技報

PC
PC 建築
建築

第 21 号（2023 年）

スリムな外周フレームを構築する PCaPC 造の土木・建築部門の協働による津波避難施設の設計・施工
設計・施工事例－駒澤大学新図書館－－桑名市津波避難誘導デッキ－
大根田直之
土岡央

久保克揮
細見哲也

佐藤高
中柴光信

鈴木大貴
今村雅泰

東京建築支店
建築工事部
建築本部
設計部

東京建築支店建築工事部
名古屋支店
建築工事部

名古屋支店
東京建築支店建築工務部
建築設計部

東京建築支店

建築設計部

概要
駒澤大学駒沢キャンパスは，東京都世田谷区の駒沢オリンピック公園に隣接した豊かな自然環境と最新の教育設備を
桑名市長島町の伊曽島地区は，広大な海抜ゼロメートル地帯の中にあることから，南海トラフ地震発生時には，「地震動によって堤防や水門が破損すると津波の到達を待たずに浸水が始まる」，「津波到達までに高齢者などの要配慮者備えた大学キャンパスである．旧図書館は，開校90 周年記念事業の一環として建設されて以降 47 年が経過おり，建物の老朽化，書架の不足，多様な学修スタイルに対応できない画一的な設えの閲覧席といった諸課題を抱えていた．まの避難誘導が困難」などといった，津波避難対策において深刻な課題を抱えていた．こうした課題に対応するため，南た，図書館利用者をはじめ，国や社会から大学に求められている「授業外学修時間の増大」という要請に対応するのが海トラフ地震発生時の緊急一時避難場所とも一時退避場所ともなり得る津波避難施設の整備が必要となった．
困難な状況となっていたことから，近年の大学図書館に求められる多様なニーズに応え得る新たな図書館が計画され計画段階では，大阪支店建築部門と名古屋支店土木部門の三重営業所との協働で，発注者および地域住民に対して，た．
プレキャスト・プレストレストコンクリート工法（以下，PCaPC 工法）による津波避難施設の広報を行なった．さらに
地方自治体と繋がりが深い土木部門と本建物は，大学の境界を超えた交流，協創，発信する知の拠点としての役割を担う図書館として旧図書館の東隣りにPC 建築の専門知識のある建築部門が一体となり，初期より協働した結果，本施設においてプレストレストコンクリート構造（以下，PC計画された．限られた敷地面積と絶対高さ制限などの厳しい条件の中で，膨大な蔵書を収蔵する空間とフロア全体が構造）の採用に至った．
一体的な開架・閲覧スペースが確保されている．外観は，構造体フレーム＋ガラスのシンプルなデザインとなってお本施設の公入札は，提案力を求められる設計施工一括・公募型プロポーザル方式で行われたため，三重営業所や名古屋支店のみの体制では難しいと判断した．そのため，PCり，外周のスリムな構造体を構築するためにプレキャスト・プレストレストコンクリート（以下，PCaPC）造による建築の技術に明るい建築本部を主導とし，名古屋支店，東京建築支店，九州支店，および大阪支店も一体となった社内横断型の協働プロジェクトを立ち上げ，技術提案書を作成し圧着工法が採用された．また，南北部に計画された 2 層吹き抜け部分の床には，アンボンド PC ボイドスラブを採用すた．その結果，PCることで，柱・梁を無くした，天井高さ約建築元請工事として受注に至ることとなったが，本プロジェクトは，前述のように当社の総合力を結5m の大空間を実現している．施工面では，PCa 部材の特徴を活かした品集した協働による受注の在り方を示す先進的な事例となった．
質・工程管理を行うと共に，施工 BIM にも取り組み，作業効率の改善や関係各所との意思疎通を図った．

報告
本論概要
１．建築概要工事名称：桑名市津波避難誘導デッキ
建築主
学校法人 駒澤大学
工事場所：三重県桑名市長島町白鶏1-19，1-2の一部
所在地
東京都世田谷区駒沢1-23-1
発 注 者：桑名市
駒沢キャンパス用
途：津波避難施設（写真-1）
設計・監理
株式会社石本建築事務所
構造形式：PC造（PCaPC工法），S 造
施工者
東急建設株式会社
最高高さ：13.30 m
PC 施工
株式会社ピーエス三菱
建築面積：705.75 m2
構 造
SRC 造,一部 RC 造一部 S 造
延床面積：1,499.86 m2
用
途
学校(大学図書館)
部材製作：ピー・エス・コンクリート㈱滋賀工場
建築面積
工
期：2021 年 3 月 1,832.61m²
23 日～2022 年 8 月 20 日（解体工事含む）
延べ面積10,559.74m²階 数
地上 6 階 地下 3 階２．構造概要PC 構造のため柱間隔を大きく長スパンとし，大空間の確保を可能とす
18.95m
建物高さる特性を活かし，耐震性を確保しながら津波の波圧を低減できる形状寸法とした．避難フロアの形状寸法は21m×24m の 3 層構造とし，柱寸法は２．PC
工事概要
950mm×950mm，梁の寸法は650mm×900mm
外周フレームは，基本構成として断面600×600とした．避難フロアの階の柱・梁部材にて構築
高は，1 層目を 5m とし，2 層目および 3 層目を 3ｍとした．また，スラブされており，その他内部空間等の計画に伴って，B×D＝400×400の梁部は PC 床版の上にトップコンクリートを打設した
PC 合成床板を採用した．
材，Dx×Dy＝300×600～200×200の柱部材などを使い分けている．部

材数は柱部材 121P，梁部材 107P の合計 228P であり， 架設・運搬・水仕
３．施工概要
舞いを考慮した部材分割としている．
工場製作の PCa 部材（写真-2）および既成杭は長尺の運搬のため，近隣地域の道路事情を考慮した運搬経路の設定を行った．また，施工時には３．施工 BIM プロジェクト
220t
ラフタークレーンを使用し，地上 10m を超える高所作業となることか
本プロジェクトでは，クラウド型のソフトBIM360（Autodesk）を用ら，安全に十分留意することが重要であった．さらに，施工場所は地元住い，クラウド上でデータを共有した．従来のソフトウェア型のソフトで民の家屋が近いことから，第三者の安全に対しても配慮した．また工程には，データをその都度メールなどで送付する必要があるが，BIM360
では関しては，近隣のレジャー施設の繁忙期にあたる夏季休暇期間は，周辺道その手間を省くことができるため，効率的に作業を進めることができた．
路の交通混雑に配慮し，主要工種および工事関係大型車の通行を制限した
当社で行った作業は，PCaPC造に関わる躯体および配筋・PC 鋼材の配線工事抑制期間とした．さらに，昭和9 年の伊勢大橋完成記念として始まっをモデル化し，作業時間は，約1 ヶ月/人程度であった．各社とのやり取りた桑名水郷花火大会の開催された
7
月
30 日は完全休工日としたが，期日通は，キャプチャー画像等を用いて実施したが，3Dモデルを用いているたりに施工を完了した．
め，意思疎通が迅速で，納まり調整などの確認も明確に行うことができた．また，全てのモデルを統合した後，Navisworks（Autodesk）を用い４．技術提案への対応た自動干渉チェックも実施しており，施工前に鉄筋同士や PC 鋼材との干
本施設のプロポーザルにおいて，9 つのテーマに対して 71 項目の技術提渉箇所などを確認できたため，関係会社間において情報共有し，事前に対案を行った．テーマは多岐にわたっていたが，本プロジェクトチームにお処することができた．
いて協働することで，ほぼ履行することができた（図-1）．

写真-1 全景写真（空撮）

写真-1 建物外観

写真-2 施工状況
図-1 BIM による統合モデル

図-1 BIM による施工検討
図-2 BIM による PCaPC モデル

s：外周 PC フレーム，施工 BIM，アンボンド PC スラブ
KKeyeyWW
orodrsd：社内横断型プロジェクト，避難誘導デッキ，PCaPC工法

28052421_P02-35.indd

282023/09/15

13:46:58