技報 第 9 号（2011 年）

PC コンファインド工法を用いた水中施工での橋脚補強工事
きのかわ－ 阪和自動車道 紀ノ川橋耐震補強 －１．はじめに

大阪支店

土木工事部

古賀弘毅

大阪支店

土木工事部

加倉晴二

大阪支店

土木工事部

満田恭輝

大阪支店

土木技術部

香田真生

2.2 工事内容

兵庫県南部地震以後，旧耐震基準で設計された既存橋脚の本工事の工事内容を以下に示す．

耐震補強が実施されている．鉄筋コンクリート橋脚の補強工

工 事 名：阪和自動車道 紀ノ川橋耐震補強工事法として，鋼板巻き立て工法，RC巻き立て工法および繊維シ

工事場所：自）和歌山県和歌山市大字直川 至）大字出島

ート巻立て工法などが一般的に採用されている．

発 注 者：西日本高速道路(株)関西支社 和歌山管理事務所

一方，PC コンファインド工法は，従来の RC 巻き立て工法に施工面および構造面で付加価値を加えた工法である．橋脚

施 工 者：(株)ピーエス三菱
工期：平成20年5月2日～平成22年8月19日のほとんどが水中部に位置する紀ノ川橋の耐震補強において，橋 名対象橋脚

水中部橋脚の補強方法が工期および工事費を大きく左右するP1ことから，仮締め切りが不要で水中施工が可能である当工法

紀ノ川橋が橋脚補強工事に採用された．

P2（上下線）

P4～P6

施工内容
RC巻立てによる補強
PCコンファインドによる補強

P8，P9

２．工事概要PCコンファインド工法の施工対象となったP2，P4～P6，

2.1 既設橋の橋梁諸元

P8，P9橋脚は河川内に位置するため，施工は非出水期間に行

紀ノ川橋は橋長647.3mの鋼(2＋3＋3＋2)径間連続非合成う必要があった．なお，非出水期間は10月16日から翌年6月15

箱桁橋であり，それぞれ独立した上下線が2柱式橋脚により支日までの8ヶ月間である．河床掘削・埋戻しを含む全体の施工持されている構造である．本橋のP5既設橋脚断面図を図-1に工程を8ヶ月間のなかで完了できる施工数量とするため，一期示す．また，本橋の橋梁諸元を以下に示す．

当たりの施工橋脚数を3橋脚(1橋脚2柱×3＝6柱)とし，第一非橋 名 ：阪和自動車道 紀ノ川橋

出水期にP4，P5，P6橋脚を，第二非出水期にP2，P8，P9橋

幅 員 ：9.0 m (上下線とも)

橋 長 ：647.3m

設計年度：昭和46年（昭和49年度供用開始）

脚をそれぞれ施工した．
2.3 橋脚補強の概要

適用基準：鋼道路橋設計示方書 昭和39年

本工事の橋脚補強（図-2）は，各橋脚とも補強厚が 250mm

旧JH 設計要領 昭和45年であり，そのうち PCa パネル厚が 150mm，1 次コンクリー

構造形式：

ト厚が 100mm である．また，１次コンクリート部にはケー(上部工) 鋼(2＋3＋3＋2 )径間連続非合成箱桁橋

ソン天端に削孔した鉄筋孔に軸方向鉄筋を配置し，水中硬化(下部工) 橋台 逆T式橋台［鋼管杭基礎］

型エポキシ樹脂による鉄筋定着を行う補強方法である．

橋脚 2柱式橋脚［鋼管杭･ケーソン基礎］
下り線

5500
250

上り線
100R
C床版 200mm

▽10.
870

▽10.
70016201310

2400246024002460.
0%
22.
0%

1901901500
190190２ 次 コ ン ク リ ー ト (場 所 打 ち )R
C床版 200m
m

CL

250

2000

1310
PCaパ ネ ル

100150アスファルト舗装 75m
m

1310

10650
アスファルト舗装 75mm

250106505000
1500

2
1400

１ 次 コ ン ク リ ー ト (場 所 打 ち )

▽L
W
L3.
100

3000

1901901310

13770136003500▽HWL9.
080

補 強 鉄 筋 D38-40本（ アン カ － 定 着 ）補 強 鉄 筋 D38-46本（ ア ン カ－ 非 定 着 ）5000GH0.
600▽2.
900

図-1 P5 橋脚断面図(補強前)250

180005000

防 水 シ ー ル工

PC鋼 よ り 線 1S15.2(SWPR7B)

図-2 補強後の P5 橋脚断面図

ア ン カ－ 定 着 筋
ア ン カ－ 非 定 着 筋

技報 第 9 号（2011 年）

３．工程管理について施工管理を行うことができた．

河床掘削・埋戻し等の土工事が，非出水期間内で施工を完4.2 水中部の施工管理了させるための重要な管理項目であり，水深や掘削深度に合水中作業の施工管理は，目視による直接の施工管理が困難

わせた掘削機械選定および土質に合わせた掘削計画を行った．

であるため，遠隔操作型水中カメラおよび潜水士の装着した

また，掘削時の現地状況と進捗状況を踏まえながら工程管理

CCDカメラを使用し，水中部の状況を気中足場上に設置したを行うことで，非出水期間内での施工を行うことができた．

モニターに表示する施工管理体制を構築した．遠隔操作型

４．施工管理について

水中カメラおよび水中部の施4.1 水質管理

工管理状況を写真-1，2に示す．

本工事施工箇所は，上水道水および工業用水取水施設に非また，潜水士はカメラの他に常に隣接しており，また紀ノ川は鮎やモクズガニなどの水資水中電話を装備し，気中から源の豊富な漁場であり，特に施工期間である非出水期間の8ヶ指示した箇所の撮影や測定を

月間は鮎の遡上・産卵・降海時期と重なることから，厳しい行った．

写真-1 遠隔操作型水中カメラ

水質管理が求められた．そのため，汚濁防止膜や大型土のうを施工範囲全域に配置する施工計画とし，河川への影響を極力抑える施工管理を行った．
水質管理は，掘削による濁度や水質変化，コンクリート打設によるPh変化，汚濁防止膜により水の流れを閉塞することによるかび臭物質の発生などの項目について行った．水質測定位置は，施工の影響を受けない原水位置，汚濁防止膜の内側・外側および上水取水口付近とし，水質管理目標値（表-1）を紀ノ川水質に関係する各施設との協議により決定した．
表-1 水質測定項目
測定項目

試験内容

測定方法

管理目標値

測定パターン
A B C

厚生労働省告示台261号(平成15年7月22日）水質基準
0.000010mg/L ○に関する省令の規定に基づき
以内
2-メチルイソボルネオール 測定
厚生労働大臣が定める方法
環境庁告示第9号(昭和47年5月30日）
悪臭物質の測定方法又は厚生省・5.0mg/L ○硫化水素
ヨウ素消費量
建設省令第1号(昭和37年12月17日）
以内
下水の水質の検定方法等に関する省令
環境庁告示第64号(昭和49年9月30日）
0.2mg/L
アンモニア性窒素
アンモニア性窒素測定
排水基準を定める省令の規定に基づく○以内
環境大臣が定める排水基準に係る測定方法
環境庁告示第59号(昭和46年12月28日）
0.03mg/L ○還元性物質
亜硝酸性窒素測定
水質汚濁に係る環境基準について又は以内
厚生労働省告示第261号(平成15年7月22日）
環境庁告示第59号(昭和46年12月28日）
PH値
水素イオン濃度5.8～8.6 ○ ○および簡易測定器による測定
厚生労働省告示第261号(平成15年7月22日）
30
濁度
水の濁り
○
○
以内
および簡易測定器による測定
ジェオスミン測定及び写真-2 水中部の施工管理状況

かび臭物質

５．おわりに当工法による橋脚補強工事完了時の全景を写真-3に示す．

※管理目標値は、汚濁防止膜外の測定位置での値

A
測定
測定時間

公的機関にて測定
午前10時

測定頻度

掘削開始から5日間は毎日1回、以降、掘削作業がある場合は週1回、掘削作業がない場合は月1回実施する

測定パターン
BC

簡易測定器
簡易測定器
午前10時と午後3時
コンクリート打設日及び打設翌日に測定を行う

施工日毎に測定を行う

河床掘削時に汚濁防止膜内側のアンモニア性窒素・還元性

写真-3 工事完了

物質・濁度が，管理基準値を超える値となる傾向があったが，Key Words：PC コンファインド工法，水中施工，水質管理

汚濁防止膜の効果により外側への影響はなかった．一方，工事の影響ではないが，アンモニア性窒素・還元性物質の値は気温の上昇とともに河川全体的に高くなる傾向があり，管理基準値を超える日もあった．また，コンクリート打設によるph 測定値，汚濁防止膜設置によるジェオスミンや 2-メチルイ
ソボルネオールのかび臭物質の測定値は，全工期を通じて管理基準値を超えることはなく，河川への影響を最小限とする

古賀弘穀

加倉晴二

満田恭輝

香田真生