Journal of Plasma and Fusion Research Vol.92, No.1 January 2016

インフォメーション

ITER だより!

１．第１７回 ITER 理事会開催：ITER 計画の進捗を確認

屋の骨組みとトカマク建屋の一階部分のプラットフォームの完成，マグネットの進捗，中性粒子入射装置，遠隔保守

２０１５年１１月１８日から１９日に，ITER 機構の統治機関であなどである．

る ITER 理事会が，フランス，サン・ポール・レ・デュラ

インドは，すでに現地にて建設が完了しているクライオンス市で開催された．会合には，ロバート・アイオッティ

スタット建屋にて組み立てられる，ITER クライオスタッ議長（米国）の下，加盟７極（中国，欧州連合，インド，日トの初期機器の製作，予備組み立て，輸送を完了すると同本，韓国，ロシア，米国）の全上級代表が集った（図１）．

時に，ITER の冷却排熱システムのための最初の冷却パイ

理事会は ITER 機構と各極の国内機関が示したプロジェ

プの製作を完了した．

クトの進捗についてレビューを行い，ITER の設計と初期米国調達の４つの 400 kV 変圧器が現地へ輸送され据付建設の段階から本格的な建設段階への変化期にある中，新されると同時に，米国調達の冷却システムと中性粒子入射

しい機構長のリーダーシップの下で達成された成果に特にシステムのためのドレインタンクも現地に到着した．

注目した．

中国は電力ネットワークのパルス電源設備の最初の一式理事会は，機構長，新しいマネジメントチーム及び各極の製作と試験が完了し，マグネットフィーダー，補正コイ

国内機関による，過去８ヵ月のプロジェクト文化を改善す

ル，ブランケット第一壁の製作における品質保証マイルスるために払われた多大な努力を認識した．ITER 機構は，トーンを達成した．

建設と組立，コミ ッ シ ョ ニ ン グ の 完 了 ま で に 行 われる

日本はトロイダル磁場コイルの量産を開始した．ITER

ITER システム，建屋，機器の製作と組立についての緻密用ダイバータのためのプラズマ対向機器のフルタングステなボトムアップレビューと解析を実施している．理事会

ン試作機を製作し，ITER に必要な性能が証明された．

は，この系統だった統合解析とレビューにより，ITER 計

ロシアは ITER 用マグネットの超伝導撚線の納入のその画の目的，優先順位，リスク，コストについての理解が大責務を完全に満足した．ロシアの ITER ダイバータテスト

きく改善されたことがファーストプラズマまでの全体的な設備において，日本，欧州及びロシアからダイバータプラスケジュールに結実していると認識した．

ズマ対向機器のための高熱負荷試験も進行中である．ベリ

理事会は２０１６年から２０１７年をカバーするスケジュールとリウムの製造を開始し，ジャイロトロン試作施設の受け入マイルストーンを承認し，全体的なスケジュールと関連しれ試験をパスした．

た資源の独立したレビューを実施し，スケジュールの促進

韓国において，ITER 用真空容器とサーマルシールドのとコストの減少のために可能な追加の方法の検討を決定し製作が進行中であり，組立に必要な多くの ITER 専用ツーた．２０１６年６月までにこれらのレビューを完了し，ファールの設計マイルストーンが達成された．

ストプラズマまでの全体的なスケジュールの合意への到達

理事会は，ITER 参加極の１２ヵ国の研究所や企業を含むを計画している．

調整努力とニオブチタン材の材料科学，多国間における設理事会は ITER 機構と国内機関のパフォーマンスが２０１６計方法，生産基準，品質保証，試験方法の進展により，超年から２０１７年のマイルストーンを達成するよう，緻密にモ伝導導体の生産が完了したことに特に留意した．理事会

ニターし，２年間に渡りこれらのマイルストーンの実施をは，この協力で ITER の全ての参加極にもたらされる重要可能とするように，必要な資金の再配分を承認した．

な利益と，エネルギー産業だけでなく，医療用撮影や輸送加えて，理事会はこの８ヵ月の間の建設と機器製作の目への応用など，いくつかの他分野への分野をまたがる交流に見える進捗について認識し，感謝した．これは例えば，とイノベーションへポジティブな影響を与えることを認識

欧州国内機関による現地における建設の進捗，組み立て建した．

２．NBTF 用超高電圧電源の開発を完了，イタリアへ到着
ITER 中 性 粒 子 入 射 装 置（NB）は ビ ー ム エ ネ ル ギ ー
1 MeV，単機入射パワー 16.5 MW という，既存システムの２倍以上の高エネルギー NB 装置であり，高電圧・高出力の要求に加えて，放射線環境ゆえの 1 MV 真空絶縁，加熱電流駆動装置として ITER プラント内で統合・一体化等が求められる．このため，ITER では，ITER NB と同等の性能を有するNB実機試験施設（NBTF）をイタリア・パドバ
図１

第１７回 ITER 理事会出席者（ITER 機構提供）．のRFX研究所に建設し，実機の製作に先駆けて試験を行う
４８

Information

計画である．

電源機器の据付工事を開始した．また残りの日本の調達機

このうち日本は，1 MV 超高電圧直流電源の中核機器の器についても製作を順次進めており，完成次第，２０１６年内調達を担当し，製作を受注した日立製作所㈱と共に機器のにイタリアへ輸送する予定である．

開発・製作を進めてきた．これまでに，対地 1 MV を絶縁発に成功し（平成２５年３月），また超高電圧試験電源を開３．ITER トロイダル磁場（TF）コイル第１号の構造物の製作に進展発して（平成２６年１０月），前号報告のとおり，超高電圧複数原子力機構 は，ITER 機構との調達取り決め に 従 い，導体入りトランスミッションライン（TL）の開発を完了しITER 向け TF コイル用構造物（TFCS）の製作を進めていた．1 MVの直流超高電圧は，昇圧変圧器と整流器を組み合る．TFCS は，超伝導導体などで構成される巻線部（WP）しつつイオン源用電源に電力を供給する絶縁トランスの開わせた直流発生器（DCG）５台を直列に接続して発生すを挿入する容器のうち ITER のインボード側（トカマク装る．この度 DCG の開発が完了し，５台のうち低電位側の３置中心側）容器（AU），アウトボード側（装置外側）容器

台（200 kV，400 kV，600 kV 発生用）の DCG を製作して（BU），AU 用の蓋（AP），BU 用の蓋（BP）の４個の部品出荷前試験に合格し，約８割にあたる TL と共に日本が調で構成される（図４）．これらの部品は，ステンレス鋼製の達する NBTF 機器の初めての海外輸送として，日立港を出百数十個に及ぶ材料を製作した後に，これらの材料を機械港した．

加工し，それらの部材を順次，溶接接続して製作する．ここの NBTF 電源機器を積載した貨物船は，１２月７日に霧の製作においては，WPの挿入及びトカマクへのTFコイルに煙るベネチアの陸地側に位置するマルゲラ港（図２）にの据付観点で高い製作精度が求められており，高さが約入港し，直ちに内陸 40 km に位置するパドバに向けて陸送

16.5 m，幅が約 3.4 m の AU に対しては，最も厳しい個所でされ，１０日に現地へ到着した（図３）．

は±2 mm の精度が要求されている．このような製作精度日本からの機器の到着に合わせて，RFX 研において機器を達成するためには，材料の高精度での機械加工のみならの到着と工事の開始を祝う式典が開催された．式典には，ず，部材を溶接する際の溶接変形を抑制することが重要と

パドバ市長，ビゴ ITER 機構長，ガ リ バ EC-ITER 局 長，なる．

ジャンニーニ伊教育大学研究大臣代理，バラバスキー欧州

原子力機構では，これまでに実規模での TFCS の試作を国内機関長等，要人が参加し，日本からも文科省の板倉審実施し，この中で溶接変形を許容値以下とするために溶接議官他の関係者が出席した．

条件や溶接手順等を最適化し，TFCS の製造計画を確立し日本からは事前に数名の現地据付工事担当，工程調整担てきた．この製造計画に基づき，２
０１４年４月から実機 TF当等数名が現地入りして準備を進めてきており，翌日からコイル用の TFCS の製作を開始し，本年１１月に TF コイル第１号機用の AU の主構造体（全長 14 m）の製作を完了した（図５）．この後，この AU にはトカマク内での他の機器と取り合うための付属品や TFCS を冷却するための配管が取り付けられ，２０１６年夏には本AUが完成する予定である．
また，第１号機用の AU 以外の部品や，第２号機以降の部品についても順次製作を進めている．

図２

図３

ベニス

マルゲラ港での荷揚げ．

RFX 研に到着した機器（トランスと電送系）．

図４４９

TF コイルの構成部品．

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.92, No.1 January 2016

図５

主構造体の製作が完了した TF コイル第１号機用の AU．

４．ITER 計画の展示と ITER 機構職員募集説明会の実施
原子力機構では，我が国から ITER 機構への職員の応募を促進する活動を行っている．その一環として，１１月のプ

図６

プラズマ・核融合学会第３２回年会の展示ブース．

図７

低温工学・超伝導学会の展示ブースの様子．

ラズマ・核融合学会第３２回年会（名古屋大学 東山キャンパス）および１２月の低温工学・超伝導学会（姫路商工会議所）の企業展示会に出展した．展示ブースでは，新たに制作した ITER 計画パンフレット，ITER Photo Book（ITER機構編集の写真集）などの資料を配布し，ITER 計画について説明するとともに，ITER 機構職員募集および登録の案内を行った（図６，図７）．ブースには，ITER の職員募集を紹介したポスター，日本国内機関（JADA）と那珂核融合研究所を紹介したポスター，Newton 核融合特集号など関連資料及び ITER 模型を展示した．それぞれポスター
セッションと同じフロアであったため，展示ブースには多くの学会参加者に訪問していただき，ITER の進捗状況から調達機器の技術的な部分まで多くの質問が寄せられた．
参加者には学生も多く，熱心に説明を聞いたり，研究所の見学に興味をもっていただいたりすることができ，若い世代にも ITER をアピールすることができた．プラズマ・核融合学会と低温工学・超伝導学会で合わせて約１００名が来訪し，大盛況だった．
（日本原子力研究開発機構核融合研究開発部門）

５０

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.92, No.5 May 2016

３８６

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.92, No.5 May 2016

３８７

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.92, No.7 July 2016

５７４

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.92, No.7 July 2016

５７５

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.92, No.9 September 2016

７１０

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.92, No.9 September 2016

７１１

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.92, No.11 November 2016８５１

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.92, No.11 November 2016８５２