■ これまでの工事の経過
ｖ
正倉を工事中の風雨から守り、作業の足場となる「素屋根」の建設が平成 23 年 10 月から始まりました。基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの打■ 工事概要
屋根

瓦は全て丁寧におろし、目視及び打音検査により再用・不再用の選別を行います。

設、鉄骨の建て方を経て、翌 24 年 2 月下旬に完成しました。

補足瓦の形状は天平期の瓦に倣い製作します。屋

その後正倉本体の整備工事が開始され、正倉内にあった根瓦の葺き方は、再用古瓦を使用する屋根の場合は、唐櫃の移納や陳列棚（ｶﾞﾗｽｹｰｽ）の解体作業を行い、5 月か湿式工法（土葺：土を敷く）、新しく製作した補足瓦のみ

ら 6 月にかけて瓦をおろしました。その後、各種調査を行い、の場合は、乾式工法（空葺：土を敷かない）で葺く計画

10 月から補強工事の敷桁補強材取付作業、12 月から小屋組です（瓦の葺替 約３５、４００枚）。

補強金物取付作業が始まりました。

小屋組で、丸桁が現状以上に垂下しないように、陸梁を鋼材での修繕を行っており、屋根本瓦葺替の準備を進めています。

補強（下図、緑色部分）し大梁を吊り上げます。また、て平成23年10月 素 屋 根 建 設 開 始 （～24年2月下旬まで）

平成24年

3月 第 1回 現 場 公 開
4月 正 倉 本 体 の工 事 開 始
屋 根 工 事 瓦撤去、選別・清掃、土居葺一部撤去
補足瓦試作・検討
9月 第 2回 現 場 公 開
小 屋 組 構 造 補 強 工 事 （～25年4月頃まで）
敷桁受材取付、小屋組補強金物取付
12月 補 足 瓦 製 作 開 始

平成26年

この原理によって丸桁を支えている桔木は、支点となっている敷桁を木材で補強（下図、黄色部分）することにより、支点の強度が増され、桔木の効果が高められます。

工程表

平成25年

第３回現場公開

屋根先端の垂れ下がりが懸念されていましたの

現在は、補強工事が概ね完了し、補足瓦の製作と土居葺＜これまでの工事の様子等は宮内庁 HP でもご覧いただけます。＞
http://www.kunaicho.go.jp/event/shososeibi/

正倉院正倉整備工事

1月 屋 根 工 事

土居葺復旧

これにより、丸桁の垂下を抑えます。
校木組

校木組に隙間が生じている部分は、埋木を施します。

※工事内容は調査により変更の可能性があります【正倉の大きさ：間口約 33m、奥行約 9.4m、床下約 2.7m、総高約 14 m】

素屋根 正倉を保護するために素屋根で全体を覆っています。併せて一般の見学者の通路としても供用可能な作業デッキを設けています。鉄骨構造で鉄骨の使用重量

3月 第 3回 現 場 公 開は約３６０トン。大きさは約３５ｍ×約４８ｍ、高さ約 1９ｍで6月 屋 根 工 事す。

瓦葺き開催日主催者

1月 内 部 復 旧正 倉 本 体 の工 事 終 了
4月 素 屋 根 解 体 、 周 辺 復 旧中倉内部（北倉側の壁）

11月 正 倉 外 構 公 開 再 開 （ 予 定 ）平成 25 年 3 月 15 日～17 日
宮内庁京都事務所
宮内庁正倉院事務所

http://www.kunaicho.go.jp■ 正倉とは案内図

正倉院正倉は、奈良時代創建の東大寺の倉庫のうちの一つであり、北倉、中倉、南倉の三倉が集合する一棟三倉形式の建造物です。創建年代を直接示す記録はありませんが、ほぼ天平勝宝８歳（756）頃には成立していたと考えられます。天平勝宝８歳は聖武天皇が崩御された年で、その七七忌にあたる６月２１日に光明皇后が聖武天皇のゆかりの品々を東大寺大仏に献納し、正倉院宝物の始まりとなりました。
北倉は聖武天皇御遺愛品が納まり、当初から開扉に勅許を要する倉、すなわち勅封倉でした。また、中倉も平安時代中頃までには勅封倉になっています。南倉のみは長らく僧綱（のち東大寺三綱）が管理する倉、すなわち綱封倉でしたが、明治８年（1875）工事前外観に正倉および正倉院宝物が政府の管理下に置かれるに至り、三倉とも勅封倉となりました。
戦後、新しく近代的な宝庫が完成したことをうけて、正倉にあっ北倉断面図た宝物は、昭和３５年（1960）までに、一部の唐櫃を除いて全て取り守っていただきたいこと出されました。現在は、空調設備のある西宝庫（昭和３７年竣工）、■触らないで正倉に触れるのはご遠慮ください。

東宝庫（昭和２８年竣工）が宝物の収納・保存の役割を担っていま■写真撮影

建造物や展示品は撮影できます。

す。その後、平成９年（1997）には国宝に指定され、さらに翌年にただし三脚の使用はご遠慮ください。

は「古都奈良の文化財」として世界遺産に登録されています。

■飲食・喫煙敷地内での飲食・喫煙はご遠慮ください。

敷桁補強工事前の北倉内部

小屋組の補強■ 正倉の軒先瓦（のきさきがわら）について
屋根瓦の中で、軒先には装飾のある瓦が並んでいます。こ仕上げられています。元禄期の軒平瓦の文様は鎌倉時代の軒れを軒丸瓦・軒平瓦と呼びますが、その文様などには各時代の平瓦を参考に製作したと推測され、文字銘の意匠は軒丸瓦に瓦の特徴がよくあらわれています。

も転用されています。天保期は軒丸瓦・軒平瓦共に「東大寺正正倉に実際に使われていた軒丸瓦は全部で 382 本、軒平瓦

室町時代

江戸時代
（慶長）

江戸時代
（元禄）

江戸時代
（天保）

明治時代

大正時代

今回工事倉院」という文字銘が入っています。

は 378 枚あり、外見的特徴によって、いずれも 10 種類以上に分

明治時代に入ると、文様の文字銘は天保の意匠を引き継ぎ類できました。瓦の裏側に年を示す刻印などが見つかれば、製ながらも「正倉院」という文字のみとなります。この時代には、正作時期はすぐわかりますが、文様や形などの特徴からも年代を倉の管理は東大寺から政府へ移っていました。

推定することができます。

鎌倉時代

大正時代は正倉創建当時の瓦を復元しようとして、奈良帝室

軒先の瓦には、創建当初のものは残らず、最も古いものは鎌倉時代のものでした。各時代の代表例が右の写真です。

博物館所蔵の古瓦を参考に文様を決めた、と宮内省工事記録にあります。瓦の表面には、正倉創建頃の天平時代の瓦のよう鎌倉時代の瓦は、他の時代に比べるとひとまわり小さく、軒に、布目や縄目が施されていますが、軒丸瓦の表側の布目平瓦の幅を見ると１割程度小さくなっています。表面の仕上げは、今日の古代瓦製作技法の研究に基づけば、本来は縄目でについては、軒平瓦表側には布目、裏側には「東大寺」の文字あると考えられます。

銘が入った痕跡が残っています。

過去の修理のたびに補足された瓦は、正倉の歴史の積み重室町時代、文様は鎌倉時代のものとよく似ていますが、軒平瓦表面には布目は無く、なめらかに仕上げられています。
江戸時代では、慶長期に軒丸瓦にも「東大寺」の文字銘がなりを目に見えるかたちで示すものです。今回の修理工事においても正倉創建当時の瓦の復元を試み、周辺で発掘された天平時代の軒先瓦の文様を参考に新しい瓦を製作しています。

入りました。これ以降、軒丸瓦・軒平瓦共に表面はなめらかに■

今回工事の補足瓦の製作について
頭

尻

背

■

玉縁（たまぶち）
瓦当
胴

軒丸瓦
玉縁

正面表側
瓦当（がとう）
頭谷

裏側
尻
顎（あご）

軒平瓦

瓦当

裏側

正面表側

写真：今回工事の補足瓦

今回工事の補足瓦は、天平時代の瓦を参考にしています。
丸瓦・平瓦の成形にはプレス機を使用し、後から縄目や布目を施します。軒丸瓦・軒平瓦の成形は瓦当を付けるなどひとつひとつ手作業です。
天平時代の瓦の特徴や、古代の瓦の製作方法については、第 2 回現場公開のパンフレットを参照してください。
宮内庁 HP で過去の現場公開時のパンフレットがダウンロードできます。
http://www.kunaicho.go.jp/event/genbakokai/genbakokai.html

写真上:プレス機で粘土瓦を成形。 中:縄を巻いた叩き板で表面に縄目を施文。 下:文様の彫られた笵（はん）と呼ばれる型で瓦当部分を作り、平瓦を付けて軒平瓦を成形。