技報 第 13 号（2015 年）

工期短縮を図った段床版の設計・施工
みなみ な が の－ 南 長野運動公園総合球技場整備工事－

１．はじめに

東京建築支店

建築設計部

吉原寛

東京建築支店

建築工事部

白戸和男

東京建築支店

建築設計部

大塚夕東京建築支店

建築工事部

早川諒

３．設計

本工事は，J リーグに所属する AC 長野パルセイロのホーム

3.1 形状の種類

スタジアムとして 2015 年 3 月に竣工した．本工事全体図を図

段床版は，標準的な L 型形状の部材のみ PCa 化し，同形状-1，2 に示す．施設規模のわりに全体工期が 1 年 2 ヶ月と短かの部材を大量生産することが一般的であるが，本工事では，ったため，施工会社である竹中工務店では段床版のみならず，前述の通り工期短縮が最重要項目とされていたため，複雑な柱，梁もプレキャスト(PCa)化して，工期短縮および省力化を形状の段部も極力 PCa 化されていた．そのため，基本形状が図った．

9 種類と，他物件と比べて多い．段床版の断面形状を図-3 に当社工事範囲は，段床版，踏み石および上置き部材の設計・示す．
11 10.
56.49.6

施工であり，本稿ではそれらについて報告する．
ここで，各部材について説明する．段床版とは球技場やス

11 11
13011

タジアム等の観客席を形成するための L 型形状をした PCa
PC 部材である．踏み石とは，縦通路部の階段を形成するため1111に段床版上に設置する PCaRC 部材である．上置き部材とは，

9.66.410.5 11

一部のイレギュラーなひな壇を形成するために段床版上に設置する PCaRC 部材である．
167.
5 11２．建築概要

1111

1111168

111111118 10.56.
49.6

図-1 1 層目平面図(単位:m)9.6

計 : 竹中・東畑・北信・千広・アーキプラン共同企

16.9

業体
理 : 東畑・アーキプラン工事監理共同体

施

工 : 竹中・北信・千広特定建設工事共同企業体

111111

監

途 : 球技場

階

数 : 地上 4 階

1116.
9

11

11

用

11

構造形式 : 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)

9.6

建物高さ : 最高高さ 29.945m 軒高 24.593m
敷地面積 : 296,667.87m2

3.21
11111

1
11111

11118

16.9

9.
6

1
1
35800

1層目 最上段部材

2層目 記者席部材
23
70

8552
330

2
層目

通路部材

150

150

2
層目 標準部材1020

2
層目 最前列部材2520
2
層目 中間通路部材

図-3 部材形状種類

1508003801065150110940110110485120150519108203,4F

13401
層目 最前列部材

1652034851170

1
層目 標準部材

12010438012201101501868551351656101109401
1

図-2 2 層目平面図(単位:m)

1203
25 3
1082011147.7

延床面積 : 26,309.32m2
800130設

1120602
層目 最上段通路部材

技報 第 13 号（2015 年）

４．施工

3.2 漏水対策
鉛直目地

段床版の設計では漏水の4.1立ち上がりおよび垂れ壁付き部材の製作検討が必要である．それは，2 層目の観客席最前列に設置される部材は手摺および宣伝段床版同士が取り合う箇所用看板を取り付けるための立ち上がり壁と垂れ壁が一体となに目地ができ，隙間が生じるった複雑な形状である(図-7 参照)．一般的に段床版は観客席かためである(写真-1 参照)．

水平目地

本工事では，比較的蹴上げがら見え掛かりになる部分が綺麗になるように逆打ちにて製作する．当部材で逆打ちを行うと，垂れ壁部が部材の上部に突

写真-1 段床版架設後状況出する形状となるため，図-7 に示す斜線部までコンクリートを一体化した部材として水平目地を削減し，比較的蹴上げが打設を行い，時間を置いて垂れ壁部を打設した．しかし，部高い 2 層目の段床版は断面性能が良いため，2 スパン連続 3

材脱型後に立ち上がり壁と垂れ壁との境でコンクリートの色点支持の 11m 版にして鉛直目地を削減した．

違いが生じたため，酸化チタンにより色合せをしたカチオン

低い 1 層目の段床版は 2 段分

目地の漏水対策について図-4～6，写真-2 に示す．段床版をベース剤の吹付補修により色違いを修正した(写真-3 参照)．

載せる梁の端部側に設けたパッキン材は，排水溝に流れてく150870150のオーバーフロー防止策である．また，段床版の鼻先に雨水が吹きあがり，段床版が上下に重なる部分に生じる水平目地から屋内に漏水するのを防ぐため段床版上部に環状ガスケッ

1401,1251/70▽ベッド面△打設面515た環状パッキン材は，スリーブ内に充填する無収縮モルタル515のを防ぐためのものである．次に，梁上部のスリーブに設け後打設

1501,020トを設けた．しかし，段床版間で環状ガスケットが途切れる

1,170ため，そこに雨水が吹き込むことが予想された．そこで，図-6

図-7 段床版形状図のシーリング材①を縦目地から左右に 100mm の範囲に充填する設計とした．

380470る雨水が排水溝からオーバーフローした際に屋内に漏水する

4.2 段床版の固定方法
本 工 事 の 段 床 版の固定方法は，湿式工法

パッキン材

写真-3 部材色違い状況

固定用アンカーボルトにより行った(図-4，写インサート

真-4 参照)．まず，受けa

梁の天端にあらかじめスリーブを設けておき，アンカーボルトスリーブ

排水溝

図-4 側面図

写真-2 支承部状況
環状ガスケット
パッキン材

スリーブモルタル(MG-15M)を充填する．次に，段床

写真-4 部材架設状況

版下部に埋め込んだインサートに固定用アンカーボルトを取シーリング材
パッキン材

パッキン材

環状ガスケット

り付け，受け梁に設けたスリーブに段床版固定用アンカーボルトを落とし込む．その後，無収縮モルタルが硬化すること

パッキン材
A

そのスリーブに無収縮A'で段床版が受け梁に固定される．

シーリング材①
シーリング材①
排水溝

図-5 a 部詳細図
3.3 凍害対策

図-6 A-A’断面図

本建物の所在地は長野県で，極寒地域に属するため，コンクリートの凍害が懸念された．
段床版はコンクリート強度が 50N/mm2 と高く，水セメント比が低く，コンクリート組織が緻密になるため，凍害の懸念が少ないと考えられたが，踏み石および上置き部材は，通常

５．おわりに以上，南長野運動公園総合球技場の段床版の設計・施工について報告を行った．結果，複雑な形状も PCa 段床版とすることで，場所打ちコンクリート工事が大幅に削減され，全体工期を短縮することができた．

KeyWords：段床版，工期短縮，漏水，凍害

24N/mm2 程度のコンクリートを用いられるため，何らかの凍害対策が必要であった．
本工事では AE 減水剤を使用しコンクリート中に含まれる空気量の管理目標値を 5.0~5.5%とし凍害対策を行った．さらに，コンクリート強度を 24N/mm2 から段床版と同じ強度の50N/mm2 とすることで，水セメント比を約 30％とした．

吉原寛白戸和男

大塚夕早川諒