ち続けした発電設備の高効率化・低炭素化技術の実証試験をていただき，建設工事・実証試験の実施に関し、更なるご理成功裏に終わらせ、商用規模の高効率発電設備の国内解ご協力とご支援を賜ることができれば幸いに存じます。

展開・海外へのインフラ輸出に貢献することにより、エネ代表取締役社長

貝原良明◆ 大崎クールジェンプロジェクトとは大崎クールジェンプロジェクトは、石炭火力発電から排池対応型石炭ガス化複合発電最適化調査研究」を経て、平出される CO2 を大幅に削減させるべく、究極の高効率成 24 年度から経済産業省実証事業「石炭ガス化燃料電池発電技術である石炭ガス化燃料電池複合発電（ＩＧＦＣ）複合発電実証事業」として実施しています。実証事業は３段と ＣＯ2 分離回収を組み合わせたゼロエミッション石炭階に分けて計画され、第１段階では IGFC の基盤技術である火力発電の実現を目指す目的で、NEDO 共同研究事業

酸素吹石炭ガス化複合発電（酸素吹 IGCC）の実証試験設「ゼロエミッション石炭火力技術開発プロジェクト燃料電備の建設および実証試験運転を行います。

＜実証試験３つの段階＞

第１段階
酸素を用いて石炭をガス化し、ガスタービンと蒸気タービンによる複合発電を行います。

第２段階
石炭ガス化ガスから効率的に CO2を分離・回収します。

第３段階
更に燃料電池を組み合わせ、ガスタービン・蒸気タービンと併せた複合発電を行います。

★

実証試験発電所建設工事を着工！！

基礎工事を進めています●平成２５年３月１日、酸素吹石炭ガス化複合発電実証試験発電所建設工事を着工しました。建設工事は今後４年間で進め、平成２９年３月に実証試験を開始する予定です。
●平成２５年度は土木建築工事ならびにガス化炉やタービンなどの機器製作を中心に進めていきます。
３月１４日

３月１日 建設工事着工▼事務所のようす

本年２月４日に本社を広島市内から中国電力㈱大崎発

チャーターフェリー初入港▼チャーターフェリー着桟

３月１４日、浮桟橋にチャーターフェリーが初入港しまし

電所構内に移転し、準備を進めてきました。３月１日、た。現在、日に５回程度、工事用資機材の運搬を行って工事関係各社が参列し、安全祈願祭ならびに起工式をいます。これにより、定期フェリーの利用を減らし、環境執り行い、実証試験発電所建設工事を着工しました。

保全を図るとともに、地元の皆さまに配慮しています。
▲ 完成予想図

３月２１日

杭打ちスタート

３月２１日、杭打ちがスタート。約４０，０００㎡の敷地へ約１，４００本の杭を打ちます。
９月現在、約１，０００本の打ち込みを完了しています。
直接見ることのできない地中への杭打ちであり、様々な苦労もありましたが、技術力を結集し、苦労を乗り越え、ここまで順調に進捗しています。
▲ 安全祈願祭▲起工式

基礎工事（９月現在）
杭を打ち込んだ地面を掘削し、杭上へ新たにコンクリート基礎を造っていきます。
敷地全体の基礎工事は平成２７年度まで続き▲ 建設現場 全景（200ｍの煙突から）▲杭打ちますが、平成２５年度後半からは建物工事も順次始まります。

教えて！大崎クールジェンプロジェクト▲ コンクリート打設【第１段階】 酸素吹 IGCC 実証試験スケジュール■平成２５年度は、基礎・建物などの土木建築工事、ガス化炉などの機器製作を中心に進めていきます。

Q.

〜

ＩＧＣＣってなに？

〜

石炭ガス化複合発電（ＩＧＣＣ）ってなんですか？

Ａ．従来型の石炭火力発電は、粉末状に砕いた石炭をボイラーで燃焼させ、発生した蒸気で蒸気タービンを回して発電します。一方、石炭ガス化複合発電（ＩＧＣＣ）は、石炭をガス化して可燃性ガスに変えてガスタービンで燃焼させ、更に排ガスからも熱回収して蒸気を発生させ、蒸気タービンも回す複合発電を行います。このため、従来型に比べ更なる高効率化を図ることができる発電方式です。

※ IGCC ・・・ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ ｃｏａｌ Ｇａｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ Ｃｏｍｂｉｎｅｄ Ｃｙｃｌｅ【従来の石炭火力】

２【石炭ガス化複合発電（ＩＧＣＣ）】

３

石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業 技術検討委員会（第２回）を開催
当プロジェクトでは、第三者の専門的知見から実証試験
目標・計画の審議、試験結果の評価、また技術的課題に対するアドバイス等を頂き、実証試験に反映させ、より効果的に実証試験を行うことを目的とした「石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業 技術検討委員会」を設置しています。
第１回技術検討委員会は、平成２４年１１月に開催し、実証試験の目標等について審議いただきました。第２回は、平▲ 技術検討委員会（第２回）のようす

成２５年６月１９日に、当プロジェクトの基礎となるＥＡＧＬＥプロジェクトを実施している電源開発㈱若松研究所（北九州市） 事業の事前評価結果及び実証試験設備建設状況の説において開催しました。今回の委員会では、実証試験の主明のほか、ＥＡＧＬＥプロジェクトの概要説明と視察を実要設備である石炭ガス化炉と石炭前処理の設計について、施しました。

ゼロ災害の達成に向け、安全大会を開催
７月８日、中国地方の梅雨も明けた晴天のもと、構内に組みを再確認し、無災害を継続、達成することを目的として安全大会を開催しました。本大会は、ゼロ災害への取りて実施したものです。来賓として三原労働基準監督署の法宗署長をお招きし、当社と建設工事関係者ならびに中国電力㈱大崎発電所および関連会社、総勢１６０名が一堂に会しました。大会では、現場をご視察された法宗署長より講評、訓辞を賜りました。今年度の安全衛生スローガンおよび安全衛生標語の提案者表彰に続き、参加者全員で唱和を行うとともに、請負者代表の安全宣言により、参加者一同、気持ちをひとつに致しました。
当社は、引き続き、予測・予防に徹した災害防止活動を通じ、労働災害・公衆災害を決して起こすことのないよう、▲ 請負者代表による安全宣言総力を結集して建設工事を進めてまいります。

安全衛生スローガン『安全確保に妥協なし 頼るな経験 捨てよう過信 初心にかえって無災害』
安全衛生標語 『安全は ルール遵守の積み重ね 守る勇気と続ける努力』 安 全 標 語

ホームページ リニューアルのお知らせ
デザインを一新し、新たに「建設記録ブログ」をスタートしました。
建設工事の様子を写真を交えて詳しくお伝えしていきます。
今後、さらにコンテンツを充実していく予定です。お楽しみに！！

http://www.osaki-coolgen.jp/

発大崎クールジェン株式会社

行〒７２５−０３０１
広島県豊田郡大崎上島町中野６２０８番地１（ＴＥＬ）０８４６−６７−５２５０（ＦＡＸ）０８４６−６７−５２５１

建設現場見学
お問い合わせ先
総務企画部
総務グループ４