宮城県道路公社 建設部
次副所

部

みやぎ県北高速幹線道路 工事事務所
技術
副参事

参長

長事

長

工
事 業 年 度

令和元年度

技術
副参事

事

技術
主
幹

設

工 事 番 号計事

名

みやぎ県北高速幹線道路（Ⅲ） 道路改良（２－４工区）工事

路線名（主）築館登米線
登米市 中田町 石森 地内

工

契

期

約

締

結の翌

工
別紙のとおり

日

技術
主
幹

書

令和元年度 受（Ⅲ）道第１２号

工施 行 地 名

技術
主幹から

事

令 和 3

実

年

概

施

3

仕 様 書

月 25 日

要

設
計者

工
施工延長

L=880．0ｍ

幅員

事

概

要

W=6．5（8．5）ｍ

道路改良工事
機械掘削（１）

Ｖ＝18,000ｍ3

機械掘削（２）Ｖ＝2,500ｍ3

路床盛土

Ｖ＝1,600ｍ3

落蓋式側溝（３００×３００）

Ｌ＝1,457ｍ

自由勾配側溝（３００～６００型）

Ｌ＝

478ｍ

ベンチフリューム（３００～６００型）

Ｌ＝1,439ｍ

側道工

L＝

1,692ｍ

軽量盛土工（ＦＣＢ工法）

Ｖ＝1,374ｍ3W=

5.00ｍ

みやぎ県北高速幹線道路

工事区間
道路改良(2-4工区)工事

位 置 図
登 米

－ 特 記 仕 様 書 －施 工 条 件 明 示 書

工事番号

令和元年度 受（Ⅲ）道第１２号
項
目
１ 共通仕様書の適用

工事名条 件

みやぎ県北高速幹線道路(Ⅲ)道路改良(２-４工区)工事
内容

事務所名 宮城県道路公社
施 工 方 法備考

本工事は，宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか，本特記仕様書により施工するものとする。
仕様書の記載内容の優先は，「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。

2 主任技術者及び監理技術者（以下，配置技術者という。）の配置(１) 現場施工に着手する日の指定○ある（配置技術者の配置要件の特例）※平成２５年４月１日以降適用「現場施工の着手日を指定し●ないた工事における配置技術者の配置要件の特例について」

平成年月

日 （「３ 工程関係」に条件がない場合は，期日以前の着手も可能）

請負者が着手日を選択出来る工事（フレックス工事） 契約日から○○日以内ある
土木工事共通特記仕様書第１編１－１－４によること。
請負者は，現場施工に着手する日の指定がない限り，原則として，契約書に定める工期の初日から30日以内に現場施工●ない に着手しなければならない。（共通仕様書第１編共通編第１章総則１－１－８）

上記現場施工に着手する日の前日までの期間において，工事準備等を含め工事現場が不稼動であることが明確な場合は，配置技術者の工事現場への専任は要しない。
出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/keiyaku/kk50.htm
３ 工程関係
特記事項１ (1)のとおり(１) 関連工事による施工時期の調整あるない(２) 施工時期による制限

ある

ない

あるない

本工事のうち、登米市道について規制を行い工事をする必要がある箇 登米市との協議終了後に着手するこ所について、受注後、協議が必要である。と。

あるない

上記の協議結果によっては条件が付されることがある。

あるない

特記事項１ （２）のとおり(１) 交通安全施設等の指定あるない

特記事項１ （３）のとおり(２) 占用埋設物との近接工事による施工方法，作業時間の制限

ある

ない

あるない

(３) 関係機関等との協議の未成立(４) 関係機関等との協議結果、特定条件の付加
４ 公害対策関係(１) 施工方法，機械施設，作業時間等の制限
５ 安全対策関係

６ 排水工関係(１) 濁水,湧水処理のための特別な対策の必要性
７ 建設副産物対策関係
下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり，処理施設を指定するものではない。なお，下記によらない場合は，監督職員と協議すること。また，処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお，廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること（環境省または循環型社会推進課のＨＰを参照）。

(１) 共通事項

処理・処分する場所

処理・処分方法

距 離制 限 時 間

工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は，施工管理及び契約方法等について，施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。

(２) 建設発生土

km

処理・処分

あるない

現場内運搬

一部場外搬出（L=２ｋｍ以下）

0.3 以内km
以内
km以内(３) 建設発生土以外の 処理・処分
コンクリ ート塊
建設副産物

あるない

アスファルト塊

あるない

建設発生木材

あるない

建設汚泥

あるない

km

あるない

km
以内

あるない

その他
(４) 再生材の利用
８ 工事現場のイメージアップ

km

種類・数量

種類：再生砕石時分 ～分時分 ～
時分
時分 ～
時分
時分 ～時分時分 ～時分
時分 ～時分時

数量：仕様書、数量計算書のとおり

内容

ある

ない

（１）品質証明書および施工プロセス品質確認
チェックリストの対象ある

ない

請負工事費が，１億５千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。
土木工事共通特記仕様書第３編１－１－9および品質証明実施要領によること。

（２）施工プロセス品質確認チェックリストの対象

あるない

上記に該当せず，請負工事費が１億円以上の工事。
土木工事共通特記仕様書第３編１－１－９および品質証明実施要領によること。

あるない

土木工事共通特記仕様書第３編１－１－１４によること。

イメージアップの具体的な実施内容，実施期間については，施工計画書に明記し，監督職員と協議すること。

９ 品質証明１０ 標準的な設計図書による発注方式
１１ 資材関係（１）生コンクリート

生コンクリートの使用に当たっては，「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品，又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。

（２）購入土購入土を使用する場合は，材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」，又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を提出すること。

（３）宮城県グリーン製品の利用「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。
「宮城県グリーン製品」を使用した場合は，請負者は環境政策課ＨＰより「チェックリスト」をダウンロードし，使用材料や数量等を入力後，工事完了後に監督職員に提出（電子メール）すること。
（４）現場吹付法枠工

必須

１.植生基盤材等，視線誘導標，型枠用合板は，原則として宮城県グリーン製品を用いること。

あるない

２．盛土材,埋め戻し材

あるない

３．その他（）あるない４．その他（）

吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は，18N/mm2以上とする。

１２ 総合評価落札方式における「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用の有無
１．対象工事の場合、活用する技術については、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に基づき選択すること。

（１）「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用工事

対象

対象外 ２．ICT施工・3次元化等の活用提案の適用の有無に係わらず、「ICT施工・3次元化等の活用提案工事計画書」に記載の技術は、施工計画・技術提案等（いわゆる作文）の評価対象外とする。（「簡易型（施工計画型）」、「標準型」、「高度型」の場合）
なお、「ICT施工・3次元化等の活用提案」の対象外工事の場合も、同様の取扱いとする。

（２） 実施された技術についての費用計上（設計変更）

対象

対象外

設計変更の積算手法については、総合評価落札方式の手引きのとおりとする。なお、（１）が対象外の場合は、当該項目も対象外となる

－ 特 記 仕 様 書 －施 工 条 件 明 示 書項目条件

内容施 行 方 法備考

１3 その他（１）舗装の下請制限について（２） 「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象の有無（３）三者会議の対象の有無あるあるある

土木工事共通特記仕様書第１編１－１－３によること。
本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり、請負者は、調査票等ない に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他、ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。
請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負者は、当該工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む）も同様の義務を負う旨を周知すること。
本工事は、工事着手前等に当該工事の発注者、施工者、詳細設計等を担当した設計者が参加して、設計図書とない 現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。
土木工事共通特記仕様書第３編１－１－５によること。

ない

本仕様書によるもののほか工事施工に関して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。

（４）貸与資料の有無あるない（5）発注者支援（工事監督支援業務）対象の有無

ある

ない

工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合、工事請負者対し「工事打合せ簿」により担当技術者（所属会社等名・氏名）の通知を行うこと。

（６）工事写真の電子化の対象の有無

ある

ない

本工事の工事写真の作成は，原則として，デジタル写真管理情報基準(案）に基づき電子とすること。ただし，予定価格が８，０００万円未満の場合は，監督員との協議により，従来の紙による作成も認めることとする。

（７）工事実績情報システム（コリンズ）登録（８）工事書類の簡素化の試行について

貸与資料（ 『みやぎ県北高速幹線道路（佐沼工区）設計業務委託』 成果品 その他 ）請負者は，工事請負代金額が500万円以上の工事について，工事実績情報サービス（CORINS）に基づき，受注・変更・完成・訂正
時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し登録申請を行うこと。
あるない

１．本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。
２．「宮城県土木部における工事書類簡素化一覧表」に基づき実施するものとする。また，工事打合簿，材料確認書，段階確認書，立会願，夜間・休日作業届の書類を提出については，電子メール活用を基本とする。
３．これらに定められていない場合は，監督職員と協議するものとする。

東日本大震災に伴う特例制度
項

目条件

内容

施 行 方 法備考

１４ 積算基準及び設計単価の適用期日
積算基準及び設計単価は公告日の前月の基準及び単価としている。
（１）積算基準及び設計単価の適用についてあるない（２）工事請負契約締結後における設計単価の変更ある

ない

本工事は，当初工事請負契約締結後において，契約日を基準日として設計単価の設計変更を行うこととする。
なお，設計変更の対象は，資材単価・労務単価及び機械単価等の設計単価とする。

１５ 被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用
あるない（１）労働者確保に関する積算方法の試行工事

１ 本工事は，「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象間接費」という。）について，契約締結後，労働者確保に要する方策に変更が生じ，宮城県土木部
においては土木工事標準積算基準（宮城県土木部）に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場
合は，実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。
営繕費：労働者送迎費，宿泊費，借上費
労務管理費：募集及び解散に要する費用，賃金以外の食事，通勤等に要する費用
２ 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額（宮城県土木部においては，土木工事標準積算基準に基づき算出した額）における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。 (道路改良工事)
１）共通仮設費（率分）に占める実績変更対象間接費（労働者送迎費，宿泊費，借上費）の割合： 12.82%

２）現場管理費に占める実績変更対象間接費（募集及び解散に要する費用，賃金以外の食事， 1.61%通勤等に要する費用）の割合：
３ 受注者は，実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は，実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書（様式１）」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類（領収書，領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。）を監督員に提出し，設計変更の内容について協議するものとする。
４ 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については，設計変更の対象としない。
５ 発注者は，実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合，受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から，宮城県土木部においては土木工事標準積算基準（宮城県土木部）に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお，全ての証明書類の提出がない場合であっても，提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。
６ 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については，法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。

ある

７ 受注者は，実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は，監督員と協議するものとする。
本工事は，「労働者宿舎設置に関する試行要領」（以下試行要領）の対象工事である。
ない
労働者宿舎の設置を希望する場合については，「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。

ある

ない

あるない

（１）機械損料の補正についてあるない（２）土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取扱いあるないあるない（２）労働者宿舎設置に関する積算方法の試行工事

１６ 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更（１）遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更

下記の建設資材は，通常地域内から調達することを想定してい 受注者は，購入費及び輸送費をるが，安定的な確保を図るために，当該調達地域以外から調達 変更したい場合は，「工事打合せせざるを得ない場合には，事前に監督職員と協議するものとす 簿」に次の事項を記載し発注者にる。また，購入費及び輸送費に要した費用については，証明書 提出し協議するものとする。
類（契約書及び納品書等）を添付するものする。なお，添付する 1 地域内及び基地に，建設資材証明書類（契約書及び納品書等）は原本を提示（写しの提出）と がないことを証明する資料（打合し，受注者名，納品者名，使用資材名，規格・形状，使用（納品） せメモ等）
日，使用（納品）数量等が記載されている物を監督員に提出し， 2 遠隔地から購入及び輸送するその費用について設計変更することとする。
建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称（使用材料の建購入費の対象は，生コンクリート・アスファルト合材・石材等（山 設資材名及砂，砕石，捨石，被覆石等）とする。
び規格・形状等の証明資料「品質輸送費の対象は，仮設材（鋼矢板等）とする。
証明」）
3 遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由
4 製造・生産工場を選定した理由
5 見積もり書
6 その他，必要と思われる事項

１７ 施工箇所が点在する工事の間接費の積算（１）施工箇所が点在する工事積算方法の試行の対象工事

本工事は，施工箇所が点在する工事であり，共通仮設費及び現 本工事における共通仮設費の金場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるた 額は，対象地区毎に算出した共め，「○○地区（施工箇所○○，○○），△△地区（施工箇所○ 通仮設費を合計した金額とする。
○），□□地区（施工箇所○○）（以下，対象地区という）」ごとに また，現場管理費の金額も同様
共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する に，対象地区毎に算出した現場工事積算方法の試行」の対象工事である。
管理費を合計した金額とする。なお，共通仮設費率及び現場管理費率の補正（大都市，施工地域等）については，対象地区毎に設定する。

１８ その他（３）東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について本工事で使用するブルドーザ（リッパ装置付きブルドーザを除く），バックホウ，ダンプトラック（建設専用ダンプトラックを除く）については運転１時間（日）当たりの損料に105/100 を乗じている。
・本工事の施工において，調達（購入）する予定の土砂・砕石の設計単価は，現場持込価格（単価）としている。
ただし，契約後，施工計画に基づき，土砂・砕石の調達条件について異なる場合は，監督職員と協議すること。
・資材搬入において，標準作業以外の作業（現場外の仮置き等）が生じる場合は，監督職員と協議すること。
間接工事費（共通仮設費及び現場管理費）について，工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低下等により現場の実支出が増大し，積算基準による積算とかい離が生じていることが確認されたため，積算基準書等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に，それぞれ以下の補正係数を乗じている。
補正係数

共通仮設費：１．５

現場管理費：１．２

特 記 事 項
１ 現場条件(１) 関連工事について

当該工事箇所において、先行工事及び後発工事を計画しているので、施工時期や手順について関係者と調整のうえ工事を進めること。
当該工事箇所は田畑が隣接しているため、油脂類の流出、セメント類の飛散がないよう対策を講じること。

(２) 周辺状況について一般車両や第三者の安全確保のため，必要となる交通誘導員や保安施設等を適切に配置すること。
(３) 安全対策について工事に先立ち、地元関係住民や登米市および土地改良区などの関係機関に対し、工事内容の説明を行うこと。
(４) 事前周知について
２ 施工(1) 事前測量等について

共通仕様書第１編共通編１－１－３７に基づき，事前測量を実施し，測量結果を監督職員に提出すること。
監督職員からの施工図等の作成指示があった場合は，図面作成，数量計算等を実施し，成果を提出すること。

(２) 残土処理について残土処理については、現場内運搬(運搬距離L=0.3㎞)としている。
処理場所・処理方法について、変更となる場合は協議事項とする。

(３) 交通誘導員の配置について工事施工期間中、工事用車両出入口等に必要人員配置すること。
交通誘導については、先行及び近接工事との連絡調整を密に行い事故の無いよう努めること。
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ泥落装置設置期間は、掘削土砂の搬出期間を計画している。

(４) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ泥落装置(ｽﾊﾟｯﾂ)について当該工事箇所は田畑が隣接しているため、周辺状況を確認し田園の用排水について留意すること。
(５) 田園の用排水について
軽量盛土工については、配合試験を実施し監督員と協議の上施工すること。
（６）軽量盛土工について疑義が生じた場合は，施工前に監督職員に協議すること。
(７) その他について（８）暴力団等の排除について

１

乙が、この契約の履行期間中に宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成20年11月１日施工。（以下、「排除要綱」と言う）。別表各号に該当すると認められたときは、契約を解除することができる。

２ 乙は排除要綱別表各号に該当し、本県から指名停止措置を受けている者に、この契約の全部又は一部を下請負させ、若しくは受託させてはならない。また、この契約の下請負受託をさせた者が、排除要項別表各号に該当すると認められたときは、当該下請契約等の解除を求めることができる。
３ 乙は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者（以下、「暴力団員等」という）。から不当要求を受けたときは、速やかに警察への通報をおこない、捜査上必要な協力をおこなうとともに、発注者へ報告すること。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、同様の措置を行うよう指導すること。なお、暴力団員等から不当要求又は被害を受け、警察への通報、捜査協力及び発注者への報告が適切に行われた場合で、これにより、履行延滞等が発生する恐れがあると認められるときは、必要に応じて工程の調整、工期の延長等の措置を講ずる。

工事数量総括表(本01)
工事名みやぎ県北高速幹線道路（Ⅲ）道路改良（２－４工区）工事
工事区分・工種・種別・細別

規格

事業区分
工事区分
単位

数量（前回）

数量（今回）

道路新設･改築
道路改良
数量増減

摘要

道路改良式

1式

1式

1

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m
3以上50,000m3未満

m318,000

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m
3以上50,000m3未満

m32,500式

1m3

1,600式

1m3

250

m3

220式

1

道路土工

掘削工

掘削
機械掘削（１）掘削
機械掘削（２）
路床盛土工

路床盛土

施工幅員:2.5m以上4.0m未満

盛土工

路肩盛土

畦畔盛土

残土処理

宮城県

工事数量総括表(本01)
工事名

みやぎ県北高速幹線道路（Ⅲ）道路改良（２－４工区）工事
工事区分・工種・種別・細別

規格

事業区分工事区分単位

数量（前回）

数量（今回）

道路新設･改築
道路改良
数量増減

摘要

残土運搬
L=0.3km以下
m3

18,200式

1m3

1,100m3

1,100m3

760

m3

1,390式

1m2

13,870m2

1,650㎡

15,520式

1作業土工

床掘り

撤去

埋戻し

残土運搬
L=２km以下
法面整形工

法面整形(切土部)

法面整形(盛土部)

現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
法面締固め:有り,現場制約:無し

法面工
種子散布工
排水構造物工宮城県

工事数量総括表(本01)
工事名

みやぎ県北高速幹線道路（Ⅲ）道路改良（２－４工区）工事
工事区分・工種・種別・細別

規格

事業区分
工事区分
単位

数量（前回）

数量（今回）

道路新設･改築
道路改良
数量増減

摘要

側溝工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝
車道用３種
側溝蓋

自由勾配側溝

自由勾配側溝

自由勾配側溝

自由勾配側溝

自由勾配側溝

自由勾配側溝

自由勾配側溝

自由勾配側溝式

1m

1,457枚

2,914m

14m

143m

12m

35m

8m

7m

109m

28

U型側溝規格:落Ｕ300

蓋版の規格:300 41.2×9.5×50

側溝規格:300×300

側溝規格:300×400

側溝規格:300×500

側溝規格:300×600

側溝規格:300×700

側溝規格:300×800

側溝規格:300×900

側溝規格:300×1000

宮城県

工事数量総括表(本01)
工事名

みやぎ県北高速幹線道路（Ⅲ）道路改良（２－４工区）工事
工事区分・工種・種別・細別

自由勾配側溝

規格

自由勾配側溝

自由勾配側溝

自由勾配側溝

自由勾配側溝

自由勾配側溝

自由勾配側溝

数量（前回）

数量（今回）

数量増減

摘要m

28枚

192m

9m

64枚

36m

4m

2m

4m

2m

5m

5

側溝規格:500×1200

側溝規格:500×1300

側溝蓋
車道用500１枚掛
自由勾配側溝単位

道路新設･改築
道路改良

側溝規格:300×1100

側溝蓋
車道用300１枚掛
自由勾配側溝事業区分
工事区分

側溝規格:600×600

側溝規格:600×700

側溝規格:600×800

側溝規格:600×900

側溝規格:600×1000

側溝規格:600×1100

宮城県

工事数量総括表(本01)
工事名

みやぎ県北高速幹線道路（Ⅲ）道路改良（２－４工区）工事
工事区分・工種・種別・細別

規格

側溝蓋
車道用600
１枚掛
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝
300×200
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝
350×235
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝
400×260
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝
450×295
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝
600×380

事業区分
工事区分
単位

数量（前回）

数量（今回）枚10m

1,122m

30m

165m

118m

3式

1式

1式

1式

1式

1

道路新設･改築
道路改良
数量増減

摘要

U型側溝規格:ベンチフリューム

U型側溝規格:ベンチフリューム

U型側溝規格:ベンチフリューム

U型側溝規格:ベンチフリューム

U型側溝規格:ベンチフリューム

暗渠工

遠心ボックスカルバート

集水枡工

集水枡工

側溝蓋
（集水枡蓋）

宮城県

工事数量総括表(本01)
工事名

みやぎ県北高速幹線道路（Ⅲ）道路改良（２－４工区）工事
工事区分・工種・種別・細別

規格

事業区分
工事区分
単位

数量（前回）

数量（今回）

道路新設･改築
道路改良
数量増減

摘要

取付道路工
式

1式

1式

1式

1式

1式

1ｍ３

1,374ｍ３

1,374式

1㎡

230㎡

235

取付道路

側道工

舗装工

軽量盛土工
（Ａ２橋台背面）
軽量盛土

材料費

施工費

機械器具損料遮水シート
ｔ＝1.0mm
防水シート

宮城県

工事数量総括表(本01)
工事名

みやぎ県北高速幹線道路（Ⅲ）道路改良（２－４工区）工事
工事区分・工種・種別・細別

規格

事業区分
工事区分
単位

数量（前回）

数量（今回）

道路新設･改築
道路改良
数量増減

摘要

敷網材敷設
Φ3.2×100×100
㎡

978式

1㎡

282式

1式

1式

1式

1式

1式

1式

1式

1壁面工

壁面材設置工

仮設工

防塵対策工

ﾀｲﾔ洗浄装置

装置規格:前後輪型（排出口高250）

交通管理工

交通誘導警備員

直接工事費

共通仮設

共通仮設費

宮城県

工事数量総括表(本01)
工事名

みやぎ県北高速幹線道路（Ⅲ）道路改良（２－４工区）工事
工事区分・工種・種別・細別

規格

事業区分
工事区分
単位

数量（前回）

数量（今回）

道路新設･改築
道路改良
数量増減

摘要

運搬費

建設機械運搬費
ＦＣＢプラント他
Ｌ＝70km以下 往復分

式

1式

1式

1式

1式

1式

1式

1式

1式

1式

1式

1組立・解体費
ＦＣＢプラント他
技術管理費

配合試験費

共通仮設費（率計上）

純工事費

現場管理費

工事原価

一般管理費等工事価格

宮城県

工事数量総括表(本01)
工事名

みやぎ県北高速幹線道路（Ⅲ）道路改良（２－４工区）工事
工事区分・工種・種別・細別

規格

事業区分
工事区分
単位

数量（前回）

数量（今回）

道路新設･改築
道路改良
数量増減

摘要

消費税額及び地方消費税額
式

1式

1

工事費計

宮城県