BIM/CIM 原則適⽤に向けて〜BIM/CIM 原則適⽤の具体と対応⽅法〜
福井コンピュータ製品によるBIM/CIM活⽤事例

福井コンピュータ株式会社
建設インフラ事業部 ⾕澤 亮也

2022年11⽉9⽇

OCFセミナー2022⽬次a) BIM/CIM を活⽤した監督・検査の効率化
b) BIM/CIM を活⽤した変更協議等の効率化
c) リスクに関するシミュレーション（地質、騒⾳、浸⽔、既設構造物への影響等）
d) 対外説明（関係者協議、住⺠説明、広報等）

本資料は下記のユーザー様データをもとに福井コンピュータが作成したものになります。
・萩原建設⼯業株式会社（北海道帯広市）様© 2022 FUKUI COMPUTER Inc. All rights reserved.

2

⼯事の概要⼯事名：道央圏連絡道路 ⻑沼町 南4号線函渠設置⼯事

発注者：北海道開発局 札幌開発建設部 札幌道路事務所

請負者：萩原・菱中 経常ＪＶ
萩原建設⼯業株式会社 （北海道帯広市）

⼯事概要：・⼯事延⻑ L=430ｍ
・路体盛⼟⼯ V=27,800m3・地盤改良⼯ V=5,000m3・カルバート⼯ N=1基・舗装⼯（下層路盤⼯・凍上抑制層） A=1,405m2

⼯事場所：北海道 ⼣張郡⻑沼町

萩原建設⼯業株式会社（北海道帯広市）様HPより抜粋© 2022 FUKUI COMPUTER Inc. All rights reserved.

3a) BIM/CIM を活⽤した監督・検査の効率化
b) BIM/CIM を活⽤した変更協議等の効率化
c) リスクに関するシミュレーション（地質、騒⾳、浸⽔、既設構造物への影響等）

着⼯前d) 対外説明（関係者協議、住⺠説明、広報等）

本資料は下記のユーザー様データをもとに福井コンピュータが作成したものになります。
・萩原建設⼯業株式会社（北海道帯広市）様© 2022 FUKUI COMPUTER Inc. All rights reserved.

4

BIM/CIM⼯事事例 リスクに関するシミュレーションc) リスクに関するシミュレーション（地質、騒⾳、浸⽔、既設構造物への影響等）【本⼯事におけるリスク】• 過年度⼯事において、⼀部盛⼟不施⼯のまますり鉢状に残った状態であった。
これにより、クレーンがどこまで近寄れるかの判断が難しかった。
• また、親杭施⼯箇所が道路が近接しており、⼀般⾞両に危険性・不安感を⽣じさせることが懸念された

公道

補強土壁施工箇所© 2022 FUKUI COMPUTER Inc. All rights reserved.

5BIM/CIM⼯事事例 リスクに関するシミュレーションc) リスクに関するシミュレーション（地質、騒⾳、浸⽔、既設構造物への影響等）【TREND-COREの重機・仮設材モデルを活⽤し、クレーン作業⽅法を関係者間で⼊念に検討した】
 重機・H鋼などの3Dモデル部品を使⽤し、施⼯現場を表現した。
 ⼀般⾞両からの⽬線で⾛⾏シミュレーションを実施し、安全性を確認してから作業を⾏なった。

作業方法検討© 2022 FUKUI COMPUTER Inc. All rights reserved.

走行シミュレーション
6

萩原建設⼯業株式会社（北海道）提供データをもとに福井コンピュータが作成© 2022 FUKUI COMPUTER Inc. All rights reserved.

7a) BIM/CIM を活⽤した監督・検査の効率化
b) BIM/CIM を活⽤した変更協議等の効率化

着⼯前c) リスクに関するシミュレーション（地質、騒⾳、浸⽔、既設構造物への影響等）

着⼯前d) 対外説明（関係者協議、住⺠説明、広報等）

着⼯前

本資料は下記のユーザー様データをもとに福井コンピュータが作成したものになります。
・萩原建設⼯業株式会社（北海道帯広市）様© 2022 FUKUI COMPUTER Inc. All rights reserved.

8

BIM/CIM⼯事事例 対外説明（関係者協議）b) BIM/CIM を活⽤した変更協議等の効率化
d) 対外説明（関係者協議、住⺠説明、広報等）【対外説明における課題】
 2D図⾯のみでは、作業関係者（⼤⼯）が形状を把握しきれない箇所がある。ミスの原因になりうる。
【TREND-COREでボックスカルバートの3Dモデルを作成】
 3Dモデルにて説明することで、「やっぱりこうなるんだ」と納得して施⼯を続けてもらった。

図面だけでは把握しにくい複雑な取り合い形状（函体と翼壁）© 2022 FUKUI COMPUTER Inc. All rights reserved.

9萩原建設⼯業株式会社（北海道）提供データをもとに福井コンピュータが作成© 2022 FUKUI COMPUTER Inc. All rights reserved.

10BIM/CIM⼯事事例 対外説明（住⺠説明）b) BIM/CIM を活⽤した変更協議等の効率化【近隣住⺠・地権者への⼯事内容周知の課題】

d) 対外説明（関係者協議、住⺠説明、広報等）

 ボックスカルバート施⼯にあたり、現道を迂回させなければならない。迂回路及びボックスカルバート施⼯の為には借地が必要となり、地権者へ借地理由の説明が必要であった。
 従来の図⾯や⾒出し・丁張りによる説明ではイメージを伝えるのが困難だった。理解を得られないと⼯事が続⾏できない。

【TerraceARを活⽤し、近隣住⺠・地権者に施⼯⽅法を説明した】
 TREND-COREで作成した3DモデルをTerraceARで現地に重畳し、3Dモデルで説明することでイメージを正確に伝えることが可能となり、円滑に借地への合意が得られた。

ARを活用した工事内容説明状況© 2022 FUKUI COMPUTER Inc. All rights reserved.

11BIM/CIM⼯事事例 対外説明（住⺠説明）

近隣住⺠・地権者への説明で使⽤したTerraceARの動画© 2022 FUKUI COMPUTER Inc. All rights reserved.

データ提供：萩原建設⼯業株式会社（北海道）12a) BIM/CIM を活⽤した監督・検査の効率化

⼯事中〜完了b) BIM/CIM を活⽤した変更協議等の効率化

着⼯前c) リスクに関するシミュレーション（地質、騒⾳、浸⽔、既設構造物への影響等）

着⼯前d) 対外説明（関係者協議、住⺠説明、広報等）

着⼯前

本資料は下記のユーザー様データをもとに福井コンピュータが作成したものになります。
・萩原建設⼯業株式会社（北海道帯広市）様© 2022 FUKUI COMPUTER Inc. All rights reserved.

13

国⼟交通省の動向 ICT基準類の拡充
ICT構造物⼯（橋脚・橋台）の出来ばえ評価などに活⽤できるベクトル差分解析
ベクトル差分解析OP
点群データとサーフェスデータとの⾯の法線⽅向での⽐較による差分計算（メッシュ、三⾓網）、統計情報の確認、CSV出⼒

第15回ICT導⼊協議会資料（2022年7⽉28⽇）より© 2022 FUKUI COMPUTER Inc. All rights reserved.

14

国⼟交通省の動向 ICT構造物⼯（橋脚・橋台）の出来形管理要領
３次元計測技術を⽤いた出来形管理要領（案）構造物⼯（橋脚・橋台）の出来ばえ評価

 ３次元設計データに垂直な⽅向で出来ばえ評価⽤データと各⾯の離れの差の算出結果及び分布図を３次元モデルのビューアーファイルとして出⼒する。
 グリッドサイズ（10cm）、データ数、平均値、最⼤値、最⼩値、標準偏差を出⼒する。
 各グリッドにおける計算結果⼀覧として出⼒できることが望ましい。
３次元計測技術を⽤いた出来形管理要領（案）第13編 より© 2022 FUKUI COMPUTER Inc. All rights reserved.

15萩原建設⼯業株式会社様（北海道）提供データをもとに福井コンピュータが作成© 2022 FUKUI COMPUTER Inc. All rights reserved.

16

福井コンピュータ製品を連携させることで、BIM/CIM活用効果が増大！

 構造物モデル作成

 点群処理 施工検討 ICTによる出来形管理

 モデル統合
 各種シミュレーション
 情報共有 ARへの活用© 2022 FUKUI COMPUTER Inc. All rights reserved.

17BIM/CIM⼯事事例 BIM/CIMを活⽤した監督・検査の効率化
a) BIM/CIM を活⽤した監督・検査の効率化【監督・検査の課題】• 従来、担当部⾨が測量・計測作業を実施していたが、本現場では移動距離150kmと⼤きく現地に通うのが困難であった。

150km

事務所と現場の距離© 2022 FUKUI COMPUTER Inc. All rights reserved.

18BIM/CIM⼯事事例 BIM/CIMを活⽤した監督・検査の効率化
a) BIM/CIM を活⽤した監督・検査の効率化【監督・検査へのクラウドの活⽤】

 施⼯現場の新⼊社員が毎週ドローン計測により現場状況を点群取得した（点群データ：40ファイル以上）
CIMPHONY Plusへアップロードすることで、担当部⾨がほぼリアルタイムに現場状況を確認可能となった。
 ⽇々の打ち合わせに活⽤することで、現場の課題を早急に解決することができた。
 リモートで打ち合わせする時に⾮常に有効であった『ダンプ進入経路』『盛土形状』

10日後『ボックス施工ヤード』『資材置場（型枠材など）の状況』

CIMPHONY Plusによる時系列表現© 2022 FUKUI COMPUTER Inc. All rights reserved.

19