青 森 県 立 郷 土館 研 究 紀 要 第 43号， 187‑1
94，2019.3

青森県立郷土館収蔵庫空調改修工事に関する取り組み(2)杉野森淳子 1)
E旺'ortsonr
epai
rworkofstor
ag
ecompartmenta
irconditionersatAomoriP
refectur
alMuseum (2).
JunkoSUGINOMORIKey Word:博物館資料，収蔵資料，収蔵庫，保存環境，資料整理

はじめに
分野

平成 29年度の空調改修工事について、前号では改修工事実

ト一一

発もi
資(レ料ベ区ル分¥
10"
.

11
念:>r
9ャ
‑・必2.8?ー17

現までの過程を学芸課の収蔵資料大移動への取り組みを中心に

資料名報告した。今回は、 平成 29年度に行った収蔵庫全資料搬出から収蔵場所移動前

手 ら 一 寸J

待避場所

勧 陶.
.
1.

改修工事 ・休館中の資料整理 ・資料の再収納の詳細と、 平成 30.
2，年度の改修後の状況についての報告である。
収議場所移動後

1 改修工事前の資料搬出一平成 2
9年 4‑8月一~，サイズ.5cm
タテ 6
ヨコ llcm

ど‑3f‑3‑資料区分 A指定文化財(重文、県重宝等)、B 博物館登録資料、平成 29年度に入札ついに改修工事に向けての資半羽椴出作

C参考資料業が始まった。
考古分野)
写真 2 資料 移動用ラベル (8月からの本格的な資料搬出に備え、現時点の収蔵資料の内容・配置の確認作業を 5月から行う 。 しかし現状では各収蔵庫

1)館外への資料搬出内は飽和状態であり、資料を確認する作業スペース自体が充分資料の保管場所として、平成 29年 3月末で移転した県立青にない。

森商業高校旧校舎体育館を 4月から一年間借用した。第一体育

そこで手始めとして 4月は各収蔵庫内に作業空間を確保す

館を博伽官資料の置き場とし、資料胡弘前に、資本糊管に適するため、床置きの資料や図書など、館外の一時過壁場所に置いる環境劉庸を行った。ても劣化の影響が少ないものを優先的に選択して搬出すること‑害 虫 除 去 → 床 清 掃にした。資料は、各分野(自然、歴史、民俗)担当で箱詰め ・・ガラス保護→中古の展示パネルを 1階窓ガラスに設置

梱包・移動専用ラベルを貼っ た上で、大ホールに集約 した。

・光を遮断 → 1、 2階の窓に暗幕取り付け
・風、虫文様→扉の目張り‑資料保護 → 段 ボ ールの上にブルーシートを重ねて資料置き場とした0・ 温湿度測定→データロガー設置 (5 月~)

写真 1 大ホールへの集約状況 (平成 29年 4月)

なお、今回、資料の紛失および資料移動の円滑化対策として、資料移動用に収納箱等の内容 ・移動前後の収納場所を明記する専用ラベルを作成している。

1)青森県立郷土館

主任 学芸主査

写真 3 青森商業高校 旧第一体育館への搬入 (平成 29年 7月)(干030‑0802 青森市本町二丁目 8‑14)

ウtoo‑‑A

杉野森淳子

4月 1
8日に、大ホール

未整理資料など、明哉の学芸員が初めて目にするものも多数あに集約していた資料を体ったO

育館に移動した。資料は、

4) 展示室への資料移動

分野毎にブ?ルーシートの常設展示室が休館となった 7月 24 日から、資料置き場とな上にまとめた。これが、外る展示室と運搬通路の養生、自然 ・歴史展示室への収納棚設置

部施設への資料移動の始を業者に委託して行った。考古資料はすべて、他分野は重量のまりである。なお、青森商

1日かある物 ・大型資料等の搬出を専門業者に委託した。7月 3業高校旧校舎のうち、第二体育館は物品 ・什器類、らは各分野で適時収蔵庫から展示室へ資料を移動した。エレベ
写真 4 体育館窓ガラスの養生

Iり振りは、各分野間で調ーターの利用日や、職員・解説員の害J今後使用しない物品など整して、搬出作業を進めた。の仮置き場として利用した。

資料置き場となった展示室は、収蔵庫環境に準じて空調を0

収蔵庫資料全搬出に向けて、 5月からは各収蔵庫の現在の見20Cとし、 24時間換気に変更 した。各展示室の温湿度はデータ

取図 ・棚収納状況図作成、箱番号付け、箱内容確認、移動用ラベル貼りを各分野担当者で、行ったロガーで、 1時間置きに測定した。

O

5 ・6月は、民俗資料を中心に館外へ搬出した。漁具や農具など重ねられない資料、大きい資料が多いため、搬出には述べ7日を要 した [4トントラック 、一 日2 ・3往復]。この期間は通常開館で、あったが、資料を直接収蔵庫からエレベーターで降ろし、バックヤードから搬出したため、開館業務には影響していない。
このほか、歴史分野では近現代の木製 ・鉄製資料や家電資料類を、自然分野では寄贈された図書類を体育館に待避した。なお、各資料の運搬は専門業者に委託 して行った。
2) 一時保管場所に課題のある資料

資料の退避場所は指定資料、 寄託資料、借用資料を大ホール

写真 5 資料待避状況(考古展示室)

壁面ケース内へ、そのほかは各分野の常設展示室を基本とした。
しかし資料の特性により、常設展示室に保管が不向きな資料もあり、保管場所を別途工面した。
自然分野:植物標本は、人の出入りが少なく、温湿度が比較的安定している 3階美術展示コーナーへ集約。
動物剥製は害虫予防のため、収蔵庫以外での露出保管は避ける必要があり 、大ホール移動展示ケース内に保管。ただし大型の剥製を入れるケースがないため、露出保管 となっTこ。
民俗分野 :大型ねぶたの顔の部分は、現状のエレベーターで
写真 6 資料待避状況(自然展示室)

搬出は可能だが、新設されるエレベーターには入らないため、工事の問も収蔵庫で保管することになったO

展示室に棚を設置して標本箱を収納。画面左は液浸標本類

民俗収蔵庫は最上階であることか ら、天井の工事もあるため、養生を念入りに行い、工事区画に応じて庫内で移動して保護することとした。ま5) 大ホールへの移動た、別途ねぶた面の保管ケースを作成することにした。

特別展資料撤収後の 8月 2
9 日から大ホールへの移動を開始

3) 館内全体を総チェック、館内の各倉庫内の整備した。第 6収蔵庫(図書室として利用) から書籍を収納した段収蔵庫が飽和状態になってから、館内の各所が資料置き場とボ、ール箱を手渡しで、搬出した。指定資料の移動、自然分野動物化し、各倉庫やパックヤードである荷解場 ・車路も資料や物品

1 日で収蔵庫からの資料搬出は剥製資料の移動を行い、 8月 3等で埋め尽くされていた。倉庫は展示室に隣接しているため、すべて完了した。

休館日を利用してこれらの整理を行った。一旦各倉庫を空にし、

6) 指定資料(重要文化財、県重宝)の移動新たに編成した各倉庫の利用割当に沿って、収品帥朋や資料・ 書

当館には、重要文化財三内丸山遺跡出土品や重要有形民俗文類 ・物品を再収納した。倉庫から搬出した物品 ・資料は、状態6件
化財津軽・南部のさしこ着物をはじめとした指定資料が 2と活用頻度を見極めて残すものと処分するものとに仕分けをし3588点(平成 29年 4月時点)あり 、各分野一般収蔵庫およびた。倉庫には、当館開館に関する書類 ・図面、一括寄贈された

考甘旨定資料収蔵庫に保管している。 これらは錦町木館 (8/oo︒︒‑‑A青森県立郷土館収蔵庫空調改修工事に関する取 り組み (2)解体して庫内に置いた。棚は庫内中央に集約し養生シー トで覆28~) 後に大ホール壁面ケー スに保管する 予定で、あった。

重要文化財三 内丸山遺跡出土品のうち、木製品 ・骨角器は脆ってイ呆霊童した

弱資料であることから温湿度調節可能な場所での厳重な保管が8) 荷解場改修O必要である。だ、が当館大ホールではその設備が不十分で、あるこノくックヤード1
こは二つの問題点があった。①資料置き場化 しとから、これらの保管場所が問題となった。 当遺跡の指定品は空き空間がない。②資中羽般入経路に仕切りがないため、車寄せ

当館と県立美術館収蔵庫に保管 していることもあり 、木製品 ・のシャッターを聞けると外からエレベーター前までが外気が入

骨角器は空調設備が整っている県立美術館に保管することとしることである。また搬入資料の一日朝呆管場所で、あった荷解場は、た。移動は当館休館日である 6月 26日(月)に実施した。この後に木製棚が造作されたことでシャッターが下ろせず仕切れな

重文移動に伴う文化庁への連絡 ・書類手続きについては、 年度い状態でもあった。
本来のパックヤー ドとして機能させるため、資料移動後の 8当初から担当部署である青森県教育庁文化財保護課で進めた。
このほかの指定資料は、特別展終了後の全館休館直後の 8月月に荷解場の改修も実施した。 *仕切扉は別途 3月に設置

30日に、各収蔵庫から大ホールに移動し、分野毎に大ホール壁・シャッターを塞いでいた木製棚の部分撤去

面展示ケース 内に収納した。外気の影響が一番小さい東側壁面‑木製棚の造作(収蔵庫に入らない大型資料、出前授業等

ケースに民俗と歴史資料を、西 ・北・ 南側壁面ケースには考古教育普及資料専用棚)資料を収納した。指定資料の運搬は美術品梱包専門業者 に委託‑搬入路に仕切扉を設置(透明アクリル板、スライド式)し、さらに考古資料の移動では、大型土器の収納箱の作成も行った。

O空間改修輩、主らし期間を経て、温湿度が安定した時点で優 先して震す。

￨自然分野 (大型動物剥製資料)

惚ゆ直前

申京 n1

タ myd41，z必1

写真 8 バックヤード「ー〉 ￨ 考古分野 (指定資料) ※考古分野(寄託惜用資料)は、風韻堂展示室内へ
大 ホ ル 出入口

改1~，/~

資壁面ケース
出入口l//轍

地岬叫浮幅引 (哨町尚域主 )。
第 6収蔵庫の図書
0歴史、民俗、美術分野毎に箱を配列

/、

ι，410

図 1 大ホールの待避資料配置図

平成 31年 1月)
写真 9 パックヤード改修後の現状 (写真 7 大ホールでの資料待避

2 改修工事一平成 2
9年 9月 平成 30年 1月一
改修工事は 9月 4日(月)から着工した。庫内外を養生後、壁7) 収蔵庫内の棚収蔵庫内の棚は、当初は搬出し資料仮置き場である展示室で面の改修から開始となった。 当初は既存の壁面下地を利用し断使用する予定で、あったが、棚の解体 ・移設に予想以上に時間を書林オ・調湿板を設置する計画で、あった。各収蔵庫の既存の壁面要することや、棚 自体の置き場が展示室では間に合わないことボードを撤去したところ、既存下地の腐食が予想以上に進行しがわかった。そこで改修士事業者 と工事内容を確認の上、改修ていた(写10‑3・4) これが今回の改修工事 中の大きな問題

工事 の 支 障 に な ら な い 範 囲 で そ の ま ま 残 す こ と と し た。

で、あったO

収蔵庫の壁面には、 豪雨による雨漏りや積雪による結露を受

全資料搬出後、工事の妨げになる分の棚は展示室に移動または

doo
同ハ‑
A‑

杉野森淳子

1 改修前の養生

黒いシミ )
2 壁に残るかびの痕 (サブエアコン空調機器
壁面全面に調湿板新調(自動温湿度測定機器付)

加湿器

セミエアタイト扉

7 改修完了0 収蔵庫の改修経過
写真 1/ 1階、第 2 (自然)収蔵庫
ハU

nu‑
A‑

青森県立郷土館収蔵庫空調改修工事に関する取り組み (2)3 休館中の資料整理一平成 29年 9月 平成 3
0年 2月一けた痕跡が残っている。特に 1階にある自然収蔵庫は建物の老朽化もあり結露など天候による影響が大きかったため、下地のこれまで作業スペース ・時間 ・人手不足もあり、集中して資腐食もやはり激しかった 他の 3つの収蔵庫の壁面には過去の料を点検することができなかったことから、全館休館の 7ヶ月

雨漏りの痕跡はわずかにあったが、下地の腐食は自然収蔵庫と間は、展示室等に待遊した収蔵資料の点検作業を行った。資料同じ状況で、あったことは想定外で、あった。の状態や番号確認のほか、 資料のデジタノレ化やリスト作成を行Oった

既存下地をこのまま使用するのは危険と 判断し、 工事業者とO

また、考古分野では資料の水洗や土器片の入れ替え、自協議の上、 4つの収蔵庫の壁の下地を急きょ新設することにし然分野では液浸標本の入れ替え、歴史 ・民俗分野で、は資料の水た。既存の下地をそのまま残して、手前に新たに設置した。骨拭きでのクリーニングFなどをこの期間に集中して行った。
収蔵資料以外の図書 明品去の企画展のポスター ・リーフレッ組の間隔は既存より狭くすることで、強化な下地ができている(
写10‑ 5)。

ト、物品・ 書類の整理も行った。中でも、ポスター類の整理で断書掛オは地上階にある 3つ [自然 ・歴史・民俗]の収蔵庫のは、開館時のものもあり、当館の歴史を語る上での貴重な資料

0‑6)。地下 1階の考古収蔵庫を含め、 4壁面に充填した(写 1の発見で、あった。 この整理したポスターの一部は、休館明けイ収蔵庫の壁面全面には調湿ボードを貼り付けた。なお最上階のベントで公開することとなった。
これ らの作業には、分野担当学芸員とともに解説員全員が携

関谷収蔵庫は天井部にも断書林オと調湿ボードを取り付けしてし、わっている。資料整理への解説員の協力は、解説員 自身の博物る。
壁面改修を終え、 9月下旬から空調本体の工事に入札 10月

館資料への知識充実をはかり、今後の解説に役立つことから、中旬には各収蔵庫に新たな空調設備が備わった(写10‑ 7)。

3名は、各分野に 2 ・3名を配置実現したものである。解説員 1‑空調設備 1式(各収蔵庫毎で温温度調節可能)

し、週ごとに 1人ずつ交替するローテーションを組んだことで、空調器と連動して作動する)・加湿器 1台 (解説員全員が全分野の作業に携わった。
今回の資料整理および館内での資料移動が円滑に進んだの‑自動温湿度測定機器 1基(中央監視型)

は、解説員の協力が大きな力となった‑サブエアコン 1台・考古・ 自然 ・歴史・関谷収蔵庫に追O

加導入
工事を進める過程で、新設の本体機器のみでは季節により温湿度を一定に保てない可能性が生じたことから、 4つの収蔵庫には空調能力を補うためにエアコン(温度調節のみ)が追加された。サブエアコンは収蔵庫中央奥の天井に設置、自然収蔵庫は他の収蔵庫より天井が低いため入り口天井に取り付けている。
また各収蔵庫の扉は、 気密性のあるセミエアタイト扉に交換した。
1
0月下旬か らは試運転を開始し、改修に伴う空気中の有機溶剤物質除去や収蔵庫内の温湿度状況を調整する枯らし(ならし)期間に入った。枯らし(ならし)期間は重要文化財公開承認施
11月
設の収蔵庫改修における推奨最短期間である約 3ヶ月 (1月)を見込んだ。

写真 1
1 液浸標本の入れ替え(降雪の中、外で行いました)‑収蔵庫温湿度自動計測(機械室での中央監調装置)
・ケミカルシート(酸、アルカリ用吸収材)の設置
・活性炭入り不織布シート(空気浄化用)の設置
・酸・アンモニア濃度計測
1
1月 2
9日には、重要刻印松開承認施設の改修状況の確認のため、管轄する東京文化財研究所の検査を受けた。検査時に温温度測定にデータロガー等精度の細かし、測定方法を求められ2月 ・1月たことから、各収蔵庫にデータロガーを設置した。 1の環境測定データ(温湿度、酸 ・アンモニア濃度等)を東京文化財研究所に提出し、空調環境に問題が如、との報告を受けた。
これで改修後の枯らし(ならし)は無事できたことになり、収蔵庫の改修工事は完了したことになる。
エレベーター改修工事は、空調設備工事が終了した後、 1
1月

写真 12 土器片の詰め替え (ホコリが舞うため、ビニール袋で養生して行いました)

中旬から 1月末まで行われた。既存のものを撤去し、新たなエレベーターが導入されている。

1inu‑‑A

杉 野森淳子

棚やラックパネル等 を導入した。
収蔵庫内の環境調査を終え、エレベーター完成後の 2月から、展示室から収蔵庫への資料の戻しに入った。収蔵庫からの搬出時同様、各分野にエレベーターや台車の利用、人員の配置、移動日を割り振りして行った。外部の待避場所である青森商高旧体育館からの移動は、降雪の影響が少ない時期である 2月下旬に行った。収蔵スペースが以前と異なることもあり、整理しながらの再配置には時間を要することもあったが、 3月上旬には収蔵庫への資料戻 しが完了した。
中旬に収蔵庫内の資粋黒蒸を行い、そして 3月下旬からは 4
月 1日の開館に向けて、展示 ・イ ベン トの準備をした。
写真 1
3 民俗、歴史資料のクリーニング

また、大ホールに待避していた図書類の戻 しは、 12月に行っ(降雪前の寒い中、体育館でフk拭きもしました)た。第 6収蔵庫は一般図書専用の保管であること 、工事は空調機器のみであり有機溶剤の使用が少ないことから、 他の収蔵庫に比べ短期間の枯らしで適正な環境となった。てど人 ¥iJ
1

写真 1
4 美術資料の整理(資料の状態確認と、大きさを計測しデータ化中)

写真 1
6 民俗資料の収蔵庫への戻し(箱から資料を出して、棚に収納中)

写真 1
5 ポスターの整理(企画展ポスター一覧表と枚数の照合、状態確認)
写真 1
7 自然資料の収蔵庫への戻し

4 改修工事後の資料搬入一平成 30年 1‑3月一ctss
板増設により、収納力アップ。整然と並ぶ剥製)

雪周改修工事が終わった 1
2月からは、収蔵庫へ資料 を戻す準備に入った。 1月は各分野で新収蔵庫への資料配置図作成に取

5 改修後一平成 3
0年度一り組んだ。新たな収蔵庫は、壁面に下地を増設したことにより 、1) 開館イベント一回り狭くなった。また新たな空調4鍛告も以前より大きくなり、各収蔵庫の収蔵スペースは幾分小 さくなったことから、以前と4月 1日(日) 、 7ヶ月振りの開館を迎えた。 この日は営業再開記念、として無料開放とした。
再開イ ベン トは、休館中の業務に関するものを行った。

同様の配置ができなくなった。
収蔵庫に資料を戻すために、新たな配置を考えなければなら

0 パックヤード見学 (4月 1日のみ)ず、各分野担当は、 棚の位置や棚板の高 さ、資料の入れ方を工

0 休館中の業務紹介のパネル展

夫して新たな資料収納配置図を作成した。必要に応じて新たに

0 過去の企画展のポスター展‑192‑

青森県立郷土館収蔵庫空調改修工事に関する取り組み (2)パックヤード見学は当館初の企画で、あった。見学希望者はれる。

定員以上になり 、見学回数を増やして対応した。好評につき、パックヤードは、仕切りができたこと、資料を整理したこと5月の連休期間にも実施し、こち らも各回見学者が大勢で、あっで、搬入資料の一時保管場所としての本来の機能が保たれてし、た。

る。
3) 運用上の対策①収蔵庫内の使い方収蔵庫の適正な環境を維持するためには、資料の扱いや収蔵庫の使い方にも注意しなければならない。 これまで収蔵庫の利用に関する具体的なものがなかったため、 資料管理に関する運用ノレーノレを検討中で、ある。
例として、 今回の改修により、収蔵庫内の土足禁止の徹底。
入室前には粉 じん ・ホコリを除去する粘着マッ トを通る。収蔵庫の定期清掃、 資料の定期点検などである。
これらの実施には、学芸課をはじめ館全体で取り組むもので
写真 1
8 I心;ノクヤード見学あることから、館の運営に携わる全員 に向けての勉強会も必要(通常は左側の棚に収納している出前授業用の資料公開)となり 、 6月に期 値している。次回は 3月を予定。

.6月 資料イ呆存環境に係わる研修会第 1回「文化財 1PM(文化財管理環境システム)の取り組み」
・3月 第 2回 「改修後の一年間の状況、資料管理運用J

e
機器類

新調した空調機器本体と 、本体に連動する加湿器は 365日 24時間稼働している。加湿器は、夏はほぼ停止状態(稼働能力率は9%以下)、ほかの季節は湿度を上げるため 30"‑'
80%で稼働している。サブエアコンは、収蔵庫の温度が上昇し始めた 6月から稼働させ、 9月末まで使用した。 これまで長年停止していた空調が稼働したことで、新たな光熱費や機者間賞のフィルタ一
写真 1
9 過去の企画展ポスター展等消耗品の維持管理費が生 じている。収蔵庫の適正な温湿度環境の維持に合わせて、導 入 し た 槻 棋 を長 く使い続けるために

2) 収蔵庫の状況
空調機器の新調により、収蔵庫内の温湿度環境は 4月以降、も、温温度状況をこまめに確認しながら、調整することが必要

0

ほぼ安定している。設定は 20C、55%を基本とし、温度の変動である。

は年間 ・一 日を通して 55"‑'60%である。

4) 今後の課題
博物館の空調環境整備は、収蔵庫だけでなく、展示室も重要地下にある考古収蔵庫では、 一昨年までは夏期に除湿器 3台である。当館展示室の空調は、以前の収蔵庫同様に部屋毎の個で湿度 60%台を何とか維持していた環境が改善 された。
これは、設備面では、収蔵庫壁面の断熱材 ・調湿材と、高気別設定ができないタイ プである ことから、 展示室の温湿度は季密性エアタイト扉を取 り入れた効果である。 さらに資料収納面

節に応じて外の環境と同様に変化する。展示室の空調も各展示では、庫内に空気が循環するよう棚の配置、資料の入れ方を工室の位置、展示資料の特質にあわせて調整可能なものに替え、夫したことにもよる。

一定の祖湿度を保つ必要がある。
今回改修した収蔵庫の うち、温湿度環境が不安定な 3室につただ し、改修した 7つの収蔵庫のうち、第 6 ・7収蔵庫と自然資料室は、 1"‑'
4収蔵庫に比べると 、温勘支が不安定である。

いては、今後の温湿度の経過観察から 、安定化に向けて対策を時期によっては 65%に達する。自然資料室は逆に 50%に下がる

考えていきたい。

こともあった。 これらの収蔵庫は空調を改修したのみである。
不安定な要因は建物の構造が影響 していると 考えられる。 6 ・

おわりに

7収蔵庫は、昭和 6年建造の銀行の旧館にあり 、元は金庫であ

平成 29年度の資料搬出入および資料整理は、空調設備改修った。そのため周囲は厚いコンクリー ト壁で覆われ、耐火 ・耐工事本体の進捗状況に合わせて、随時作業内容を組み直すなど震性は高い。 この厚い壁の索刊云導率が温湿度に影響しているとして進めた。 この大がかりな資料移動で、 資料の破損や事故が考えられる。自然資料室は、開館時に新設された部屋で、あるが、なかったことは計画を担当したものとして何よりで、あった。

一般執務室仕様であり 、壁面はコンクリートである。 さらに上

これは、実際に作業を行った職員 ・解説員の協力のおかげでに機械室があることなども起因する。 これら収蔵庫の環境を整ある。工事関係者 ・予算等調整機関を含め、皆様に感謝申し上えるには、内壁の設置など内装を工夫する必要があると考えらげる。

J円

ny‑‑
A

エ・1

H hvhF箆剖豆蔵庫 1.
5F

般 図書 → 大ホール

物品・ 書 類 ・ポスヲー→先人展示室

資

寄託・借用資料 → 風韻堂展示室

移0その他

￨￨￨料i

資料 移動準備備

指定資料→大ホール壁面展示ケース肉、
県立美術館

資料 → 考古展示室

・ーーーーーーーート
ーーーーーー・

梱包

準動1、集l.
ll!
蔵庫B
賓L
JlJl蔵庫1F

包一0考古分野﹁搬一運一青商

一一I‑J‑‑ 一資 一 ￨￨ 一

3一閣
F
一一本柑和一…
標駄閑
一類恥
叶訓自→…
服然
1F、第 3・4倉 庫 郷土学習室、大ホール
2
F

u

且悠資担室

一例 一一﹂動 ナ ￨ ￨上l組 一 騨1
Fua
M
一‑p‑
44一‑i
比司民上
矧 下￨ ￨ lj※r「El
直一一ケ 寸﹂月
同↓l室へ

体 育館 での資料整理

I1 I

各分野 資料整理 9月‑2月

梱包、移動

l6/2
7重文加 点 を 美 術館へ移動 ￨4 託 11

同一一一一一一jj

トー ー惨i ;t;^~-~O)~・・砂 ￨指定資料 移動 梱包・ 運 搬は委託/文化財保護 課立ち会い

I一:i!
[;1 移動 時 1 1，t ※~ 1
考古 (2即1119/1君臨 は大ホール移動ケ ー ス 内 へ￨1‑
7
自 然 5即￨げ，一一一‑:~~ I芸品引 ￨8月 自 然資料室の資料 は 3
階郷 土学習室へ搬 出￨i
委川↑￨

託i:11111 I
一部ま 業者委 I I

tZ￨￨

指定資料、寄託・借用資料を大ホールへ移動 。文化財保護課立ち会い
大型のもの等￨ イ 一
一一十1十I ※運搬ま職員 . I _ -I~つ;1

1~ It巷 ll
内;(8/28まで)

t室

t 司てli
J空;1常設展示; 空~ 1，"1I _~ 指定 資 料移動 運織 は委託 / 文化財保護課 立ち会い

I:tf~ >Iõ ~ ~~~~~J~~~ I ~ :i< Õ~ ~ >，- 1~~~:

一

0自然分野

l‑‑!町 ￨ 収蔵庫

T

指定資料・借用・寄託資料→大ホール壁面ケース肉⁝川一 一 ⁝包-------I-----~

Lhlh冨百二箪剖互蔵庫 2
F、
第 2・5
倉庫2
F、 ￨資料 → 歴史 ー
先人展示室
荷角車場 1
F訓恥劃一

h⁝
じ⁝
￨
肌ー梱空 運搬

資 の然他

ι‑一一

￨
未 整理資料、本等→ら商

Illi‑‑自 l 収.凡又一‑:o:
資料移動l I"~ ~ ._，.，.~_， i.
，.
.
，. ~~ .~"
lつよ:
"
，;
.
‑.
.
;
;
，"
1

資 ￨ ￨}体 育館での資料整 理￨ エレベーター工事 (2日×当館刊行物は一括して別途保管する 。収蔵庫には置かない 。
ム当館刊行物・外部からの提供書
籍は、 6収蔵庫または地下図書室で保管管可。各分野登録資料優 先0参 考資料と、登録資料のうち本・ク、ツズ類等は収蔵庫以外に保‑整理後の収蔵庫利用の注意点)

環 境 測 定 アム

指定資料 → 大 ホ ー ル壁 面ケース肉林 一一説 一‑ZJ
Z長官ーー‑ー

室定

資料確認 (学 芸課 )、梱 包・運搬(委託)に 1ヶ月

空調工事 (2ヶ月 )庫一
蔵一←ーーー「ーーーーl 上̲l

外部利用中止。職員会議・ 資料整理場として利用 。基本は予備室として空ける

期一一

下線は空調改修工事 あり

1.
.
.
T.
.
.

し

【空調改修に係わる 資料待避場所】太字

養生‑..
.
I.
.
.‑
[.
.
.

;Iil休 館 7/24‑(*風韻堂展示室は8/28‑) ※各分野資料待避場所、 資料整理場として利用

J
特別展で使用ーー「ーーー ーー

下全館休館 (8/28‑3/31)※資料待避場所として利用

中

1月

同問閣} ⁝0歴史分野

通常開館 ‑7/23までーーー『ーーー ー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー『ーーーー二 l -- 二 ~_ ̲̲ ーーーーーーー 」ーー目!

1

月一ケ一

l

特 別 展 加 ‑8/27

1
2月

一一

箆坐包蔵庫3
F、 資料 → 一 部 青商
荷解場 1
F、第 2倉 資料 → 民俗展示室
庫2
F、焼却室 B
1

1:1
1月

創作l

仰

1
0月

下 ￨ 上 中 下 ￨ 上 中 下 ￨ 上 中 下 ￨ 上

一一一一O民俗分野

1:企 画 展 開1111

し )戻月

手保管釘 ￨資*4待避場一1: 企画展中

9月

一一く〉大ホール

8月一く〉 常 設 展 示 室

7月̲̲J̲̲̲
1~ ;~:-.丘 J ー に[二二亡 一二1_-コー -- 1 一一一 T ，‑‑LJ<>旧青森商高

レベーター

資料室)

‑空調 (1‑4・6・7
収蔵庫、自然‑小ホール

・常設展示室

6月

ーーム

資料待避場
/収蔵庫

改修日程

館内利用

(特別展示室)‑大ホル

5月

上 中 下 ￨ 上 中 下 ￨ 上中下 ￨ 上 ￨中 下 ￨ 上 中 下 ￨ 上ーーー」ーーー'
唱‑トーー ̲1̲̲̲ーーーー 」ー I‑ーー 」ーー ̲l̲̲̲.
J̲ ̲ ̲̲ ̲̲̲lー四 l

4月

収蔵庫空調等改修に伴う工程【学芸課作業】平成 29年 度

本 場 制刑判 中円

川N川岡U﹂
阿 川凶門一] 一

一一