2021年度 越喜来地域での藻場再⽣事業
作業報告書
特定⾮営利活動法⼈三陸ボランティアダイバーズ

事業の概要2021年度

越喜来地域での藻場再⽣実験

本事業は、三陸各地で年々悪化をたどる磯焼け対策として、NPO三陸ボランティアダイバーズが越喜来漁業協同組合の許可を得て実施する、磯焼けした海域の藻場再⽣の実証実験活動である。
磯焼け海域での藻場再⽣だが、これまで実施海域のウニを移植・駆除した後、種コンブ等のスポアバック設置により海藻繁殖をうながす⼿法を当団体では実施してきた。今年度越喜来地域では、この⼿法を進歩させ、海中固定したロープに、コンブ種を直接挟み込むことで、スポアバック設置より効率的な海藻繁殖⼿法を実証することを⽬指している。あわせて、流れアマモの定植をおこない繁茂範囲拡⼤を⽬指す。

活動の財源と実施体制
本事業は、よりよい磯焼け地域の藻場再⽣⼿法開発のため、当法⼈が⾃主的に実施する事業となるが、越喜来漁業協同組合および指定海域を利⽤する⽣産者の許可と理解を得ておこなうものである。
2021年度事業にあたっては、公益財団法⼈⽇本財団から下記の助成を受け経費にあてる。（経費の8割までが助成されるため、2割については団体⾃主財源をあてる）潜⽔作業は、ボランティアダイバーが活動の中⼼であり、多くのボランティアの協⼒を得て事業をおこなうものである。
実施責任者：佐藤寛志 （三陸ボランティアダイバーズ代表）
潜⽔作業インストラクター：細⾕尚⼦（PADIダイブマスター）

作業地域：岩⼿県⼤船渡市三陸町越喜来 波板海岸

越喜来地区 波板港の⻄
⽔深5m〜10mの⽔域

再⽣⼿法： コンブ種を利⽤したロープとスポアバッグによる種苗保護と育成

藻場再⽣にあたっては、従来実施していた、⼦嚢班のでたコンブ種が⼊ったスポアバッグの海底ボルト固定（Part2）に加えて、ロープを利⽤した広範囲でのスポアバッグ設置（Part3）を実施した。加えて、ロープにコンブ種をはさみ込むことで、コンブ⽣育範囲を⾶躍的に拡⼤させる。
こうして育成したコンブは⽔中に浮いているためウニの捕⾷を免れる。また2年⽬にはいると育成コンブから種苗が分散する。こうして点から線、さらに⾯（海中林）へ⽣育範囲が拡⼤される。こうした再⽣されたコンブ藻場は多様な⽣物の⽣育環境となり、磯焼けを免れるため他種の海藻類の⽣育も促進する。

作業記録・藻場再⽣作業①
活動⽇

時間

活動場所

作業内容

5⽉3⽇ 9:00-11:00

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎種コンブロープ設置⽤U字⾦具取り付け・⽔中岩盤に⾦具取り付けのための⽳開け
・⽔中⽤ボンドでU字⾦具固定（１６箇所）

6 佐藤寛志

5⽉9⽇ 9:00-11:00

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎種コンブロープ設置⽤U字⾦具取り付け・⽔中岩盤に⾦具取り付けのための⽳開け
・⽔中⽤ボンドでU字⾦具固定（１２箇所）

4 佐藤寛志

5⽉30⽇ 9:00-11:00

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎種コンブ⽤ロープ設置（４本）◎スポアバッグ浮き具設置（１１箇所）

6 佐藤寛志

6⽉5⽇ 8:30-11:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎スポアバッグ浮き具設置（１０箇所）

5 佐藤寛志

6⽉7⽇ 9:30-11:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎種コンブ取り付け⽤ロープ設置（3箇所）

2 佐藤寛志

6⽉13⽇ 9:30-11:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎ 種 コ ン ブ ス ポ ア バ ッ グ ⽤ 浮 き 具 設 置 （ １ １ 箇 所 ）・コンブの成⻑により着底したスポアバッグに浮き具を追加した

4 佐藤寛志

7⽉24⽇ 8:30-12:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎藻場斎⽣のための環境整備
・海中清掃（釣り具、鉄⾻、空き⽸、プラスチックごみ、ビニル類、ロープ⽡礫等）

12 佐藤寛志

7⽉31⽇ 8:30-11:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎磯焼け対策・ウニ駆除

4 佐藤寛志

8⽉1⽇ 10:00-12:30 ⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎磯焼け対策・ウニ駆除

4 佐藤寛志

8⽉26⽇ 9:00-12:00

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎環境保護対策・浮き具設置（１１箇所）
・ウニ駆除

3 佐藤寛志

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎環境保護対策・浮き具設置（２２箇所）
・種コンブ⽤ロープ設置（６m×６本）
・ウニ駆除

9 佐藤寛志

8⽉28⽇ 9:00-13:30

参加⼈数

実施責任者 傭船

作業記録・藻場再⽣作業②

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎環境保護対策・浮き具設置（３箇所）
・流れ藻（コンブ）回収→スポアバッグ投⼊・ウニ駆除

2 佐藤寛志

9⽉5⽇ 9:00-11:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎環境保護対策・浮き具設置（７箇所）
・流れ藻（コンブ）回収→スポアバッグ投⼊・ウニ駆除

2 佐藤寛志

9⽉15⽇ 12:30-14:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎環境保護対策・浮き具設置（８箇所）
・流れ藻（コンブ）回収→スポアバッグに投⼊

3 佐藤寛志

9⽉19⽇ 9:30-10:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎環境保護対策・浮き具設置（１５箇所）
・流れ藻（コンブ）回収→スポアバッグに投⼊

4 佐藤寛志

9⽉20⽇ 9:30-11:00

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎環境保護対策・浮き具設置（５箇所）
・スポアバッグ設置（５箇所）

2 佐藤寛志

9⽉24⽇ 11:30-12:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎アマモ移植2 佐藤寛志

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎環境保護対策・浮き具設置（１２箇所）
・種コンブスポアバッグ設置（１４箇所）
・アマモ移植3 佐藤寛志

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎環境保護対策・浮き具設置（12個）
・種コンブスポアバッグ設置（9箇所）
・アマモ移植4 佐藤寛志

9⽉4⽇ 9:00-11:30

9⽉25⽇ 9:30-11:00

9⽉29⽇ 9:30-11:00

作業記録・藻場再⽣作業③
10⽉3⽇ 9:30-11:00

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎環境保護対策・種コンブスポアバッグ設置（・アマモ移植

10⽉10⽇ 9:30-12:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸

・種コンブスポアバッグ設置（２０個）
・スポアバッグ取り付け⽤ロープ設置（3本）・ウニ駆除

7 佐藤寛志

10⽉15⽇ 11:00-13:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎環境保護対策・スポアバッグ種コンブ設置
・アマモ移植2 佐藤寛志

11⽉20⽇ 9:00-12:00

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎環境保護対策・種コンブスポアバッグ設置（20個）

9 佐藤寛志

11⽉21⽇ 9:30-11:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎環境保護対策・種コンブスポアバッグ設置（20個）
・スポアバッグ取付け⽤ロープ設置（１０m×２箇所）

3 佐藤寛志

11⽉22⽇ 10:00-12:00

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎環境保護対策・スポアバッグ種コンブ投⼊

3 佐藤寛志11⽉27⽇ 9:00-12:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎環境保護対策・種コンブスポアバッグ設置（２０個）
・スポアバッグ取り付け⽤ロープ設置（４本）

9 佐藤寛志

12⽉4⽇ 9:00-12:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸

・種コンブスポアバッグ設置（２０個）
・スポアバッグ取り付け⽤ロープ設置（3本）・ウニ駆除

7 佐藤寛志

12⽉8⽇ 14:30-15:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸

・種コンブスポアバッグ設置（６個）
・ウニ駆除

4 佐藤寛志

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎種コンブ準備
・コンブ採集・⼀夜⼲し（種出し準備）◎スポアバッグ取り付け⽤ロープ設置
・ロープ設置（200m）
・スポアバッグ設置

4 佐藤寛志12⽉11⽇ 9:30-11:30

箇所）

3 佐藤寛志◎種コンブ準備・コンブ種付け
12⽉12⽇ 9:00-15:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎スポアバッグ取り付け⽤ロープ設置
・ロープ設置（100m）
・スポアバッグ設置

4 佐藤寛志

作業記録・藻場再⽣作業④
12⽉18⽇ 9:30-14:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎種コンブ回収◎スポアバッグ取り付け⽤ロープ設置
・ロープ設置（100m）
・スポアバッグ設置

12⽉25⽇ 9:30-12:00

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎種コンブ挟み込み◎スポアバッグ設置

12⽉29⽇ 10:00-14:00

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸

1⽉5⽇ 8:30-11:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸

1⽉7⽇ 10:00-12:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸

1⽉22⽇ 8:30-11:00

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸

1⽉23⽇ 9:00-12:00

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸

1⽉30⽇ 8:30-11:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸

2⽉2⽇ 9:30-11:00

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸

2⽉3⽇ 8:30-11:30
2⽉4⽇ 10:30-11:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸
⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸2⽉5⽇ 8:30-10:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸

2⽉10⽇ 14:00-16:00

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎種コンブ設置◎ウニ駆除◎ウニ返し設置

3 佐藤寛志

2⽉15⽇ 9:30-12:00

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎種コンブ設置◎ウニ駆除

3 佐藤寛志

2⽉20⽇ 8:30-11:00

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸

3⽉10⽇ 9:00-12:00
3⽉20⽇ 9:00-12:00
3⽉21⽇ 9:00-12:00
3⽉27⽇ 9:30-11:30
3⽉28⽇ 15:00-16:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸
⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸
⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸
⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸
⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎種コンブ取り付け⽤ロープ設置◎種コンブ挟み込み◎種コンブ挟み込み◎種コンブ挟み込み◎ロープ設置4 佐藤寛志5 佐藤寛志2 佐藤寛志3 佐藤寛志◎種コンブ設置（８０m）◎ウニ駆除◎アマモ移植（３０本）◎ウニ駆除（３００個）

3 佐藤寛志
6 佐藤寛志◎藻場ロープ（１２m×５本）・浮き具（５個）・ウニ返し設置◎ウニ駆除◎藻場浮き具（３個）・コンブ種設置
◎ウニ駆除
◎ウニ駆除
◎種コンブ設置（ロープ５本分）◎ウニ駆除◎種コンブロープ⽤浮き具設置（５箇所）◎種コンブ⽣育調査
◎ウニ駆除
◎ウニ駆除
◎種コンブロープ設置（２本、２０ｍ）◎種コンブロープ⽤浮き具設置（６箇所）◎種コンブロープウニ返し設置（３箇所）◎種コンブロープ設置（３箇所）

累計作業回数 50回

7 佐藤寛志

累計参加者数224⼈

5 佐藤寛志5 佐藤寛志5 佐藤寛志2 佐藤寛志8 佐藤寛志5 佐藤寛志5 佐藤寛志
6 佐藤寛志4 佐藤寛志4 佐藤寛志3 佐藤寛志5⽉3⽇◎種コンブロープ設置⽤U字⾦具取り付け・⽔中岩盤に⾦具取り付けのための⽳開け
・⽔中⽤ボンドでU字⾦具固定（１６箇所）

5⽉9⽇◎種コンブロープ設置⽤U字⾦具取り付け・⽔中岩盤に⾦具取り付けのための⽳開け
・⽔中⽤ボンドでU字⾦具固定（１２箇所）

5⽉30⽇◎種コンブ⽤ロープ設置（４本）◎スポアバッグ浮き具設置（１１箇所）

6⽉5⽇◎スポアバッグ浮き具設置（１０箇所）

6⽉7⽇◎種コンブ取り付け⽤ロープ設置（3箇所）

6⽉13⽇◎種コンブスポアバッグ⽤浮き具設置（１１箇所）
・コンブの成⻑により着底したスポアバッグに浮き具を追加した

7⽉24⽇◎藻場再⽣のための環境整備
・海中清掃（釣り具、鉄⾻、空き⽸、プラスチックごみ、ビニル類、ロープ⽡礫等）

写真なし

7⽉31⽇◎磯焼け対策・ウニ駆除

8⽉1⽇◎磯焼け対策・ウニ駆除

8⽉26⽇◎環境保護対策・浮き具設置（１１箇所）
・ウニ駆除

8⽉28⽇◎環境保護対策・浮き具設置（２２箇所）
・種コンブ⽤ロープ設置（６m×６本）
・ウニ駆除

9⽉4⽇

◎環境保護対策・浮き具設置（３箇所）
・流れ藻（コンブ）回収→スポアバッグ投⼊
・ウニ駆除

9⽉5⽇

◎環境保護対策・浮き具設置（７箇所）
・流れ藻（コンブ）回収→スポアバッグ投⼊・ウニ駆除

9⽉15⽇9⽉19⽇◎環境保護対策・浮き具設置（１５箇所）
・流れ藻（コンブ）回収→スポアバッグに投⼊9⽉20⽇◎環境保護対策・浮き具設置（５箇所）
・スポアバッグ設置（５箇所）

9⽉24⽇◎アマモ移植9⽉25⽇◎環境保護対策・浮き具設置（１２箇所）
・種コンブスポアバッグ設置（１４箇所）
・アマモ移植9⽉29⽇◎環境保護対策・浮き具設置（12個）
・種コンブスポアバッグ設置（9箇所）
・アマモ移植10⽉3⽇
10⽉3⽇ 9:30-11:00

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎環境保護対策・種コンブスポアバッグ設置（ 箇所）・アマモ移植3 佐藤寛志10⽉10⽇
10⽉10⽇ 9:30-12:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸

・種コンブスポアバッグ設置（２０個）
・スポアバッグ取り付け⽤ロープ設置（3本）・ウニ駆除

7 佐藤寛志10⽉15⽇

10⽉15⽇ 11:00-13:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎環境保護対策・スポアバッグ種コンブ設置
・アマモ移植2 佐藤寛志11⽉20⽇
11⽉20⽇ 9:00-12:00

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎環境保護対策・種コンブスポアバッグ設置（20個）

9 佐藤寛志11⽉21⽇
11⽉21⽇ 9:30-11:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎環境保護対策・種コンブスポアバッグ設置（20個）
・スポアバッグ取付け⽤ロープ設置（１０m×２箇所）

3 佐藤寛志11⽉22⽇
11⽉22⽇ 10:00-12:00

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎環境保護対策・スポアバッグ種コンブ投⼊

3 佐藤寛志11⽉27⽇
11⽉27⽇ 9:00-12:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎環境保護対策・種コンブスポアバッグ設置（２０個）
・スポアバッグ取り付け⽤ロープ設置（４本）

9 佐藤寛志12⽉4⽇
12⽉4⽇ 9:00-12:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸

・種コンブスポアバッグ設置（２０個）
・スポアバッグ取り付け⽤ロープ設置（3本）・ウニ駆除

7 佐藤寛志12⽉8⽇
12⽉8⽇ 14:30-15:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸

・種コンブスポアバッグ設置（６個）
・ウニ駆除

4 佐藤寛志12⽉11⽇
12⽉11⽇ 9:30-11:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎種コンブ準備
・コンブ採集・⼀夜⼲し（種出し準備）◎スポアバッグ取り付け⽤ロープ設置
・ロープ設置（200m）
・スポアバッグ設置

4 佐藤寛志12⽉12⽇◎種コンブ準備・コンブ種付け
12⽉12⽇ 9:00-15:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎スポアバッグ取り付け⽤ロープ設置
・ロープ設置（100m）
・スポアバッグ設置

4 佐藤寛志12⽉18⽇
12⽉18⽇ 9:30-14:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎種コンブ回収◎スポアバッグ取り付け⽤ロープ設置
・ロープ設置（100m）
・スポアバッグ設置

7 佐藤寛志12⽉25⽇
12⽉25⽇ 9:30-12:00

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎種コンブ挟み込み◎スポアバッグ設置

4 佐藤寛志

スポアバッグ設置

12⽉29⽇
12⽉29⽇ 10:00-14:00

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎種コンブ取り付け⽤ロープ設置◎種コンブ挟み込み

5 佐藤寛志

海中ロープに３〜４cmに切ったコンブ種を挟む

2022年

1⽉5⽇

1⽉5⽇ 8:30-11:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎種コンブ挟み込み

2 佐藤寛志1⽉7⽇
1⽉7⽇ 10:00-12:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎種コンブ挟み込み◎ロープ設置3 佐藤寛志

1⽉22⽇
1⽉22⽇ 8:30-11:00

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎種コンブ設置（８０m）◎ウニ駆除

3 佐藤寛志

ウニ駆除作業（磯焼け地帯）

1⽉23⽇
1⽉23⽇ 9:00-12:00

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎アマモ移植（３０本）◎ウニ駆除（３００個）

6 佐藤寛志アマモの移植作業

1⽉30⽇
1⽉30⽇ 8:30-11:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎藻場ロープ（１２m×５本）・浮き具（５個）・ウニ返し設置◎ウニ駆除

5 佐藤寛志2⽉2⽇
2⽉2⽇ 9:30-11:00

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎藻場浮き具（３個）・コンブ種設置◎ウニ駆除

5 佐藤寛志2⽉3⽇
2⽉3⽇ 8:30-11:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎ウニ駆除

5 佐藤寛志2⽉4⽇
2⽉4⽇ 10:30-11:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎種コンブ設置（ロープ５本分）

2 佐藤寛志

着底部分はすぐにウニの餌になる2⽉5⽇
2⽉5⽇ 8:30-10:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎ウニ駆除◎種コンブロープ⽤浮き具設置（５箇所）

8 佐藤寛志ウニ駆除（磯焼箇所）

2⽉10⽇
2⽉10⽇ 14:00-16:00

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎種コンブ設置◎ウニ駆除◎ウニ返し設置

3 佐藤寛志2⽉15⽇
2⽉15⽇ 9:30-12:00

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎種コンブ設置◎ウニ駆除

3 佐藤寛志2⽉20⽇
2⽉20⽇ 8:30-11:00

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎種コンブ⽣育調査◎ウニ駆除

ウニ駆除域はコンブ以外の海藻も繁茂している

5 佐藤寛志3⽉10⽇
3⽉10⽇ 9:00-12:00

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎ウニ駆除

ウニ駆除域はコンブ以外の海藻も繁茂している

5 佐藤寛志3⽉20⽇
3⽉20⽇ 9:00-12:00

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎種コンブロープ設置（２本、２０ｍ）

6 佐藤寛志

浮き具設置

ロープの浮きを防ぐ重し3⽉21⽇
3⽉21⽇ 9:00-12:00

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎種コンブロープ⽤浮き具設置（６箇所）

4 佐藤寛志3⽉27⽇
3⽉27⽇ 9:30-11:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎種コンブロープウニ返し設置（３箇所）

4 佐藤寛志

3⽉28⽇
3⽉28⽇ 15:00-16:30

⼤船渡市三陸町越喜来浪板海岸◎種コンブロープ設置（３箇所）

３本設置

3 佐藤寛志

実績
波板地区：

コンブ種ロープ設置 延べ⻑さ
スポアバッグ設置 200個

作業回数：50回

約1400m参加ダイバー：延べ224⼈

3⽉末現在、ロープ、スポアバックの昆布ともに順調に成⻑している。
100mあたり昆布⽣育重量は現在調査中だが、三陸地区の昆布養殖での⽣育量から推定すると、40トン以上の昆布⽣育が⾒込まれる。
加えて、付近海底にはフクロノリ、アオサ等多様な海藻類が認められ、多様な⽣態系を持つ藻場が再⽣しつつある。
5⽉以降、⽔中透明度が向上次第、⽣育状況を詳細調査する。