Journal of Plasma and Fusion Research Vol.90, No.2 February 2014

インフォメーション

幅広いアプローチ活動だより!

１．第１３回幅広いアプローチ（BA）運営委員会の開催

２．IFMIF/EVEDA原型加速器の入射器部品の開梱作業

１２月１７日に仏原子力・代替エネルギー庁パリ本部において，第１３回 BA 運営委員会が開催された（図１参照）．参加

昨年１１月末から CEA 庁サクレー研究所の入射器の製作者は，欧州からシーグラー欧州委員会研究総局エネルギー

担当者合計４名が延べ４週間滞在し，開梱作業の指示，内局長（欧州代表団長）を含め委員４名と専門家１２名，日本

容物の確認，および据え付けの準備作業を，IFMIF 加速器

側から磯谷文部科学省大臣官房審議官（日本代表団長）を施設グループ員，IFMIF/EVEDA プロジェクトチーム員

含め委員４名と専門家１３名，３事業の事業長，および事業と協力しながら実施した（図２参照）．

委員会議長他の計４１名が参加し，IFMIF/EVEDA 事業，

滞在中，全ての輸送品の開梱と内容確認が完了，レー

IFERC 事業，サテライト・トカマク計画事業の３事業のザートラッカーを用いた入射器架台の精密位置計測や入射２０１４年作業計画の承認等がなされた．

器 低 エ ネ ル ギ ー ビ ー ム 輸 送 系（LEBT）の 真 空 リ ー ク

IFMIF/EVEDA 事業では，IFMIF 工学設計報告書のスチェック等の確認が行われた．また，欧州を交えた据付調

ケジュールどおりの完成，加速器系の入射器部分と関連機

整担当の業者とのスケジュール打合せなども実施し，今後器の六ヶ所サイトへの搬入とそれらの据付け作業の開始等の作業内容等を確認し，本格的な据え付け作業に対する準が報告された．

備ができた．

IFERC 事業では，
２０１４年には，高性能計算機（六ちゃん）の増強，原型炉 R&D 棟での，英国にあるトカマク実験装置
JET のダイバータタイルの分析のほか，イタリア新技術・エネルギー・持続的経済開発機構（ENEA）製作の実験装置を用いた SiC/SiC 複合材料と液体 Li-Pb 合金との共存性試験が実施されること等が報告された．
サテライト・トカマク計画事業では，２０１９年３月に予定されている JT-60SA の初プラズマ（運転開始）に向けた着実な進捗，超伝導トロイダル磁場コイルの製作開始，２０１４
年に予定されている３つの超伝導ポロイダル磁場コイルの据付けおよび真空容器の組立開始等が報告された．
また，青森県の佐々木副知事および六ヶ所村の古川村長
から，六ヶ所サイトでの事業に対する地元自治体による支援活動等についても説明がなされ，運営委員会から，青森
県と六ヶ所村による欧州研究者およびその家族に対する生活支援及び教育支援への努力に対し感謝の意が表された．
次回会合は，２０１４年４月１０日に六ヶ所村で開催予定．

図１

第１
３回 BA 運営 委 員 会 の 会 合 の 様 子（１２月１７日，仏 CEA
パリ本部にて）．

図２

１６１

入射器部品の据付作業（上：加速器室（LEBT），下：高周波
源・電源室（制御系電源））．

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.90, No.2 February 2014

３．計算機シミュレーションセンターの計算機
ラックの増強
国際核融合エネルギー研究センター事業の核融合計算機
シミュレーションセンター活動のための高性能計算機「六ちゃん」の増強する計算ラック設置のための作業が１２月６日から開始された．計算ラック等が１２月１２日および１９日に無事搬入，据付けられ（図３参照），試運転が開始された．
増設された計算ラックは５台で，最新の多コア（MIC:
Many Integrated Core）システムが導入されており，これにより 200 Tflops（２００テラフロップス，一秒間に２００兆回の四則演算を行えるベンチマークアプリケーション Linpac による評価での性能）以上の計算能力増強が期待される．
１月末に欧州実施機関による検収が無事終了し，２月にはユーザーの利用が開始される予定．
（日本原子力研究開発機構核融合研究開発部門）

図３ 「六 ち ゃ ん」の 増 強 ラ ッ ク 搬 入，設 置 作 業（１２月１９日），
左：増強ラックの搬入，右：計算機室!に設置された５台の増強ラック．

１６２

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.90, No.4 April 2014

インフォメーション

幅広いアプローチ活動だより!

１．第１４回 IFERC 事業委員会および第１３回 IFMIF/EVEDA 事業委員会の開催

ス CEA の専門家の立会いの下，欧州から搬入された入射会合では，原型加速器については，昨年１１月からフラン

第１４回 IFERC 事 業 委 員 会 が３月１８〜１９日 に，第１３回器の開梱作業，内容確認，真空リーク試験等の予備的作業

IFMIF/EVEDA 事業委員会が３月１９〜２０日に，それぞれを始めており，日本の業者による本格的な組立作業を本年

国際核融合エネルギー研究センター管理研究棟において開３月からビーム試験を本年７月頃から開始できる見込みで催された（図１および図２参照）．今回の事業委員会では，あること，さらに，入射器については，放射線障害防止法

主に各々の事業における２０１３年の年次報告，事業計画の改に基づく放射線発生装置使用許可を昨年９月末に申請し，訂案等を審議し，本年４月に六ヶ所村で開催される第１４回

本年２月２７日付けで許可されたことが報告された．リチウ

BA 運営委員会への技術的な勧告をまとめた．また，同年

ム試験ループについては，２０１２年９月から開始した実証試

次報告，事業計画の改訂案を運営委員会に提出し，承認を験を継続し，本年夏頃に実証試験を終了する予定であるこ求めるとの事業長の提案に同意した．

と等が報告された．審議の結果，それぞれ年次報告として

IFERC 事業委員会においては，欧州からデビッド・メゾ

承認された．

ニエ（欧州委員会）議長を含め委員３名と専門家９名（一次回の第１４回 IFMIF/EVEDA 事業委員会は１
０月８‐９日に部 TV 会議で参加），日本側から福山（京大）委員を含め委六ヶ所で開催される予定．

員３名と専門家８名，中島事業長を含め事業チームから

２．第４回原型炉設計プラットフォーム会合の開催

５名，事務局１名の計２９名が参加した．
会合では，計算機シュミレーションセンター（CSC）で

２月１９〜２０日に，国際核融合エネルギー研究センター管は，昨年末に増強したシステムが２月１３日から，ユーザー

理研究棟において，第４回原型炉設計プラットフォーム会に共用が開始されたこと，高い利用率で高性能計算機が運合がエネルギー産業に関わる企業の参加も募り開催された

用されていること等が，原型炉 R&D では，欧州（イタリ（図３参照）．本会合は年１回開かれてきており，大規模なア）で製作した炭化ケイ素複合材料とリチウム鉛液体金属

エネルギー生産プラントである核融合炉への理解を深め，との共存性試験装置について，本年１月末にイタリアでの概念検討段階から検討すべき課題と対応策について様々な受入検査に合格し，本年５月頃に六ヶ所サイトに搬入予定

角度から概観することを目的としており，炉心プラズマかであることが，さらに ITER 遠隔実験センターでは，遠隔ら炉工学まで幅広い分野の若手研究者を中心とし機構内外実験のためのソフトウェア開発が日欧で開始されたことがから参加してもらっている．

それぞれ報告され，それぞれ年次報告として承認された．

今回は，原子力機構から１９名，大学，企業等から１６名の次回の第１５回 IFERC 事業委員会は１
０月６〜７日に日本

計３５名が参加し，電力源としての核融合炉の要件や運用に必要な保守・点検，核融合炉の安全性や規格・基準，核融で開催される予定．
IFMIF/EVEDA 事業委員会においては，欧州側からオ合炉の建設に向けて炉設計段階から検討すべき課題と対策

ブライエン（F４E）委員他委員３名と専門家４名，日本側等について講演，発表があり，活発な議論が交わされた．

から高津議長を含めて委員３名と専門家８名，これにナス（日本原子力研究開発機構核融合研究開発部門）

ター事業長および事業チーム員１１名の計２９名が参加した．

図１

第１
４回 IFERC 事業委員会の会合の様子（３月１８日，国際核融合エネルギー研究センターにて）
．

図２

２６７

第１
３回 IFMIF/EVEDA 事 業 委 員 会 の 会 合 の 様 子（３月１９日，国際核融合エネルギー研究センターにて）．

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.90, No.4 April 2014

図３

第４回原型炉プラットフォーム会合（２月１９〜２０日），上：講演の様子，中：ポスターセッション，下：参加者．

２６８

インフォメーション

幅広いアプローチ活動だより!

１．第１４回幅広いアプローチ（BA）運営委員会の開催

キサイティングな時期に入りつつあります．３つの平衡磁２０１４年４月１０日に六ヶ所村の国際核融合エネルギー研究

場コイルが２
０１４年１月に那珂サイトに据え付けられまし

センターにおいて，第１４回 BA 運営委員会が開催されたた．５月には真空容器の組立が開始され，９月にはクエン（図１参照）．参加者は，欧州からカリニャーニ・ディ・ノ

チ保護回路が据え付けられます．日欧の４０の研究所からのボリ欧州委員会研究総局エネルギー局 ITER 課長（欧州代

３３０人を超える研究者の協力により，２
０１３年１２月に JT-60

表団長）を含め委員２名と専門家３名，日本側から磯谷文SA 研究計画が更新されました．

部科学省大臣官房審議官（日本代表団長）を含め委員４名

また，青森県の佐々木副知事および六ヶ所村の古川村長と専門家１９名，３事業の事業長，および事業委員会議長他から，六ヶ所サイトでの事業に対する地元自治体による支の計３４名が参加し，IFMIF/EVEDA 事業，IFERC 事業，サ

援活動について説明がなされました．運営委員会は，青森

テライト・トカマク計画事業の３事業の２０１３年年次報告を

県と六ヶ所村による欧州研究者およびその家族に対する高承認し，事業計画を更新しました．

水準の生活支援および教育支援の提供のための多大な努力

IFMIF/EVEDA 事業では，原型加速器の入射器およびに対し感謝の意を表明しました．

低エネルギービーム輸送システムの組み立てが六ヶ所にお次回会合は，２０１４年１１月４日に独カールスルーエで開催

いて本格化しています．仏原子力・代替エネルギー庁と日予定．

本の実施機関の努力のおかげで，超伝導高周波線形加速器

２．サテライト・トカマク（JT-60SA）
計画の進展のための真空空洞の許認可が進んでおり，まもなく完了します．このとても野心的な原型加速器によって生じる困難

JT-60SA では１
８個の超伝導トロイダル磁場コイルを欧州にもかかわらず，幅広いアプローチ協定の期間に合うようが製作し，６個の超伝導平衡磁場コイル（EF コイル）と１に，現在組み立ておよび統合調整のスケジュールを加速す

個の超伝導センターソレノイドを日本が製作します．１個る方法が追求されています．

目のEFコイルであるEF4コイル（外径4.4 m，重量３０トン）

IFERC 事業では，２
０１４年初めにヘリオススーパーコン

はメーカーの工場にて製作され，２０１３年１月に完成しておピュータシステム（六ちゃん）が改良され，全実効性能がります．このコイルより更に大きい EF5コイル（外径8.2 m，約２０％増加しました．六ヶ所の核融合計算機シミュレー

重量２３トン）と EF6 コイル（外径 10.5 m，重量３３トン）はションセンターへ接続するネットワーク幅がまもなく増加

陸上輸送が困難なため，原子力機構那珂研内の超伝導コイ

し，約４倍の 10 Gbps になります．２０１２年１月以来ヘリオ

ル巻線棟にて製作を行い，昨年の１２月に完成しました．

スにおけるシミュレーション研究から，１３０以上の論文が実験棟本体室では，昨年１月，欧州製作のクライオス

科学雑誌に掲載されました．遠隔実験センターのソフト

タットベースの据付開始（据付終了は昨年３月）によりウェアの開発が始められ，ITER での遠隔実験に用いられJT-60SA の組立作業が本格的に開始しており，完成したこ

るより前に JT-60SA で試験される予定です．

れら下側平衡磁場コイルを今年１月後半に，本体室内に搬サテライト・トカマク計画事業では，日欧の密接な共同

入し，クライオスタットベース上に仮設置しました．世界

作業の結果，本計画は機器製造から組立に移行し，今やエ最大級サイズの超伝導コイル EF5 と EF6 の搬入では，専用の輸送治具を用いて起立させ，縦長の搬入口より搬入しま
した（図２）．仮設置の設置精度は最大 1.5 mm であり目標

図１

第１
４回 BA 運営委員会の会合の参加者（４月１０日，六ヶ所村の国際核融合エネルギー研究センターにて）
．

図２

３４９

EF6 コイルの実験棟組立室搬入の様子．

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.90, No.6 June 2014の 2.0 mm よ り 高 精 度 で 設 置 す る こ と が で き ま し た（図３）．現在，本体室内では JT-60SA 主要機器である真空容器，サーマルシールド，超伝導トロイダル磁場コイルの組み立てに使用する組立架台の建設を行っています（図４）．この組立架台は，直径 19 m，高さ 14 m と大きく，重量物である上記主要機器（合計約６００トン）を支えるために頑丈な骨組みと，位置合わせ用ガイドレール，下段および中段の２つの作業ステージから構成されます．主要機器はこの組立架台の中で組み立てられ，サーマルシールドおよび超伝導トロイダル磁場コイルの組み立て時には，旋回クレーンを組立架台上に設置します．この組立架台は，まもなく完成予定であり，１０分割で製作された真空容器セク

図３

クライオスタットベース上に仮設置された超伝導コイル（EF4，EF5，EF6）．

図４

現在の本体室内の状況（H２５年５月）．組立架台を設置中．

ター（今年４月に全て完成）をドーナツ形状に溶接接続する真空容器組立作業を５月から開始します．
（日本原子力研究開発機構核融合研究開発部門）

３５０

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.90, No.8 August 2014

インフォメーション

幅広いアプローチ活動だより!

１．IFMIF-EVEDA 事業の進展

イトへの輸送が行われ，順次据付けられます．

（１）第５回 IFMIF/EVEDA 原型加速器技術会合の開催（２）RF システムの受入試験立会い

第５回 IFMIF/EVEDA 原型加速器技術会合が６月３‐５日

欧州（調達機関はスペインの CIEMAT）が調達する原型に イ タ リ ア・パ ド バ の イ タ リ ア 国 立 核 物 理 学 研 究 所

加速器用 RF システムについて，JAEA,F４E，プロジェク（INFN）レニャーロ研究所で開催されました（図１参照）．

トチーム立ち会いのもと性能検査（受入試験）が，スペイ本会合には，欧州実施機関（F4E）から３名，JAEA（日本

ン・マドリッド近郊の INDRA 社の現地工場で実施されま

実施機関）から２名，IFMIF/EVEDA 事業チームから事業した．原型加速器用RFシステムは，重陽子ビームを加速す

長他６名，欧州側自主貢献機関からは，イタリア核物理研るため高周波四重極加速器や超伝導ライナックなどに 175

究所（INFL）のレニャーロ研究所（LNL）から１
８名及びMHz の高周波電力を供給するもので，制御機器，前段増幅

RFX 研究所から２名，フランス原子力・代替エネルギー庁

器，後段増幅器，サーキュレーターなどから構成され，全（CEA）から４名，スペイン原 子 力・代 替 エ ネ ル ギー庁

体で９モジュール（高周波電力約 3 MW）が今後六ヶ所サ（CEIMAT）から４名等，計３９名（内日本人４名）が参加しイトに搬入されます．受入試験では，周波数，位相安定性，ました．今回の会合では，六ヶ所研究所における据付，調出力安定性，出力直進性の確認，動作時間実証，運転モー

整作業の状況，各機器におけるそれぞれ担当機関からの準ド確認，反射による耐性試験，遮断試験等が行われ，良好

備状況等３８件が報告されました．

な試験結果が得られました．

CEIMAT に お け る RF シ ス テ ム の 準 備 状 況 に つ い ては，現在最初の２台についての受入検査の準備が整ってお２．サテライト・トカマク（JT-60SA）計画の進展

り，この次の週に受入検査が JAEA の立ち会いの下行われ（１）JT-60SA 真空容器組立開始

ることが報告されました．IFNF における高周波四重極加那珂核融合研究所では，超伝導トカマク JT-60SA の真空

速器（RFQ）の整備の状況については，RFQ の各モジュー

容器組立作業を今年５月から JT‐６０本体室で開始しましルの製作についての進捗状況が実際の製作現場の見学も含た．JT-60SA の真空容器は，外径 10 m のドーナツ型，断面め示され，３セクション（６モジュール）のうち１セクは横直径 3.5 m，縦直径 6.6 m の D 字型，厚さ 18 mm のスションがほぼ完成している事が報告されました．ビーム診

テンレス（SUS316L）の二重構造をしており，この二重壁断系については，フランス CEA が調達したビーム診断機内を２００℃ベーキング時には高温ガス，運転時には中性子器（ビームプロファイルモニター，ビームロスモニター

遮蔽のボロン水が循環します．真空容器は大型で，しかも等），イタリア INFN 研究所でビームのバンチ長モニター，

その総重量は１５０トンであることから，３６０度分を１０分割しスペイン CIEMAT 研究所の調達するビーム輸送系，ビー

たパーツ（セクター）を製作し，それらを順次，現地で組

ム位置モニター，診断系ユニット（D プレート）の製作状

立てていきます．平成２３年４月より製作開始した真空容器

況の報告が行われました．これらの機器は今後，六ヶ所サ

セクター（２０度セクター×１体，３０度セクター×２体，４０

図１

第５回 IFMIF/EVEDA 原型加速器技術会合（イタリア

５０６

パドバにて）．

Information

度セクター×７体）は，今年４月までにすべて完成しまし欧州研究者１３名（７カ国，１１研究機関），国内大学等１０名

た．これらセクターの製作精度の要求値はインボード（強（４機関），及び原子力機構１６名，プロジェクトチーム２名

磁場）側で±10 mm，アウトボード（弱磁場）側で±20 mmの合計４１名が参加し，大変活発な議論が行 わ れ ま し たですが，それぞれ±2 mm および±5 mm 以内で製作できま（図４参照）．昨年１２月に刊行されたJT-60SAリサーチプラ

した．この製作を踏まえて，今回，真空容器セクターを２ン Ver. 3.1 版の改訂箇所とその研究内容，及びそれ以外の体，クライオスタットベース（真空断熱容器の基礎部）上研究進捗，欧州における JT-60SA 研究に関わる５カ年計に設置しました（図２，図３参照）．セクター間の二重壁の画，日欧の原型炉デザインと課題解決に向けた JT-60SA

溶接は，最新技術を駆使した自動溶接機を用いて行いま

研究計画，実験研究からの ECRH アンテナ角度の要求に関す．今後，２０度セクターを残して順次組立を行い，３４０度する議論を行いました．本会議により，研究領域毎の今後（９セクター）接続した後に，欧州調達分のトロイダルコイの具体的な研究課題，効率的な日欧協力の進め方を合意しルの組立を開始する予定です．

ました．本年度は，リサーチプラン Ver. 3.2 への改訂，１
０項（２）第３回 JT-60SA 日欧研究調整会議の開催

目の共同研究の実施，これらに関する国際会議等での報告

今年５月１９‐２３日に第３回「JT-60SA 日欧研究調整会議」を行うこととしました．第４回会議は来年の５月末に予定を那珂核融合研究所で開催しました．本会議は，JT-60SA

しています．

の研究計画を策定するとともに，JT-60SA に関する日欧共（日本原子力研究開発機構核融合研究開発部門）

同研究の議論及び情報交換の場となっています．今回は，

図２２体目真空容器セクターをクライオスタットベース上に設置する作業の様子．

図４

図３

JT-60 本体室での真空容器組立作業の様子．

第３回 JT-60SA 日欧研究調整会議参加者（那珂核融合研究所にて）．

５０７

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.90, No.10 October 2014

インフォメーション

幅広いアプローチ活動だより!

１．IFERC 事業 原型炉 R&D 及び設計作業活動の進展

レート，昇温による焼き出し等），電子顕微鏡（走査型，透（１）原型炉 R&D 棟への JET（Joint European Torus）ダス

化学組成分析（EPMA：電子線マイクロアナライザー等）

過型）によるダスト形状及び断面等の観察，ダスト表面のトの搬入

またタイルそのものの原型炉 R&D 棟への搬入も，今年

JETでは，ITERでの運転を模擬して，タングステンを表度中に行うことを計画しており，ダストと同様の分析を行面にコーティングした炭素タイルおよびベリリウムタイル

うことを計画している．

を真空容器内壁に貼り付けて，運転を行った．今回，BA活動における原型炉 R&D 活動の一環として，この運転に（２）BA 原型炉設計及び安全性に係る共同研究合同会合の開催よって生じた真空容器内のダストを回収し，六ヶ所の原型
炉 R&D 棟に搬入し，ダスト中のトリチウムの蓄積量，化学BA 活動では日欧共同で原型炉設計研究を進めている

組等を測定し，ITER での運転及び原型炉設計に重要なが，原型炉設計では幅広い分野の設計課題について検討を

データを取得する．核融合炉内では，プラズマと炉内構造行う必要があるため，全国１６の大学・関連機関の約９０名の物の相互作用により，再堆積層やダストを生じ，そこにト研究者と共同研究を通して，全日本的な体制として設計研リチウムが保持されため，効率的な燃料循環を妨げる．ま究に取り組んでいる．

た，再堆積層やダストに蓄積するトリチウム量は，事故時日欧の原型炉設計の最新の状況について情報を共有し，の安全性を評価するためにも重要なデータとなる．ITER

専門分野が多義に渡る研究者間で原型炉設計の諸課題につでは，炉内構造物にタングステンが使用されるため，JET

いて意見を交換する事を目的として，毎年夏に共同研究合では，ITER に先駆けて上記実験を行った．

同会合を開催しており，４回目となる本年の会合を，７月

現在，トリチウム，ベリリウムを含む試料を扱って実験

３０，３１日に国際核融合エネルギー研究センターにおいて開を行うことができるのは，日本及び EU では，六カ所の原

催した．

型炉 R&D 棟のみである．その理由から，EU から提案され大学・関連機関から１６名，企業から５名，原子力機構かた共同研究であり，上記データを取得することが EU から

ら１０名の合計３１名が参加し，日欧の原型炉設計研究の現状も強く期待されている．

や個別の設計課題等について活発な議論が行われた．ま今回受け入れたダスト試料の量は 20 g で，79.97 GBq のた，昨年より文科省作業部会の指示のもと発足した「核融トリチウムが含まれている（図１参照）．この試料を A 型合原型炉に向けた研究開発計画設計合同チーム」がまとめ輸送容器に封入し，それをドラム缶に入れた状態で，２０１４
年８月１８日に，六ヶ所核融合研究所原型炉 R&D 棟に搬入された（図２参照）．
搬入後，９月中に，ドラム缶の開放，その中の A 型輸送
容器の取り出しを行い，輸送容器内トリチウム濃度を測定した．測定後，A 型輸送容器と原型炉 R&D 棟のトリチウム除去設備を連結し，容器内雰囲気のトリチウム除染を行い（図２参照），輸送容器内の図１で示される試料を，原型炉
R&D 棟の放射性物質貯蔵容器に取り出して保管した．
今後，ダスト中のトリチウム量の測定（イメージングプ

図１

ダストサンプルの入った容器．

図２

６４１

A 型輸送容器と輸送容器内雰囲気のトリチウム除染．

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.90, No.10 October 2014

図３

BA 原型炉設計及び安全性に係る共同研究

合同会合，上：議論の様子，下：参加者．

た最終報告書について，概要説明と議論のセッションを設け，今後，全日本的に原型炉設計活動を推進していくための体制について，様々な視点から意見交換が行われた．
（日本原子力研究開発機構核融合研究開発部門
六ヶ所核融合研究所）

２．サテライト・トカマク（JT-60SA）計画の進展
那珂核融合研究所では，トカマク本体に加え加熱装置の開発も順調に進んでいます．JT-60SA では加熱装置の１つとして，９基のジャイロトロンと伝送系からなる電子サイ
クロトロン加熱（ECH）／電流駆動（ECCD）装置を装備します．JT-60SA の典型的な放電シナリオにおけるトロイダ
図１

ル磁場強度は 1.7−2.3 T であることから，広範な実験条件

開発した２周波数ジャイロトロン．

のもとで ECH/ECCD を可能とするために，２周波数ジャイロトロン（図１）の開発を進めてきました．まず設計にの出力においてジャイロトロン各部の温度は定常状態に達おいて，２つの周波数で高いパワー発生（出力1 MW）と低しており，更なる伸長も見通せることがわかりました．運

い損失を同時に実現し，かつ出力ミリ波の半波長が簡単な転条件の最適化においては，両周波数それぞれに対しビー

整数比（出力窓での反射の低減に関連）となる組み合わせ

ム電子のピッチファクタ（らせんの巻き具合）を調節するとして，110 GHz（TE２２，８モード）と 138 GHz（TE２７，１０モーことが重要であり，日本製ジャイロトロンの特徴である３ド）があることを明らかにしました．その設計に基づき製

極型電子銃を活かすことで今回の結果が得られました．欧作し，２０１２年から運転を進めた結果，今年６月に両方の周米やロシアでも主に２極型電子銃を装備したジャイロトロ

波 数 で 出 力 1 MW，出 力 時 間１００秒 の 発 振 に 成 功 し，ンを用いて複数周波数化の開発が進められていますが，今JT-60SA に向けた目標を達成しました．また，この１００秒間回の結果は，これまでの結果を大幅に上回るも のです
６４２

Information（図２）．この開発結果を活かし，今後は多周波数ジャイロ
トロンの開発を進める予定です．多周波数ジャイロトロン
を用いることで，炉内に可動ミラーを設置せずに ECH/
ECCD 位置を変えることができると期待できます．
（日本原子力研究開発機構核融合研究開発部門
那珂核融合研究所）

図２

世界の２周波数ジャイロトロンの開発状況．

青 森 温 泉 巡 り
その２
６

温川山荘−吉川英治ゆかりの渓流沿いの一軒宿−
弘南鉄道の黒石駅を出発したバスは，黒石から十和田

脱衣場があり，バスタオル入浴も可ですから女性の方も湖に抜ける国道１０２号線を通って山の中に入っていきま

よく利用しています．

す．黒石駅から約１時間．途中の集落で殆どの人が降り

冬は雪景色の中，春は鮮やかな新緑，夏にはブナ林のて，ひとりぼっちになった頃に終点の温川に着きます．

木漏れ日を浴びて，そして秋には紅葉に染まりながら露

冬季には，かなりの積雪があり，十和田湖に抜ける道は天風呂に入りましょう．国道から露天風呂は丸見えです

通行止めになりますが，温川までは除雪されていて，が，そんな些細なことは気にしないで，渓流のせせらぎ

１日２往復のバスの便があります．

を聞きながら，ゆったりと秘湯を楽しみましょう．

山荘は，バス停を降りて吊り橋を渡ったところにあり

Tel：０１７２‐５５‐２３１４ 日帰り入浴 ５００円 １０：００‐１７：００

ます．バス停自体が宿専用ですから，迷いようがありま

温川山荘入口のバス停と吊り 橋．
秋の紅葉の季節は特に美しい．

せん．吊り橋を渡ると，ブナ林の中に佇む木造２階建ての温泉宿が見えます．文豪，吉川英治が宮本武蔵を執筆したという文学碑もあります．
泉質は，中性のナトリウム・カルシウム−硫酸塩・塩
化物泉．無色透明で微かな硫黄の香りがします．もちろん，源泉かけ流し．ヒバ造りの男女別の内湯と，渓流沿いの混浴の露天風呂があります．広々とした露天風呂がひとつと，一段下に小さな露天風呂がひとつ．男女別の６４３

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.90, No.12 December 2014

インフォメーション

幅広いアプローチ活動だより!

１．第１５回幅広いアプローチ（BA）運営委員会の開催

また，運営委員会は，欧州研究者及びその家族に対する１１月４日にドイツのカールスルーエ工科大学において，高水準の生活支援及び教育支援の提供のための多大な努力

第１５回 BA 運営委員会が開催されました（図１参照）．参加

に対し，青森県と六ヶ所村に感謝の意を表明しました．

者は，欧州からカリニャーニ・ディ・ノボリ欧州委員会研

次回会合は，２０１５年４月２１日に那珂市（日本）で開催さ究総局エネルギー局 ITER 課長（欧州代表団長）を含め委れる予定です．

員３名と専門家８名，日本側から磯谷文部科学省大臣官房（日本原子力研究開発機構核融合研究開発部門）

審議官（日本代表団長）を含め委員４名と専門家７名，各事業長及び各事業委員会議長他の計３０名が参加し，IFMIF

２．第１４回 IFMIF/EVEDA 事業会合の開催に関して/EVEDA事業，IFERC事業，及びサテライト・トカマク計

２０１４年１０月８‐９日に日本原子力研究開発機構国際核融合画事業の２０１５年作業計画を承認しました．

エネルギー研究センター（六ヶ所）に於いて，第１４回 IF-

IFMIF/EVEDA 事業では，六ヶ所における IFMIF 原型

MIF/EVEDA事業委員会が開催されました．本委員会には加速器の入射器及び関連装置の組立及び設置のための精力

委員６名（日本側委員３名，欧州側委員３名），専門家１２名的な活動の後，ビーム試験が１１月４日に順調に開始されま（日本側専門家７名，欧州側専門家５名），IFMIF/EVEDA

した．大洗における EVEDA のリチウムループ試験は予定

事業チーム員８名が参加しました．

していた目標，すなわち，IFMIF の定格条件運転及び液体今回の事業委員会では，IFMIF/EVEDA 事業の状況報

リチウムの長時間安定性の実証を達成しました．

告，２０１５年の作業計画，原型加速器のスケジュール等が主

IFERC 事業では，２０１２年の運転開始以来，スーパーコンな議題として議論されました．IFMIF/EVEDA の状況報

ピュータシステム Helios（六ちゃん）の高い稼働率及び利

告では，事業の貢献額に対するスケジュール到達度が約

用率により，２７０編を超える科学的に重要な論文が刊行さ８０％という優れた進展状況であることが確認されました．

れました．六ヶ所サイトにある原型炉研究開発に関する固また，欧州調達機器の日本国内での許認可取得に関連し有の施設は，現在 JET トカマクのタイルダスト分析に利用て，事業チーム，両実施機関のより一層の協力体制が必要されています．さらに，日欧の共同研究活動の強化のためであることが確認されました．

に，共同研究棟が建設予定です．

２０１５年の作業計画に関しては，事業委員会より，機構のサ テ ラ イ ト・ト カ マ ク 計 画 事 業 で は，２０１９年３月 のEVEDA Li試験ループ（ELTL）の運転が３カ月延長されたファースト・プラズマを目標としてJT-60SAの機器の調達ことに感謝が示され，その優れた結果，特に液体リチウム

活動及び組立活動に着実な進展がみられています．最近での IFMIF の定格条件運転の実証と長時間安定運転が評価

は，那珂サイトにおける真空容器の各セクターの溶接が開されまし た．ま た，事 業 委 員 会 に よ り JAEA の 尽 力 と始されました．また，イタリア及びフランスにおける超伝

ENEAの機器を合わせたターゲット施設の実証試験の成果

導トロイダル磁場コイルの巻線及びドイツのカールスルーが評価されました．

エで行われている高温超伝導電流リードの製作が順調に進さらに，カールスルーエ工科大学における V-HFTM（垂捗しています．クエンチ保護回路も予定通りイタリアから直型高中性子束試験モジュール）関連の装置の製作が進ん那珂サイトへ搬入されました．

で い る こ と が 評 価 さ れ ま し た．こ れ ら の 進 展 に 基 づき，２０１５年年次作業計画を運営委員会に提出する承認が事
業委員会から得られました．
原型加速器統合スケジュールに関しては，今回発表されたスケジュール（フェーズ２まで）はリスク回避を考慮し，両実施機関でボトムアップ的に作成されたものであり，このフェーズ２までのスケジュールは現実的なものと認められ，次回の運営委員会への提出が承認されました．また，
LIPAcの統合管理システムに焦点をおいた事業チームと両実施機関の共同作業と組立・調整作業における進捗が評価されました．
次回の IFMIF/EVEDA 事業委員会は２０１５年３月１８‐１９日に六ヶ所で開催される予定です．
（日本原子力研究開発機構核融合研究開発部門

図１

第１
５回 BA 運営委員会の会合の参加者（１
１月４日，ドイツのカールスルーエ工科大学にて）．

六ヶ所核融合研究所）

８２７

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.90, No.12 December 2014

３．第１５回 IFERC 事業会合の開催に関してス上に設置し，セクター同士の溶接を行います．この溶接

２０１４年１０月６‐７日に，日本原子力研究開発機構国際核融に当たっては，本体室に隣接している組立室にて，溶接す合エネルギー研究センター（六ヶ所）において，第１５回 IF-る端部の矯正作業を行います．今年１１月には，６体目とな

ERC 事業委員会が開催されました（図２参照）．本事業委る真空容器セクターをクライオスタットベース上に設置し員会には TV 会議による参加も含めて，委員６名（日本側

ました（図３参照）．この６体目で真空容器２４０度が揃いま

委員３名，欧州側委員３名），専門家１６名（日本側専門家７

す．この組立作業は，３４０度まで行い，その後，残りの２０度

名，欧州側専門家９名），IFERC 事業チーム員９名が参加分のスペースからトロイダル磁場コイル（欧州分担）を回しました．

し込んだ後，最後のトロイダル磁場コイルと一緒に３
６０度

本事業委員会では，IFERC 事業の状況報告，IFERC 事業の２０１５年作業計画が議論されました．

に完成する予定です．
（２）クエンチ保護回路の搬入

IFERC 事業の状況報告では，原型炉設計活動及び R&D

JT‐６０SA 本体の組立作業と並行して周辺機器の整備も活動の過去数年分のレビュー会合が持たれ，日欧共同作業

順調に進んでいます．今年９月には，クエンチ保護回路とおよび協力により設計 R&D 活動が着実に進展しているこ呼ばれる機器がイタリアから搬入されました（図４参照）．

とを示す総合報告が行われたことや六ヶ所において JET

超伝導コイルでクエンチが発生した場合に，プラズマ放電のダスト解析が開始されたことが評価されました．CSC

を停止するとともに，コイルに蓄えられていた磁気エネル

活動に関しては，CSC大型計算機（Helios）におけるジョブ

ギーを開放させる必要があります．クエンチ保護回路は，の増加，特に大型ジョブの増加が報告され，この結果がコイル電流をダンプ抵抗に転流させて安全に磁気エネル

Helios の運用が最適化されていることを示すとして評価さギーを熱エネルギーに変換します．このクエンチ保護回路れました．さらに，CSC の週毎の利用率が非常に高く，は，今後，新設するトロイダル磁場コイルおよびポロイダ

２０１４年の第２四半期において最高利用率が 97.2％ に達した

ル磁場コイル電源に接続される予定です．

ことも事業委員会により評価されました．これらの状況報（日本原子力研究開発機構核融合研究開発部門

告から，２０１５年の事業計画を運営委員会に提出することが那珂核融合研究所）

事業委員会により承認されました．
次回の IFERC 事業委員会会合（PC‐１６）は２０１５年３月１０−１１日に日本で開催される予定です．
（日本原子力研究開発機構核融合研究開発部門
六ヶ所核融合研究所）

４．サテライト・トカマク（JT-60SA）
計画の進展
那珂核融合研究所では，日欧が共同で超伝導トカマク
JT-60SA の建設を進めています．
（１）真空容器セクター６体目の組立開始
今 年５月 か ら 開 始 し た JT-60SA の 真 空 容 器 組 立 作 業が，JT‐６０本体室で順調に進展しています．すでに完成した１０体の真空容器セクターを順次，クライオスタットベー

図２

第１
５回 IFERC 事業会合の様子（１
０月７日
開発機構六ヶ所核融合研究所）．

図３

組立中の６体の真空容器セクター（２
４
０度分）
．

図４

イタリアから搬入されたクエンチ保護回路．

日本原子力研究８２８