様式３

都市再生整備計画 モニタリングシート
徳島市東部地区

平成２６年８月
徳島県徳島市様式３ 評価結果のまとめ
都道府県名

徳島県

市町村名

交付期間

平成23年度～平成27年度

事後評価実施予定時期

地区名

徳島市
平成27年度モニタリング実施時期

徳島市東部地区
平成26年8月

交付対象事業費

事業名

4,717.1百万円

面積4,196ha

国費率0.4

事業進捗の状況（順調か、遅れているか）○道路（市道川内横断側道2-9号線、市道インター1号線）･････予定より遅れてい【道路】
市道川内横断側道2-9号線、市道インター1号線、市道大松3号線、市道平石夷野南線、市道平石夷野8号線、市道大松・平石 る。
住吉線、市道平石住吉1号線外1線、市道平石夷野南支線、市道平石・米津線、市道米津南1号線、市道富吉・富久線、市道富 ○その他の事業（計画削除の事業を除く。）･････概ね順調に進捗している。
久南線、市道米津・富久・富吉線、市道鶴島・沖島線、市道沖島・鈴江東線、市道鈴江東・沖島線、市道沖島南3号線、市道宮島浜・鈴江東線、市道上別宮2号線、市道大松1号線、市道鶴島2号線、市道上別宮1号線、市道平石夷野7号線、市道北原・上別
当初計画に基幹事業 宮南線、市道中昭和3-4丁目線
位置づけ、【道路（街路）】実施済み、実施
住吉万代園瀬橋線（昭和工区、南昭和工区）
中、実施予定の【高次都市施設】事業
地域交流センター（シビックセンター、昭和コミュニティセンター）、子育て世代活動支援センター（児童多目的ルーム）【地域創造支援事業】○水路等改修事業（米津樋門、竹須賀1号水路を除く。）･････予定より遅れている。
水路等改修事業（大松1号水路、大松2号水路、夷野3号水路、米津3号水路、米津樋門、富吉1号水路、富久2号水路、沖島2号 ○その他の事業（計画削除の事業を除く。）･････概ね順調に進捗している。

提案事業 水路、竹須賀1号水路）、大松地区集会所新築事業、徳島市立図書館移転拡充事業、富田中学校施設整備事業（グラウンド整備、施設整備）

削除/追加の理由

事業名

当初計画から削除した
事業【道路】
市道鈴江東・沖島線、市道大松1号線、市道上別宮1号線、市道平石夷野7号線【高次都市施設】
基幹事業 地域交流センター（昭和コミュニティセンター）、子育て世代活動支援センター（児童多目的ルーム）

提案事業【地域創造支援事業】
富田中学校施設整備事業（施設整備）【道路】
市道平石夷野5号線、市道鈴江北・沖島線、市道三ツ谷南線、市道富吉4号線、
市道南沖洲4丁目4号線、市道南沖洲4丁目5号線、市道富久西線、市道北佐古・南前川線、市道沖島・平石若宮線【地域生活基盤施設】
基幹事業 地域防災施設（徳島市立体育館、徳島市立スポーツセンター、川内町民会館、徳島市中央公民館）【高質空間形成施設】
緑化施設等（市道北佐古・南前川線）

１）事業の実施状況

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響○道路･････計画期間中に整備完了する見通しが立たないため。
○高次都市施設〔地域交流センター（昭和コミュニティセンター）〕･････基幹事業から提案事業に変更するため。
○高次都市施設〔子育て世代活動支援センター（児童多目的ルーム）〕･････市単独事業に変更するため。

なし

計画期間中に整備完了する見通しが立たないため。

なし○道路･････地域住民の生活環境の向上及び円滑な交通の促 なし進を図るため。
○地域生活基盤施設（地域防災施設）･････災害発生時に避難所となる公共公益施設の耐震改修を行うため。
○高質空間形成施設（緑化施設等）･････歩行者及び自転車通行者にやさしい、安全で安心な道路環境を整備するため。

○水路等改修事業･････高速道路の整備に伴い、影響を受け なし【地域創造支援事業】
水路等改修事業（富久3号水路、沖島2号水路、干拓3号水路）、大原地区倉庫新 る地域の農業生産及び生活環境の改善を図るため。
築事業、川内町民会館施設改修事業、昭和コミュニティセンター建設事業、昭和コ ○大原地区倉庫新築事業･････高速道路の整備に伴い、影響新たに追加しを受ける地域のコミュニティ活動を確保、促進するため。
ミュニティセンター解体撤去事業、徳島駅前広場整備事業
た事業○川内町民会館施設改修事業･････バリアフリー化（多目的トイレ、エレベーター整備）により、川内町民会館の利便性向上を図るため。
○昭和コミュニティセンター建設事業･････基幹事業から提案事業に変更するため。
提案事業○昭和コミュニティセンター解体撤去事業･････街路〔住吉万代園瀬橋線（昭和工区)〕整備に際し、支障となる施設（旧昭和コミュニティセンター）を解体、撤去するため。
○徳島駅前広場整備事業･････徳島駅前商業施設（アミコビル）内に整備したシビックセンター及び徳島市立図書館の利便性向上を図るため。

交付期間の変更

当初

平成23年度～平成27年度

変更なし

交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響なし

指 標２）都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況

単位

目標値
目標年度

モニタリング
計測年度

指標１

図書館年間貸出冊数

冊／年701,219H21

1,000,000

H27

1,078,295

H25

指標２

シビックセンター利用件数件／年

4,006

H215,000

H274,092

H25

指標３

自主防災組織数組

229

H22343

H27276

H26

指標４

中心商店街通行量（歩行者）

人／日

18,332

H2118,332

H2717,141

H25単位

従前値
基準年度

指 標３）その他の数値指標（当初設定した数値目標以外の指標）による効果発現状況

従前値
基準年度

目標値
目標年度

モニタリング
計測年度

目標
達成見込み
あり
なし
あり
なし
ありなし
ありなし

●

●
●
●

目標
達成見込み

総合所見

今後の対応方針

平成24年4月に移転後、来館者数は順調に増 施設の利便性向上に努め、中心市街加し、貸出冊数も目標値を超えた。
地の来街者数の増加につなげる。
平成24年6月の改修後、利用件数はほぼ横ば 施設の利用者数は順調に増加しておいで、今後も大幅な増加は見込めない。
り、指標の変更を検討する。
防災意識が向上し、自主防災組織数は増加傾 自主防災組織加入世帯数は順調に増向にあるが、目標値の達成は困難である。
加しており、指標の変更を検討する。
調査当日は悪天候であったが、中心商店街通 イベント開催等で中心商店街の賑わい行量（歩行者数）は年々減少傾向にある。
を創出し、目標値の達成を目指す。

総合所見

今後の対応方針

その他の数値指標１
その他の数値指標２
その他の数値指標３

４）定性的な効果発現状況
実施内容
モニタリング５）実施過程の評価

指標の確認

住民参加
プロセス
持続的なまちづくり体制の構築

６）モニタリングの所見

総合所見

順調
要改善

●

実施状況

今後の対応方針等●
指標の目標達成見込みが困難なものは、見直しを検討する。計画の最都市再生整備計画に記載し、実施できた終年度までの間、事業効果発現のため、進捗管理を適正に行う。
都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した都市再生整備計画に記載し、実施できた
都市再生整備計画に記載はなかったが、実施したモニタリング時点では実施していない
都市再生整備計画に記載し、実施できた
都市再生整備計画に記載はなかったが、実施したモニタリング時点では実施していない今後の事業の事業は概ね順調に進捗している。指標の一部は、見直しする必要
予定より遅れている事業は、早期の整備完了に向けて、進捗管理等を見直しする。
がある。
改善点