インフォメーション

幅広いアプローチ活動だより!
日本原子力研究開発機構核融合研究開発部門

１．原型炉ワークショップ，事業委員会の開催

２．六ヶ所 BA サイトの準備状況等

１月２８‐３０日に日欧の参加者による第２回核融合原型炉

六ヶ所 BA サイトの建屋実施設計が終わり，１月から２に関するワークショップが東京で開かれ，原型炉の概念設月にかけて建築確認申請手続きを行った．また，それぞれ計及び研究開発の進展についての報告と，IFERC の事業計の建家の建設工事の契約手続きが現在行われており，２０年画や２００８年作業計画に基づく活動についての検討が行われ度初頭に工事が着工される予定である．工事の予定としてた．特に，今後予想される EU での活動や日本の大学と機は，管理研究棟が平成２０年度中に，他の研究施設について構との共同研究／協力研究を通した活動についても紹介さは平成２１年度中に竣工する予定である．

れ，議論された．

また，今年に入ってから，日欧協議の対象になっている

２月２８‐２９日に，第２回の IFERC 事業委員会が原子力機建家の建設工事や原型炉に関する緊急の研究開発タスクの構の東京事務所で開催され，事業の全体概要として，２００７調達取り決めについては，日本及び EU の実施機関とそれ年の年次報告，事業計画，２００８年作業予定等が議論された．

ぞれの事業長の三者の調印がなされた．

また，今回の事業委員会では昨年秋の運営委員会の命を受

IFMIF/EVEDA 事業の事業チームの品質管理担当者とけて，核融合シミュレーションセンターへ導入するスパーして CEA のジェローム・アルノー（Jerome Arnaud）氏がコンピューターとそのベンチマークコード選定のための特来日し六ヶ所に赴任した．

別作業グループの設立についての勧告も取り纏められた．
３月２７‐２８日に第２回の IFMIF/EVEDA 事業委員会が原子力機構の青森研究開発センターで開催され，事業の全体概要として，IFMIF/EVEDA 事業委員会及び BA 運営委員
会からの勧告への実施対応状況やサイト準備の現状，２００７年の年次報告，事業計画，２００８年作業予定等が議論された．
特に欧州側から提案のある加速管（DTL）の超伝導オプションについては，状況の説明や評価作業グループの報告を聴取し，議論された．その結果，今後超伝導オプションの可否についての判断を行うのに必要な情報（超伝導オプションのメリット，実現可能性，コストやスケジュールへの影響等）を分析，検討し，BA 運営委員会へ報告することとなった．
図１ IFMIF/EVEDA 事業委員会．
（平成２０年３月２７日，原子力機構青森研究開発センターにて）

２２９

インフォメーション

幅広いアプローチ活動だより!
日本原子力研究開発機構 核融合研究開発部門

１．第３回運営委員会の開催

２．六ヶ所 BA サイトの準備状況等

５月１５日に第３回 BA 運営委員会が青森県六ヶ所村文化

５月２１日，文部科学省，青森県，六ヶ所村，施工企業な交流会館スワニーにおいて開催された．日本側の代表は，ど多数の関係者，来賓の出席のもとに，六ヶ所村のサイト

林文部科学省審議官（運営委員会議長，日本代表団長），松に建設する BA 施設建設工事の安全祈願祭が実施され，本

本外務省国際科学協力室課長補佐，須藤核融合科学研究所

格的な工事が開始された．今後の計画では，管理研究棟を副所長及び松田原子力機構執行役，欧州側は，トリアス欧初めとして給排水設備，守衛所，フェンス等が平成２０年度

州委員会研究総局エネルギー局長（欧州代表団長），パイ中に，計算機・遠隔実験センター棟，原型炉 R&D 棟，IF-ダッシー欧州委員会研究総局核融合課長代理，ビゴ仏原子

MIF/EVEDA 開発試験棟の研究施設や特高受電所につい

力庁最高顧問及びヴァランダス高等技術研究所核融合研究ては平成２１年度中に竣工する予定．

センター長であった．

また，４月１２日にフランソワ・フィヨン仏首相がサイト

本運営委員会での主な決定事項等は，以下の通り．

を訪れ，パスカル事業長から BA の事業や今後の計画につ・BA 運営委員会およびその事務局を六ヶ所村に登録する

いて説明を受け，欧州からの研究者とその家族や同じくサための手続き上必要な口上書が承認され双方の実施機関

イトを訪れた原田文部科学大臣政務官，三村青森県知事，の代表者により署名された．

古川六ヶ所村長，岡崎理事長などとも懇談した．

・IFMIF/EVEDA のドリフトチューブ加速管の超伝導化を承認．
・IFERC の 核 融 合 計 算 機 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン セ ン タ ー（CSC）に設置する最先端のスーパーコンピュータの選定手順を承認．
・サテライトトカマクにおいては，トカマク型核融合装置「JT-60」の改修のための実質的な進捗状況を確認．
・日欧以外の ITER 加盟極の参加のガイドライン案を承認．（このガイドラインは，６月１７，１８日に青森で開催される第２回１TER 理事会で加盟極に紹介される．
）
・各プロジェクトの事業計画，年次計画（２００８年）の承認．
・次回（第４回）は１２月１０日ドイツ，カールスルーエで開催予定．
図２ 第３回 BA 運営委員会（平成２０年５月１５日，六ヶ所村文化交流会館スワニーにて）

図１ フィヨン首相のサイト訪問（平成２０年４月１２日，六ヶ所 BA サイトにて）

図３

３９７

六ヶ所 BA サイトでの安全祈願祭（平成２０年５月２１日）

インフォメーション

幅広いアプローチ活動だより!
日本原子力研究開発機構 核融合研究開発部門

１．六ヶ所 BA サイトでの工事が順調に進捗
・六ヶ所村の BA サイトでは各施設，設備の建設工事を本

３．国際核融合材料照射施設の工学実証・工学設
計活動格的に開始し，工事現場は活況を呈している．管理研究・六ヶ所における事業チーム員は欧州からの専門家４名を棟は６月中に杭工事を完了し，基礎の鉄筋工事を開始し含めて計１０名となり，本格活動を開始している．

た．また，計算機・遠隔実験棟の基礎工事を開始したほ・原型加速器の実証試験を行う加速器系では，日欧の専門か，サイト周りのフェンスや入口ゲートの設置を完了す

家による，安全基準や機器間のインタフェースなどに関るなど，すべての工事の工程は今のところほぼ予定どおする技術打合せを行い，設計，試験，開発スケジュールり進んでいる．（図１参照）の検討を進めた．６月に東海で IFMIF安全ワーキンググ
ループ会合，７月には六ヶ所でインタフェース会合を開２．六ヶ所 BA サイトへ見学者が多数来訪催した．また，６月にイタリアのジェノバで開催された

・６月１８・１９日に青森市の青森グランドホテルで開催され第１１回 EU 粒子加速器会議では，EU の高周波系およびた第２回 ITER 理事会では，ITER 参加極への BA 活動へビームダンプ設計担当者と日欧間の装置取合の打合せを行った．の参加のガイドラインが示されたほか，各極の代表約４０名が参加して六ヶ所の BA サイトへのツアーも行われた．

・液体リチウムに重水素イオンビームを当て中性子を発生

・日本原子力学会とプラズマ・核融合学会が主催する「核させるターゲット系では，原子力機構の大洗センターと融合エネルギー連合講演会」が６月１９〜２１日，青森市民連携して実施する模擬リチウムループの設計作業を開始

ホールを主会場に開催された．国内外の研究者ら約３８０すると共に，大学との共同研究の準備を進めている．

人が参加し，池田 ITER 機構長の講演を始め，核融合の・材料照射を行って機械特性試験等を行うテストセル系で今後の進め方についてのパネル討論や講演，幅広いアプは，CIEMAT（スペイン）や FZK（ドイツ）とテストセローチについての多数の発表があった．開催期間中の２０

ルモジュールやシールドの取り外し方法に関して，意見日には，参加者１２８名がバス３台に分乗し，六ヶ所（日本交換やビデオ会議を実施した．

原燃施設および PR 館，BA サイト）へのテクニカルツアーが行われた．（図２参照）

計算機・遠隔実験棟建築現場（杭工事中）
図１

管理研究棟建築現場（基礎工事中）

六ヶ所 BA サイト近況（平成２０年７月１０日撮影）

図２ 「核融合エネルギー連合講演会」六ヶ所ツアー（平成２０年６月２０日）．

５５７

インフォメーション

幅広いアプローチ活動だより!

１．IFMIF/EVEDA のワークショップ開催

ERC に関連した調達取り決めの状況，計算機シミュレー

国際核融合材料照射施設の工学実証・工学設計活動（IF-ションセンターに設置するスーパーコンピュータおよびベMIF/EVEDA）の事業長の主催により９月１０〜１２日にドインチマークコードの選定等を行う特別作業グループの作業

ツのカールスルーエ研究所にて IFMIF/EVEDA 計画の全や今後の計画等について協議，検討がなされた．

体にわたる進捗状況を確認するワークショップが開催さ

３．BA サイトでの建設工事状況

れ，事業チーム，原子力機構，日本の大学，欧州貢献研究機関等から，約７０名が参加した．

六ヶ所村の BA サイトでは各施設，設備の建設工事が進

このワークショップにおいては１０月下旬に開催される第んでいる．管理研究棟では鉄骨建て方が９月末から始まり

３回 IFMIF/EVEDA 事業委員会に備えて，プロジェクト（図１），１０月半ばにはほぼ建物全体の大きさが明らかにな全体に係る技術文書（機器仕様決定のための方法論，機器る．この他計算機・遠隔実験棟や原型炉 R&D 棟，並びに仕様，品質保証計画，等），２００８年の作業進捗状況，２００９年

IFMIF/EVEDA 開発試験棟の基礎工事も進んでいる．の作業計画案，システム間の取り合い等についての議論が行なわれた．

４．六ヶ所村に国際学校が開校

２．IFERC の事業委員会開催

子弟の教育のための国際学校の開校式（図２）が，９月３幅広いアプローチ活動で六ヶ所村に在住する EU 研究者
９月２２・２３日に，第３回の国際核融合エネルギー研究セ日に六ヶ所村であった．開校式には三村青森県知事も祝辞

ンター（IFERC）の事業委員会がフランス原子力庁サクを述べられ開校を祝った．この国際学校の開校について

レー研究所で開催された．

は，上記のIFERC事業委員会でも地元の努力に感謝の意が

今 回 の 事 業 委 員 会 で は，２００９年 の 作 業 計 画 が 検 討 さ表明された．

れ，１１月にスペインのバルセロナで開催される予定の第４日本原子力研究開発機構

回運営委員会に提案することが了承された．この他，IF-核融合研究開発部門

図１

六ヶ所村 BA サイト近況（平成２０年９月３０日撮影）

図２

７１５

六ヶ所村に開校した国際学校の開校式

インフォメーション

幅広いアプローチ活動だより!

１．IFMIF/EVEDA の事業委員会開催

原子力機構は幅広いアプローチ活動の紹介ブースを出展

１０月２８日，２９日に，青森県六ヶ所村の青森研究開発セン

し，六ヶ所 BA サイトのレイアウト模型や説明パネルなど

ターにおいて第３回 IFMIF/EVEDA 事業委員会が開催さを展示し，参加者へ幅広いアプローチ活動の説明等を行れた（図１）．事業委員会メンバーは高津英幸議長を含め４い，理解促進を図った．

名が，IFMIF/EVEDA 事業チームはギャラン事業長をは

３．BA サイトでの建設工事状況

じめ８名が，また日欧の専門家８名が出席した．
今回の事業委員会では主に２００９年の作業計画について議

六ヶ所村の BA サイトでは管理研究棟の外装，内装工事論され，１２月にドイツで開催される BA 運営委員会に提案が始まり，IFMIF/EVEDA 開発試験棟の建屋基礎の工事することが了解された．次回の事業委員会も，来年３月２４も本格化している（図２参照）．計算機・遠隔実験棟の基礎

日，２５日に六ヶ所村で開催の予定である．

工事も完了し鉄骨の組立が進んでいる．原型炉 R&D 棟は基礎工事を行っている．

２．第１６回環太平洋原子力会議に BA のブースを出展

六ヶ所村では１１月１９日に初雪が降り，本格的な冬の訪れ

１０月１３日〜１８日，青森市文化会館で各国の原子力関係者も間近になった．BA サイトでの建設工事は管理研究棟をが集い，環太平洋地域をはじめとする世界各国・地域の原除いて，１月〜２月末まではほとんど休止状態となる予定

子力平和利用開発の一層の推進と原子力技術の有用性に対である．
日本原子力研究開発機構

する理解促進を目的とし，第１６回環太平洋原子力会議が開かれた．

図１

IFMIF/EVEDA 事業委員会（平成２０年１０月２９日）

図２ 六ヶ所 BA サイト近況（平成２０年１１月２４日撮影）（左：外装，内装工事の進む管理研究棟，右：基礎工事が進む IFMIF/EVEDA 開発試験棟）

９４９

核融合研究開発部門