2021年度綾⾥地域での藻場再⽣実験
実施報告書
2022年3⽉31⽇

特定⾮営利活動法⼈三陸ボランティアダイバーズ

事業の概要2021年度綾⾥地域での藻場再⽣実験
本事業は、三陸各地で年々悪化をたどる磯焼け対策として、NPO三陸ボランティアダイバーズが綾⾥漁業協同組合の許可を得て実施する、磯焼けした海域の藻場再⽣の実証実験活動である。
磯焼け海域での藻場再⽣だが、これまで実施海域のウニを移植・駆除した後、種コンブ等のスポアバック設置により海藻繁殖をうながす⼿法を当団体では実施してきた。今年度綾⾥地域では、この⼿法を進歩させ、海中固定したロープに、コンブ種を直接挟み込むことで、スポアバック設置より効率的な海藻繁殖⼿法を実証することを⽬指している。

活動の財源と実施体制
本事業は、よりよい磯焼け地域の藻場再⽣⼿法開発のため、当法⼈が⾃主的に実施する事業となるが、綾⾥漁業協同組合および指定海域を利⽤する⽣産者の許可と理解を得ておこなうものである。
2021年度事業にあたっては、公益財団法⼈⽇本財団から下記の助成を受け経費にあてる。（経費の8割までが助成されるため、2割については団体⾃主財源をあてる）潜⽔作業は、ボランティアダイバーが活動の中⼼であり、多くのボランティアの協⼒を得て事業をおこなうものである。
実施責任者：佐藤寛志 （三陸ボランティアダイバーズ代表）
潜⽔作業インストラクター：細⾕尚⼦（PADIダイブマスター）

作業地域：岩⼿県⼤船渡市三陸町綾⾥②⽩浜地区の港湾防波堤の内側（調査段階）①前浜地区の港湾防波堤の内側
⽔深10m〜15mの⽔域（藻場再⽣）再⽣⼿法： コンブ種を利⽤したロープとスポアバッグによる種苗保護と育成

藻場再⽣にあたっては、従来実施していた、⼦嚢班のでたコンブ種が⼊ったスポアバッグの海底ボルト固定（Part2）に加えて、ロープを利⽤した広範囲でのスポアバッグ設置（Part3）を実施した。加えて、ロープにコンブ種をはさみ込むことで、コンブ⽣育範囲を⾶躍的に拡⼤させる。
こうして育成したコンブは⽔中に浮いているためウニの捕⾷を免れる。また2年⽬にはいると育成コンブから種苗が分散する。こうして点から線、さらに⾯（海中林）へ⽣育範囲が拡⼤される。こうした再⽣されたコンブ藻場は多様な⽣物の⽣育環境となり、磯焼けを免れるため他種の海藻類の⽣育も促進する。

作業記録・藻場再⽣作業①
活動⽇時間

活動場所

作業内容

参加⼈数

実施責任者 傭船

5⽉2⽇ 9:00-12:00

⼤船渡市三陸町綾⾥前浜地区◎種コンブロープ設置⽤U字⾦具取り付け・⽔中岩盤に⾦具取り付けのための⽳開け
・⽔中⽤ボンドでU字⾦具固定（１７箇所）

6 佐藤寛志漁栄丸

5⽉4⽇ 9:00-12:00

⼤船渡市三陸町綾⾥前浜地区◎種コンブロープ設置⽤U字⾦具取り付け・⽔中岩盤に⾦具取り付けのための⽳開け
・⽔中⽤ボンドでU字⾦具固定（２２箇所）

4 佐藤寛志漁栄丸

5⽉8⽇ 9:00-12:30

⼤船渡市三陸町綾⾥前浜地区◎種コンブロープ設置⽤U字⾦具取り付け・⽔中岩盤に⾦具取り付けのための⽳開け
・⽔中⽤ボンドでU字⾦具固定（１１箇所）◎種コンブ取り付け⽤ロープ設置

5 佐藤寛志漁栄丸

5⽉26⽇ 9:00-12:30

⼤船渡市三陸町綾⾥前浜地区◎種コンブ設置・⽔中固定ロープにコンブ挟み込み作業（１０m）

2 佐藤寛志漁栄丸

6⽉6⽇ 10:30-12:30 ⼤船渡市三陸町綾⾥前浜地区◎種コンブロープ浮き具設置
・８箇所◎種コンブ挟み込み作業

5 佐藤寛志漁栄丸

6⽉12⽇ 10:30-12:00 ⼤船渡市三陸町綾⾥前浜地区◎種コンブ設置作業
・設置済みロープにコンブを挟み込む作業

2 佐藤寛志漁栄丸

7⽉4⽇ 8:30-12:00

⼤船渡市三陸町綾⾥前浜地区◎種コンブ挟み込み作業
・コンブ６０枚

7 佐藤寛志漁栄丸

7⽉25⽇ 9:00-12:30

⼤船渡市三陸町綾⾥前浜地区◎藻場斎⽣のための環境整備
・ロープ⽡礫撤去
・⽔中清掃

5 佐藤寛志漁栄丸

9⽉11⽇ 9:00-12:30

⼤船渡市三陸町綾⾥前浜地区◎環境保護対策・浮き具設置（３７箇所）
・流れ藻（コンブ）回収→ロープ挟み込み

4 佐藤寛志

漁栄丸

作業記録・藻場再⽣作業②
10⽉24⽇ 9:30-12:30

⼤船渡市三陸町綾⾥前浜地区◎環境保護対策・種コンブ⼊りスポアバッグ設置（２０箇所）

5 佐藤寛志漁栄丸（亘理孝⼀）

10⽉30⽇ 9:30-12:30

⼤船渡市三陸町綾⾥前浜地区◎環境保護対策・種コンブスポアバッグ設置（１３箇所）

5 佐藤寛志漁栄丸（亘理孝⼀）

10⽉31⽇ 9:30-12:30

⼤船渡市三陸町綾⾥前浜地区◎環境保護対策・スポアバッグ種コンブ投⼊

5 佐藤寛志漁栄丸（亘理孝⼀）

11⽉6⽇ 9:00-13:00

⼤船渡市三陸町綾⾥前浜地区◎環境保護対策・種コンブスポアバッグ設置（２０個）

8 佐藤寛志漁栄丸（亘理孝⼀）

11⽉13⽇ 8:00-11:30

⼤船渡市三陸町綾⾥前浜地区◎環境保護対策・種コンブスポアバッグ設置（２０個）

6 佐藤寛志漁栄丸（亘理孝⼀）

11⽉14⽇ 9:00-12:00

⼤船渡市三陸町綾⾥前浜地区◎環境保護対策・種コンブスポアバッグ設置（１５個）

7 佐藤寛志漁栄丸（亘理孝⼀）

12⽉10⽇ 13:30-15:00

⼤船渡市三陸町綾⾥前浜地区

・種コンブ養⽣・種コンブ回収・スポアバッグ種コンブ投⼊

2 佐藤寛志漁栄丸（亘理孝⼀）

12⽉19⽇ 10:40-12:30

⼤船渡市三陸町綾⾥前浜地区

5 佐藤寛志漁栄丸（亘理孝⼀）

12⽉26⽇ 9:00-10:30

⼤船渡市三陸町綾⾥前浜地区

3 佐藤寛志漁栄丸（亘理孝⼀）

1⽉6⽇ 8:30-12:30

⼤船渡市三陸町綾⾥前浜地区

3 佐藤寛志漁栄丸（亘理孝⼀）

1⽉8⽇ 9:00-12:30
1⽉18⽇ 9:00-12:30
1⽉21⽇ 9:00-11:00

⼤船渡市三陸町綾⾥前浜地区

3 佐藤寛志2 佐藤寛志2 佐藤寛志漁栄丸（亘理孝⼀）
漁栄丸（亘理孝⼀）
漁栄丸（亘理孝⼀）

1⽉26⽇ 14:00-15:30

⼤船渡市三陸町綾⾥前浜地区

2 佐藤寛志漁栄丸（亘理孝⼀）

2⽉11⽇ 9:00-12:30

⼤船渡市三陸町綾⾥前浜地区◎種コンブ設置◎ウニ駆除◎ウニ返し設置

5 佐藤寛志漁栄丸（亘理孝⼀）

2⽉17⽇ 8:30-9:30

⼤船渡市三陸町綾⾥ ⽩浜漁港

◎種コンブ⽣育調査

2 佐藤寛志

⼤船渡市三陸町綾⾥前浜地区
⼤船渡市三陸町綾⾥前浜地区◎種コンブ回収◎スポアバッグ設置（１０個）◎種コンブ挟み込み◎種コンブ挟み込み◎ロープ設置◎種コンブロープ設置◎種コンブロープ設置◎種コンブロープ設置（１００m）◎藻場ロープ浮き具設置◎ウニ駆除

累計作業回数 25回

累計参加者数105⼈

2021.5.2（⽇）
作業内容◎種コンブロープ設置⽤U字⾦具取り付け・⽔中岩盤に⾦具取り付けのための⽳開け
・⽔中⽤ボンドでU字⾦具固定（１７箇所）

参加⼈数

実施責任者 傭船
6 佐藤寛志

漁栄丸

2021.5.4（⽕）
活動⽇

時間

5⽉4⽇ 9:00-12:00

活動場所
⼤船渡市三陸町綾⾥湾

作業内容◎種コンブロープ設置⽤U字⾦具取り付け・⽔中岩盤に⾦具取り付けのための⽳開け
・⽔中⽤ボンドでU字⾦具固定（２２箇所）

参加⼈数

実施責任者 傭船
4 佐藤寛志

漁栄丸

2021.5.8（⼟）
5⽉8⽇ 9:00-12:30

⼤船渡市三陸町綾⾥湾◎種コンブロープ設置⽤U字⾦具取り付け・⽔中岩盤に⾦具取り付けのための⽳開け
・⽔中⽤ボンドでU字⾦具固定（１１箇所）◎種コンブ取り付け⽤ロープ設置

5 佐藤寛志

漁栄丸

2021.5.26（⽔）
活動⽇

時間

5⽉26⽇ 9:00-12:30

活動場所
⼤船渡市三陸町綾⾥湾作業内容◎種コンブ設置・⽔中固定ロープにコンブ挟み込み作業（１０m）

参加⼈数

実施責任者 傭船
2 佐藤寛志

漁栄丸

2021.6.6（⽇）
活動⽇時間

6⽉12⽇（⼟）
活動場所

6⽉6⽇ 10:30-12:30 ⼤船渡市三陸町綾⾥湾

活動⽇

時間

活動場所

6⽉12⽇ 10:30-12:00 ⼤船渡市三陸町綾⾥湾

作業内容◎種コンブロープ浮き具設置
・８箇所◎種コンブ挟み込み作業

参加⼈数

作業内容

参加⼈数

◎種コンブ設置作業
・設置済みロープにコンブを挟み込む作業実施責任者 傭船
5 佐藤寛志漁栄丸

実施責任者 傭船
2 佐藤寛志

漁栄丸

2021.7.4（⽇）
活動⽇時間

7⽉4⽇ 8:30-12:00

活動場所
⼤船渡市三陸町綾⾥湾

作業内容◎種コンブ挟み込み作業
・コンブ６０枚

参加⼈数

実施責任者 傭船
7 佐藤寛志

漁栄丸

2021.7.25（⽇）
活動⽇時間

7⽉25⽇ 9:00-12:30活動場所

作業内容

⼤船渡市三陸町綾⾥湾◎藻場斎⽣のための環境整備
・ロープ⽡礫撤去・⽔中清掃

参加⼈数

実施責任者 傭船
5 佐藤寛志

漁栄丸

2021.9.11（⼟）
活動⽇時間

9⽉11⽇ 9:00-12:30

活動場所
⼤船渡市三陸町綾⾥湾

作業内容◎環境保護対策・浮き具設置（３７箇所）
・流れ藻（コンブ）回収→ロープ挟み込み

参加⼈数

実施責任者 傭船
4 佐藤寛志

漁栄丸

2021.10.24
10⽉24⽇ 9:30-12:30

⼤船渡市三陸町綾⾥湾◎環境保護対策・種コンブ⼊りスポアバッグ設置（２０箇所）

5 佐藤寛志

2021.10.30
10⽉30⽇ 9:30-12:30

⼤船渡市三陸町綾⾥湾◎環境保護対策・種コンブスポアバッグ設置（１３箇所）

5 佐藤寛志

スポアバッグ１３箇所設置

2021.10.31
10⽉31⽇ 9:30-12:30

⼤船渡市三陸町綾⾥湾◎環境保護対策・スポアバッグ種コンブ投⼊

⼦嚢班の出た流れコンブを回収し、スポアバッグへ投⼊

5 佐藤寛志

2021.11.16
11⽉6⽇ 9:00-13:00

⼤船渡市三陸町綾⾥湾

スポアバッグ設置（種コンブ➕浮き⽤ペットボトル）◎環境保護対策・種コンブスポアバッグ設置（２０個）

8 佐藤寛志

2021.11.13
11⽉13⽇ 8:00-11:30

⼤船渡市三陸町綾⾥湾◎環境保護対策・種コンブスポアバッグ設置（２０個）

6 佐藤寛志

2021.11.14
11⽉14⽇ 9:00-12:00

⼤船渡市三陸町綾⾥湾

スポアバッグ設置（種コンブ➕浮き⽤ペットボトル）◎環境保護対策・種コンブスポアバッグ設置（１５個）

7 佐藤寛志

2021.12.10
12⽉10⽇ 13:30-15:00

⼤船渡市三陸町綾⾥湾

・種コンブ養⽣・種コンブ回収・スポアバッグ種コンブ投⼊

2 佐藤寛志

2021.12.19
12⽉19⽇ 10:40-12:30

⼤船渡市三陸町綾⾥湾◎種コンブ回収◎スポアバッグ設置（１０個）

5 佐藤寛志

スポアバッグ設置（１０個）

2021.12.26
12⽉26⽇ 9:00-10:30

⼤船渡市三陸町綾⾥湾◎種コンブ挟み込み

3 佐藤寛志

海中ロープに３〜４cmに切ったコンブ種を挟む

2022.1.6
1⽉6⽇ 8:30-12:30

⼤船渡市三陸町綾⾥湾◎種コンブ挟み込み◎ロープ設置3 佐藤寛志

２年⽬コンブの新芽

2022.1.8
1⽉8⽇ 9:00-12:30

⼤船渡市三陸町綾⾥湾

3 佐藤寛志◎種コンブロープ設置

設置状況

2022.1.18
1⽉18⽇ 9:00-12:30

⼤船渡市三陸町綾⾥湾

2 佐藤寛志◎種コンブロープ設置

設置状況

2022.1.21
1⽉21⽇ 9:00-11:00

⼤船渡市三陸町綾⾥湾

2 佐藤寛志◎種コンブロープ設置（１００m）

ロープ設置状況2022.1.26
1⽉26⽇ 14:00-15:30

⼤船渡市三陸町綾⾥湾◎藻場ロープ浮き具設置◎ウニ駆除

2 佐藤寛志

浮き具設置

2022.2.11
2⽉11⽇ 9:00-12:30

⼤船渡市三陸町綾⾥湾◎種コンブ設置◎ウニ駆除◎ウニ返し設置

5 佐藤寛志

養⽣した種コンブ

ロープ追加

2022.2.17
2⽉17⽇ 8:30-9:30

⼤船渡市三陸町綾⾥ ⽩浜漁港

◎種コンブ⽣育調査

スポアバッグ、ロープのコンブも順調に生育中

2 佐藤寛志実績
綾⾥前浜地区： コンブ種ロープ設置 延べ⻑さ
スポアバッグ設置 120個

約1000m

綾⾥⽩浜地区： コンブ種ロープ設置

約450m

作業回数：25回

延べ⻑さ

参加ダイバー：延べ105⼈

3⽉末現在、ロープ、スポアバックの昆布ともに順調に成⻑している。
100mあたり昆布⽣育重量は現在調査中だが、三陸地区の昆布養殖での⽣育量から推定すると、30トン以上の昆布⽣育が⾒込まれる。
加えて、付近海底にはフクロノリ、アオサ等多様な海藻類が認められ、多様な⽣態系を持つ藻場が再⽣しつつある。
5⽉以降、⽔中透明度が向上次第、⽣育状況を詳細調査する。