2017 年 11 月（改訂版）【国債の決済期間短縮化（T+1 化）】

総合運転試験（RT）に関する「実施手順書」

記載内容は、今後の検討次第で変更となる可能性があります。

＜エグゼクティブ・サマリー＞


国債の決済期間短縮化（T+1 化）については、2017 年秋口からの総合運転試験（RT）等を十分に行ったうえで、2018年 5 月 1 日（約定分）より実施する予定としています。

T+1 化に向けた RT は、3 つのフェーズに分けて行われます。
o フェーズ 1（JSCC（ほふり経由）の送受信確認及び業務機能確認のテスト）は、2017 年 10 月中に、3 回実施します。
「後決めレポを行う JSCC の国債店頭取引清算資格を取得している市場参加者」及び「後決めレポ用の運用指図データをほふりに送信する運用会社」は、フェーズ 1 全日程への参加が必須となります。

ほふり指定のテストグループに基づき、規定のシナリオ及びテストデータにてテストを実施してください。

o フェーズ 2（日銀ネット連動の決済関連のテスト）は、2017 年 11 月中に、2 回実施します。
「JSCC の国債店頭取引清算資格を取得している市場参加者」は、フェーズ 2 全日程への参加が必須となります。



テストの相手方・テスト内容の詳細については、RT 連絡会で共有されている連絡先及びテスト項目に係る情報を活用の上、各々、ご調整ください。

o フェーズ 3（複数日に跨る総合運転テスト（業務運用確認テスト））は、2018 年 1~3 月に、4 回実施します。


市場取引に関しては、「JSCC の国債店頭取引清算資格を取得している市場参加者」は、フェーズ 3 のテストへの参加が必須となります（一部日程のみの参加も可）。また、当該先のほか、「投資信託・投資顧問等のバック事務を信託銀行等に外部委託している先」、「アウトライト等の T+1 化のためにシステム改修又は事務体制の見直しを実施した先」、「T+1 化を機に新現先方式による先決めレポ取引を新たに開始する先」についても、可能な限りフェーズ 3 の市場取引に関するテストにご参加ください。

テストの相手方・テスト内容の詳細については、RT 連絡会で共有されている連絡先及びテスト項目に係る情報を活用の上、各々、ご調整ください。

フェーズ 3 においては、市場取引のほか、国債の入札・発行払込及び日銀オペに関するテストも実施します。

RT 終了後は、本手順書に定める要領に従い、結果報告書をご提出ください（共通編「４．テスト成否判定・結果報告」参照）。

RT の運営にあたり、今後、インフラ・日証協より、別途アンケート調査等を行う可能性があります。円滑な RT の実施のため、回答にご協力ください。

＜「総合運転試験（RT）に関する『実施手順書』」の構成＞
「総合運転試験（RT）に関する『実施手順書』」は、各フェーズに共通の事項を整理した「共通編」及び各フェーズに固有の事項を整理した「フェーズ 1～3 編」で構成されます。
エグゼクティブ・サマリー
構成
改訂履歴資料 1：RT「実施手順書」＜共通編＞
別紙 1-1-1：＜総合運転試験（ＲＴ）フェーズ１ 送受信確認テスト結果報告書＞
別紙 1-1-2：＜総合運転試験（ＲＴ）フェーズ１ 業務確認テスト結果報告書＞
別紙 1-2：＜総合運転試験（ＲＴ）フェーズ２ テスト結果報告書＞
別紙 1-3：＜総合運転試験（ＲＴ）フェーズ３ テスト結果報告書＞
別紙 1-4：日銀ネットの取扱いについて
資料 2：RT「実施手順書」＜フェーズ 1 編＞

※別紙は「ほふりシステム情報サイト」上にのみ掲載

別紙 2-1：＜RT フェーズ 1

タイムスケジュール＞

別紙 2-2：＜RT フェーズ 1

送受信確認テスト実施要領＞

別紙 2-3：＜RT フェーズ 1

送受信確認テスト データ仕様書・利用者受信＞

別紙 2-4：＜RT フェーズ 1

送受信確認テスト データ仕様書・利用者送信＞

別紙 2-5：＜RT フェーズ 1

業務確認テスト実施要領＞

別紙 2-6：＜RT フェーズ 1

業務確認テスト テストシナリオ＞

資料 3：RT「実施手順書」＜フェーズ 2 編＞
別紙 3-1：＜タイムスケジュール（フェーズ 2）＞
別紙 3-2：＜テストケース（フェーズ 2）＞
資料 4：RT「実施手順書」＜フェーズ 3 編＞
別紙 4-1：＜国債の入札・発行払込（フェーズ 3）＞
別紙 4-2：＜日銀オペ・国債買入オペ（フェーズ 3）＞
別紙 4-3：＜日銀オペ・国債補完供給（フェーズ 3）＞
別紙 4-4：＜RT フェーズ 3 タイムスケジュール＞

＜改訂履歴＞
2017 年 2 月

初版公表

2017 年 8 月

改訂版公表
資料 1：RT「実施手順書」＜共通編＞
３．RT の実施環境（３）業務面の環境（ア）決済照合システム＜フェーズ共通＞
統合 WebID やほふりテスト環境との事前接続期間に係る記載を詳細化＜フェーズ 2、フェーズ 3＞
環境戻し後の疎通確認に係る記載を追加
バスケット銘柄開示の記載追加

３．RT の実施環境（３）業務面の環境（イ）国債清算システム＜フェーズ 2、フェーズ 3＞
バスケット銘柄開示の記載追加

３．RT の実施環境（３）業務面の環境＜基本方針＞
仕掛中明細のうち、削除対象となる明細の情報（例示）を追加（脚注 6）（ウ）日銀ネット＜日銀ネット口座残高の初期環境＞
帳票等の出力有無に係る記載を削除（一部修正の上、３．（４）に移動）
増額対象とする振決国債の銘柄情報の確定
共通担保（邦貨手形）の積み増し分に係る架空支払人情報を追加

３．RT の実施環境（４）システム面の留意事項（ア）決済照合システム

環境戻し後の疎通確認に係る記載を追加

３．RT の実施環境

後決めレポに係る日銀ネット利用上の留意事項を追加（４）システム面の留意事項（ウ）日銀ネット

RT 当日に日本銀行から送信される可能性のある、RT の確認事項に含まれない電文の内容を集約・詳細化（一部内容に変更あり）

４．テスト成否判定・結果報告 項番追加
５．RT に関する事前照会先一覧
６．RT 当日の照会先一覧

初期残高の照会期間の連絡先を明記

別紙 1-1-1、1-1-2

新規：RT フェーズ 1 に係る結果報告書（別途 Excel データ有）

別紙 1-2

新規：RT フェーズ 2 に係る結果報告書（別途 Excel データ有）

別紙 1-3

新規：RT フェーズ 3（市場取引、国債の入札・発行払込、日銀オペ）に係る結果報告書（別途 Excel データ有）

別紙 1-4
Ⅰ．日銀ネット端末
２．テスト当日の留意事項(3) 入出力グループの設定内容（初期設定）について

一部業務において利用するグループ番号を変更

項番追加

別紙 1-4
CPU 接続の開始・終了に係る記載を詳細化
Ⅲ．コンピュータ接続
２．試験手順に関する留意事項
及び ３．実施手順
資料 2：RT「実施手順書」＜フェーズ 1 編＞
３．テスト準備（２）テスト関連資料の確認

別紙はすべて Target ほふりサイトの「ほふりシステム情報サイト」に掲載されている旨を追記

５．業務確認テストのテストグ テストグループに係る記載を修正
ループについて６．テスト成否判定・結果報告 テスト成否判定・結果報告に係る詳細については＜共通編＞の項番４に移について

行※以下の別紙 2-1～2-6 は「ほふりシステム情報サイト」上にのみ掲載
別紙 2-1

別紙 2-2
別紙 2-3、2-4
別紙 2-5

テストシナリオ上は送信対象外となる JSCC 通知電文に係る記載を修正
各テストシナリオにおける債務引受時限後のステップ開始時刻を一部見直し参照先の資料等に係る記載を修正
データ設定値の記載を追加
サンプルメッセージ及びデータ設定集を掲載
データ項目の設定値に係る記載を修正
各テストシナリオにおける債務引受時限後のステップ開始時刻を一部見直し

別紙 2-6

各シナリオのファンドコードを修正
各テストシナリオにおける債務引受時限後のステップ開始時刻を一部見直し

資料 3：RT「実施手順書」＜フェーズ 2 編＞
別紙 3-2
テストケース（フェーズ２）

繰越、超過割当、フェイルと続くテストケースを追加

４． 一日の流れ（テスト内容） 自社の予定するテストを完了した場合の対応を追記
資料 4：RT「実施手順書」＜フェーズ 3 編＞

2017 年 11 月

２． 運行スケジュール

自社の予定するテストを完了した場合の対応を追記

別紙 4-1、4-2、4-3国債の入札・発行払込、日銀オペに利用する国債の銘柄情報を確定

別紙 4-4

新規：RT フェーズ 3 に係るタイムスケジュール一覧

資料 3：RT「実施手順書」＜フェーズ 2 編＞
別紙 3-1

DVP 決済の開始時刻等について最遅時刻で記載していたが実態にあわせてタイムスケジュール（フェーズ 2） 変更
別紙 3-2
テストケース（フェーズ２）

DVP 決済の開始時刻等について最遅時刻で記載していたが実態にあわせて変更

資料 4：RT「実施手順書」＜フェーズ 3 編＞
別紙 4-4
RT フェーズ 3 タイムスケジュール

別紙 3-1 の改訂内容を反映