技報 第 4 号（2006 年）

Ｈ型ＰＣ杭の施工－枚方停泊地設置工事－
大阪支店

土木工事部

冨田徹

大阪支店

PC 工事部

圓尾直信

大阪支店

開発営業部

張建東

概要：枚方停泊地設置工事は大阪府枚方市の淀川水系に位置する総延長約 90m の船舶停泊施設であり、Ｈ型ＰＣ杭が採用された。Ｈ型ＰＣ杭は仮設土留めを兼ねた岸壁として使用され、従来の鋼管矢板と比較して現場作業の省力化、工期短縮が可能であり、経済性に優れる新技術である。本工事はこれまで施工例のないＮ値５０以上の礫まじり砂層における打込み事例である．本稿は施工中の留意点、および先端金具の改良やＨ型ＰＣ杭配置間隔の調整などの施工対策について述べるものである。

Key Words：Ｈ型ＰＣ杭，N 値５０以上の礫まじり砂層，先端金具，杭の施工間隔

１．はじめに本工事は，大阪府枚方市の淀川水系に位置する船舶停泊地であり，総延長約９０ｍ（Ｈ型ＰＣ杭８５本）である．岸壁構造については，自立式鋼管杭、ＰＣ壁体、Ｈ型ＰＣ杭を施工性、経済性、維持管理面から比較検討し，最終的に経済性によりＨ型ＰＣ杭が採用された．
施工においては，Ｎ値５０以上の礫まじり砂層があり，これまでＨ型ＰＣ杭施工において例のない地質条件であるため，打ち込み時に様々な問題点が発生した．先端金具の事後補強などの対策により無事打ち込み作業が完了した．本工事の施工中における問題点，対処方法などの知見を共有し，今後類似工事の施工の参考とするため，ここで報告する．

２．工事概要本工事の概要は以下に示すとおりである．
工 事 名： 枚方停泊地設置工事
発 注 者： 国交省 近畿地方整備局 淀川河川事務所
設 計 者： 近畿技術コンサルタンツ株式会社
施 工 者：（元請）岸本建設株式会社 （一次下請）株式会社ピーエス三菱
施工場所： 大阪府枚方市岡地先他
契約工期： 平成 17.11.26 ～ 平成 18.3.25
工事区分： 築堤・護岸
工事内容：Ｈ型ＰＣ杭の打込み（間詰め打設，護岸掘削，笠コンクリート工事を含まず）
Ｈ型ＰＣ杭 計 85 本（Ｈ540 タイプ）
Ｌ＝12.0m×82 本，Ｌ＝11.0m×2 本，Ｌ＝10.0m×1 本
なお，停泊地の完成予想図を図－１に示す．

冨田 徹

圓尾直信

張 建東
1/6

技報 第 4 号（2006 年）

本工事の範囲図－１ 停泊地完成予想図

３．構造概要Ｈ型ＰＣ杭の配置および断面形状をそれぞれ図－２，３に示す．
Ｈ型ＰＣ杭の断面は，高さ 540mm，有効幅 960mm（全幅 1112mm）であり，杭長は 10～12m である．
平面図

図－３ Ｈ型ＰＣ杭の断面図

1740 2600

側面図

図－２ Ｈ型ＰＣ杭の配置図

写真－１ 先端金具

なお，Ｈ型ＰＣ杭の打ち込みを容易にするよう，先端部に金具を配置した．写真－１に示すように先端金具は，Ｈ型ＰＣ杭を製作する際に予め埋め込まれており，掘削オーガースクリュー先端のガイドとしての機能も有する構造となっている．

2/6

技報 第 4 号（2006 年）

４．施工概要4.1 使用機械
使用機械は表－１に示す．
表－１ 使用機械一覧表
機 械 名

規格台 数

三点杭打機

27m

1

クローラークレーン80t

10.45m3

油圧ショベル

0.12m3

2

高所作業車

12m

1

コンプレッサー

90HP

1320KVA

発電機

90KVA

2

スイングジャッキ

φ1500

1オーガースクリュー

φ280

１式

減速機

D-80KP

24.2 地質状況
地質状況は図－４に示すように，礫まじりの砂質で施工基面から約８ｍ以降に N 値５０以上の地層となっている．
なお，河川敷地内なので施工基面より 1.5ｍ下が河川水面になるため，掘削中に湧水が激しく，重機等の据付位置に鉄板を敷設し重機の安定を確保した．

図－４ 柱状図（設計段階の調査結果）

3/6

技報 第 4 号（2006 年）

4.3 施工手順
Ｈ型ＰＣ杭打ち込みの施工手順を図－５，写真－２，３に示す．
Ｈ型ＰＣ杭の打込み精度を確保するため，バイブロハンマーにてＨ形鋼３００を打込み，Ｈ型ＰＣ杭の位置を定める定規を設置した．また，定規にはガイドローラー等を取り付け，Ｈ型ＰＣ杭の打ち込み位置を決定する．
なお，Ｈ型ＰＣ杭の打込みに先立ち，地中にφ1.5m，L=7.0m のケーシンで仮孔を設け，その仮孔にクローラークレーンＨ型ＰＣ杭を仮建込み，オーガースクリューを取り付ける．次ぎに仮孔の建て込んだＨ型ＰＣ杭を３点式杭打機にセットし打ち込みを行う．
本工事におけるＨ型ＰＣ杭打込みの出来形は，延長方向の通りズレ誤差は最大 67mm，平均 21.9mm（許容値+100mm），据付基準高の誤差は最大 37mm，平均 2.7mm（許容値±50mm），いずれも矢板護岸工として基準値を満足する結果が得られた．
施工完了時の状況は写真－４に示す．
・施工ヤード整地

準備工・仮孔設置，など
杭打ち機組立
定規の設置
Ｈ型ＰＣ杭吊込み
Ｈ型ＰＣ杭建込み
オーガースクリュー取付け
Ｈ型ＰＣ杭打込み
オーガースクリュー引上げ打込み完了
図－５ Ｈ型ＰＣ杭の打込み手順

写真－２ 施工状況の全景
4/6

技報 第 4 号（2006 年）（１）Ｈ型ＰＣ杭の搬入確認（２）定規の設置（３）オーガースクリューの取付け（４）打込み状況

写真－３ 各施工段階の状況

写真－４ 施工完了

５．施工上の問題点および対策
5.1 先端金具の改良
本工事では，地表から約８m 位置において N 値 50 以上の礫まじり砂質となり，打ち込み時にＨ型ＰＣ杭の先端金具が変形し，打ち込みが困難な状況が発生した．その原因としては，先端金具の側面鉄板厚は当初6mm であり，硬い礫だまりを掘削する時にオーガースクリュー先端の移動を抑えきれず，先端金具の側面部の強度不足により，鉄板が変形したものと思われる．
5/6

技報 第 4 号（2006 年）

対策としては，写真－５に示すように側面鉄板の外側に 12mm の鉄板を溶接し先端金具を 18mm にすることにより問題を解決した．

側面鉄板の変形

鉄板の溶接補強（１）側面鉄板補強前（板厚 6mm）（２）側面鉄板補強後（＋12mm 現場溶接）

写真－５ 先端金具の改良
5.2 Ｈ型ＰＣ杭の配置間隔
Ｈ型ＰＣ杭の打込み施工において，写真－６に示すように 20cm 程度の玉石が排出されており、85 箇所施工中 3 箇所礫だまりと考える障害物によって施工が困難になったが、補助工法による障害物除去をすることで問題を解決した。
一方，Ｈ型ＰＣ杭の配置間隔（図－３に示すクリアランス）は当初 10mm 程度を想定していたが，実際の施工においては平均 45mm となっている．
原因として，Ｈ型ＰＣ杭のフランジ間に石が入り込み間隔を広げたものと考えられる．既往の粘土層での施工事例で杭の間隔が施工時には狭まることが報告さ

写真－６ 玉石の排出状況（20cm 程度）

れているが，本工事のような砂礫質では，逆に開く傾向にあり，配置間隔として 50mm 程度が望ましいと思われる．

６．まとめ
本工事は，これまで例のないＮ値５０以上の礫まじり砂層におけるＨ型ＰＣ杭の打込み事例である．先端金具の改良やＨ型ＰＣ杭の配置間隔の調整などをしながら，工期内に無事施工を完了した．今後，上記の問題点を基に製品や機械等の更なる改良，土質に応じた施工方法の確立を検討する必要があるものと思われる．
謝辞
本工事の施工に当たり，発注者である国交省近畿地方整備局淀川河川事務所の皆様に深く感謝いたします．
また，岸本建設株式会社、近畿技術コンサルタンツ株式会社をはじめ，ご指導，ご協力いただいた関係各位にお礼を申し上げます．

6/6