平成23年度交通基盤部優良工事等表彰者名簿（事務所長表彰）【島田土木事務所】
受賞者

工事内容

平成２１年度 （主）焼津森線地域活力
岡村建設工業㈱ 基盤創造交付金（道路改築）工事（アスファルト舗装工）

舗装工事は時間帯通行規制を伴うが、ホームページにより日々の規制時間の案内を行ったほか、施工計画の工夫により規制時間を短縮し道路利用者へのサービス向上を図った。また、地元小学生に現場見学会を開催するなど地域交流も図った工事である。
夜間時の交通量の多い現道部の舗装新設工事において、ソーラー式の工事規制標識電光板を設置するとともに単管バリケードをオレンジのネットフェンスで覆う等、安全に配慮し施工を行った。

平成２１年度 （一）上青島焼津線新合併支援重点道路整備事業工事（歩道改修工）

歩行者の多い駅前の歩道改修工事において、施工中段差が発生する箇所にはゴムマットを設置し歩行者の安全確保を図るとともに、商店街の街路灯のさび止めを行うなど地元に喜ばれる施工を行った。

㈱エコワーク㈱杉山工務店

大井建設㈱

優良工
事部門

工事名

平成２２年度 （国）３６２号舗装補修（道路維持）工事(舗装工)

平成２２年度 （一）家山停車場線緊急生活支援道路事業工事（歩道工）

地域や沿道の方々と県が一緒になって策定した計画を実現化した歩道工事である。施工中は、沿道の方々との調整や施工計画の見直しにより工程管理に努め、トラブルもなく工事を完成させた。
土砂崩壊を防止する工事であるが、作業ヤードが狭く不安定な斜面地形のため、施工範囲を短区間に区切り片押し施工とするなど施工計画に工夫を凝らし、トラブルもなく工事を完成させ、さらに通行止規制をかけずに1ヶ月の工期短縮を図った。
橋梁下部工場所打ち杭工において、想定支持地盤線の変更に伴う杭長を変更出来るように、事前に対策しておくなどの創意工夫に優れ、出来ばえが大変良く工事を完成させた。

㈱友田組

平成２２年度 （国）３６２号緊急防災対策・地域活性化臨時整備事業（道路）災害防除工事（山留工）三和建設㈱平成２２年度 （国）４７３号橋梁改築（地域連携２Ａ）地域高規格工事（菅山第１高架橋下部工）（第２工区）㈱小柳津建設平成２１年度 （主）焼津森線地域活力 に関し配慮が必要な歩道設置工事において、事前に地元と十分な調整することにより大きな苦基盤創造交付金（道路改築）工事（歩 情も無く工事を完了させた。
道設置工その２）

交通量も多く、店舗からの出入りや店舗展示物

㈱加藤組

㈱木村組

㈱梶山組

㈱エイデン

平成２１年度 （主）細江金谷線 空港
アクセス道路整備工事（道路造成工第３工区）

補強土壁工において工法変更を提案するなど、作業効率や品質の向上に努めるとともに、隣接する複数の工区と協議会を開催し工程調整を行い、遅滞することなく工事を完成させた。

平成２１年度 （主）細江金谷線 空港
アクセス道路整備工事（道路造成工第４工区）

過積載防止対策として車両重量計による運搬車両の検量を行うなど、第三者への安全対策に努めるとともに、隣接する複数の工区と協議会を開催し工程調整を行い、遅滞することなく工事を完成させた。

平成２１年度 水川上出急傾斜地崩壊対策（一般-大規模）工事（第２工区）

家屋に近接した急傾斜地の崩壊対策工事である。施工中は、近接家屋に住む方々などの生活に配慮し、工程の調整等を行い、トラブルもなく工事を完成させた。

県営住宅田尻団地1号棟公営住宅整備事業（電気設備）工事

関連工事との調整が良く、施工図作成にあたりモックアップを作成するなどして、入居者の住環境に配慮した良好な県営住宅の建設をおこなった。

共和建設㈱
ヤギヤスシ

八木保之

優良
技術者部門

平成２１年度 笠名西ノ谷 県単急傾斜地崩壊対策工事（擁壁工）

平成２１年度 （主）焼津森線外 緊急
防災対策・地域活性化臨時整備事業
キンパラ トモアキ
金原智明 （道路）橋梁工事（牛田橋外１橋）

静和工業㈱

急傾斜地崩壊防止工事において、綿密なコンクリートの打設計画を作成したことにより、十分な養生期間の確保による品質の向上や、人家裏での作業時間の短縮を実現することができた。

コンクリートのテストピースの採取個数を増やし、強度出現の確認頻度を増やすことにより、交通の早期開放に努めた。また、工事看板を一般の人に分かりやすく作成することに努めた。

既設橋台の鉄筋調査結果に基づく変更を、的確

ショーボンド建 平成２２年度 （国）１５０号緊急防災 かつ速やかに行った。また、将来塗替えが困難になる部分の防食仕様を変更し、高い品質を確対策・地域活性化臨時整備事業(道路) 保した。
設㈱静岡支店
コバヤシ ケンイチ 橋梁工事（新六間川橋）
小林健一
㈱中山建設
アオシマシゲル青島繁安全
門 工 ㈱町組事部

平成２２年度 滝沢北開戸緊急豪雨対策（急傾斜）工事（法面工）

人家裏での法面工事において、事前および施工中に住民と丁寧に調整したこと、法尻への防塵シート設置等による周到な防護対策により、大きな苦情も無く工事を完成させた。

平成２２年度 （一）春野下泉停車場線
社会資本整備総合交付金（県道橋梁補修）工事（下泉橋橋脚補強工）

渇水期における橋脚補強工事であるため作業員を増員し工程管理に努めた。増員により作業の輻輳があるため「各種協議会」を開催し、日々の安全管理を作業員全員に徹底させ事故やトラブルもなく工事を完成させた。

【焼津漁港管理事務所】
受賞者

工事内容

工事名

㈱古川組静岡支 平成21年度焼津漁港 広域漁港整備
店
泊地（-9.0ｍ）2浚渫工事

施工方法や施工管理に工夫を凝らすことで、優れた出来形を確保した。また、漁船の入出港や水質の汚濁へのきめ細かな配慮で苦情なく工事を完成させた。
水揚げ作業との調整により施工範囲が制限され

優良工
事部
門

平成21年度焼津漁港 漁港施設災害復 る中、施工方法に工夫を凝らすことで優れた出来形と高い品質を確保し、安全に工事を完成さ
旧工事（焼津外港-7.0ｍ北岸壁）

静和工業㈱

せた。

消波ブロックの品質向上とブロック据付の施工

河津建設㈱平成22年度焼津漁港 広域漁港整備 方法、施工管理について、工夫を凝らすことで焼津南防波堤（改良）消波ブロック製 優れた出来形と高い品質を確保した。
作・据付工事㈱橋本組

平成22年度焼津漁港海岸 漁港海岸保 た出来形、出来ばえを確保した。また、第三者に対する安全対策を的確に行い工事を完成させ全施設整備（侵食） 養浜工事

養浜砂の的確な施工管理、品質管理により優れた。

優良
技術
者
部
門

水揚げ作業との調整により施工範囲が制限され

河津建設㈱
イズサワ

ケンジ

伊豆澤憲二

平成21年度焼津漁港 漁港施設災害復 る中、施工方法や使用材料について創意工夫を提案し、優れた出来形と高い品質で安全に工事
旧工事（新屋-7.0ｍ西岸壁(2)）
を完成させた。

施工機械を工夫することで効率的に工事を進

平成22年度焼津漁港海岸 漁港海岸保 め、優れた出来形と出来ばえを確保した。ま
全施設整備（侵食） 養浜工事（その た、釣り人等に注意をはらい事故なく工事を完
カンダ ミチハル成させた。
神田道治 ２）㈱橋本組

安部全門 工 ㈱橋本組
事

漁協とのきめ細かな調整と付近を航行する漁船

平成22年度焼津漁港 広域漁港整備 に対する安全対策により事故なく工事を完成さ外港護岸（改良）消波ブロック製作・ せた。また、出来形、品質についても優れたも据付工事のであった。

【御前崎港管理事務所】
受賞者
優良
工
事部
門

㈱橋本組

工事内容

防波堤上部工事において、打設方法や仕上げ、平成21年度御前崎港２１年災害関連港 品質、養生に工夫を凝らした。また、施設利用
湾環境整備施設災害復旧工事（その者に対する安全対策を行ったほか、地域貢献に１）努めた。
胸壁工事においてコンクリートの品質確保に創㈱三井組
優良
技術
者
部門

工事名

平成22年度御前崎港海岸海岸（高潮） 意工夫を行った。また、広報誌配布による工事PRや、港内清掃等の地域貢献に努めた。
事業胸壁工事
防波堤の消波ブロック製作据付工事において、平成21年度御前崎港防波堤（Ａ）２１ 強度管理の頻度を増やすなど品質向上に努め
鈴与建設㈱た。また、地域貢献にも努めた。
アベ
ハジメ 年港湾災害復旧工事
安倍一
地元漁協との合意形成を図り、効果的な事業の㈱古川組静岡支
平成22年度相良港港湾維持修繕（指 実施に努めた。また、作業現場の安全確保において種々の創意工夫を行った。
店定）航路・泊地浚渫工事
スズキ
タカシ
鈴木孝志

【静岡空港管理事務所】
受賞者
優良
技術者
部門㈱丸紅
ヤマザキ ダイスケ

山崎大介

工事名

工事内容

平成２１年度 静岡空港県単独空港整備工事（付替道路工）

急峻な地形の現場で作業ヤードの確保や、湧水対策に工夫を凝らした。また、地元住民との調整に努め苦情もなく工事を完了した。
法面がスレーキング特性を有する泥岩で亀裂か

平成２１年度 静岡空港県単独空港整備 らの雨水浸入により変状が心配されたが工事中観測により常に法面の状況を把握しながら施工
クレバヤシ マサオ 工事（Ｓ３調節池法面対策工）
し事故もなく工事を完成させた。
紅林昌生

㈱加藤組

安部全㈱木村組
門工事

空港の制限区域内・制限表面等制約のある中で平成２２年度 静岡空港ターミナル地区 運行の妨げにならないよう監視員を配置するな
西側整備事業費工事（場周柵･場周道 ど万全な安全対策を行い約５ヶ月という短い工路･排水等工事）期で事故なく完成させた。