Journal of Plasma and Fusion Research Vol.100, No.1 January 2024

インフォメーション

ITERだより（103）
謝意を込めて留意した．理事会は機構長に対し，この建設的な対話を継続するよう促した．
● ベースラインの更新： ITER 機構と各極国内機関は，最適化された信頼性の高いコストとスケジュールに基づくベースライン策定に向けて協力を進めている．この更新には，新型コロナ感染症のパンデミックと，世界初の機器（真空容器セクターなど）の製作完了という技術的挑戦により発生した過去の遅延からの回復に加え，将来のリスクを相殺するための機器（例えば TF
コイル）の試験強化などが含まれる．重要な点は，
ITERの核融合運転開始に向けた最短経路を達成するために，より良い組立工程を得ることである．理事会はこれらの継続的な取組に留意し，機構長に対し，2024 年の ITER 加盟極による検証に向け，ベースライン更新の提案への準備を，
引き続き迅速に進めるよう要請した．
● ITER 加盟極の支持：理事会参加各極は，ITER のミッ
ションの価値を再度強調し，ITERの成功を促進するための解決策を見出すために協力することを決議した．
また，多様性，公平性，包摂性の原則を，採用活動，
職場文化，次世代の核融合人材の育成に統合するという ITER のコミットメントへの支持も表明した．理事
会は，ITER 計画が直面する継続的な課題に留意し，全ての参加極が計画の成功を支援するため，現物及び現金貢献を継続的に履行していることに感謝の意を表明した．

1．第 33 回 ITER 理事会が開催
2023 年 11 月 16 ～ 17 日に開催された第 33 回会合において，ピエトロ・バラバスキ ITER 機構長は，ITER 機構
及び各極国内機関が，計画を成功に導き，よりクリーンで信頼性が高く，豊富なエネルギー源を普及させるための世界的な取組において中心的な地位を強化するために行ってきた努力を反映し，
ITER計画の進捗状況について報告した（図 1）．理事会参加各極は，ITER のミッションの価値を再度強調し，ITERの成功を促進するための解決策を見出すために協力することを決議した．また理事会
は，2023 年 10 月 23 日に JT-60SA で初プラズマを達成した欧州と日本の幅広いアプローチ活動による協力に対し，祝意を表した．
ITER 理事会では，以下についての報告・議論が行われた．
● 計画の進捗状況：理事会は，製造，組立，据付の進捗状況に加え，主要機器である，真空容器（VV）の開先接合部と熱遮へい板（TS）の冷却パイプの修理状況に留意した．最後のポロイダル磁場コイルの製造は最終段階である．日本からの最後のトロイダル磁場（TF）
コイルが搬入され，ヨーロッパからの最後の TF コイ
ルは出荷中である．
中心ソレノイドの最初の 2 つのモジュールが積み重ねられ，位置調整を行う一方，3 つ目のモジュールが ITER に到着した．トカマクピット
ではマグネットの給電線の設置が始まった．
複数の支援システムが試運転を完了，または試運転中である．
● ASN との対話の進展：理事会は，機構長とフランスの原子力安全当局である Autorité de Sûreté Nucléaire
（ASN）との継続的な対話により，ITER の人類初となる規制要求に対処する戦略が形成されていることに，

2．ITER Award 2023 受賞－トロイダル磁場（TF）
コイルの機器調達への貢献－
2023 年 12 月 4 日，ピエトロ・バラバスキ ITER 機構長

図1 第33回ITER理事会（写真提供：ITER機構）．

48

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.100, No.1 January 2024

図2

ITER Award 2023授賞式（写真提供：ITER機構）．

図 4 夜間に陸上輸送される TF コイル最終号機（TF19）．

図5

図3

ITER 機構への TF コイル最終号機（TF19）の引渡し．

3．TF コイル最終号機（TF19）が ITER 建設サイトに到着

ITER Award の授賞盾．

既報のとおり，日本が調達責任を有する ITER向け 9 機のトロイダル磁場（TF）コイルのうち，最終号機である
TF19 は本年 8 月 23 日に三菱重工業（株）の二見工場から出荷された．その後，9 月 4 日に神戸港からフランスまでの本船に積み込まれ，マラッカ海峡，インド洋，ス
エズ運河，地中海などを通る約 1 か月の旅路を経て 10 月
11 日に南仏の Fos-sur-Mer 港で陸揚げされた．11 月 1 日に港から陸送を開始する Berreまでバージで輸送した後，11 月 6 日から 10 日にかけて 5 日間で ITER 建設サイトまで夜間に陸上輸送された（図 4）．
11 月 10 日に ITER 機構担当者と量研の担当者により，輸送後の外観，加速度，湿度等の確認をして，受入時のチェック後に量研から ITER 機構に TF コイル最終号機（TF19）を引き渡した（図 5）．これにより，TF コイルの調達取決めが署名された 2008 年から 15 年間に及ぶ全ての作業が完了することとなり，ITER TF コイルの製作を完遂した．

より，欧州と共同で，量子科学技術研究開発機構（以下，量研），三菱重工業（株），三菱電機（株），東芝エネルギーシステムズ（株）など多くの研究機関，企業の研究者，技術者から構成される ITER TFコイル プロジェクトチー
ムが「トロイダル磁場（TF）コイルの機器調達への貢献」
で ITER Award 2023 を受賞した（図 2，3）．本賞は，ITER
計画に多大な貢献をしたチームを褒賞するもので，
ITER
機構及び各極職員によって投票により選出される．
TF コイルは，高さ 16.5 m×幅 9.2 m の 310 トンの巨大な超伝導コイルであるにもかかわらず，高性能なプラズ
マを閉じ込めるために，電流中心の精度として，数㎜が要求され，高性能な Nb3Sn 超伝導導体の開発，6 万トン
を超える巨大な電磁力を支える構造物の開発，耐放射線
性電気絶縁技術の開発など数多くの技術的な困難を乗り越えて，達成したものである．
2023 年，全ての TF コイルの製作を完遂し，TF コイルを製作するための調達取決めを締結してから，15 年間を経て，全ての TFコイルが ITER建設サイトに搬入された．
これは，日本の技術力を結集し，徹底した品質管理に加えて，関係者の情熱と継続的な努力によって，無理とも言われた厳しい要求を達成して，完遂したものである．

4．ITER 機構インターンシップとモナコポスドク
フェローの公募
ITER 機構では，ITER 参加国からインターンシップとポスドクフェローを公募している．これまでに，日本か49

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.100, No.1 January 2024

らは約 20 名の学生がインターンシッププログラムに，2 名の研究者がポスドクプログラムに参加している．
<ITER 機構インターンシッププログラム>
2024年の ITER機構のインターンシッププログラムは，
2024 年 2 月 1 日から１ヶ月間が公募期間で，約 70 ～ 75のテーマで公募される予定．様々な研究分野の大学・大学院で教育を受けている学生が，国際的な科学技術と多様な文化の環境の中で実践的な仕事を通し，今までの教育経験で得た知識を活用した研究の機会を提供する．
イ
ンターンシップの対象者は，学部，修士課程，博士課程の学生で，広く募集されており，対象分野は理工系および事務系にまたがる．手当の支給や旅費のサポートも提供される．応募者は最大 5 つのトピックに応募できる．
英語でのコミュニケーションが必須だが，フランス語の能力は不要．
<モナコ/ITER ポスドクフェローシップ>
ITER機構では，2年に一度，
モナコ/ITERポスドクフェ
ローシップが公募している．このプログラムは，ITERの枠組み内で核融合科学技術の研究成果を上げることを目的としている．
募集は 2024 年 1 月 16 日〜 2 月 29 日に，書類合格者に対する面接は 2024 年 4 月に行われ，着任は 9 月から 12 月の間で，任期は 2 年．なお，ITER
ポスドク研究員制度もあり，合計 10 名程度の公募が，不定期に行われている．
<量研による応募支援>
これらのプログラムは，国際的な研究環境での経験を得ることで，将来の研究者や技術者として貴重な経験となる．量研では情報提供や応募支援，採用後には現地での生活の支援を行っているので，応募前にお問い合わせいただきたい．
ITER 公募案内 https://www.fusion.qst.go.jp/ITER/
staff/jobs.html

図 6 第 40 回プラズマ・核融合学会年会 展示ブース様子．

に向けて熱心に質問をする学生もいらっしゃった．
また，
以前インターンシップに参加された学生や大学の先生方と意見交換も行った．
企業ショートセミナーでは，昨年に続き今回も機会をいただき，インターンシップの公募情報をメインに講演した．インターンシップの概要やこれまでの実績，2024
年の公募開始時期などを説明し，ITER 機構でインターンシップが実施されていることを広く周知することができた．セミナーの最後には，現地の生活状況など実際に参加を想定した質問があり，インターンシップへの関心の高さがうかがえた．今回インターンシップに興味・関
心をお持ちになった方は，応募をぜひご検討いただきたい．
ITER日本国内機関では多くの日本人が ITER計画にご参加いただけるよう広報活動ならびに応募者への支援を行っていく．

5．第 40 回プラズマ・核融合学会年会への出展
2023 年 11 月 27 日～ 11 月 30 日に，
岩手県盛岡市で開催された第 40 回プラズマ・核融合学会年会において，企業展示の出展及び企業ショートセミナーにて講演を行った．
企業展示では ITER 計画の進捗状況，ITER 機構職員・インターンシップ・ポスドクの公募に関する紹介を行った（図 6）．
ブースにはインターンシップに興味のある学生など約 80 名がお越しになり，インターンシップの応募（量子科学技術研究開発機構 量子エネルギー部門）

50

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.100, No.3 March 2024

インフォメーション

ITERだより（104）
式会社クリハラントコンストラクション本部プラント事業部大阪プラント部 JT-60SAプロジェクトグループリー
ダー，遠山喜克昌立工業株式会社代表取締役，渡邊亮栄
DOWA エコシステム株式会社環境技術研究所長，
廣瀬清
慈古河電気工業株式会社研究開発本部超伝導製品部部
長により，それぞれ報告が行われた．
最後に，江尻晶 ITER/BA 成果報告会・全体会合組織委
員会委員長により，閉会挨拶が行われた．
パネル展示では，以下の 24社より展示が行われるとともに，ITER計画及び幅広いアプローチ活動について量研
より展示が行われた．株式会社アライドマテリアル，株
式会社 WELCON，株式会社化研，木村化工機株式会社，
キヤノン電子管デバイス株式会社，京都フュージョニア
リング株式会社，金属技研株式会社，サエス・ゲッター
ズ・エス・ピー・エー，ジャパンスーパーコンダクタテ
クノロジー株式会社，助川電気工業株式会社，田中貴金
属工業株式会社，帝国イオン株式会社，東芝エネルギーシステムズ株式会社，東洋炭素株式会社，日揮グローバ
ル株式会社，日本ガイシ株式会社，日本電信電話株式会
社，株式会社日立製作所，株式会社 Helical Fusion，宝栄工業株式会社，マイクロ波化学株式会社，三菱重工業株
式会社，三菱電機株式会社，大和合金株式会社（五十音順）
会場では 380 名の来場者を得るとともに，日本語及び英語の 2チャンネルで実施された YouTubeライブ配信ではあわせて約 670 回の視聴があり，フュージョンエネル
ギー開発の進展について幅広い周知，理解増進が行われた．
なお，下記に示すとおり，YouTube ライブ配信の動画はアーカイブとして継続して視聴できるので，ぜひご覧いただきたい．
＜アーカイブ動画＞
日本語チャンネル：
https://www.youtube.com/watch?v=2UX7iOidjp8
英語チャンネル：
https://www.youtube.com/watch?v=eSJ7QyTuFjI

1．ITER/BA 成果報告会 2023
ITER/BA成果報告会 2023「フュージョンエネルギーが拓くサステナブルな未来」が，核融合エネルギーフォー
ラムの主催により，量子科学技術研究開発機構（量研）
及び自然科学研究機構核融合科学研究所の共催，電気事業連合会，日本原子力産業協会，日本電機工業会，プラ
ズマ・核融合学会及び日本原子力学会の協賛，文部科学省及び外務省の後援のもと，東京都千代田区内幸町のイイノホールを会場として，2024 年 1 月 15 日に開催された（図 1）．ここでは，ITER 計画と BA 活動に関して，来賓挨拶，基調報告，特別講演及び技術報告，並びにパネル展示などをとおして，フュージョンエネルギーの実現に向けた最新の成果と進捗が紹介された．
佐和隆光核融合エネルギーフォーラム議長による開会の辞に続き，今枝宗一郎文部科学省文部科学副大臣，森英介自由民主党核融合エネルギー推進議員連盟会長，泉澤清次日本経済団体連合会副会長むつ小川原開発推進委員会委員長，見學信一郎経済同友会エネルギー委員会
委員長により，来賓挨拶が述べられた．
基調報告では，ITER 機構のピエトロ・バラバスキ機構
長及び鎌田裕副機構長による「ITER の建設状況」（ライブ中継），馬場大輔文部科学省研究開発局研究開発戦略官（核融合・原子力国際協力担当）による「フュージョ
ンエネルギー・イノベーション戦略について」，東島智量
研那珂研究所副所長による「ITER計画及び JT-60SA統合
試験運転の進展」，林巧量研六ヶ所研究所副所長による「BA 活動の進展と原型炉に向けた核融合技術の社会実装」について，それぞれ報告が行われた．
特別講演では，國中均宇宙航空研究開発機構（JAXA）
理事・宇宙科学研究所長による「はやぶさ／はやぶさ 2
小惑星探査 ～イオンエンジンによる宇宙航行の実現～」と題する話題が提供された．
技術報告では，平井正明株式会社有沢製作所イノベーション推進本部成形材料開発部技術主査，羽田 賢輔京
セラ SOC株式会社第二技術部エキスパート，
本多秀隆株

2．ITER 計画紹介マンガ Vol.6 の発行

図1

量研は ITER 日本国内機関として，核融合や ITER 計画
について，科学や工学に関する専門知識の有無に関係なく，幅広い年代の方々に知ってもらいたいという思いから，ITER 計画紹介マンガ“地上につくる小さな太陽「ITER（イーター）」”Vol.1（出会い編），Vol.2（インターンシップ編），Vol.3（ものづくり・出港編），Vol.4（旅立ち編），Vol.5（ものづくり・日本の調達機器 ジャイロトロン）を制作している．
2024 年 1 月，待望の Vol.6 ～ものづくり・日本の調達
機器 ダイバータ～（日本語版）を発行した（図 2）．今回のストーリーは，学生時代にソレイユと知り合い ITER

ITER 機構からのライブ中継の様子．ピエトロ・バラ
バスキ機構長（中央），鎌田裕副機構長（右），大前敬祥首席戦略官（左）．

158

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.100, No.3 March 2024に魅了された主人公 太陽が量研の事務職員となり，新入
職員研修の見学ツアーに参加し，那珂研究所で研究開発が行われている ITER の装置について学んでいく．前号
Vol.5 では，ITER のプラズマを加熱する装置「ジャイロトロン」について学んだ．今回は，プラズマ状態の維持に必要不可欠な装置「ダイバータ」の研究開発施設を見学する．
ITER Japan Web サイトにて Vol.1 ～ 3，5 の日本語版・
英語版・フランス語版・プロヴァンス語版，Vol.4，6 の日本語版を公開している．今後は Vol.6 英語版の公開も予定しているので，ぜひご覧いただきたい．
（ITER 計画紹介マンガ： http://www.fusion.qst.go.jp/
ITER/comic/page1_1.html）（量子科学技術研究開発機構 量子エネルギー部門）
図2

159

ITER 計画紹介マンガ Vol.6（日本語版）．

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.100, No.5 May 2024

インフォメーション

ITERだより（105）
配管溶接ツールは，真空容器内のブランケットの保守交換の際，第一壁と遮蔽ブロックの間を通る冷却水用配管の溶接に使用する．本ツールを用いて，ブランケット内（図 2）の奥まった狭い部分に配置された冷却水用配管同士を精度よく位置合わせし，配管全周を均等に溶接することで，核融合反応時の高熱，衝撃や冷却水通過時の水圧を受けても破損や漏水しない溶接強度が確保できる．一連の開発では，試作機にてこれら配管の位置合わ
せや溶接技術の有効性を確認するとともに，溶接品質に影響を及ぼすパラメータを明確にした．
一方，複合ケーブルは，真空容器内の大型マニュピレー
タに外部から電源を供給し，遠隔操作の信号を伝達する役割を担う．このため，約 600 芯からなる直径 75 mm の
大径複合ケーブルは滞りなく送給される必要がある．一連の開発では，実機相当の模擬試験装置を製作し（図 3），ケーブル送給手順を調整した上で，システム全体を通じたケーブル張力の軽減により断線や乱巻を防止し，
スムー
ズな送給を実現した．
遠隔保守機器開発グループは今後，配管溶接ツールの更なる開発に加え，配管切断ツール等，その他の遠隔保守ツールの開発を進める．一方，ケーブル送給制御技術については自動化に取り組み，操作労力軽減と作業効率向上を図る．これらを通じてブランケット遠隔保守シス
テムを円滑に調達し，ITERプロジェクトへの貢献を目指す．

1．ITER ブランケット遠隔保守システムのための配管溶接ツール及び複合ケーブル送給制御技
術の開発
2023 年 12 月 14 日～ 16 日に新潟県にて開催された第24回計測自動制御学会システムインテグレーション部門
講演会（SI2023）において，ITER プロジェクト部遠隔保守機器開発グループは ITERブランケット遠隔保守システ
ムの構成要素の一部である配管溶接ツール及び複合ケー
ブル送給制御技術の開発の 2分野において優秀講演賞を受賞した．
ITER が将来，核融合反応を達成すると，真空容器内部は発生する中性子により高い放射線環境になるため，人が中に入って作業することができなくなる．人の代わりに，巨大なロボットアームである大型マニュピレータなどの装置が真空容器内のブランケット（第一壁及び遮蔽ブロックから構成）の保守交換作業を遠隔操作にて行うことになる（図 1）．今回受賞したどちらの技術も，この遠隔装置の運転を支える重要な技術である．

2．ITER ダイバータ垂直ターゲット受熱部プロトタイプが ITER 機構による認証試験に合格し，実機製作を開始

図1

量子科学技術研究開発機構（以下，量研）は，日本が調達責任を有する ITER 向けのダイバータ外側垂直ター
ゲット（以下，OVT）の実規模大プロトタイプ及び実機の製作を進めている．この度，三菱重工業（株）ともに

ITER ブランケット遠隔保守システムの概要．

図 2 ブランケットモジュール構造．

238

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.100, No.5 May 2024

図 3 実機相当の複合ケーブル送給制御の模擬試験装置．

図4

高熱負荷試験用 PFU プロトタイプの外観．

製作した ITERダイバータの受熱部であるプラズマ対向ユニット（以下，PFU）プロトタイプが ITER 機構による繰返し高熱負荷試験に 2023 年 6 月に合格し，PFU 実機の製作を開始した．
本試験は実機と同じ材料，製造・検査工程で製作したPFU プロトタイプに対して高熱負荷試験を実施し，ITER
ダイバータ条件と同等の繰り返し熱負荷に対する異材接合や冷却管の耐久性等，除熱性能を実証するITER機構による PFU 製作に対する最終認証試験の位置付けである．
PFU1本当たり 140枚のタングステン・ブロックと冷却管の異材間接合技術開発やタングステン間ギャップ要求
公差の達成等の様々な問題解決の末，量研は三菱重工とともに 2020 年 2 月から 3 年かけて PFU プロトタイプ 8本を製作した（図 4）．
高熱負荷試験は ITER 機構が委託した国外の高熱負荷試験装置において行われ（図 5），ITER ダイバータの運転
条件に合わせて，最も熱負荷が厳しい部分である直線（ターゲット）部に対して，10 MW/m2 を 5000 サイクル及び 20 MW/m2 を 300サイクル照射する．
また，湾曲（バッフル）部に対して，5 MW/m2 を 5000 サイクル照射する．
さらに，接合部や冷却管の耐久性が十分であることを確認するために，直線部に対して 20 MW/m2 を 700 サイク

図5ITER 機構による国外での高熱負荷試験装置へのセッ
ティングの様子．

図6

PFU 直線部における高熱負荷試験 10 MW/m2 5000 サ
イクル及び 20 MW/m2 300 サイクル後の写真．

ル追加し，合計で 1000サイクル照射した．
本試験の結果，PFU プロトタイプにおいて，冷却管からの水漏れや徐熱性能の劣化が生じなかった（図 6）として，ITER 機構か
ら PFU 製作認証に関して合格と判定された[1]．
本 PFU プロトタイプ及び実規模大 OVT プロトタイプ[2]の製作で得た経験や知見を生かし，量研と三菱重工はITERダイバータ外側垂直ターゲット実機製作の製作工程

239

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.100, No.5 May 2024を確立し，PFU 実機製作を開始した．

に設置しているリエゾンオフィスからも ITERの建設状
況を紹介した．
また，ITER 機構の調達担当者は，調達プロセス並びに 2024 年の調達予定案件を紹介され，ITER 機構の調達にもぜひ参加をご検討いただきたいと述べられた．
今回の ITER 企業説明会は，ITER の調達機器の説明だ
けでなく，JT-60SA，核融合原型炉の研究開発，ITER 機
構による調達に関する説明を行ったことで，多くの方にご参加いただけた．引き続き核融合研究及び ITER の建設に対して，産業界の皆様からご理解・ご支援が得られるよう量研では参画推進活動を実施していく．

[1] 関 洋治，
「特集 核融合実験炉 ITER 建設最前線：ダイバータの開発と調達の現状」，日本機械学会誌
2024/3 Vol.127（https://www.jsme.or.jp/kaisi/126426/）．
[2] ITER だより 100 号，「最終受入試験を迎えた ITER ダ
イバータ垂直ターゲット（OVT）プロトタイプ」．

3．第 30 回 ITER 企業説明会を開催
2024 年 3 月 5 日に第 30 回 ITER 企業説明会をオンラインで開催した（図 7）．本説明会は核融合研究の動向，
ITER 調達機器の概要や今後の調達予定を紹介し，産業界の皆様に参画を検討していただくために年1度開催している．今回は，例年ご講演いただいている文部科学省に加え，ITER 機構，JT-60SA，核融合原型炉の各担当者にもご講演いただいた．
まず，犬塚恵美内閣府科学技術・イノベーション推進
事務局参事官（統合戦略担当）付主査（核融合担当）／
文部科学省研究開発局研究開発戦略官（核融合・原子力
国際協力担当）付係長から，フュージョンエネルギー・
イノベーション戦略～我が国における核融合研究開発の展望～と題してご講演いただいた．
フュージョンエネル
ギーの早期実現を目指した今後の方針として，ITER や
JT-60SA の研究開発で培った技術や育成された人材，国際連携を最大限に活用し，原型炉に必要な基盤整備を進めていくと述べられた．また，令和 6 年度中に設立を目指している核融合産業協議会とも連携し，固有の安全性等を踏まえた安全確保の基本的な考え方の策定や関連産業の発展に向けて取り組みを加速させていくと説明された．
続いて，量研 杉本 ITER 日本国内機関長は，日本が分担する調達機器の進捗・主な成果，ITER 機構の調達活動に関する量研の支援内容などを説明した．さらに，
量研からダイバータ，中性粒子入射加熱装置，計測機
器，テストブランケットモジュール，トリチウム除去系，JT-60SA，核融合原型炉の各担当者が今後の調達及び研究活動を説明した．このほか，ITER 建設サイト内

図7

4．東芝未来科学館イベント『科学実験工房』でのアウトリーチ活動
2024 年 3 月 30 日，日本が調達責任を有する TF コイル製作を始め，
ブランケット遠隔保守装置の開発や中性子計測システムの開発に参画をしている株式会社東芝が運営する東芝未来科学館（川崎市）にて，小学生（3 年生～ 6 年生）を対象に ITER 計画及び核融合に関するアウ
トリーチ活動を行った（図 8，9）．
今回は，核融合エネルギーの原理や ITER プロジェク
トの紹介，
将来核融合発電で電力を供給するために研究開発を進めていることを説明した後，ITER に使われている技術に関連した 2 つの実験工作を行った．
核融合炉にも必要不可欠な磁石の力を実際に体験し

図8

第 30 回 ITER 企業説明会開催の様子．

東芝未来科学館でのイベント「核融合でエネルギーを作り出すイーターを学ぼう!」の様子．

図9

240

磁石の力を利用した実験．

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.100, No.5 May 2024てもらうためにモーターの仕組みを学ぶ工作を行い，コ
イルが作る「磁界」や ITER では磁界でプラズマを閉じ込めることなどを学んでもらった（図 8）．次に，偏光板を使った実験工作を行い，身の回りにある光の性質を体
験し，
この性質を利用して核融合のプラズマを計測する機器を開発していることなどを学んでもらった．
イベントには児童 37 名，保護者 30 名，計 67 名の参加があり，質疑応答の時間では，ITER は現在何％が完成していて，いつ頃完成するのか等 ITER に関する質問
だけではなく，核融合反応に興味を持った参加児童から
太陽に関する質問やイベント終了後にも質問をする児童の姿も見られ，核融合エネルギーへの関心の高さを感じることができた．
今回の説明会では，小学生のみなさんに科学のおもし
ろさや奥深さを感じていただき，
さらには核融合研究にも興味を持っていただけるイベントとなった．
核融合エ
ネルギーの実現には，将来研究を担ってくれる若い世代の人材が必要となるため，研究者を目指すきっかけや核融合研究の未来につながるような広報活動を続けていきたい．

図 10 記事を監修した ITER 機構 鎌田副機構長．

核融合実験炉 ITER の建設の進捗状況，日本や世界の核融合研究の歩み，核融合発電の実用化を見据えた動きについて説明されている．
核融合エネルギーについて興味がある方はぜひご一読いただきたい．
科学雑誌 Newton 2024 年 4 月号（バックナンバー）
https://www.newtonpress.co.jp/newton/back/bk_2024/
bk_202404.html

5．ITER 機構 鎌田副機構長執筆の核融合特集記
事の紹介
ITER 機構 鎌田副機構長監修（執筆 福田伊佐央氏）の核融合特集記事が，月刊科学雑誌 Newton2024 年 4 月
号の第 2特集「実用化への段階を確実に進む 核融合アップデート」と題し 10ページにわたり掲載された（図 10）．
那珂フュージョン科学技術研究所の核融合実験装置JT60SA，日本が調達を担当する ITER 装置の部品（ジャイロトロン，中心ソレノイド，トロイダル磁場コイル），（量子科学技術研究開発機構 量子エネルギー分野）

241

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.100, No.7 July 2024

インフォメーション

ITERだより（106）1．ITER 機構主催 第 1 回官民合同核融合ワーク
ショップの開催

2．ITER ジャイロトロンシステムの現地 ITER 機
構高周波建屋への据付作業が開始

2024 年 5 月 27 ～ 29 日にフランス，サン・ポール・レ・
デュランス市の ITER 機構本部において第 1 回官民合同
フュージョンワークショップが開催された
（図 1）
．現在，
世界 12 カ国に約 50 社のフュージョンに関するスタート
アップ企業が存在する．彼らの多くは2030年代にフュー
ジョンで発電した電力を送電網に供給するという野心的な計画を持っており，過去 5 年間でこれらの企業は 55 億ユーロ以上もの民間投資を集めていると言われている．
このようなフュージョンへの民間企業の関心の高まりを背景に，本ワークショップはスタートアップ企業の経営者を含む関係者，科学者，サプライヤー関係者，公的研
究機関，国内機関，ITER 機構の代表者ら，350 人以上の参加者を集め盛大に開催された．ワークショップは 3 日間の日程で，最初の 2 日間は会合形式で参加企業の講演やパネル討論が行われ，ITER 機構へ求める技術・ノウハ
ウや，逆に企業側が ITER機構へ貢献できることなどが議論された．最後の 1 日は，参加者のリクエスト，希望に応じる形で ITER建設サイトの特定の場所の見学や，ITER
で建設活動や研究活動に従事する技術者，研究者との個別討論・議論をする場が設けられた．
バラバスキ機構長からは，開会挨拶において，「ITER
プロジェクトは参加されてる民間企業にとって有益なものであり，会議やセミナー，論文からは得られない情報を提供することができる」と述べられた．参加したスター
トアップ企業側からは，各社のプロジェクトの概要や目標について報告された後，ITERのプラズマモデリングコー
ドへのアクセスや，国際トカマク物理活動（ITPA）への参加，計測システムや材料特性，遠隔保守などの詳細の技術など，ITER 側への期待が示された．

量子科学技術研究開発機構（以下，量研）は，ITER ジャ
イロトロンとその補機，全 8セットを ITER機構に納入し，据付を行っている．2021 年までにジャイロトロン全 8 機及びその補機である，準光学整合器，超伝導コイル，ジャイロトロン架台，ジャイロトロンオイルタンク，冷却水
マニフォールド，アノード電源及びボディ電源と高速ス
イッチから構成される APS/BPS電源及び制御キュービク
ルを完成させた．
また，2021年より補機，2022年よりジャイロトロン（空輸）の ITER 機構への輸送を開始，本年末にはジャイロトロン 8機を含む全補機の輸送も完了する予定である．一方，ITER 機構においては，ジャイロトロ
ンを据え付ける B15 と呼ばれる高周波建屋が完成し，まずは電源の据付が始まった．最初は欧州が調達する主電
源が 1 階に据え付けられ，その後，2022 年から 2 階において，量研が調達した補機の一部である APS/BPS電源及び制御キュービクルの据え付けが開始，本年 6 月頭に終了した（図 2）．最後に，3 階においてジャイロトロン架台のオイルタンクの下に据え付けられるオイル受けの据え付け作業が開始された．導波管の位置とジャイロトロ
ンに接続される準光学整合器の出力位置がずれないように，レーザートラッカーによるジャイロトロン架台の位置だしが行われ，それに合わせて，オイル受けのアンカー打設が行われた．これらの準備作業の結果，6 月末から
ジャイロトロン架台の据え付けが開始された．今後は，超伝導コイルの据え付けと冷却が行われ，冷却完了後にコイルの軸だし作業，ジャイロトロン上架台の据え付け（図 3），最後にジャイロトロンの据付が行われる．初号
器の据え付けは年度内に行われる予定である．

図 1 第 1 回官民フュージョンワークショップの様子（ITER
機構提供）．

図2

355

APS/BPS 電源の据え付け完了．

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.100, No.7 July 2024

ジョンエネルギーロードマップを更新していく必要がある．
上述の目標を達成するためには，J-Fusion を始めとした日本の産業界の皆様と協力し，そして国内の大学及び研究機関の皆様のご指導，ご鞭撻を仰ぎつつ，我が国の戦略の下，ITER計画及び日本の国内計画等を同時並行的に進めて行く必要があると考える．

4．ITER 機構邦人職員の声： ITER 機構 井口将秀

2024年 5月 1日付で，杉本誠 前 JADA長の後任として，
量研のフュージョンエネルギー推進戦略室の松本太郎が
新 JADA長に任命された（図 4）．杉本誠は那珂フュージョン科学技術研究所副所長として引き続き ITER 計画に貢献する．
JADA は，これまで杉本誠 前 JADA 長のリーダーシッ
プの下，調達責任を有する TF コイル全 9 基の ITER 機構への搬入を昨年完了し，そしてジャイロトロン全 8 基の性能試験を完了して順次 ITER 機構への搬入を行っているなど物納貢献を着実に進めてきた．今後は，中性粒子
入射加熱装置，ブランケット遠隔保守機器，ダイバータ
外側垂直ターゲット，トリチウム除去装置，各種計測装置などの調達活動が佳境を迎える．
今後は，上記の物納貢献に加えて，短期的には ITER 機
構の組立・据付活動，中長期的には運転・実験活動に参画し，日本のテストブランケットモジュール（TBM）も時宜を得て据付・実験を行い，それらの知見を国内の将
来計画に反映させる必要がある．
さらに，現在 ITER 機構が各国内機関と協力して事業
ベースラインの更新を行っているが，今後それと整合するように，そして昨年制定された政府のフュージョンエ
ネルギー・イノベーション戦略に基づいて，日本のフュー

2024 年 4 月に，ITER 機構 真空容器サーマルシールド
およびクライオスタットプロジェクトにメカニカルエン
ジニアとして着任した立場から，ITER着任の経緯と業務を紹介する．
2010 年に量子科学技術研究開発機構（以下，量研）の前身の日本原子力研究開発機構に入所し，以来，ITER ト
ロイダル磁場（TF）コイル構造物（TFCS）の製作技術開発・製作プロジェクトや TF コイル・構造物の輸送プ
ロジェクトに従事してきた．また，2021 年から 2 年間，
文部科学省へ派遣され，日本及び世界のフュージョンエ
ネルギー研究開発に関する実情を知る機会を得た．このような経験を踏まえ，フュージョンエネルギー実用化に向けて以下のように貢献していくべきと考えた．
1 ： TFCS に関する経験を真空容器サーマルシールド（VVTS）補修・再製作に活かすこと．
2 ： ITER でトカマク装置の組立・据付に従事することで，フュージョンエネルギー実用化における重要なマ
イルストーンである ITERプロジェクトの推進に貢献すること．
3 ：将来的にはこれらの経験を日本の原型炉開発に活用すること．
VVTS を扱うセクションから公募されていた ITER プロ
ジェクトアソシエイツ（IPA）に応募し，2023 年の 11 月から IPA として ITER 機構での勤務を開始した．その後，
ITER機構職員として現在のポジションに応募し，無事合格することができた．
現在の主な職務内容は次の通り．
1 ：応力腐食割れを原因とする VVTS（図 5）の補修プ
ロジェクト（図 6）の一員としてのプロジェクト推進
業務

図 4 新旧の JADA 長（左：松本太郎 新 JADA 長，右：杉本
誠 前 JADA 長）．

図 5 組立中の VVTS（写真左側が VVTS の一部．右側は真空容器）（ITER 機構提供）．

図 3 ジャイロトロン架台の据え付け準備作業．

3．ITER 日本国内機関（JADA）長の交代

356

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.100, No.7 July 2024

2 ：補修・再製作後のサーマルシールドの組立・据付に関する検討業務VVTS補修プロジェクトでは，
これまでの経験を活かし，技術図書のレビュー，計測結果等の評価，工程管理，補修作業メーカー（インド）への品質管理・技術指導を担当している．インドへの出張では，慣れない環境で体調を崩して体重を 4 kg減らしたが，現場との直接のコミュ
ニケーションの重要性を改めて実感した（図 7）．また，
サーマルシールドの組立・据付作業検討では，作業を行う企業に提供する技術図書作成の取りまとめを担当し，技術的に成熟した図書を作成できるように関係者と議論を重ねつつ，期限通りに完成させるよう心掛けている．
ITER機構での業務は始まったばかりだが，
フュージョ
ンエネルギー実現に向けて少しでも貢献できるよう日々努力を続けていく所存である．

図 6 補修作業メーカー（インド）への VVTS 引渡し前外観検査，左側が著者（ITER 機構提供）．

図 7 インドの工場から初めて出荷される補修完了後の VVTS パネル（ITER 機構提供）．

（量子科学技術研究開発機構 量子エネルギー分野）

357