技報 第 11 号（2013 年）

断面の異なる PCa 部材で構成されたコンクリート壁の施工－（仮称）伊東プロジェクトゲストハウス －１．はじめに

東京建築支店

建築工事部

高橋基之

東京建築支店

建築工事部

中澤和崇

X1X
4b5,500

X
52,500

X5
a3,200

X61,800Y6Y
64,700

本建物は，エントランスロビーおよび浴室を中心として，4X3

3,2
50

4,700

建設された別荘本館に付随する来客用の宿泊施設である．

X
2

4,200

（仮称）伊東プロジェクトゲストハウスは，隣接敷地内にguest room 01
main entrance

2,200change

Y4

guest room 04

bath

Y4
a3,00
01,6001,400
530lobbyY
42,500ト（以降 PCa）部材をランダムに配置し，凹凸とともに見込guest room 02

1,970

壁および内壁は，見付と見込みの異なる 4 種類のプレキャス

Y5kitchen

5,200

および土の各素材を強調した印象的な空間となっている．外Y52,500

方向に客室が配置されており，客室の内装は木材，和紙，竹にて圧着接合して構成した PCa コンクリート壁は，壁脚および壁頂部を現場打ちで一体化されている（図-2）．

4,150Y2b

guest room 03

Y
2a3,050ものである（図-1）．PCa 部材を縦に並べて配置し，PC 鋼棒

Y32,500Y3

み部分を見せ，素材の量感と質感を表現することを目指した

Y1

PCa 部材は建具との取り合いを考慮し，高い製作精度や架設精度が要求された．本稿では，コンクリート壁に用いられ4,2003,250X14,000X
2X31,800X5aX6

現場にて折り曲げ（建築工事）
104.3525070（フカシ）25２．工事概要
2.1 建物概要

225105▽1FL+2540工 事 名 称 ：（仮称）伊東プロジェクトゲストハウス：静岡県伊東市富戸字郷戸下道 367-1

建

築主：Amtec Solutions 株式会社

G
1：主筋;
2-2-D
19STP;□D13@150

設 計 ・ 監 理 者 ：株式会社隈研吾建築都市設計事務所

350地

245設

440建

垂木鉄骨
90建 築 施 工 ：大成建設株式会社 横浜支店
工3,200X
5図-1 平面図（着色部分は PCa 部材を示す）

た PCa 部材の製作および施工状況を報告する．

P C 施

4,000X4a▽1FL+2100：株式会社ピーエス三菱

建築・延床面積：1489.4m2，208.33m2
各1-D10

階数・最高高さ：地上 1 階，平均 GL+4.28m
構

造

95：壁式 RC 造

30P
C鋼より線 各1c-32.
9φ(SWPD3L)

95190Xn

全 体 工 期 ：2012 年 6 月～2013 年 5 月

Yn

P C 架 設 工 期 ：2012 年 8 月～2012 年 10 月

図-2 コンクリート壁頂部詳細図

2.2 PCa 部材概要

[屋内側]（打設面）[屋内側]（打設面）PW
1PW
2220の計 5 種類で構成される（図-3）．

220PCa 部材は 4 種類の基準断面およびコンクリート壁交差部
部材数量は，PW1：100 ピース（以降 P），PW2：159P，PW3：133P，PW4：154P，PW5：13P，計 559P である．
部材のコンクリート設計基準強度は Fc=50N/mm 2 である．

130[屋外側]（ベッド面）

85[屋外側]（ベッド面）[屋内側]（打設面）[屋内側]（打設面）[屋内側]（打設面）P
W3PW
4190てプレストレスを与えた．部材長は最大 3.2m である．

190

鋼より線 3-2.9φ(SWPD3L)をプレテンション方式で緊張し190

また，部材脱型時，運搬時や架設時の縁応力度を考慮し，PCPW5a

ま た ， 現 場 に て 圧 着 接 合 す る た め ， PC 鋼 棒 11 φ
（SBPR1080/1230，アンボンド処理）挿入用にシース 26/30φを埋め込んだ．

130[屋外側]（ベッド面）

85[屋外側]（ベッド面）190[屋外側]（ベッド面）

図-3 PCa 部材断面図

技報 第 11 号（2013 年）
各1-D10３．PCa 部材の製作

PC鋼より線 各1c-3-2.9φ(SWPD3L)
PL-90×90×9
緊張作業完了後コンクリート打設

PCa 部材はピー・エス・コンクリート株式会社 茨城工場
▽1FLで製作した．部材製作開始時期から部材架設開始時期までのPC壁部材取付前コンクリート打設
スラブ筋D10・D13@200(短辺・長辺共)期間が短く，部材数量が多いため，型枠数は 18 枠とした．PCa
部材製作期間は 2012 年 7 月～9 月である．
PCa 部材の割付は，建具等との取り合いを考慮して検討を

FB-25×38（通し）PC壁架設用架台（@600以下）
L-75×75×6
PL-90×90×9
レベル調整モルタル▽GL

重ね，取り付け開始位置や部材間の目地幅などが細かく設定された．そのため，型枠や部材製作精度は，「建築工事標準仕基礎梁主筋 D19STP□-D10@200

様書・同解説 JASS10 プレキャスト鉄筋コンクリート工事」に示される部材の幅およびせいの許容差±5mm よりも厳し

95155250Xn

く設定した．設計段階で基本的な目地幅を 5mm としているた

Yn

め，本工事では許容差を±3mm に設定した．

図-4 PCa 部材の支持方法

配筋にあたってはベッド面の見え掛りとなる範囲にスペーサーを配置しないように工夫した．

P
L-3.2×38.1φ
PC鋼棒用ナットM12

PCa 部材製作状況を示す（写真-1）．

鋼管38.1φ、t=3.2×45
曲げPL-t=3.2
PC鋼棒11φ (SBPR1080/1230)アンボンド処理
シース26/30φ

図-5 PC 鋼棒定着体保護キャップ

５．まとめ
型枠・部材製作精度とともに，架設精度も高度な要求であ
写真-1 PCa 部材製作状況

ったが，無事施工が完了し意匠設計者の要求に応えることができた（写真-2）．

４．PCa 部材の施工
4.1 PCa 部材の運搬
PCa 部材はあらかじめ取付順序で並べ，11～13P 程度にグルーピングして運搬した．
4.2 PCa 部材の支持方法
PCa 部材の架設は 40P/日とした．PCa 部材の目地に無収縮モルタル打設後 PC 鋼棒を緊張し，PCa 部材を圧着して一体化した．その後，基礎部のコンクリートを打設し壁脚部を固定した．壁脚部のコンクリートを打設するまでは，部材自重を保持しながらコンクリートの充填性を阻害しないよう，フラットバーとアングルを束材として組み合わせた金物をあらかじめ設置して PCa 部材を支持した（図-4）．
そのほかに，PCa 部材頂部には現場打ちの臥梁，壁や屋根スラブのコンクリートが打設されるため，打設完了まで PCサポート，角型鋼管や支保工を併用し盛り替えを行いながら部材の架設・位置の精度を保持した．

写真-2 施工完了状況

Key Words： PCa コンクリート壁，PC 鋼棒定着体保護キャップ

4.3 PC 鋼棒定着体保護キャップ
PC 鋼棒の定着部（支圧板，ナットおよび PC 鋼棒余長部）を，積極的に意匠上の表現として用いるため，保護キャップを取り付けた．保護キャップは露出させるため，ナット付の蓋を用いて脱落しないよう工夫した（図-5）.

高橋基之

中澤和崇