令和３年度中長期経営プラン２０１６の進行管理結果について

山武水道では、中長期的な視点に立った新たな計画として、平成２８年３月に「山武郡市広域水道企業団中長期経営プラン２０１６」を策定し、基本理念として掲げた「次世代へつなぐ強靭で安心な水道」の実現を目指して、経営プランの推進に取り組んでいます。また、令和元年度には平成２８年度から平成３０年度までの検証結果を踏まえた経営プランの見直しを行い、さらに令和２年度には大規模地震等の被害を最小限に抑えるため配水管の耐震化計画全体を見直したことから、経営プランの該当箇所の修正を行いました。
この度、令和３年度の取組について、実施状況を分析して要因や課題を把握する評価を行いました。
今後、この結果に基づいて、必要な改善を行い中長期経営プランの着実な推進に取り組んでまいります。

１

中長期経営プラン２０１６について
中長期経営プランは、企業団の水道事業全般に関する最上位の基本的かつ総合的な計画として、第３章「現状と課題」を踏まえ、第４章「基本理念と目標」において、「次世代へつなぐ強靭で安心な水道」を事業運営の基本理念として掲げ、この基本理念を実現するための事業展開の方向性を「水道水の安全の確保【安全】」「確実な給水の確保【強靭】」「供給体制の持続性の確保【持続】」という３つの計画目標として具体的に設定しています。
この３つの計画目標を達成するため、第５章「今後の１０年間の取組姿勢」において、平成２８年度から令和７年度までの１０年間で重点的に取り組む施策･取組内容を体系的に整理しました。（別添「計画の体系及び評価結果」参照）
また、体系化とともに、「施策等の指標」「年次計画（活動目標）」により数値目標を設定し、目指すべき目標を明確にしています。
２

進行管理の方法
中長期経営プランは、ＰＤＣＡマネジメントサイクルにより進行管理を行います。
評価により明らかになった成果と課題を中長期経営プランの着実な推進に活用します。

1

３

令和３年度に実施した施策の評価
中長期経営プランに掲げた３つの計画目標を達成するための各施策について、主な取組の実施状況により「進展している」「概ね進展している」「一部の進展にとどまっている」の３つの区分に整理し、その進捗状況を評価しました。

○計画目標に掲げた７つの施策について、「進展している」又は「概ね進展している」と評価しました。（グラフ１）○施策を達成する具体的な手段である１７の取組について、「目標を達成」、「目標に届かなかった」と評価しました。（グラフ２）

施策の評価（グラフ１）

取組の達成状況（グラフ２）
目標に届かなかっ た：２

概ね進展している：１

施策数
７

進展している：６

取組数
１７

一部の進展にとどまっている：０

目標を達成：１５

概ね目標を達成：０※評価結果の関連資料は別添「計画の体系及び評価結果」及び「評価調書（施策）」のとおりです。

４

令和３年度の実施状況

計画目標１

水道水の安全の確保【安全】【水質管理の強化】①水質検査計画に基づき、配水施設から給水栓（蛇口）に至るまでの工程において水質検査を行ったところ、水質基準を全て満たしており、その結果を公表しました。
②水安全計画に基づき、危害発生の予防に努めるなど徹底した水質管理を実施することで安全な水道水を供給することができました。

2

計画目標２

確実な給水の確保【強靭】【水道施設の計画的更新と維持管理】③〔松尾配水場〕震災時においても北部地域（山武市・横芝光町）の安定した給水を確保するため、令和元年度から２年度において松尾配水場に３号配水池を新たに築造し場内連絡管を更新・整備することで耐震化が完成しました。令和３年度に場内整備を実施し本取組が完了しました。
④〔成東配水場〕効率的な水運用を目指し取り組んできた水道施設の統廃合については、松尾配水場３号配水池築造及び横６号幹線を整備したことにより、計画通り成東配水場を令和４年３月３１日に廃止し本取組が完了しました。
⑤基幹管路耐震化事業については、約 2.7km 施工し、現在までに約 13.8km の配水管を耐震化しました。
⑥重要給水施設配水管耐震化事業については、約 1.8km 施工し、約 1.2km が繰越となりましたが、重要給水対象施設としては 1 箇所の配水管を耐震化しまして、現在までに合計 6 箇所の約 7.6km の配水管を耐震化しました。
⑦配水管漏水調査については、東金市 275km を実施し、漏水を 5 箇所発見・修理しました。

１号・２号配水池
３号配水池③松尾配水場の耐震化等の取組が完了しました。

④成東配水場を廃止しました。
（令和４年３月３１日）⑤基幹管路耐震化工事の様子

舗装 3 件

5 件約 2.7km 施工し、完成することができました。

5 件約 1.8km 施工のうち 3 件約 1.2km が繰越となりましたが、令和４年６月に完成しています。

⑤基幹管路耐震化事業

舗装 3 件⑥重要給水施設配水管耐震化事業(交付対象事業:補助額約 1 億 5 千万円)

(交付対象事業:補助額約 8 千万円→繰越約 5 千万円)

3【総合的な危機管理】⑧総合的な災害対策訓練として非常用電源確保や応急給水訓練等を実施しました。
⑨応急給水に必要な新たな給水車（２㎥）を１台更新しました。
⑩松尾配水場の非常用自家発電設備に地下燃料タンクを増設しました。これにより、全ての配水場で７２時間の稼働が可能となり、長時間の停電にも耐え得る災害に強い施設が完成し、本取組は完了しました。

⑧災害対策訓練（庁舎の非常用電源設置）

計画目標３⑨給水車（２㎥）更新⑩非常用自家発電設備(全ての配水場 72 時間稼働可能)供給体制の持続性の確保【持続】【お客様サービスの充実】⑪新たな支払い方法の拡充を目指し、スマートフォン決済の導入に向けて検討しています。
⑫水道料金徴収業務受託者と定期的にミーティングや事務処理状況の検査を実施し、業務の適切な履行の確認及び丁寧なお客様対応ができるよう、指導を行いました。
⑬マスコットキャラクター「さんすいちゃん」の商標登録を出願しました。

⑪スマートフォン決済⑫お客様センター⑬さんすいちゃん【経営の健全化及び効率化】⑭九十九里地域末端給水事業体の統合・広域化の方向性や考え方を関係１３市町村と協議・調整し「取組方針」を取り纏め検討を開始したところです。
【環境に配慮した事業運営の推進】⑮大網配水場の配水ポンプを高効率化し省エネ化を図りました。
⑯発注した全ての工事で浅層埋設工法を採用しＣＯ2 削減に努めました。
⑰老朽化による事務局庁舎の電気設備の更新に伴い、省エネ性能の高いＬＥＤ照明の導入を計画的に進めることとしました。

4５

進行管理に関する評価
中長期経営プランの施策を推進するために企業団内に「中長期経営プラン推進委員会」を設置し、進行管理に関する内部評価を実施しています。
また、内部評価の客観性を確保するため「山武郡市広域水道企業団水道事業運営委員会（知識経験を有する委員で構成）」に諮問し、評価結果を取り纏めています。

5別 添
山武郡市広域水道企業団中長期経営プラン２０１６
令和３年度 計画の体系及び評価結果
計画目標 ３1

水道水の安全の確保【安全】

施策 ７(1) 水質管理の強化(2)

2

水道施設の計画的更新と維持管理

確実な給水の確保【強靭】

取組内容 １７達成状況①

水質管理の強化a②

直結給水方式への推進a③

給水装置に対する安全性の確保

c①

効率的な水運用のための水道施設の整備

a②

配水施設の計画的更新

a③

管路施設の計画的更新

a④

管路の維持管理及び漏水防止対策c①

災害対策計画と活動マ
ニュアルの運用管理a②

漏水事故及び災害時における復旧体制の強化
及び関係者間の連携

a①

お客様サービスの向上

a①

将来需要の動向に即した水道料金制度の検討

a②

経営基盤の強化a③

組織体制の強化a④

統合･広域化の検討

a⑤

運営委員会の有効活用a(3) 総合的な危機管理

(4)

(5)
供給体制の持続性3の確保【持続】お客様サービスの充実

経営の健全化及び効率化

施策の成果

B

ＡＡＡ

Ａ

(6)

活力ある人材・組織づくり①

人材育成と技術の継承

a

Ａ

(7)

環境に配慮した事
業運営の推進①

省エネルギーと環境保全対策

a

Ａ

達成状況
ａ 目標を達成
ｂ 概ね目標を達成
ｃ 目標に届かなかった施策の成果
Ａ 進展している
Ｂ 概ね進展している
Ｃ 一部の進展にとどまっている