２.７

福山弘構造デザイン

１．建築物の仕様一覧
事業名
牛木邸新築工事の建築実証実施者（担当者） 福山弘
用途
建設地
構造・工法
建 階数
築 高さ（ｍ）
物 軒高（ｍ）の 敷地面積（㎡）
概 建築面積（㎡）
要 延べ面積（㎡）
１階
階別面積
２階
３階
ＣＬＴ採用部位
ＣＬＴ使用量（㎥）
寸法
ラミナ構成
壁パネル
強度区分
Ｃ
樹種
Ｌ
寸法
Ｔのラミナ構成
床パネル
仕
強度区分
様
樹種
寸法
ラミナ構成
屋根パネル
強度区分
樹種
屋根
主な外部仕上 外壁
開口部
仕界壁
上
間仕切り壁
主な内部仕上
床天井
構造計算ルート
接合方法
構 最大スパン造
問題点・課題とその解決策

一戸建ての住宅
埼玉県入間市
木造（１階軸組工法・２階CLT工法）
29.6
2.43
183.8
69.49
117.8457.62
60.22
２階床・２階壁（屋根）14.9m3（建物使用量）
t90（基本サイズ：2.18x7.78）
３層３プライ
MX60-3-3スギ
t90（基本サイズ：2.18x5.83）
３層３プライ
MX60-3-3
スギ

４号（軸組構造の仕様規定のみ、CLT部小屋裏扱い）
スクリューおよび軸組構法用の既製金物
3m
構造そのものの問題は特になし。躯体顕しで仕上げるため、躯体図（加工図）を作成するためにディテールを事前に十分検討する必要があり、設計者間のやり取りが煩雑化する。RCのような作業フローの共通認識はないので、調整はやや困難。サイズが小さいので密なやり取りで解決した。

防火上の地域区分
法22条地域
防耐火建築物等の要件なし
耐本建築物の防耐火仕様
屋根不燃・外壁準防火性能
火問題点・課題とその解決策
特になし
遮音性確保に関する課題と解決策
特になし、専用住宅であるためCLT90mmのみで十分と判断
施
一般的な住宅地で最大8mサイズのCLT板を取り扱うのは困難。施建て方における課題と解決策
工
工者の施工調整上の工夫に助けられている。
劣化対策特になし
設計期間
2016.3～8（６カ月）
工 施工期間2016.9～2017.1（５カ月）、基礎除く
程
ＣＬＴ躯体施工期間
2016.10（3日間）
竣工（予定）年月日
2017.1.18
発注者
個人
設計者（複数の場合はそれぞれ役割を記載） 株式会社ダブルボックスデザイン（元請）、青柳デザイン（デザイン監修）
体 構造設計者
福山弘構造デザイン
制 施工者
株式会社ダブルボックス
ＣＬＴ供給者
銘建工業
ラミナ供給者- 147 -

CLTを活用した建築物の実証事業報告書.indd 153

2017/04/05 13:42

事業名： 牛木邸新築工事の建築実証実施者または担当者：福山弘構造デザイン
１．実証した建築物の概要
用途

一戸建ての住宅建設地

埼玉県入間市構造・工法

木造（１階軸組工法・２階 CLT 工法）

階数

2階

高さ（ｍ）

9.6

軒高（ｍ）

2.43

敷地面積（㎡）

183.8

建築面積（㎡）

69.5

延べ面積（㎡）

117.84

階別面積

１階

57.62

２階60.22

３階－CLT 採用部位

２階床・２階壁（屋根）CLT 使用量（m3）14.9m3（建物使用量）

CLT の仕様（部位）（寸法 / ラミナ構成 / 強度区分 / 樹種）

壁

90x2180x7780 /３層３プライ / Mx60 /スギ

床90x2180x5830 /３層３プライ / Mx60 /スギ

屋根－

設計期間

H28.3 月～8 月（６カ月）

施工期間

H28.9 月～2017.1 月（５カ月）、基礎除く

CLT 躯体施工期間

H28.10 月（3 日間）

竣工（予定）年月日

H29.2 月 10 日

２．当該建築物における実証内容
本事業では、せいの髙い小屋裏空間を作るための手法として、面で構成するトラスとして CLT を用いることにより、仕上げを省いた時の内部の空間の質を高められること、小屋裏と位置づけて CLT のみで断熱を省くことなどによりコストを低減させられること、また外壁側の下地としても十分であることなどを建築実証により示した。またその構造を成立させるための設計手法を整理した。
３．実施体制【申請者】牛木 法隆 【協力者】株式会社ダブルボックス（設計施工）、青柳創・青柳綾
夏（デザイン監修）、福山弘構造デザイン（構造監修）、銘建工業（CLT 部材購入先）シネジック株式会社（構造試験）- 148 -

CLTを活用した建築物の実証事業報告書.indd 154

2017/04/05 13:42

４．実証方法と実施工程
株式会社ダブルボックスデザインが設計施工を担当。監修としての意匠統括は青柳創（日建設計）
・綾香、構造監修は福山弘構造デザインが担当する。CLT は銘建工業より購入する。
＜設計＞
H28.4 月中旬～7 月末 実施設計
H28.7 月 4 日 確認申請の修正提出（再提出不要、４号建物扱い）
H28.8 月 30 日 CLT 部分加工図承認
H29.1 月中旬 完了検査申請
H29.2 月上旬 検査済証発行（発行後は日付記入）＜施工＞
H28.9 月 16 日 着工
H28.9 月 17 日 木工事着手H28.9 月 26 日 小屋裏部（CLT 部分）着手
H28.10 月上旬 木軸組工事完了
H28.1 月 21 日 内覧会
H28.2 月 10 日 竣工

図

牛木邸の架構構成
上部：CLT カルバートラス
下部：軸組工法 合板耐力壁形式- 149 -

CLTを活用した建築物の実証事業報告書.indd 155

2017/04/05 13:42

５．得られた実証データ等の詳細

６．本事業の成果
建築設計のプロセスを取りまとめることにより、他の事業者が CLT を用いて建築物を建築する際に活用できるツールとなった。
今回の CLT 利用方法であるトラス状構成では薄肉で構造的に成立させることができる。
これは CLT でなくては基本的に不可能な構成である。その構成を見せ、また内部側の仕上げとして露出することにより、CLT の長尺大判の板としてのメリットを視覚的・直感的に伝える広告的効果も期待できる。

- 150 -

CLTを活用した建築物の実証事業報告書.indd 156

2017/04/05 13:42

７．建築物の平面図・立面図・写真等- 151 -

CLTを活用した建築物の実証事業報告書.indd 157

2017/04/05 13:42

吹抜
小屋裏

バルコニー

550

1800

5900

3000

550

Ｎ S I T E PLAN 1/1000

12006
12906

450

450

2FPLAN 1/100

リビング/ダイニング

寝室

4800

3000

庭

駐車スペース

1800

玄関
キッチン

3387

1650

4950
12006

1080

939

1FPLAN 1/100- 152 -

CLTを活用した建築物の実証事業報告書.indd 158

2017/04/05 13:42

StL

7115

模型を用いてのCLT屋根の建方の検討

9635

屋根葺き材
防水シート
CLT t=90

CLT顕し
小屋裏
CLT顕し
2FL

キッチン

リビング/ダイニング

庭

2345

CLT顕し

道路

1FL
SGL

175

φ65の鉄骨柱S E C T ION 1/60

StL

バルコニー

小屋裏

9635風圧による屋根のたわみを抑制する妻壁

リビング/ダイニング
StL

12906

S E C T ION 1/120

屋根と床のCLTの接合部の計画- 153 -

CLTを活用した建築物の実証事業報告書.indd 159

2017/04/05 13:42

■

施工時の記録写真

床 CLT 板の敷設完了時

岡山の工場より搬入された屋根 CLT 板

CLT 板のレッカーでの吊り上げ

電線の位置等を事前調査しての吊り上げ作業

1 枚目の CLT 板 ( 西側 )ガイドとなる通しの角材にあてて位置調整

仮設材で片側のみの屋根 CLT 板を支える

2 枚目の CLT 板

棟部分を中締ボルトで仮締め- 154 -

CLTを活用した建築物の実証事業報告書.indd 160

2017/04/05 13:42

3 枚目の CLT 板

CLT 板同士を仮固定するための中締めボルト ( 工場で開口と穴を事前加工 )位置を微調整しながら中締めボルトで仮固定

4 枚目の CLT 板

5 枚目の CLT 板

荷積みの誤順序により CLT 板の仮置きが発生

たわみを調整しながらサネに押し込む

雨により中断し荷卸しと養生を開始- 155 -

CLTを活用した建築物の実証事業報告書.indd 161

2017/04/05 13:42

1 日目の建方を中断し荷卸しに専念

1 日目の建方を終了

2 日目の建方開始

CLT 板小口のサネの詳細

内部空間から望む

板の反りによりサネに入りにくい板もある吊り金具を利用しつっかえ板を設置し、CLT 板の反りを修正作業の進捗とともに建方もスピードアップ- 156 -

CLTを活用した建築物の実証事業報告書.indd 162

2017/04/05 13:42

CLT 板同士の中締めボルトによる仮接合

次の CLT 板がスムーズに入るよう反りを調整

妻側は棟の固定のために足場を高くしている

東側の最後の CLT 板の片側、、そして両側の建方が完了

床と屋根の CLT 板の構成が完結

軸組による妻壁の施工状況

工場加工されたガラス溝

1 階より吹抜を介して 2 階の小屋裏空間を望む- 157 -

CLTを活用した建築物の実証事業報告書.indd 163

2017/04/05 13:42

CLT 板を活用した階段の施工状況

風によるたわみを抑制する鉄骨のつっぱり棒

屋根の鋼板葺きの施工状況

外部足場が外れた上場完成した 2 階小屋裏内部

完成した 2 階小屋裏内部

完成した 1 階

CLT 板を活用した階段の詳細- 158 -

CLTを活用した建築物の実証事業報告書.indd 164

2017/04/05 13:42

ŗŘǝŘŘœ

ŕŐŰŔŕŃůŠŜœ‫ پ‬઱ੵৎਜ਼઼ৠ峫峼ැ峗峵ŕƛႮઁಢၻস੟Ŷŧ岜ůŠŕŖŘžŷŤűŤŮŤƀ
෢ഈ৖ŔŕœƐƐŏŃŔśœƐƐ
‫ق‬෢Ŧůŷ‫ූڭ‬岬峉峴‫ڰ‬岵ਚ‫ك‬Ŗœƛŗœ‫ৢق‬峁‫ك‬űŚŘţŖœœŎ崹崵嵓嵄嵛崱ŮŸž崛崳崟ƀ‫ پ‬෫崹崵嵓઱ੵ৏峕மାቺ೏峫ųřŐŔśŘžŨŭųũƀ‫ٯ‬ŖœœŕŘŖœ ŖœřŘƊųůŐřŃŕŐūŷťŐŰŔŕŃžũśŷƦƀŷťŐŔœŔžŷŤűŤŮŤƀ‫ٯ‬ŘŗœŶŦŔŚŘ ŔŕŖŕőŘŔŖœųřŐŔřœžŨŭųũƀţŖœœ‫ق‬૏ડ岵峳‫ك‬żŖŔœőŘ‫ پ‬ಲু峙ྃம峒峃峵෫உ୬ਭ岻ŶŪŔŝžŐŔśœƛŚŘƛŚƛŔœőŘřœœųřŐŔśŘŃžŨŭųũƀţřœœ崩崱嵒‫ق‬崩崱嵒்Ŗœ‫ك‬‫ پ‬৔෢峘୍峎峔岸঱ŖœœųřŐŔśŘŃžŨŭųũƀţŖœœ崩崱嵒‫ق‬崩崱嵒்Ŗœ‫ك‬‫ پ‬ਗఢ෢峘୍峎峔岸঱ŃŋŻŔŏŻřŏżŔŏżŖŌŖœœŔŘœŔŘœŔŘœŖœœŖœœ

2017/04/05 13:42

CLTを活用した建築物の実証事業報告書.indd 165ŗœŔŕœŗœŖœřœŕœ ŖœŔŔŘ‫ پ‬ਜ਼઼嵑崌崲嵤ැ崡嵑崡崰ૃ峫

構造ディテールなど■- 159 -このプロジェクトでは、CLT 躯体顕しを原則としているため、開口部のガラスが直接 CLT と取り合う個所や階段の手すりまわりのベースが直接 CLT に欠き込まれて納まる等、意匠・機能的に配慮した納まりを求めた。このため CLT の加工図は RC 構造の躯体顕しにおける躯体図と同様の役割を果たし、意匠・構造両面から検討した結果としての加工図をもって発注するという形をとる必要があった。ここに躯体図としての加工図を参考までに示しておく。表現の方法は今後さらに工夫の余地があろう。
෫崹崵嵓嵒崡崰਴એ௕‫ق‬঱એ௕‫ك‬Ŏડએ௕‫ڭ‬Ŏડએ௕‫ڮ‬崹崵嵓੡崹崵嵓ৢ峁࿋ಀ‫ق‬઱ੵದ‫ك‬્੶হඨŖœŖœŕŔśœŕŔŘœŔũŔŕŔŘœ⋇ũŔŖřőŕŘśŕŚőŘŖřőŕŜœŘŜœœŕŗŗŔőŘŗŘ ŗŘŔŜœśőŘŔŘŘœŖœŖœŖœśŗř⋈ŔŖœŗŕũŕŕŔŘœŕŔśœŕŔŘœřœ ŗœŗœ řœũŕమ஺਽ઠએ‫ق‬જ૵એ‫ك‬ႀ峁ু峃峴੍੅嵇崦ŋƚŗœŏŃƋŔŕŌ岬峴્੶峔岷଒峴ਰৣŔő ৸峐峘෫崹崵嵓峙ๆ峴়岰෫崹崵嵓৑峕்ŖœƐƐ峘ৼ峂峭岹峴峼ਝ岻峵岞ŕő ৸峐峘෫崹崵嵓峙਀ഫ峒峬ႀ峹峁岞崹崵嵓੡岝ৢ峁࿋ಀ峙৸峐ડએ峕੶ൗ峃峵岞ŗŘ ŗŘŖœŗŘ ŗŘŖřőŕŘśŕŚőŘŖřőŕŜœŘŜœœŖœŔŖřŔŔŖŖŔŗũŗŔŖŖŔ⋊ŗŘ ŗŘ řœ ŗœŔŘŔŖőśŕŗŗŔőŘŖřőŕŜœŔŕ ŚśŕŗœŘőŖũŗŖřőŕŗŘ ŗŘŖœŖũŖŔŖŖŔŖœŗœ řœŗŘ ŗŘమ஺਽ઠએ‫ق‬જ૵એ‫ك‬ႀ峁ু峃峴੍੅嵇崦ŋƚŗœŏŃƋŔŕŌ岬峴Ŗœ⋉ũŖ੟੯੡మ஺਽ઠએ‫ق‬જ૵એ‫ك‬ႀ峁ু峃峴੍੅嵇崦ŋƚŗœŏŃƋŔŕŌ岬峴ŗŘ ŗŘŔŘŘœŖœŖœŖœŘũŘśŕŚŕŔśœŕŔŘœŗœ řœŕŔŘœŔŕœœŔŗŕŖŔŖŕŖ⋋ũŘ௕એ੡ฟ਽ཉৗണੑ઺మ஺਽ઠએ‫ق‬જ૵એ‫ك‬ႀ峁ু峃峴੍੅嵇崦ŋƚŗœŏŃƋŔŕŌ岬峴ŗŘ ŗŘŖœŗŘ ŗŘŕŗŗŔőŘŗœ řœŔŜœśőŘŘśŕŚőŘřœ ŗœŔŘŘœŖřőŕŜœŦůŷ崹崵嵓ถ಍௕‫كڭق‬ŖřőŕŘŜœœŖœŖœŶŔŕ௕એ୞ಀŗŘ ŗŘŕŔśœŕŔŘœřũřŕŔŘœ⋌ũřŖœŖřőŕŘśŕŚőŘŖřőŕŜœ

20150720

঳௻૦ണ૒ఃஈŃਸ਼ŖŘŚŗŖœಀ岜ૣ৛൞ŗŘ ŗŘŘŜœœ- 160 -

CLTを活用した建築物の実証事業報告書.indd 166

2017/04/05 13:42

෫崹崵嵓嵒崡崰ŕŔŘœŚũŚŖœŜœœũœŕŘœŕŔŘœŖŕಳ岷੢峩஥岿ŖœۜۜŜřŕőŘಳ岷੢峩஥岿ŔŘۜۜŖŕœŔŚŘŖśŖŘőŘŖœŖœŜœźŕถ಍௕૞සŔœŘőśŕŔśœŕŔśœ෢崹崵嵓嵒崡崰঱એ௕‫ق‬෢એઉઐ্਱਺୶‫ك‬‫ق‬৔෢ડ峲峴‫ك‬Ŏડએ௕śźŔƄŜœŕŔŘœũœ╤岜‫ق‬ਈ৏‫ك‬ŖŜŚ⋎źŔƄźŕถ಍௕૞සŚŜœœ௕એ੡ŖœśŖŘőŘŕŔśœŕŔŘœŕŔśœŔŚŘŖŖŜŚŖŕœಳ岷੢峩஥岿ŔŘۜۜ⋏źŔƅ‫ق‬źŔƄྰએખૡ‫ك‬ŜřŕőŘśźŔƄŖŕಳ岷੢峩஥岿ŖœۜۜŖœ৔৖ડŜœźŕถ಍௕૞සźŕถ಍௕૞ස20150720঳௻૦ണ૒ఃஈŃਸ਼ŖŘŚŗŖœಀ岜ૣ৛൞崝崫崟嵇崦ŃŋƋŖœŏ岜ƚŖŕŏŃůŔśřśŌଌ੪ಳ੢峩એŃŋƋŔŘŏ岜ƚŕœœŏŃůŜřŕőŘŌ௕એ୞ಀŶŔŖŚŜœœ਴એ௕‫ق‬঱એ௕‫ك‬Ŏડએ௕‫ڭ‬Ŏ⋍ũŚু峃峴岝ŻŔৢ峴崝崫崟嵍峒峘઱ੵুದ峕೏ਔ崹崵嵓੡崹崵嵓ৢ峁࿋ಀ‫ق‬઱ੵದ‫ك‬崝崫崟嵇崦ŃŋƋŖœŏ岜ƚŖŕŏŃůŔśřśŌଌ੪ಳ੢峩એŃŋƋŔŘŏ岜ƚŕœœŏŃůŜřŕőŘŌ੟੯੡Ŧůŷ崹崵嵓ถ಍௕‫كڮق‬ŚŚśŖőŘŔŔřőŗડએ௕‫ڮ‬崹崵嵓੡ŕŔŘœ崹崵嵓ৢ峁࿋ಀ‫ق‬઱ੵದ‫ك‬્੶হඨŘŜœœ્੶峔岷଒峴ਰৣŔő ৸峐峘෫崹崵嵓峙ๆ峴়岰෫崹崵嵓৑峕்ŖœƐƐ峘ৼ峂峭岹峴峼ਝ岻峵岞ŕő ৸峐峘෫崹崵嵓峙਀ഫ峒峬ႀ峹峁岞崹崵嵓੡岝ৢ峁࿋ಀ峙৸峐ಢఈડએ峕੶ൗ峃峵岞ŕœœ્੶峔岷଒峴ਰৣŔő ෢崹崵嵓峙৔෢ႀ峹峁ŕő 崹崵嵓੡岝ৢ峁࿋ಀ峙৸峐ಢఈડએ峕੶ൗ峃峵岞Ŗő ৸峐峘෢崹崵嵓峙ๆ峴়岰෢崹崵嵓৑峕்ŖœƐƐ峘ৼ峂峭岹峴峼ਝ岻峵岞ৼ峂峭岹峴峘਱岷峕峎岮峐峙岝৏઱ੵડ岶৔৖岵峳ਊ峉峵岽峒峕ିਔ્੶হඨ৔৖ડฟ਽ཉৗണੑ઺ŕœœŔśřśŔŚŔŚřŚŚőŚŔŔřőŗŔśřśŔŚŔŘŜœœŖřőŕŘśŕŚőŘŖřőŕŖřőŕŘśŕŚőŘŖřőŕ

2017/04/05 13:42

CLTを活用した建築物の実証事業報告書.indd 167ŗŘ ŗŘ- 161 -෢崹崵嵓嵒崡崰঱એ௕ŖœŕŔśœŕŔŘœŕŔśœŔœŐŔŚźŕŖœźŕŜœถ಍௕峕峲峵ถ಍௕峕峲峵ŖœŔŜŗřŔŜŚřŔśźŖƄŕŗŚಳ岷੢峩஥岿ŖœۜۜŔŚŗŜŖŕ ŔŜŘŔŚŕŜ⋘źŖƄŜœŖœźŕถ಍௕૞සźŕถ಍௕૞සŔŜŚřŔŜźŖƅಳ岷੢峩஥岿ŖœۜۜŔŜŘ ŖŕŔŚŗŜ⋘źŖƅ‫ق‬źŖƄྰએખૡ‫ك‬崝崫崟嵇崦ŃŋƋŖœŏ岜ƚŖŕŏŃůŚśśŌ੟੯੡ŜœŖœźŕถ಍௕૞සźŕถ಍௕૞ස௕એ੡ŗŚőŗŗŕőřŕőŔŗœŔ෢崹崵嵓‫ق‬źŕ‫ك‬ഈ৖ถ಍௕Ŧůŷ崹崵嵓ถ಍௕‫كگق‬ŔŕŖŚřŗŚőŚŔŜőŗ ŔŕőŜŔœŘőśŔœŘőśŔŔŚőśŚŘŖŕőŔŕŚőśŔŜőŗ‫ق‬෢એઉઐ্਱਺୶‫ك‬‫ق‬৔෢ડ峲峴‫ك‬⋐岜Ő岜⋗崝崫崟嵇崦ŃŋƋŖœŏ岜ƚŖŕŏŃůŚśśŌŚśśŎ崹崵嵓੡ડએ௕崹崵嵓ৢ峁࿋ಀ‫ق‬઱ੵದ‫ك‬્੶হඨ્੶峔岷଒峴ਰৣŔő ෢崹崵嵓峙৔෢ႀ峹峁ŕő 崹崵嵓੡岝ৢ峁࿋ಀ峙৸峐ಢఈડએ峕੶ൗ峃峵岞Ŗő ৸峐峘෢崹崵嵓峙ๆ峴়岰෢崹崵嵓৑峕்ŖœƐƐ峘ৼ峂峭岹峴峼ਝ岻峵岞ৼ峂峭岹峴峘਱岷峕峎岮峐峙岝৏઱ੵડ岶৔৖岵峳ਊ峉峵岽峒峕ିਔŚŔœ௕એ୞ಀŔ‫؟‬ŕœŖœŘŜœœŚśœŖഓ২੦૆௕

20150720

঳௻૦ണ૒ఃஈŃਸ਼ŖŘŚŗŖœಀ岜ૣ৛൞œŶŔŗŚŜœฟ਽ཉৗണੑ઺œŚŜœŚśśŔœŘőśŚřŜŚőŔŚŜœœŜŚŚřŜŚőŔŚŜœœŜŚŚśś৔৖ડŚŔœŖřŚŔœ৔৖ડŚśśŖřŚŔœŚśœŖ

2017/04/05 13:42

CLTを活用した建築物の実証事業報告書.indd 168

৔৖ડ- 162 -