令和元年11月5日
日本原子力研究開発機構

許認可審査対応スケジュール（案）
施設名申請

1 JRR-3 設工認（その９）内容

2019年度3無停電電源装置の一部更新（インバータの更新）、消火設備の設置（非常用電源設備に係るもの）

45678

2020年度

9 10 11 12申請

2 HTTR 設置許可

12345678

9 10 11 12123

月別ヒアリング回数（2019～2020）

規制庁提出資料
からの増減

申請日

許認可期限

2019/4/2

2019/11/11

終了—

2014/11/26 2019/11/27

終了—

10 11 12

12

3

4

5678

9

大洗廃

3 棄物管 設工認

火災報知機の追加

2018/12/26 2019/12/20

3—β・γ固体処理棟Ⅳ圧力計測制御設備指示調節計の更新

2018/12/26 2019/12/20

3—

5 STACY 設工認（その２）

STACY更新

2017/8/10 2019/12/20

7 STACY 設工認（その３）

炉心、原子炉容器（格子板）の新設、安全保護回路の改造等

4理施設
大洗廃
棄物管 設工認
理施設

棒状燃料貯蔵設備Ⅱの新設、安全避難通路、通信連絡設備、消火設備

8 STACY 棒状燃料貯蔵設備Ⅱ先行使用 の追加等
9 STACY 設工認（TRACYとの系統隔離）

TRACYの廃止措置に伴う配管切断閉止による系統隔離

10 JRR-3 設工認（その７）

１次冷却材補助ポンプの被水対策設備設置、冠水維持機能喪失時用給水設備の設置、避難通路等、消火設備の設置（非常用電源設備に係るもの以外）

11 JRR-3 設工認（その１０）ステンレス製密封容器の密封性、ケーブルの分離設備の設置、保管廃棄施設の設置

12 原科研 保安規定

原電防潮堤設置工事に伴う原科研周辺監視区域境界変更

13 JRR-3 設工認（その１）2019/3/29 2019/12/20

申請

申請

申請終了

1＋７日＋７日

1

2019/4/16 2019/12/20

終了

＋７日

2019/6/21 2019/12/20

終了

＋７日

2018/11/30 2019/12/20

-7日

2終了

＋30日

2019/4/2

2019/12/27

2019/8/9

2019/12/27

廃液貯槽の漏えい検知器設置、通信連絡設備の設置、モニタリングポス
ト等の情報伝達設備の付加

2018/9/3

2020/1/10

終了

＋14日

設工認（第２廃棄物処理棟のプ 第２廃棄物処理棟のプロセスモニタを構成する検出器・プリアンプ・対数
14 処理場 ロセスモニタの一部更新）
線量率計等の一部更新

2018/9/18

2020/1/10

終了—

2019/9/17

2020/1/17

2019/12/4

2020/1/17

2019/8/8

2020/1/31

1

OWTFの新規制基準対応及び予備品リストの追加

2018/2/28

2020/1/31

2

構内一斉放送等通信連絡設備の設置(工事あり)

2018/11/16 2020/2/19

11+30日

構内一斉放送装置の更新

2018/12/26 2020/2/191

1＋60日

2019/11/29 2020/2/28

12—

15 NSRR 設工認（その６）

消火設備

16 NSRR 設工認（その７）避雷針、溢水対策設備、屋外消火栓等

17 JRR-3 設工認（その１１）

原子炉プール及び原子炉本体の構造（耐震性）

申請

申請

申請

申請

申請

新規

1—40日

2

3-135日

4＋30日

大洗廃18 棄物管 設工認—

理施設

19 HTTR 設工認（その３）
大洗廃20 棄物管 設工認
理施設

21 STACY 設工認（その４）

棒状燃料貯蔵設備他の改造、核計装（検出器支持治具）の改造等

22 HTTR 設工認（その２）

自然現象の影響評価等(工事あり)

2018/7/11

2020/3/18

2

遮蔽スラブの追加

2017/9/25

2020/3/19

2—

2019/11/8

2020/3/31

2—

2011/8/19

2020/3/31

1＋90日

2014/9/262020/3/31

221＋90日

2018/6/1

2020/3/31

122—申請2+20

大洗廃23 棄物管 設工認
24

理施設
原科研
STACY 設置変更許可
TCA

25 JRR-3 制御棒案内管の製作

原科研敷地境界変更
STACY（TCAの廃止措置に伴う燃料受入れ）
TCA（使用済燃料の処分方法の変更）

申請

制御棒案内管４体の製作、Sクラス施設のため、審査中断

26 JRR-3 保安規定
27

保安規定(第2回（第１廃棄物処理棟の焼却処理再開）及び保管処理場
保管廃棄施設・Ｌの健全性確認
体健全性確認保管体健全性確認)

64

28 処理場 設工認（その１０）

津波防護対策申請

2019/7/4

2020/3/31

221-90日29 処理場 設工認（その１１）

第３廃棄物処理棟、減容処理棟及び解体分別保管棟の耐震補強

申請

2019/7/4

2020/3/31

221-90日2019/4/262020/3/3122019/10/30 2020/3/31230

TCA

廃止措置計画

31TCA

保安規定

申請

廃止措置に伴う変更

申請

—2—

＜記号＞
▽：審査会合○：補正申請＜前提条件＞
・複数施設の並行審査が可能であること。
・審査会合は２回/月を想定。
・新規制基準対応の試験研究炉（5施設）の設工認要否整理表について、12月中に規制庁との確認終了の想定。
※5施設：JRR-3、NSRR、STACY、廃棄物処理場、HTTR

1

令和元年11月5日
日本原子力研究開発機構

許認可審査対応スケジュール（案）
施設名

申請

内容

32 原科研 保安規定

原電緊対所等設置工事に伴う原科研周辺監視区域境界変更

33 HTTR 設工認（その１）

監視設備、安全避難通路等(工事あり)

34 HTTR 設工認（その５）

保管廃棄施設、溢水対策機器(評価のみ)

35 HTTR 設工認（その４）

建家・機器等の耐震評価(評価のみ)

36 HTTR 設工認（その６）多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止対策機器(資機材準備あり)

2019年度3456782020年度

9 10 11 1212345678

9 10 11 1212

申請

申請

申請

申請

39 HTTR 保安規定

2019/12/6

2020/3/31

2018/2/9

2020/5/27

11

2019/5/21

2020/5/27

1

11＋90日2019/3/26

2020/5/27

2

2

1＋80日

2020/1/17

2020/5/27

111＋60日

1

1

10 11 12
11

TCA燃料受入れに伴う貯蔵設備の新設

申請

設工認（その４）
第２廃棄物処理棟のセル排風機自動消火設備及び配電盤溢水防護カ
40 処理場 ただし、第３編(第３廃棄物処理 バーの設置

棟の堰)→設工認(その３)に統合
設工認（その３）
ただし、第２編(第２廃棄物処理処理場
既設設備の設工認
棟の火災対策)→設工認(その４)に統合
核燃料物質貯蔵設備、１次冷却系設備等の構造（耐震性）、内部溢水等
JRR-3 設工認（その１２）の適合性、中央制御室外原子炉停止盤、外部事象影響

43 処理場 設工認（その１２）

固体廃棄物一時保管棟の設置

44 原科研 保安規定

原電防潮堤設置工事に伴う原科研周辺監視区域境界変更

2020/2/1

2020/7/1

2018/8/29

2020/8/31

2018/6/1

2020/9/30

2019/12末予定

2020/9/30

2

34

5

6

789

新規

11

1

2018/11/29 2020/6/30

Ⅴ

38 STACY 設工認（TCA燃料貯蔵）規制庁提出資料
からの増減

許認可期限

1

1＋90日

—

1＋90日

1

2＋30日

2Ⅴ

液体廃棄物の廃棄設備の漏えい警報装置の設置

42

月別ヒアリング回数（2019～2020）申請日

2014/11/26 2020/6/24

37 処理場 設工認（その６）413申請

213112121111

2019/11/22 2020/9/30

申請

申請

2020/5/15

2020/9/30

2＋60日

1＋60日

1＋180日
－211

新規

大洗廃

45 棄物管 設工認
46

理施設
大洗廃棄物管 設工認
理施設

47 JMTR 廃止措置計画

竜巻に対する設備の変更（その１）

申請

2020/4/10

2020/9/30

122＋90日

仮設緩衝体の整備申請

2020/4/10

2020/9/30

122

新規

2019/9/18

2020/9/30

JMTR施設の廃止措置計画認可申請書

申請

222－

2
2

48 JMTR 保安規定

申請

49 STACY 保安規定

運転に係る条項の復帰、棒状燃料貯蔵対応

50 処理場 保安規定(第１回)

新規制基準対応(放射性廃棄物処理場全体)

51 STACY 保安規定（TCA燃料貯蔵）

TCA燃料貯蔵対応

申請

申請

申請

2222222－2020/2/28

2020/9/30

2020/5/7

2020/10/30

2019/9/26

2021/1/29

32＋60日2020/6/1

2021/1/29

2

2＋120日2020/10/9

2021/3/31

2＋210日2

大洗廃63 棄物管 設工認
64
65
66

理施設
大洗廃
棄物管 設工認
理施設
大洗廃
棄物管 設工認
理施設
大洗廃
棄物管 設工認
理施設

67 処理場 保安規定(第3回)

OWTFの施設外の通信連絡設備の設置

申請

新規

竜巻に対する設備の変更（その２）

申請

2020/7/10

2021/3/31

1

新規

竜巻に対する建家の改修

申請

2020/7/10

2021/3/31

1

新規

2020/10/9

2021/3/31

新規

2021/2/12

2021/6/30-60日

2014/3/14

未定

＋30日

新たに規制対象となった設備の追加（その１）

申請

新規制基準対応(津波防護施設等)

申請

大洗廃88 棄物管 保安規定
理施設899091

FCA

廃止措置計画（検討中）

廃止の方針が確定した場合は、速やかに廃止措置に移行する。

申請

2020/4/1-

設置変更許可（検討中）

廃止の方針が確定した場合は、速やかに廃止措置に移行する。

申請

2020/4/1-

保安規定（検討中）

廃止の方針が確定した場合は、速やかに廃止措置に移行する。

2020/7/1-

申請

通常ヒアリング回数（合計） 11 19 27 21 19957 17 13225 13 24 19 17714 11500

設工認整理表ヒア＋通常ヒアリング回数（合計）※廃棄物管理事業及び廃止措置除く 16 24 28 19 17714 11500

設工認整理表ヒアリング回数（合計） 11 11
ヒアリング回数（合計）※廃棄物管理事業及び廃止措置除く

04＜記号＞▽：審査会合○：補正申請＜前提条件＞
・複数施設の並行審査が可能であること。
・審査会合は２回/月を想定。
・新規制基準対応の試験研究炉（5施設）の設工認要否整理表について、12月中に規制庁との確認終了の想定。
※5施設：JRR-3、NSRR、STACY、廃棄物処理場、HTTR

2