北海道電力ネットワーク㈱道北統括支店電力部

１．はじめに送電グループリーダー

齋藤 史明

北海道内を横断するように北東に移動し，道全国のラインマンの皆様，日々のお仕事お東方面や紋別市のあるオホーツク地域を中心疲れ様です。今回は2022年12月23日16時に発に風が強くなるとともに，雨が湿った雪に変生した66㎸紋別東線№152号鉄塔の倒壊に伴わり，その後猛吹雪となりました。
23日未明より66㎸紋別東線では電線着雪をう仮復旧，本復旧の対応についてご紹介します。

起因とした短絡事故が計16回発生し，15時32２．鉄塔倒壊と停電の状況分に２回線とも送電停止となり，16時頃に現場出向していた当社社員と工事会社社員が№

2022年12月22日夕方から発達した低気圧が152号鉄塔の倒壊を確認しました。
紋別地区（紋別市並びに近隣エリア）を供給エリアとしている紋別変電所には，通常66kV紋別東線２回線と66㎸紋別線１回線の計３回線で供給していますが，紋別東線の鉄塔倒壊に加え，紋別線では樹木の倒壊により電線が断線したことで，３回線すべての送電が停止し，最大約２万８千戸のお客様が最長延べ27時間にわたり電気が使用できない状態
図１

66㎸紋別東線鉄塔倒壊箇所（№152）となりました。
３．気象状況
鉄塔倒壊発見時，北海道では複数の発達した低気圧が長時間停滞し，道東のオホーツク海側や太平洋側を中心に湿った雪が降り続き，紋別地区の白滝では24
日17時までの48時間降
雪量が119㎝に達するなど，観測史上１位の降雪量と日最深積雪量

写真１ 66㎸紋別東線№152鉄塔倒壊状況
2を更新しました。

図２

気象状況（2022/12/23 15:00）

４．仮復旧の状況
25日には，66㎸紋別線の電線補修により紋別地区の停電は解消しましたが，さらなる倒木により，再び停電となるおそれがありました。そこで，66㎸紋別線付近の傾斜木を伐採するとともに，66㎸紋別東線のうち1回線を仮鉄柱で復旧することより，紋別地区まで２ルート２回線を確保することにしました。
仮復旧ルートは，現地調査の結果，現地ま

写真３

仮復旧状況（上：作業中，下：完了後）での運搬が比較的容易であり，仮鉄柱の建設や伐採量が少なく，早期復旧が見込める既設２回線の確保を達成することができました。

ルートの北側を選定しました。

５．本復旧の状況

また，強度検討結果等から，仮№1 〜仮№

倒壊した№152号鉄塔は1970年の建設であ3の三箇所にそれぞれ１基１線（相）の仮鉄柱り，自主保安としての当社の着雪設計を考慮を３基ずつ建設する計画としました。

した設計を取り入れる前の鉄塔であったこと

仮鉄柱の建設は，伐採が完了した25日夕方と，№152号鉄塔の前後径間の着雪量がアンから本格的に作業に着手し，基礎，組立，架バランスとなったことが鉄塔倒壊の原因であ線いずれの工程も24時間体制で実施した結果，るため，新たに建設する鉄塔には当社の着雪作業開始から約78時間後となる28日深夜に紋設計を考慮するとともに，鉄塔１基あたりの別東線の１回線を仮鉄柱で復旧し，２ルート荷重を軽減させる目的で，倒壊した鉄塔を含む３基の既設鉄塔を４基に建替えることにしました。
また，従来から取り付けていた「難着雪リング」に加え「捻れ防止ダンパ」を取り付け，電線着雪量を軽減する対策も実施することとしました。
本復旧ルートは，安全性と作業性を考慮して，新№151 〜新№153-1間の架線工事まで充電部に接近することのない既設ルートの南側として計画しました。

写真２

現地作業は，2023年１月17日から着手し，仮復旧ルート図（青線）
3

２月中旬には基礎工事を完了，２月下旬にはとで，大幅に設計時間を短縮し，早期の本復鉄塔組立を終え，目標としていた３月10日に旧に繋げました。

本復旧工事を完了しました。

写真４

本復旧ルート図（赤線）

写真６

写真５

倒壊鉄塔の写真（上）３次元レーザー測量結果（下）

本復旧の状況（完了後）
図３ ３次元レーザー測量結果を用いた敷地・基礎設計

６．デジタル技術の活用
７．おわりに倒壊した№152号鉄塔の状況把握と本復旧の設計に活用するため既設№150 〜 153間の工事会社の皆様には，昼夜を問わず現場対左右100m程度の３次元レーザー測量を行い応していただき，速やかな仮復旧と本復旧にました。

ご尽力いただいたことに対し，厚く御礼申し上げます。

倒壊した№152号鉄塔の測量結果より，倒壊前の電線への着雪状況や気象の解析，各部今回の一連の復旧作業において，無事故無材の変形状況を詳細に確認できたことから，災害で迅速に設備を復旧できたことは，電力鉄塔倒壊の原因分析・検討に活用しました。

の安定供給に対するラインマンの強い使命感

また，地盤の測量結果をもとに机上で鉄塔と確かな技術力の証であり，心より感謝申し上げます。

位置の選定，支持物や基礎設計を実施するこ
4

私の信条

常に緊張感を持ち作業を進める㈱三浦組

三桜電気工業㈱

庄司 昌史

現場代理人

太田 悠一郎全国のラインマンの皆様，日々のお仕事お心に残る出来事 初めて昇塔した際に恐怖疲れ様です。今回は，福岡県北九州市で施工心により身動きが取れなくなり，先輩中の九州電力送配電発注の「ひびき若松線新や同僚の声掛けで緊張が和らぎ，塔上設工事（２工区）」の工事現場から便りをおで移動できる様になりました。その時届けします。

のことを忘れず，仲間とのコミュニケーションを大切に作業に従事します。
全国の仲間達に 送電線工事はライフラインを守る大切な仕事です。基本を守って安全作業で頑張りましょう。私の信条

工事箇所位置図

絆

この工事は，九州の北端(福岡県北九州市㈱サンテック若松区)で建設中のひびき発電所から若松変

白木 雄大心に残る出来事

電所に至る，220㎸ひびき若松線（亘長3.9㎞，鉄塔基数10基，2025年４月運用開始予定）を初めて500㎸の電線張替新設する工事です。

工事で班長を任され，不安でわからないことだらけだったとき，仲間たちが当該工事は鉄塔工事３工区体制，架線工事協力してくれたおかげで無事工事を成２工区体制で行い，このうち当社は２工区をし遂げることができたことです。

担当し鉄塔工事３基（№３，№９，№10），

全国の仲間達に 送電線工事は一人ででき架線工事1.2㎞（№７〜№10 〜 ST）を施工します。

る仕事ではありません。仲間たちと助それでは，当工事について経過地域の特徴

け合えば困難な工事も成し遂げることも含めて紹介します。

ができます。みんなで頑張っていきま

北側に位置する響灘沖では大型洋上風力発しょう。

電設備工事（風車25基）も2023年３月より開始されており，響灘地区をはじめ地元に関連
5

工事概要

高塔山公園展望台より東側(若戸大橋)を望む

日本有数の漁場である響灘は，鯛，鰤，鰆，イカ，蠣，サザエの魚介類をはじめ，アカモクや芽ひじきなど海藻類の宝庫となっており，皆さんも一度は訪れ新鮮な海の幸を堪能されてはいかがですか。
準備作業から最後の復旧作業までの約２年産業が根付くよう計画が進められています。

に及ぶ作業の中で，安全作業の継続及び危険私が常駐している現場事務所も臨海部の埋立に対する感受性の向上が０災害職場の第一歩地内に位置し，見渡せば風力発電の風車が視だと考え，気づいたことは誰にでも遠慮なく界に入ります。

発言できる職場環境づくりを目標に日々の現場作業に従事しています。知識の浅い若年層

冬は北風が強く夏は海風・陸風が吹き強風の作業員には，注意や叱ることではなく，理時には作業中断することもあります。
当社架線区間は，４径間中３径間で主要国解するまで丁寧に指導する,意見にはしっか道を横断するためⅡ型の吊金車を使用した吊りと耳を傾け，お互いに納得するまで話し合金工法を採用しました。この冬期架線工事のうことを心掛けています。作業員一人ひとり一番の悩みは，響灘からの北風が非常に強く，がモチベーションを維持し，現場から事故をドローンによるロープ延線や電力線延線緊線起こさない，全員が元気に毎日を過ごすこと

作業及び毎日の夜間の強風対策には特に苦労を念頭にこれからも精進していきます。

しました。しかし，晴天の穏やかな日には高このお便りが届く頃には，２工区の架線作

塔山公園展望台（標高124ｍ）から，東に若業が無事に終了していることと思いますが，戸大橋，南に皿倉山（標高622ｍ），北に響灘引き続き埋立て地人工湾横断（860ｍ）箇所の絶景が一望でき，眼下に広がる夜景は特にの№３基礎工事（ラーメン杭基礎・コンクリー絶景です。

ト約950㎥），組立工事（塔高：161ｍ・重量

また，園内には四季折々の花が植えられて約300ｔ）が待ち構えており，今一度気持ちおり，春は桜，ツツジ，初夏は紫陽花の名所を引き締め無事故無災害で完工を目指しまとして知られ多くの人が訪れます。また，毎す。

年７月に行われる「火まつり」の2,000人もの最後に，全国のラインマンの皆様のますま

たいまつ行列は，まるで高塔山を大蛇がうねすのご活躍と，ご家族様のご健康を心からおり昇るようで幻想的な光景に魅了されます。

祈りしまして，現場便りを終わります。
6令和5年度
安全優良職長厚生労働大臣顕彰

第１回（2023年）
登録送電線工事基幹技能者講習の修了者

この度，私たちラインマンの先輩である黒第１回講習に合格された講習修了者の方々です。

田康二さん（大澤建設工業㈱）と生見公彦さん（岳南建設㈱）が，安全優良職長厚生労働おめでとうございました。

大臣顕彰を受賞されました。

なお，合格者総数は92名ですが，情報公開に同意をいただいた77名のみを紹介しました。
※１：記載は修了番号 職種 氏名 所属会社

この顕彰は，現職の職長として必要な資格と高い作業指揮能力等を有し，安全管理の知※２：修了番号は受講申込み順で記載

識・技能の普及や継承に尽力され，優良な安※３：職種の「電気」は「電気工事業」

全成績を収めている方を厚生労働大臣が顕彰※４：職種の「とび」は「とび・土工工事業」するものです。

※５：会社名は株式会社・有限会社を省略
001 電気今回のお二人の受賞に対し，心よりお祝い

森一馬

パワーコムエン
ジニアリング

申し上げるとともに，今後ますますのご活躍とご健勝をお祈りいたします。

黒田 康二さん
大澤建設工業㈱生見 公彦さん
岳南建設㈱002 電気秋山正博

ノールテック003 電気島田誠

ノールテック004 電気

山本

健太

山一電工

005 電気土方一輝

土方送電

006 電気加藤誠

りゅうでん

007 電気清水威男

桐井電設工業009 電気

石戸谷光男

丸石電設

010 電気

神林

正太

笹嶋工業

011 とび宮下学

アトム電工

012 電気

小和

寛之

セイブ

013 電気中上弘伸

九建架線工事014 電気藤原基

三和電設工業015 電気大日向芳和

三和電設工業016 電気加藤仁弥

山岸電設工業017 電気石川彰

山岸電設工業018 電気

菅井

朱人

高坂電業社

019 とび秋山

翼中林建設

020 電気熊懐正弘

岳南建設

021 電気大嶋孝一

エス・ケイ・エンジニアリング

7022 とび 田口

晴隆

TKS

065 電気

平田

健

きんでん

023 電気 貞益

剛

徳山送電

066 電気

砂川

慶太

きんでん

024 とび 伊藤佑輔

中林建設

067 電気井上大輔

三桜電気工業025 とび 叶世恒雄

シゲタ

068 電気中迫知朗

三桜電気工業026 とび 佐藤

大司

イーテック

069 電気山﨑富夫

三桜電気工業

027 とび 岩佐

和信

中林建設

071 電気

後藤

安伸

小島電設

028 電気 田中

誠二

第一電機工業073 電気

山川

喬嗣

上村電建

029 とび 高島基

マルコウ

074 電気

小平

栄

北辰電設

030 電気 前明宏

第一電機工業076 電気

村田

剛志

上村電建

033 電気 綱島

健司

エス・ケイ・エ077 電気佐藤勝

ンジニアリング

078 電気

石田

富貴

日成電設

竹村電気工事034 電気 高橋衛

第一電機工業079 電気

荒田

欣弘

日成電設

035 電気 竹田

高志

第一電機工業080 とび新居

包繁中央電氣建設036 電気 寺井

龍之

笹嶋工業

083 とび菅原和哉

中林建設

037 電気 渡部誠

北海電気工事084 電気谷本英則

大一電気工業039 電気 西川

政大

第一電機工業085 電気家常慎太郎

大一電気工業040 電気 瀬戸

健夫

光立建設

086 電気

池田

征史

中央電工

041 電気 橋本

秀士

アイテス

087 電気

廣瀬

俊明

三愛電設

042 電気 山本

茂道

巨東電設

088 とび渡辺祐介

日新

043 電気 外﨑喜行

ETSホールディ

089 とび髙橋優

シゲタングス

090 電気

中川

博久

シゲタ

092 電気持永

慎司大成電気工事

044 とび 古澤

久典

鈴木興業

045 電気 鈴木英孝

鈴木興業

046 電気 田北公

047 電気 竹中陽平

上村電建

048 電気 青島孝晃

伏見電工

050 電気 宮内勝司

栗原工業

051 電気 黒木和夫

栗原工業

052 電気 中山

悟嗣

上村電建

053 とび 海老原実

コーリン送電災害再現CGの活用について
令和３年度より，電力送配電各社と送研共同による安全支援方策として，これまでに10本の再現CGを活用していただいておりますが，この度，令和５年度版として新たに５本をご提供いただきました。送電線工事現場でスエヒロシステ

働く皆様の安全支援ツールとして，ご活用のムラインほどよろしくお願いいたします。

054 とび 田中

貴宏

望建工業

【№11】回線誤認による感電災害

055 電気 島潤一

中西電業【№12】移線時に電線とともに墜落災害

056 電気 山崎

立美

中西電業

【№13】落下した部材との衝突災害

057 電気 中易友伯

中西電業【№14】ジブクレーン解体中の挟まれ災害

059 電気 太田浩昭

スカイテック【№15】索道にて生コンホッパー落下災害

060 とび 佐野浩二

日新

上記の「災害再現CG動画」につきましては，061 電気 堀貴秀

春日組

送研HP-安全委員会に掲載しています。
8

〈講習日程〉▪必須学習
６月15日（土）〜７月31日（水）▪自由学習
８月1日（木）〜８月23日（金）〈試験〉▪８月24日（土）〈修了認定〉

2024年度の登録送電線基幹技能者講習の第２回目を下記スケジュールにて実施いたしま▪合否判定・・・・・９月上旬

すので，申し込みをお待ちしています。

▪修了証発行・・・・９月下旬〈受講要件〉〈講習方法〉

講習の受講には，建設業法が定める「電気▪講習は，e-ラーニングによる講義とテス工事業」か「とび・土工・コンクリート工事

トセンターでの試験で構成されています。

業」の許可を受けた事業者の送電線工事に10■e-ラーニングによる講義

年以上携わり，うち３年以上の職長経験を有メールで配信する学習管理システムしなければなりません。加えて，（LMS） に よ り 実 施 し ま す。 受 講 者 はID・

①施工管理技士資格（電気又は土木の２級以PWの発給を受け，講習テキスト（画像）を上）②安全優良職長厚生労働大臣顕彰受章

講師が説明（音声）するスライドショーをパ③「特別高圧電気取扱者特別教育」「玉掛け技

ソコン・タブレット・スマホで学習します。

能講習」「小型移動式クレーン運転技能講習」「送電線作業用フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」の４資格をすべて有し，かつ「地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習」「足場の組立て等作業主任者技能講習」「建築物の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習」のうち１資格を有することの３条件のいずれかを満たす必要があります。
〈受講申し込み〉■テストセンターでの試験▪４月１日（月）〜５月10日（金）全国に約200 ヶ所あるテスト会場から，受〈書類受付〉▪４月10日（水）〜５月20日（月）講者が利便性の高い会場を選択・登録するこ〈受講認定〉とで，選択したテスト会場で受験できます。
試験は，８月24日（土）13時30分から１時▪５月24日（金）〈受講認定通知〉間，全国で統一して実施します。

▪５月25日（土）以降
詳細は，送研HPの「登録基幹技能者」ペー〈試験会場申込〉ジに掲載しています。

▪５月25日（土）〜６月14日（金）9また，コミュニケーションですが，すべての仕事のベースですので，｢押しつけ｣や｢やらされ｣ ではダメであり，ましてや伝える側は｢伝えたつもり｣，聞く側は「理解したつもり」

当たり前のことをバカにせずちゃんとしよう！
安全委員会委員㈱九建ということはもっての外です。したがって，こちらもABCと同様にコミュニケーションの重要性を浸透させるために先輩方が言い続けてきた｢当たり前のことでも報・連・相は大事だぞ｣ という言葉を活用し，以下のとおり

前田 久義｢報告・連絡・相談ヨシ！｣ の安全旗を製作し，当社では２年間程度の間に４件の重大災害安全意識の高揚を図っています。

が発生しており，極めて憂慮すべき状況が続

なお，現場においては朝礼時における管理いています。いずれの災害も基本事項・基本員・作業員全員による唱和や作業前ミーティ

動作の不遵守とコミュニケーション不足からングにおいて｢当たり前のこと｣を確認，共有起こっており，作業に当たって基本事項・基することで，安全作業に取組んでいます。

本動作とコミュニケーションがいかに重要で最後になりますが，私が若い時に安全教育あるかを再認識させられました。

で習い，今でもミーティングや教育等で話す

工事ステップに応じ，様々な基本事項・基メッセージ ｢人間は過ちを犯すので，ヒュー本動作がありますが，いずれも過去の痛い経

マンエラーを無くすことはできないが，定め験に基づいて定められたルールであるため，られた経緯を理解して基本動作を守ることやその本質を理解し心に深く刻んでおくことが指差し呼称，危険予知活動を実施することで，大切であり，常にそのことを自覚してルール重大災害を減らすことができる｣があります。

違反を犯さないよう心掛けなければなりませこれも基本事項・基本動作とコミュニケーん。つい，安全と作業効率を無意識に秤にかションの重要性を示しています。ご参考までけてしまいがちなのが人間の弱さであり，そに。ラインマンの皆さん，これからもご安全に！

の時に災害が発生する確率が大きくなることを心に留めておく必要があります。したがって，当社では30年ほど前の工事最盛期から先輩方が朝礼や安全パトロール，社内会議の際に言われ続けてきた，わかりやすくシンプルでありながら重みのある ｢九建ABC（A：当たり前のことを，B：バカにせず，C：ちゃんとしよう！）｣ というメッセージを改めて徹底させるため，以下のとおり安全旗を製作し，見える化を図ることで安全意識の高揚に本社・支社・現場事務所に掲示している「九建ABC」と「報・連・相」の安全旗努めています。

送研ラインマン 令和６年４月号（通巻第531号）
令和６年４月１日発行（隔月発行）
発行所 一般社団法人送電線建設技術研究会 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-3-6 楓ビル4F
ホームページ；http：//www.sou-ken.or.jp
会員限定
電話
（03）
3253−6200 FAX（03）3253−6220

10