インフォメーション

幅広いアプローチ活動だより!

○サテライトトカマク（JT‐６０SA）製作の進展日付でクエンチ保護回路，１２月７日付でクライオスタット

日欧ホームチーム及びサテライトトカマク事業チームでベースの調印が完了し，今後，高温超伝導電流リード，ト開催している技術調整会議の第６回会合（TCM-6）が９月

ロイダル磁場コイル，トロイダル磁場コイル電源，ポロイ

１６日‐１８日にスペインで開かれた（図１）．本会合では，主ダル磁場コイル電源，高速位置制御コイル電源の PA に調要機 器 の 詳 細 設 計 に つ い て 議 論 し た．な お，次 回 会 合印する予定である．

（TCM‐７）は１２月に那珂で開催予定である．また，９月２５

日本が分担する調達については，引き続き各機器の製作日に開催されたプロジェクト委員会設計レビュー会合でを進めるとともに，真空容器組立棟の建設及び真空容器は，ダイバータの設計について JET の遠隔保守専門家他にトーラス部の残部などの契約が整った．前回報告（本誌１０よる設計レビューを受け，遠隔保守対応のダイバータ設計月号）からの主な進展としては，真空容器２０度分の試作にと R&D が順調に進捗していることが評価された．更にこついて，インボード直線部と曲線部との接続が 終了しれ を 受 け，１０月１９日 に 第５回 事 業 委 員 会（PC-5）が TV（図２左）し，残る溶接継手試験の結果を踏まえ，１２月初め会議で開催された．ダイバータ日本分調達の現状が報告さから実機製作を開始した．また，２０度モデルのアウトボーれ，計画通りの進捗であることが承認されるとともに，JTド試作では，１０度セグメントにリブを溶接後，内壁同士を‐６０SA 研究計画策定の現状が報告された．また，欧州調達溶接して２０度形状にできた（図２右）．

分機器の調達取決め（PA）は順調に進展しており，１
２月４

図１

図２

（日本原子力研究開発機構核融合研究開発部門）

技術調整会議の第６回会合（TCM−6）の参加者．

試作した真空容器 20 度上半部のインボード直線部と曲線部の接続（左），10 度セグメント２個を接合した 20 度アウトボード（右）．

４６インフォメーション

幅広いアプローチ活動だより!

１．第６回 BA 運営委員会の開催設置のための基礎掘返しを開始した（図２）．１２月から杭

１２月４日に第６回 BA 運営委員会がイタリアのパドヴァ打ちが開始され，来年３月にループ架台の現地工事完了予の Scuola della Carità（慈愛の同信会） にて開催された

定．この Li 試験ループ施設は国際核融合材料照射施設の工（図１参照）．今回の委員会では，欧州側は，議長となった学実証・工学設計活動（IFMIF/EVEDA）の重要な３つのペレス＝サインツ欧州委員会研究総局エネルギー局 J１ユ実証試験の１つと位置付けられている．IFMIF 実機と流体ニット長以下，委員４名と専門家５名，日本側は箱!文部的に同等な，毎秒２０m の高速リチウム流を発生させて流れ

科学省大臣官房審議官以下，委員４名と専門家６名，これの安定性とループ全体の長時間の安全・健全運転を実証すと各事業長及び事業委員会の代表６名が参加した．本会合

ることを目的としており，リチウムループとしては世界最では，３事業のための主要機器の製作と建設活動を含む３大である．欧州からはこのループに取り付けるための背面事業の２０１０年作業計画を承認した．また，この運営委員会

壁（液体リチウム流路で最も中性子束が高くなる部分）がに併せて，サテライトトカマク事業のために EU が物納す持ち込まれる計画である．

る機器の調達取り決めが，日欧の実施機関間で調印され３．六ヶ所サイトでは各施設がほぼ完成た．IFMIF/EVEDA 事業チームの構成員の充実や六ヶ所における建屋建設が予定通り進められていることが報告さ六ヶ所村は１２月初旬までは積雪ゼロの状態で あった

れたほか，青森県及び六ヶ所村により提供されている生活が，１２月中旬から１月にかけてかなりの降雪があった．現

支援及び教育支援に対して，あらためて感謝の意が表明さ

在の積雪の状態は，この時期には珍しく時折雨も降ったた

れた．次回の運営委員会は，２０１０年４月２８日に日本（六ヶめそれほどでもない．六ヶ所サイトで建設中の各研究施設所村）で開催の予定である．

では，建築工事は概ね終了し，各棟への電力の供給も始まった．電気設備の据付調整は最終段階となり，空調設備

２．IFMIF/EVEDA Li 試験ループの建設工事開始の試運転等も進められ，３月半ばの竣工へ向けて予定通り

IFMIF/EVEDA Li 試験ループの建設工事が原子力機構建設工事が進んでいる．

大洗研究開発センターで１１月２日から始まり，ループ架台

図１（日本原子力研究開発機構核融合研究開発部門）

第６回幅広いアプローチ運営委員会（平成２１年１２月４日，イタリアのパドヴァの“Scuola dellaCarità”にて）

図２

１２３

IFMIF/EVEDA の Li 試験ループ現地工事（平成２１年１１月１０日，原子力機構大洗研究開発センター）

インフォメーション

幅広いアプローチ活動便り!

１．第６回 IFERC 事業委員会の開催

ルや工学設計報告書への実証試験結果の反映等について議３月１０・１１日に国 際 核 融 合 エ ネ ル ギ ー 研 究 セ ン タ ー論が成された．また IFMIF実機の要求仕様についての作業（IFERC）事業の第６回事業委員会が土岐市の核融合科学グループの報告書を BA 運営委員会に提案することが同意研究所にて開催された（図１参照）．欧州からは，カール・された．次回は，１０月６・７日に六ヶ所で開催される予定

ラックナー議長を含め委員３名と専門家３名，日本側は中である．

島徳嘉核融合科学研究所教授を含め委員３名と専門家５２名が参加した．今回の事業委員会では，２００９年の年次報

３．六ヶ所サイトでは各施設が竣工，一部装置の据付開始

告を受けて事業の進捗を確認し，４月末に開催される BA

六ヶ所サイトで建設中だった計算機・遠隔実験棟，原型運営委員会への報告に同意した．また，計算機シミュレー

炉 R&D 棟および IFMIF/EVEDA 開発試験棟の各研究施設

ションセンターに関連する現状報告や計算機選定のためのは，３月１１日に竣工検査が終了し，無事完成した．原型炉特別作業グループ（SWG１）の報告を受け，計算機運用のR&D 棟では，既に一部の装置や実験のための設備の据付ための特別作業グループ（SWG２）の実施要領案についてが開始されている（図３）．今後整備が進むに従って研究も議論を行ったほか，事業計画の中の貢献分担表の更新に開発も本格的に開始される予定である．

名，これと荒木事業長および事業チーム１名並びに事務局ついても検討した．さらに，今後 ITER 遠隔実験等に必要（日本原子力研究開発機構 核融合研究開発部門）な外部高速ネットワークの現状確認と検討が行われた．次回は，２０１０年１０月６・７日にバルセロナ（スペイン），もしくは１０月７・８日または１９・２０日に六ヶ所で開催される予定である．

２．第６回 IFMIF/EVEDA 事業委員会の開催
３月２６・２７日に国際核融合材料照射施設工学実証工学設計活動（IFMIF/EVEDA）事業の第６回事業委員会が六ヶ所の国際核融合エネルギー研究セン タ ー で 開 催 された（図２）．日本からは，秋場真人議長を含め委員３名と専門家６名，欧州側はオブライアン欧州委員会担当官を含め委員３名と専門家３名，これとギャラン事業長および事業チーム員５名が参加した．今回の事業委員会では，２００９年
図２の年次報告を受けて事業の進捗を確認し，BA 運営委員会への報告に同意した．特に加速器系の実証試験スケジュー

図１

第６回 IFERC 事業委員会（平成２２年３月１０日，土岐市核融合科学研究所にて）

IFMIF/EVEDA 事業委員会（平成２２年３月２６日，国際核融合エネルギー研究センターにて）

図３

２５８

原型炉 R&D 棟への実験設備の据付開始（平成２２年３月２８日）

インフォメーション

幅広いアプローチ活動だより!

１．第７回 BA 運営委員会の開催の専用高性能計算機（スパコン）の設置と運転で，欧州は４月２８日に国際核融合エネルギー研究センター管理研究高性能計算機（スパコン）を２０１１年末までに調達し，国際棟において，第７回 BA 運営委員会が開催された（図１参核融合エネルギー研究センターに設置した後，２０１２年初頭照）．欧州からは，キンタナ・トリアス欧州委員会研究総から２０１６年末までの５年間にわたり運転するという内容に局エネルギー局長（団長）を含め委員４名と専門家５名，なってる．調印式は第７回 BA 運営委員会の開催中に行わ

日本側は千原由幸文科省研究開発局戦略官（団長）を含めれた（図２参照）．

委員４名と専門家８名，これと各事業長，事業委員会議長，

３．国際核融合エネルギー研究センター施設完成
記念式典開催特別作業グループ議長および青森県並びに六ヶ所村の関係者が参加した．本会合では，３つの事業の進捗が報告され，２００９年の年次報告が承認された．特に，国際核融合エ４月２７日に国際核融合エネルギー研究センター施設完成

ネルギー研究センター施設がスケジ ュ ー ル 通 り に完成

記念式典が，原子力機構の主催で六ヶ所村文化交流プラザ

し，２０１１年に据え付けられ２０１２年からの運転開始が期待さ「スワニー」において開催された．施設完成記念式典に先れている高性能計算機（スパコン）等の重要な設備を設置

だって六ヶ所 BA サイトにおいて３研究施設の見学会を開するための準備が整ったこと，原型炉の研究開発のための催し，約２５０人が見学に訪れ盛況であった．

施設や IFMIF 原型加速器の試験を行うための施設が完成

六ヶ所村文化交流プラザ「スワニー」で行われた完成記

したこと，また，サテライト・トカマク計画の真空容器の念式典においては，坂田文部科学省事務次官，三村青森県試作品の開発が成功し製作が開始されたことなどの進捗が知事，古川六ヶ所村長，等を初めとして４００人以上の参加者確認された．また，青森県および六ヶ所村から提供されてがあり，池田 ITER 機構長とのテレビ会議討論，有馬日本いる生活支援，特に欧州からの専門家の子弟のために提供

科学学術振興財団会長のビデオレター，御手洗経団連会長

されている国際学校と４月に完成した新しい校舎に対してからのお祝いメッセージ披露なども行われ，その後の懇親改めて感謝の意が表明された．次回は，２０１０年１２月１５日に会を含め盛会のうちに終了した．

マドリッド（スペイン）で開催される予定である．

（日本原子力研究開発機構核融合研究開発部門）

２．高性能計算機（スパコン）の調達取り決めに署名
原子力機構は，BA 活動の欧州側実施機関である「ITER及び核融合エネルギー研究のための欧州共同事業体（Fusion for Energy）」と，BA 活動の一環である「国際核融合エネルギー研究センター（IFERC）事業」のための高性能計算機（スパコン）導入における技術的仕様と調達スケジュールについて正式に合意し，４月２８日に調達取り決めに署名した．今回の調達取決めは，核融合研究開発のため

図２ スーパーコンピュータの調達取り決め．
（平成２２年４月２８日，国際核融合エネルギー研究センターにて）

図１ 第７回 BA 運営委員会．
（平成２２年４月２８日，国際核融合エネルギー研究センターにて）

図３ 国際核融合エネルギー研究センター施設完成記念式典．
（平成２２年４月２７日，六ヶ所村文化交流プラザ「スワニー」にて）

３７３

Information

インフォメーション

幅広いアプローチ活動だより!

１．IFMIF/EVEDA リチウム試験ループの工事が進む
青森県六ケ所村及び茨城県大洗町で実施しているリチウム試験ループは，IFMIF の主要機器の一つである液体リチウムループの安定かつ長期間の運転を実証するため，液体金属（ナトリウム）に関する優れた取り扱い技術と経験を有する大洗研究開発センターに，欧州により調達される機器も含めて実機の約 1/3 規模で製作し，運転する装置である．完成後の試験ループでは，約 300℃ に保たれた液体リチウムが，15〜20 m/s もの高速下で波高 1 mm 以下という極めて平滑な状態で流れることが期待されている．
リチウム試験ループは，２００９年１１月に現地工事が開始されて以降順調に工事が進み，試験ループを据え付けるための装置架台も予定通り３月末に完成した．その後，それまでに工場で製作を進めてきた電磁ポンプなどの本体機器の搬入，据え付けを開始するとともに，機器同士を繋ぐ配管工事を進め，６月末時点では主要機器のほぼ全ての据付作業が終了している（図１参照）．今後は，８月下旬の消防署による耐圧検査終了後，配管等の断熱材の被覆作業が開始され，２０１１年２月にリチウム試験ループが完成する予定で

図２

計算機・遠隔実験棟で高性能計算機の説明を受けられる中川文部科学副大臣（平成２２年６月２５日，国際核融合エネルギー研究センターにて）．

図３

国際核融合エネルギー研究センター施設公開日
上：雨の中のペットボトルロケット大会，下左：ロボットキャッチャー，下右：マスコットのなぜポンねぶた．
（平成２２年７月１０日，国際核融合エネルギー研究センターにて）ある．

２．中川副大臣が国際核融合エネルギー研究センターを視察
６月２５日，中川文部科学副大臣が国際核融合エネルギー研究センターを視察された（図２参照）．岡田理事から幅

図１

６月末時点におけるリチウム試験ループの全体写真 赤丸で囲まれた部分は，ターゲットアッセンブリーと呼ばれる液体リチウムが高速（15~20 m/s）で流れる最重要機器が格納されている容器．

４９１

インフォメーション

幅広いアプローチ活動だより!

１．第３回 IFMIF/EVEDA ワークショップが開催される

２．研修・食堂棟の建設が始まる
今後国際核融合エネルギー研究センターにおいて，研究９月２０〜２２日にスペイン，マドリッドの CIEMAT 研究開発環境が整うにつれ，国内外からの研究者が長期にわ所において第３回 IFMIFワークショップが開催された．事

たって研究が実施できるような国際的研究環境を確保する業チーム，原子力機構，日本の大学，欧州貢献研究機関等ために，食堂と研修室を備えた建物が整備されることとなから，合計１２２名が参加し（図１参照），２０１０年の成果と今り，９月初めに工事が開始された．建築面積約 400 m2 の研後の計画案を中心に発表，議論を行った．１日目に事業全修・食堂棟の建物はサイト内の南東寄りの場所（図２参体の概況，事業チームおよび日欧実施機関の組織体制，日照）に建てられ，来年の３月末には竣工し，４月から運用欧実施機関による各施設（加速器施設，リチウムターゲッが開始される予定．

ト施設，試験施設）の工学実証試験活動全体概況等が紹介
実証試験における詳細事項について議論を行い，３日目の３．国際核融合エネルギー研究センター（IFERC）事業長が交代

後半に全体のまとめを行った．引き続き９月２３日，２４日は９月９日付けで荒木IFERC事業長が辞任し，核融合科学同研究所で IFMIF工学設計に関する技術調整会議や，各施研究所の中島徳嘉教授が同事業長に就任した．今後中島新設グループの技術会合等が開かれ，それぞれ今後の詳細な事業長の下で，IFERC 事業の調整等が行われる．

された．２日目，３日目の前半は各施設毎に分科会を開き，活動計画や調達取り決めの準備等について議論された．

図１（日本原子力研究開発機構核融合研究開発部門）

第３回 IFMIF ワークショップ（平成２２年９月２０〜２２日，スペイン，マドリッドの CIEMAT 研究所にて）

図２

研修・食堂棟の建設予定地（平成２２年８月，国際核融合エネルギー研究センター）

６２４

インフォメーション

幅広いアプローチ活動だより!

１．IFERC 原型炉 R&D ワークショップの開催

型加速器の工学実証試験や IFMIF 工学設計活動のスコー

１０月４〜６日の３日間，スペインのバルセロナにある欧プ，２０１１年の作業計画について審議した．その結果，いず州実施機関 Fusion for Energy（F4E）で第７回 BA 原型炉

れも１２月に開催予定の運営委員会に承認を求めるために提R&D ワークショップが開催された．日本側の出席者は，原出することを勧告した．次回の事業委員会は，２０１１年３月

子力機構から９名，EU 側の出席者は，計１１名で，主として２４日〜２５日に六ヶ所で開催される予定である．

２０１０年次の進捗と２０１１年次の計画について議論を行った．

３．第７回 IFERC 事業委員会の開催

このワークショップの中では，国際核融合エネルギー研
究センターの原型炉 R&D 棟において新たに欧州側が行う

１０月１８〜１９日に国 際 核 融 合 エ ネ ル ギ ー 研 究 セ ン タ ー

SiC/SiC 複合材料と液体金属 LiPb（液体増殖材料）との共（IFERC）事業の事業委員会が六ヶ所の国際核融合エネル存性試験が議論され，今後の実験条件や施設との取り合いギー研究センターで開催された（図２参照）．欧州からは，条件について協議された．

カール・ラックナー議長を含め委員３名と専門家８名，日本側は福山淳京都大学教授を含め委員３名と専門家５名，２．第７回 IFMIF/EVEDA 事業委員会の開催

これと中島事業長および事業チーム員２名並びに事務局３名が参加した．

１０月６〜７日に国際核融合材料照射施設工学実証工学設計活動（IFMIF/EVEDA）事業の第７回事業委員会が六ヶ

今回の事業委員会では，IFERC 事業チームが作成した事所の国際核融合エネルギー研究センターで開催された（図業計画改訂案や２０１１年の作業計画を審議し，それらを運営１参照）．日本からは，秋場真人議長を含め委員３名と専委員会に承認を求めるため提出するよう勧告した．さらに門家４名，欧州側はオブライアン欧州委員会担当官を含め前回の事業委員会および運営委員会の提言に基づき，高性委員３名と専門家５名，これとギャラン事業長および事業能計算機の運用方針を検討する特別作業グループの実施要チーム員１３名が参加した．

領案や日欧共同による原型炉概念設計作業の実施要領案についても議論を行った．次回の事業委員会は，２０１１年３月

今回の事業委員会では，大洗で建設中のリチウム試験ループがほぼ完成したことなど IFMIF/EVEDA 事業の進１６〜１７日に六ヶ所で開催される予定である．

捗が報告されるとともに，事業チームから提案された，原（日本原子力研究開発機構

図１

IFMIF/EVEDA 事業委員会．
（平成２２年１１月１８日，国際核融合エネルギー研究センターにて）

図２

７１６核融合研究開発部門）

第７回 IFERC 事業委員会．
（平成２２年１１月６日，国際核融合エネルギー研究センターにて）