記⼊⽇︓2020/9/23

令和2年度 国⼟交通省「BIM/CIMリクワイヤメント」への対応

国⼟交通省 BIM/CIM実施要領より
No.

項⽬

⽬的

会社名

川⽥テクノシステム株式会社

ソフトウェア名/Ver.

V-nasClair・Kitシリーズ/Ver.2020 および basepage

適⽤分野

BIM/CIM全般、i-Construction

適⽤フェーズ

概略設計，予備設計，詳細設計，施⼯，維持管理
ソフトウェアの対応状況

概要

概要
対応済（V-nasClair・Kitシリーズ,basepage）●各プロセスマップで指定されたモデルの作成に対応（モデル作成、属性付与、数量計算等）●情報共有システムによるモデルの共有、閲覧、計測が可能

1

段階モデル確認書を活⽤した
BIM/CIMモデルの品質確保•CIMモデルの品質向上•マニュアルの試⾏・改善•BIM/CIM活⽤項⽬を実施するにあたり、「段階モデル確認書」に基づきBIM/CIMモデルの共有、確認等を実施し、活⽤した場合の効果や課題について抽出すること対応済（V-nasClair・Kitシリーズ,basepage）●国⼟交通省策定の「情報共有システム機能要件」の最新基準に対応●TV会議システムによる受発注者間のコミュニケーション向上および検査等での利⽤を実現●3Dモデル（IFC、LandXML、点群等）のビューに対応●「国交省オンライン電⼦納品」の試⾏実験に参加●V-nasClairからダイレクトに情報共有システム上のファイルキャビネットにアクセスが可能●情報共有システムに保存された3DモデルとVRの連携が可能

2

情報共有システムを活⽤した関 •情報共有の制度化
係者間における情報連携•ASP機能要件の改善•建設⽣産プロセス全体における品質確保を図るため、情報共有システムの３次元データ等表⽰機能等を活⽤し、受発注者等の関係者間における情報連携を実施すること対応済（V-nasClair・Kitシリーズ）●IFCファイルによる属性付加に対応●階層構造によるモデルの管理が可能→効率的でわかりやすい属性の管理が可能※オリジナルファイル形式の場合のみ

3

後⼯程における活⽤を前提とす •属性情報の標準化る属性情報の付与•ガイドラインの拡充•ガイドラインに沿った属性情報以外に、当該事業の特性等から追加すべき属性情報を検討し、その利⽤⽬的や利⽤にあたっての留意点等を⼀覧表としてとりまとめること対応済（V-nasClair・Kitシリーズ）●施⼯ステップモデルの作成および施⼯ステップのビューに対応●⼯程および⼯費の管理が可能※⼯期設定⽀援システムの連携には未対応

4⼯期設定⽀援システム等と連携した設計⼯期の検討•4Dモデルの標準化•マニュアル化の基礎資料•『設計－施⼯間の情報連携のための４次元モデルの考え⽅(案）』を参考に、想定する施⼯順序等と連動するよう、施⼯ステップ等に沿ったBIM/CIMモデルを構築すること

記⼊⽇︓2020/9/23

令和2年度 国⼟交通省「BIM/CIMリクワイヤメント」への対応

会社名

川⽥テクノシステム株式会社

ソフトウェア名/Ver.

V-nasClair・Kitシリーズ/Ver.2020 および basepage

適⽤分野

BIM/CIM全般、i-Construction

適⽤フェーズ

概略設計，予備設計，詳細設計，施⼯，維持管理

国⼟交通省 BIM/CIM実施要領より
No.

項⽬

⽬的

ソフトウェアの対応状況
概要

概要

対応済（V-nasClair・Kitシリーズ）●STR_Kit（橋台、橋脚、ボックスカルバート）、ROAD_Kit（道路設計）、RIVER_Kit（築堤設計）、RC_Kit（鉄筋モデル）による3Dモデルからの数量算出が可能●点⾼法（1点法）による⼟量計算に対応●橋台、橋脚については概算⼯事費算出に対応●任意構造物については汎⽤機能にて体積、⾯積、⻑さ、鉄筋重量の数量算出が可能

5

BIM/CIMモデルを活⽤した⾃動数量算出•5Dモデルの基礎資料•新積算⼿法の検討•BIM/CIMモデルから概算事業費の算出に必要な各数量を算出するとともに、算出された数量に基づく概算事業費の算出を⾏うこと

対応済（V-nasClair・Kitシリーズ）●3Dモデルから任意断⾯（アノテーション平⾯）を切り出し、2D図⾯化（ビュー定義）が可能●切り出した2D図⾯に作図した⼨法線等を3Dモデルにアノテーションとして反映可能●3DPDF出⼒に対応（2Dビュー定義の保持、テクスチャの貼り付け出⼒に対応）

6

契約図書としての機能を具備す •3DAモデルの課題整理
るBIM/CIMモデルの構築•表記標準の試⾏・改善•「表記標準」に従い、契約図書としての要件を備えたBIM/CIMモデルを作成すること。また、作成した３次元モデ
ルと２次元図⾯との整合性について確認すること

対応済（V-nasClair・Kitシリーズ）●OCF LandXML検定に合格●bSJ IFC検定に合格

7

異なるソフトウェア間で互換性の •照査の品質向上
あるBIM/CIMモデル作成•3D照査⼿法の構築•IFC形式またはJ-LandXML形式のBIM/CIMモデルについて、異なるソフトウェア間における属性情報の⽋落、参照情報のリンク切れ等の互換性を確認すること

対応済（V-nasClair・Kitシリーズ）●3D上での任意点間の距離計測、座標計測等による照査●読み込んだLandXMLから線形計算書を出⼒し数値的に照査●⼲渉チェック機能により鉄筋モデルの照査や埋設管などの既設構造物と新設構造物の取り合いを照査●3D⼨法の作図による照査●2D図⾯と3Dモデルの重ね合わせによる照査●ボーリングデータ（XML）からの⽀持層モデル作成や地質断⾯図（パネルダイヤグラム）による杭⻑の照査●設計データと出来形モデルとの差分計測をヒートマップや断⾯図で照査

8

BIM/CIMモデルを活⽤した効率的な照査•照査の品質向上•3D照査⼿法の構築•３次元モデル及び属性情報を活⽤することで効率的かつ確実な実施が⾒込まれるものの選定を⾏い、BIM/CIMモデ
ルを活⽤した効率的な照査を実施すること

記⼊⽇︓2020/9/23

令和2年度 国⼟交通省「BIM/CIMリクワイヤメント」への対応

会社名

川⽥テクノシステム株式会社

ソフトウェア名/Ver.

V-nasClair・Kitシリーズ/Ver.2020 および basepage

適⽤分野

BIM/CIM全般、i-Construction

適⽤フェーズ

概略設計，予備設計，詳細設計，施⼯，維持管理

国⼟交通省 BIM/CIM実施要領より
No.

項⽬

⽬的

ソフトウェアの対応状況
概要

概要

対応済（V-nasClair・Kitシリーズ）●設計データと出来形モデルとの差分計測をヒートマップや断⾯図で照査

9BIM/CIMを活⽤した監督・検 •監督・検査の効率化
査の効率化•マニュアルの拡充•ICTを活⽤した３次元計測と連携しすることでBIM/CIMモ
デルを活⽤した効率的かつ確実な監督・検査の実施に向け、必要な事項を取りまとめること対応済（V-nasClair・Kitシリーズ）●施⼯ステップモデルの作成および施⼯ステップのビューに対応●施⼯ステップモデルの⼯費設定により発注者による予算管理が可能

10

後段階におけるBIM/CIMの効 •フロントローディング
率的な活⽤⽅策の検討•施⼯の合理化•CIMモデルを⽤いた仮設計画、施⼯計画を⾏うこと•３次元計測と連携した出来形管理を検討、実施すること対応済（V-nasClair・Kitシリーズ）●3Dモデルと設計計算、設計システムとの連携により、設計の⾼度化・合理化・品質向上を⽬指した3次元設計に対応●地質モデルを利⽤した液状化の判定●地質モデルを利⽤した橋梁下部⼯構造物のモデル化と安定計算●3D道路設計モデルに設置した、擁壁モデルの安定計算、●ボックスカルバートモデルの安定計算と断⾯計算●3D道路設計モデルから交差点設計を実現

11

その他

（業務特性に応じた項⽬を設定）

その他、補⾜等