宮城県道路公社 建設部
部
次

みやぎ県北高速幹線道路 工事事務所
技
技所

副術
副参事

参長

長事

長

工事 業 年 度
工事

名

路線

名

施 工 地 名
工

期

令和元年度

設計表紙（甲）

事

技
術
主
幹

仕工 事 番 号

様

技術
主
幹

技
術
主
幹

技
術
主
幹

設
計者

書

令和元年度 受（Ⅲ）道第１１号

みやぎ県北高速幹線道路（Ⅲ） 道路改良（１－８工区）工事

実 施

仕様書

(主)築館登米線
登米市 迫町 北方

地 内外

契約締結の翌日～

工別紙のとおり。

術
副参事

令 和 2事年 10 月 30 日

概

要まで日間

工事

概

要

道路改良（管理用道路)工事
施工延長

L= 1019.6 m

W= 3.0(4.0) m

路体盛土工

V= 3,200 m3

排水構造物工一式表層工(再生密粒度As20F） t=5cm

A= 2,150 m2

路盤工(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ40） t=30cm

A= 2,210 m2

迫川右岸護岸工(ﾌﾞﾛｯｸ張)A=335m2

荒川護岸工(ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ)

A=

510m2

一式

工事用道路撤去工みやぎ県北高速幹線道路

工事区間
道路改良(１－８工区)工事

位 置 図
登 米

－ 特 記 仕 様 書 －施 工 条 件 明 示 書

工事番号

令和元年度 受（Ⅲ）道第11号
項
目
１ 共通仕様書の適用

工事名条 件

みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)道路改良(1-8工区)工事
内
容

事務所名 宮城県道路公社
施 工 方 法備考

本工事は，宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか，本特記仕様書により施工するものとする。
仕様書の記載内容の優先は，「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。

2 主任技術者及び監理技術者（以下，配置技術者という。）の配置(１) 現場施工に着手する日の指定（配置技術者の配置要件の特例）※平成２５年４月１日以降適用「現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置要件の特例について」

平成

○ある

●ないある年月日 （「３ 工程関係」に条件がない場合は，期日以前の着手も可能）

請負者が着手日を選択出来る工事（フレックス工事） 契約日から○○日以内
土木工事共通特記仕様書第１編１－１－４によること。
請負者は，現場施工に着手する日の指定がない限り，原則として，契約書に定める工期の初日から30日以内に現場施工●ない に着手しなければならない。（共通仕様書第１編共通編第１章総則１－１－８）

上記現場施工に着手する日の前日までの期間において，工事準備等を含め工事現場が不稼動であることが明確な場合は，配置技術者の工事現場への専任は要しない。
出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/keiyaku/kk50.htm３ 工程関係
特記事項１ (1)のとおり(１) 関連工事による施工時期の調整あるない(２) 施工時期による制限

ある

ない

あるない

本工事のうち、登米市道･国道398号について規制を行い工事をする必 登米市･登米地域事務所との協議終要がある箇所について、受注後、協議が必要である。
了後に着手すること。

あるない

上記の協議結果によっては条件が付されることがある。

あるない

特記事項１ （２）のとおり(１) 交通安全施設等の指定あるない

特記事項１ （３）のとおり(２) 占用埋設物との近接工事による施工方法，作業時間の制限

ある

ない

あるない

(３) 関係機関等との協議の未成立(４) 関係機関等との協議結果、特定条件の付加
４ 公害対策関係(１) 施工方法，機械施設，作業時間等の制限
５ 安全対策関係

６ 排水工関係(１) 濁水,湧水処理のための特別な対策の必要性
７ 建設副産物対策関係
下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり，処理施設を指定するものではない。なお，下記によらない場合は，監督職員と協議すること。また，処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお，廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること（環境省または循環型社会推進課のＨＰを参照）。

(１) 共通事項

処理・処分する場所

距 離

処理・処分方法

制 限 時 間

工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は，施工管理及び契約方法等について，施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。

(２) 建設発生土

km

処理・処分

ある

他工事に流用運搬(農道撤去土)ない

2.0 以内km
以内
km
10.5 以内(３) 建設発生土以外の 処理・処分
コンクリ ート塊
建設副産物

あるない

アスファルト塊

あるない

建設発生木材

あるない

建設汚泥

あるない

km

あるない

中間処理(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)

再生資源化処理km
14.0 以
内

あるない

種類・数量

種類：再生合材、再生砕石

その他(４) 再生材の利用
８ 工事現場のイメージアップ

中間処理施設(登米市米山町)

再生資源化処理

km

時分 ～分
時
分 ～
時
分
時分 ～
時
分
時分 ～時分時分 ～時分時分 ～時
分時

数量：仕様書、数量計算書のとおり

内容

ある

ない

（１）品質証明書および施工プロセス品質確認
チェックリストの対象ある

ない

請負工事費が，１億５千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。
土木工事共通特記仕様書第３編１－１－9および品質証明実施要領によること。

（２）施工プロセス品質確認チェックリストの対象

あるない

上記に該当せず，請負工事費が１億円以上の工事。
土木工事共通特記仕様書第３編１－１－９および品質証明実施要領によること。

あるない

土木工事共通特記仕様書第３編１－１－１４によること。

イメージアップの具体的な実施内容，実施期間については，施工計画書に明記し，監督職員と協議すること。

９ 品質証明１０ 標準的な設計図書による発注方式
１１ 資材関係（１）生コンクリート

生コンクリートの使用に当たっては，「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品，又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。

（２）購入土購入土を使用する場合は，材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」，又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を提出すること。
必須（３）宮城県グリーン製品の利用「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。
「宮城県グリーン製品」を使用した場合は，請負者は環境政策課ＨＰより「チェックリスト」をダウンロードし，使用材料や数量等を入力後，工事完了後に監督職員に提出（電子メール）すること。
（４）現場吹付法枠工

１.植生基盤材等，視線誘導標，型枠用合板は，原則として宮城県グリーン製品を用いること。

あるない

２．盛土材,埋め戻し材

あるない

３．その他（）あるない４．その他（）

吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は，18N/mm2以上とする。

１２ 総合評価落札方式における「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用の有無
１．対象工事の場合、活用する技術については、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に基づき選択すること。

（１）「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用工事

対象

対象外 ２．ICT施工・3次元化等の活用提案の適用の有無に係わらず、「ICT施工・3次元化等の活用提案工事計画書」に記載の技術は、施工計画・技術提案等（いわゆる作文）の評価対象外とする。（「簡易型（施工計画型）」、「標準型」、「高度型」の場合）
なお、「ICT施工・3次元化等の活用提案」の対象外工事の場合も、同様の取扱いとする。

（２） 実施された技術についての費用計上（設計変更）

対象

対象外

設計変更の積算手法については、総合評価落札方式の手引きのとおりとする。なお、（１）が対象外の場合は、当該項目も対象外となる

－ 特 記 仕 様 書 －施 工 条 件 明 示 書項目条件

内容

施 行 方 法備考

１3 その他（１）舗装の下請制限について

土木工事共通特記仕様書第１編１－１－３によること。
本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり、請負者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他、ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。
請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負者は、当該工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む）も同様の義務を負う旨を周知すること。
本工事は、工事着手前等に当該工事の発注者、施工者、詳細設計等を担当した設計者が参加して、設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。
土木工事共通特記仕様書第３編１－１－５によること。

あるない

あるない

あるない

あるない

（5）発注者支援（工事監督支援業務）対象の有無

ある

ない

工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合、工事請負者対し「工事打合せ簿」により担当技術者（所属会社等名・氏名）の通知を行うこと。

（６）工事写真の電子化の対象の有無

あるない

本工事の工事写真の作成は，原則として，デジタル写真管理情報基準(案）に基づき電子とすること。ただし，予定価格が８，０００万円未満の場合は，監督員との協議により，従来の紙による作成も認めることとする。

（２） 「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象の有無（３）三者会議の対象の有無（４）貸与資料の有無（７）工事実績情報システム（コリンズ）登録（８）工事書類の簡素化の試行について本仕様書によるもののほか工事施工に関して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。
貸与資料（ 『みやぎ県北高速幹線道路（佐沼工区）設計業務委託』 成果品 その他 ）請負者は，工事請負代金額が500万円以上の工事について，工事実績情報サービス（CORINS）に基づき，受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し登録申請を行うこと。
１．本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。
２．「宮城県土木部における工事書類簡素化一覧表」に基づき実施するものとする。また，工事打合簿，材料確認あるない書，段階確認書，立会願，夜間・休日作業届の書類を提出については，電子メール活用を基本とする。
３．これらに定められていない場合は，監督職員と協議するものとする。

東日本大震災に伴う特例制度
項

目条件

内容施 行 方 法

備考

１４ 積算基準及び設計単価の適用期日（１）積算基準及び設計単価の適用についてあるない（２）工事請負契約締結後における設計単価の変更あるない

積算基準及び設計単価は公告日の前月の基準及び単価としている。
本工事は，当初工事請負契約締結後において，契約日を基準日として設計単価の設計変更を行うこととする。
なお，設計変更の対象は，資材単価・労務単価及び機械単価等の設計単価とする。

１５ 被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用
あるない（１）労働者確保に関する積算方法の試行工事

１ 本工事は，「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象間接費」という。）について，契約締結後，労働者確保に要する方策に変更が生じ，宮城県土木部
においては土木工事標準積算基準（宮城県土木部）に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場
合は，実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。
営繕費：労働者送迎費，宿泊費，借上費
労務管理費：募集及び解散に要する費用，賃金以外の食事，通勤等に要する費用
２ 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額（宮城県土木部においては，土木工事標準積算基準に基づき算出した額）における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。 (道路改良工事)
１）共通仮設費（率分）に占める実績変更対象間接費（労働者送迎費，宿泊費，借上費）の割合： 12.82%

２）現場管理費に占める実績変更対象間接費（募集及び解散に要する費用，賃金以外の食事，通勤等に要する費用）の割合：

1.61%

３ 受注者は，実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は，実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書（様式１）」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類（領収書，領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。）を監督員に提出し，設計変更の内容について協議するものとする。
４ 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については，設計変更の対象としない。
５ 発注者は，実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合，受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から，宮城県土木部においては土木工事標準積算基準（宮城県土木部）に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお，全ての証明書類の提出がない場合であっても，提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。
６ 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については，法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。
７ 受注者は，実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は，監督員と協議するものとする。
本工事は，「労働者宿舎設置に関する試行要領」（以下試行要領）の対象工事である。
労働者宿舎の設置を希望する場合については，「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。

あるない

あるない

あるない

（１）機械損料の補正についてあるない

本工事で使用するブルドーザ（リッパ装置付きブルドーザを除く），バックホウ，ダンプトラック（建設専用ダンプトラッ
クを除く）については運転１時間（日）当たりの損料に105/100 を乗じている。

（２）土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取扱いあるない

・本工事の施工において，調達（購入）する予定の土砂・砕石の設計単価は，現場持込価格（単価）としている。
ただし，契約後，施工計画に基づき，土砂・砕石の調達条件について異なる場合は，監督職員と協議すること。
・資材搬入において，標準作業以外の作業（現場外の仮置き等）が生じる場合は，監督職員と協議すること。

あるない（２）労働者宿舎設置に関する積算方法の試行工事

１６ 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更（１）遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更

下記の建設資材は，通常地域内から調達することを想定してい 受注者は，購入費及び輸送費をるが，安定的な確保を図るために，当該調達地域以外から調達 変更したい場合は，「工事打合せせざるを得ない場合には，事前に監督職員と協議するものとす 簿」に次の事項を記載し発注者にる。また，購入費及び輸送費に要した費用については，証明書 提出し協議するものとする。
類（契約書及び納品書等）を添付するものする。なお，添付する 1 地域内及び基地に，建設資材証明書類（契約書及び納品書等）は原本を提示（写しの提出）と がないことを証明する資料（打合し，受注者名，納品者名，使用資材名，規格・形状，使用（納品） せメモ等）
日，使用（納品）数量等が記載されている物を監督員に提出し， 2 遠隔地から購入及び輸送するその費用について設計変更することとする。
建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称（使用材料の建購入費の対象は，生コンクリート・アスファルト合材・石材等（山設資材名及砂，砕石，捨石，被覆石等）とする。
び規格・形状等の証明資料「品質輸送費の対象は，仮設材（鋼矢板等）とする。
証明」）
3 遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由
4 製造・生産工場を選定した理由
5 見積もり書
6 その他，必要と思われる事項

１７ 施工箇所が点在する工事の間接費の積算（１）施工箇所が点在する工事積算方法の試行の対象工事

本工事は，施工箇所が点在する工事であり，共通仮設費及び現 本工事における共通仮設費の金
場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるた 額は，対象地区毎に算出した共め，「○○地区（施工箇所○○，○○），△△地区（施工箇所○ 通仮設費を合計した金額とする。
○），□□地区（施工箇所○○）（以下，対象地区という）」ごとに また，現場管理費の金額も同様
共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する に，対象地区毎に算出した現場工事積算方法の試行」の対象工事である。
管理費を合計した金額とする。なお，共通仮設費率及び現場管理費率の補正（大都市，施工地域等）については，対象地区毎に設定する。

１８ その他（３）東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について

間接工事費（共通仮設費及び現場管理費）について，工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低下等により現場の実支出が増大し，積算基準による積算とかい離が生じていることが確認されたため，積算基準書等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に，それぞれ以下の補正係数を乗じている。
補正係数

共通仮設費：１．５

現場管理費：１．２

特 記 事 項
１ 現場条件(１) 関連工事について

当該工事箇所において、先行工事及び後発工事を計画しているので、施工時期や手順について関係者と調整のうえ工事を進めること。
当該工事箇所は田畑が隣接しているため、油脂類の流出、セメント類の飛散がないよう対策を講じること。

(２) 周辺状況について一般車両や第三者の安全確保のため，必要となる交通誘導員や保安施設等を適切に配置すること。
(３) 安全対策について工事に先立ち、地元関係住民や登米市および土地改良区などの関係機関に対し、工事内容の説明を行うこと。
(４) 事前周知について
２ 施工(1) 事前測量等について(２) 残土処理について(３) 迫川右岸高水護岸について（４）仮桟橋について(５) 交通誘導員の配置について(６) 田園の用排水について(７) その他について（８）暴力団等の排除について

共通仕様書第１編共通編１－１－３７に基づき，事前測量を実施し，測量結果を監督職員に提出すること。
監督職員からの施工図等の作成指示があった場合は，図面作成，数量計算等を実施し，成果を提出すること。
（工事用道路撤去土について）
残土処理については、他工事にて運搬を計画している。
他工事との工程を調整すること。変更となる場合は協議事項とする。
(農道撤去土について)
農道撤去土については他工事の盛土材とし利用計画をしているため、他工事との工程を調整し土砂を搬出すること。
変更となる場合は協議事項とする。
迫川右岸高水護岸の張ﾌﾞﾛｯｸ材については流用品を計画している。
本工事にて張ﾌﾞﾛｯｸを資材置き場より運搬し、施工すること。(運搬距離L=3.9㎞）(資材置き場については、監督員より指示する。)
本工事の撤去する仮桟橋の損料については、別途工事にて計上している。(整備費については本工事の対象)本工事については、仮桟橋を撤去し返却を計上している。
損料以外の材料については、佐沼ICへ運搬を計上している。
佐沼ICの運搬については、みやぎ高速幹線道路部となるため、搬出時に事故の無いよう努めること。
(上記内容の返却・運搬先については、監督員より指示する。)
土砂搬入･搬出期間中の出入りについて、交通誘導員A(国道398号)を1名配置計画している。
また、迫川右岸高水護岸工の施工時についても、交通誘導員A(国道398号)を1名配置計画している。
交通誘導について、近接工事との工程連絡・報告し誘導による事故の無いよう努めること。
当該工事箇所は田畑が隣接しているため、周辺状況を確認し田園の用排水について留意すること。
疑義が生じた場合は，施工前に監督職員に協議すること。

１乙が、この契約の履行期間中に宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成20年11月１日施工。（以下、「排除要綱」と言う）。別表各号に該当すると認められたときは、契約を解除することができる。

２ 乙は排除要綱別表各号に該当し、本県から指名停止措置を受けている者に、この契約の全部又は一部を下請負させ、若しくは受託させてはならない。また、この契約の下請負受託をさせた者が、排除要項別表各号に該当すると認められたときは、当該下請契約等の解除を求めることができる。
３ 乙は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者（以下、「暴力団員等」という）。から不当要求を受けたときは、速やかに警察への通報をおこない、捜査上必要な協力をおこなうとともに、発注者へ報告すること。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、同様の措置を行うよう指導すること。なお、暴力団員等から不当要求又は被害を受け、警察への通報、捜査協力及び発注者への報告が適切に行われた場合で、これにより、履行延滞等が発生する恐れがあると認められるときは、必要に応じて工程の調整、工期の延長等の措置を講ずる。

工事数量総括表(本01)
工事名

みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)道路改良(1-8工区)工事
工事区分・工種・種別・細別

事業区分
工事区分
規格単位

数量（前回）

数量（今回）

道路新設･改築
道路改良数量増減

摘要

道路改良
式

1式

1式

1m3240式

1m3

3,200m3

3,170式

1m3

100m3

8式

1

道路土工

掘削工

掘削

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m
3未満

路体盛土工

路体(築堤)盛土

施工幅員:4.0m以上

土砂等運搬

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

盛土工

路肩盛土

施工幅員:2.5m未満

畦畔盛土

法面整形工

宮城県

工事数量総括表(本01)
工事名

みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)道路改良(1-8工区)工事
工事区分・工種・種別・細別

事業区分
工事区分
規格

法面整形(切土部)

現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

法面整形(盛土部)

法面締固め:無し,現場制約:無し

単位

数量（前回）

数量（今回）

m2

280m2

1,060式

1式

1m21,340式

1式

1m3

230

m3

140式

1m

63

道路新設･改築
道路改良
数量増減

摘要

法面工

植生工

種子散布

種子規格:外来･在来種,肥料:無し,
施工規模:1000m2以上

排水構造物工作業土工

床掘り

土質:土砂埋戻し

土質:流用土

側溝工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(PU1-B300-H300)

U型側溝規格:鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型300B

宮城県

工事数量総括表(本01)
工事名

みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)道路改良(1-8工区)工事
工事区分・工種・種別・細別

事業区分
工事区分
規格

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(PU3-B300-H300)

U型側溝規格:道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝
300,蓋:有(3種蓋)

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝(BF-B300-H200)

U型側溝規格:ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ300型

自由勾配側溝
(US9-B300-H600)

側溝規格:自由勾配側溝300×600,蓋:有(軽荷重用)

自由勾配側溝
(US9-B300-H700)

側溝規格:自由勾配側溝300×700,蓋:有(軽荷重用)単位

数量（前回）

数量（今回）

m436m

271m

1m

2式

1m

32m

14m

10m

5式

1箇所

9

道路新設･改築
道路改良
数量増減

摘要

管渠工

ﾋｭｰﾑ管(B形管)(PK1-RC2-D450)

管規格:外圧管2種,管径:450㎜,基礎
型式:90°巻

ﾋｭｰﾑ管(B形管)(PK1-RC2-D300)

管規格:外圧管2種,管径:300㎜,基礎
型式:90°巻管渠

管規格:CSB-D300

管渠

管規格:CSB-D450

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

現場打ち集水桝(B600-L600-H600)

集水桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,桝規格:B600-L600-H600,蓋規格:ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(軽荷重用)

宮城県

工事数量総括表(本01)
工事名

みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)道路改良(1-8工区)工事工事区分・工種・種別・細別

事業区分
工事区分
規格単位

現場打ち集水桝(B600-L600-H600)

集水桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,桝規格:B600-L600-H600,蓋規格:ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25)

数量（前回）

数量（今回）

箇所

7

現場打ち集水桝(B600-L600-H800)

集水桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,桝規格:B600-L600-H800,蓋規格:ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(軽荷重用)箇所

2

現場打ち集水桝(B600-L600-H900)

集水桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,桝規格:B600-L600-H900,蓋規格:ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(軽荷重用)箇所

1

現場打ち集水桝(B600-L600-H1000)

集水桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,桝規格:B600-L600-H100
0,蓋規格:ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(軽荷重用)箇所

2

現場打ち集水桝(B700-L700-H700)

集水桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,桝規格:B700-L700-H700,蓋規格:ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25)

箇所

1現場打ち集水桝(B800-L800-H800)

集水桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,桝規格:B800-L800-H800,蓋規格:ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(軽荷重用)箇所

2現場打ち集水桝(B800-L800-H800)

集水桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,桝規格:B800-L800-H800,蓋規格:ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25)

箇所

2式

1式

1式

1m2

2,210

道路新設･改築
道路改良
数量増減

摘要

舗装

舗装工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

下層路盤(車道･路肩部)

路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕
上り厚:300mm

宮城県

工事数量総括表(本01)
工事名

みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)道路改良(1-8工区)工事
工事区分・工種・種別・細別

表層(車道･路肩部)

事業区分
工事区分
規格

単位

材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),
舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上

数量（前回）

数量（今回）

m2

2,150式

1式

1m

34式

1式

1m3

1m3

240式

1式

1m3

370

道路新設･改築
舗装
数量増減

摘要

防護柵工

路側防護柵工ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･土中用):塗装
品 Gr-C-4E(流用品),施工規模:21m
以上50m未満,曲線部補正:無

築堤･護岸

河川土工

盛土工

路体(築堤)盛土

施工幅員:4.0m以上

法覆護岸工

作業土工

掘削

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m
3未満

宮城県

工事数量総括表(本01)
工事名

みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)道路改良(1-8工区)工事
工事区分・工種・種別・細別

床掘り事業区分
工事区分
規格

単位

数量（前回）

数量（今回）

道路新設･改築
築堤･護岸
数量増減

摘要

土質:土砂
m3

130m2

20m3

90式

1m2

70m2

6m2

60式

1m

47m2

188式

1基面整正

埋戻し

土質:流用土法面整形工

法面整形(切土部)

現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

法面整形(盛土部)

法面締固め:無し,現場制約:無し

法面整形(水中部)

法面締固め:水中法面均し

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)(迫川右岸高水護岸)
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,底幅:40cm,高さ:45cm

連節ﾌﾞﾛｯｸ張ﾌﾞﾛｯｸ規格:支給品,支給品運搬距離:
3.9㎞

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)(迫川左岸低水護岸)

宮城県

工事数量総括表(本01)
工事名

みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)道路改良(1-8工区)工事
工事区分・工種・種別・細別

事業区分
工事区分
規格

ﾌﾞﾛｯｸ張(陸上施工)

ﾌﾞﾛｯｸ規格:t=350㎜

ﾌﾞﾛｯｸ張(水中施工)

ﾌﾞﾛｯｸ規格:t=350㎜(ｼｰﾄ付)

吸出防止材

厚さ:10mm

止杭工

規格:L=2.0m,末口12cm

中詰工

中詰材:土砂(流用土)

中詰工

中詰材:割栗石(150-200mm)単位

数量（前回）

数量（今回）

m2

68m2

79m2

78

本

20m3

10m3

8式

1m2

510式

1m

27m3

3

道路新設･改築
築堤･護岸
数量増減

摘要

多自然型護岸工

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ

法勾配:1:1.0

護岸付属物工小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

規格:ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ帯ｺﾝｸﾘｰﾄ,幅:50cm,高さ:30cm

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40-60%,幅:50cm,高さ:50cm

宮城県

工事数量総括表(本01)
工事名

みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)道路改良(1-8工区)工事
工事区分・工種・種別・細別

事業区分
工事区分
規格単位

数量（前回）

数量（今回）

道路新設･改築
築堤･護岸
数量増減

摘要

仮設工式

1式

1m3

4,000m2

410

m3

21m3

21m2

3,120m

56m

20m

93式

1

工事用道路工

工事用道路盛土撤去

施工幅員:4.0m以上

舗装版破砕

舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

殻運搬

殻種別:舗装版破砕

殻処分

殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

土木ｼｰﾄ

作業区分:撤去

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

区分:土中建込,規格:Gr-C-4E

暗渠排水管

作業区分:撤去,管径:φ300

暗渠排水管

作業区分:撤去,管径:φ350

農道復旧

宮城県

工事数量総括表(本01)
工事名

みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)道路改良(1-8工区)工事
工事区分・工種・種別・細別

事業区分
工事区分
規格単位

掘削

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m
3未満

数量（前回）

数量（今回）

m3

1,100

土砂等運搬

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)
m3

1,140

盛土工(敷均し)

施工幅員:4.0m以上
m3

1,100m3

1,100m3

1,140式

1m

30m2120t

32.3t

35.7式

1

道路新設･改築
築堤･護岸
数量増減

摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

土砂等運搬

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

仮橋･仮桟橋工

仮設高欄

形式区分:単管ﾊﾟｲﾌﾟ型,作業区分:撤去

覆工板設置･撤去[仮橋･仮桟橋］

作業区分:撤去

仮橋上部

作業区分:撤去

橋脚

作業区分:撤去

交通管理工

宮城県

工事数量総括表(本01)
工事名

みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)道路改良(1-8工区)工事
工事区分・工種・種別・細別

事業区分
工事区分
規格単位

数量（前回）

数量（今回）

道路新設･改築
築堤･護岸
数量増減

摘要

交通誘導警備員式

1式

1式1式

1式

1回

1t

88.44t

4.95式

1式

1式

1

直接工事費

共通仮設

共通仮設費

運搬費

重建設機械分解組立輸送費

仮設材運搬費

仮設材運搬費

共通仮設費（率計上）

純工事費

現場管理費

宮城県

工事数量総括表(本01)
工事名

みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)道路改良(1-8工区)工事
工事区分・工種・種別・細別

事業区分
工事区分
規格

単位

数量（前回）

数量（今回）

道路新設･改築
築堤･護岸
数量増減

摘要

工事原価式

1式

1式

1式

1式

1

一般管理費等

工事価格

消費税額及び地方消費税額

工事費計

宮城県