建設コンサルタンツ協会ホーム協会誌トップページ

Project brief 1254号目次■ 橋梁形式の選定

あるが、主桁から突出する構造と品を多用することで、工期短縮の橋梁形式を選定するにあたり、なっており、外気に直接さらされる

みならず架設作業の安全性や品外部委員を含めた総合検討委員

コンクリート表面積が大きいため、質の安定性を図ることが可能とな会が組織された。この委員会によコンクリートの中性化や塩害などった。また、歩道PC板を2次製品

各務原大橋の設計と施工

り橋梁コンセプトである「木曽川のの劣化対策が重要となる。したが化することにより、主桁本体張出し

雄大なランドスケープの自然を引って、本橋ではフィンバック部の鉄架設の工程サイクルにとらわれず〜PC10径間連続フィンバック橋〜

き立て、調和・融合し、シンプルで筋被りを、道路橋示方書で示されに、後施工が可能となった。

素朴な橋」が提言され、その提言

る 一 般 的 な 環 境 で の 35mm にP5・P7支点に設けられる歩道バに最も添った橋梁形式として、曲+10mmの余裕を考慮して45mmとルコニー部と側径間の歩道拡幅部線を多用したPC10径間連続フィンした。

では、ブラケットの張出し長さが標

プロジェクト紹介【寄稿】山田達哉
YAMADA Tatsuya
株式会社日本構造橋梁研究所
設計部係長■ はじめに
平成16年11月1日、岐阜県羽島郡川島町と各務原市が合併して新て 計 画され たもの で ある
（図 1、選定・構造・解析・施工計画の4点2）。

から概説するものである。

本稿はその橋梁について、形式バック形式が選定された。フィン

主桁の側面形状はデザイン画

準 部 に 比 べ て2m程 度 長くなる。

バック橋の特徴である支点部で曲を忠実に再現するため、5つの単そのため、主桁との接合位置の負線状に突き出したフィンの形状が円を組み合わせた形状とした。側曲げが増加し、ブラケットから主桁背面の山の尾根と調和する形式

径間の幅員拡幅部では下床版のに差し込まれた鉄筋による接合構となっている。

中央にレベル区間を設けて長さを造だけでは抵抗できないことか変化させることで、拡幅に対応でら、ブラケットから上床版にPCケ■ 構造概要きる断面とした。

ーブルを通して横締めを行うPC

・主桁断面・歩道部床版およびブラケット構造とした。

図3に示す主桁断面の特徴であ

歩道部床版は自重を軽くするたるフィンバック部は、主桁の中間支め、道路橋示方書に示す歩道の点付近に作用する負曲げとせん断最小床版厚の140mmとし、プレテ

本橋梁は特殊な断面形状を有力に対して抵抗する構造である。

ンション方式によるPC板とした。

しているために、FEM解析を用いまた、フィンバック断面内にPCケ

PC板の支持はコンクリート製のブて応力分布や荷重分担の確認を那ーブルを配置することで、プレストラケットによる構造とし、工場製作行った。

あった。両岸をつなぐことにより加レスの導入に際し、図心からの偏によるRC構造とした。2次製品化

・主桁の応力分布の確認

交流・連携の円滑化、災害時緊急小心量を大きくとることが可能となっされたブラケットは現地に搬入さ一般的な箱桁断面における主ルートの確保といった必要不可欠網ている。この形式を採用することれ、所定の位置にセットされた後、方向の設計では、主桁を梁モデ線により、一般的なPC箱桁橋に比べブラケットから主桁内に差し込まルとして応力度を算出する。これ

各務原市上戸町と川島小網町をて主桁高を低くすることができる

れた鉄筋により主桁コンクリートとは断面内の応力度の分布が、桁結ぶ（仮称）那加小網線約2.63kmため、縦断高さを抑えることが可一体化する。その後ブラケット上上縁と図心および桁下縁まで直線能となるといった機能性と景観性にPC板を敷設して、間詰めコンク状に並ぶ（平面保持）関係にあるを合わせ持つ構造となっている。

リートによりPC板とブラケットを一ためである。本橋梁は主桁断面体化させる構造とした。

が曲線かつフィンバックを有する複しい各務原市が誕生した。
川島町と各務原市の間には一級河川である木曽川が流れてい

計画位置

上戸町

るが、その間を結ぶ橋が無く、合併した後も同じ市内でありながら両岸は直接交流ができない状態に

右岸アプローチ橋

各務原大橋

なインフラが整備できることから、が合併を機に計画された。

左岸アプローチ橋

各務原大橋は、この計画路線内
川島小網町にあり、両岸から本橋梁へアプロ

フィンバック部は内部にPCケーブルが配置される重要な部位でーチするRC連続ラーメン橋を含

このように、主桁本体に2次製雑な断面であり、梁モデルによる解析が適用可能であるか判断す

む3橋のうち、木曽川を渡河する
PC10径間連続フィンバック橋とし■ 構造解析

るため、FEM解析を用い、断面内図1 位置図の応力状態が平面保持の関係にあるか確認を行った。
検討断面はフィンバックの高さ
歩道PC板の 影 響 を 考 慮 できるように 支 点

フィンバック部と支間部の2カ所で行い、それぞれの断面内でフィン天端・床版上縁・床版下縁の応力度を確認
ブラケット

主桁

支点横桁マンホールした。
解析の結果を図4に示す。各点

図2 橋梁一般図

048

Civil Engineering Consultant

図3

VOL.254 January 2012

主桁断面図

での応力度がほぼ直線状に並ぶ
Civil Engineering Consultant

VOL.254 January 2012049

引張

ブラケット中抜き
引張域
無応力域

写真2

架設状況

圧縮域

中抜き無し

図6

架設桁併用片持架設工法

図7

完成図

ブラケット中抜き

中抜き有り

図5

図4

FEM解析
（ブラケットの応力度分布）

FEM解析（主桁断面内の応力度分布）
図8

橋梁ライトアップ図（平面保持）関係にあることが確認
り、かつ工期短縮が図れる架設桁設を行うが、柱頭部施工用の懸垂施工を行っており、10月から後施

併 用 片 持 架 設 工 法 を 採 用した 。

装置を追加することにより、張出し工となる歩道PC板をブラケット上値を示すことが確認できた。これこの工法は図6に示すように、橋脚架設を行うと同時に前方の柱頭部に敷設する作業が始まる予定であにより、本橋梁も基本的には梁モ間に設けた移動式架設桁から型施工を行うことを可能とした。こる（写真2）。

できた。また、梁モデルで解析した応力度と比較しても、ほぼ同じ

写真1 ブラケットの中抜き模型

デルで解析を行い、架設時から完の確認を行った。この結果をもとれたため、その範囲をブラケット形枠装置を懸垂し、柱頭部の両側にれにより、柱頭部の渇水期先行施

その後は完成図（図7）に見られ成時までの応力度の算出を行うこに、梁モデルで算出されたせん断状に合わせた三角形で中抜きを上部工を順次張出し分割施工する工が不要となり工期短縮が可能とるように、フィンバック天端や橋梁ととした。

力をそれぞれの部位の分担率で行うこととした。
（写真1）工法であり、桁下からの作業を必なった。

端部の親柱部に天然石が取り付・せん断力の分布分けて、せん断に対する必要鉄筋要としないのが特徴である。

② 懸垂型枠の横スライドけられ、歩道部にはボーダー舗装

一般的な箱桁断面における主桁のせん断検討は、せん断力を主量の算出を行った。
・歩道部ブラケットの中抜き

桁のウェブと桁の内外に配置され総合検討委員会にて、実構造物たPCケーブルで受け持たせるこの歩道部ブラケットがどのように見とが一般的である。しかしながらえるか模型を作製し確認した結

本橋梁では、側面から底面までが果、中抜きの無いブラケットが連続曲線形状であり、ウェブと下床版のすると見た目にも重たく感じること明確な区分けができず、また、外が確認されたため、中抜きを行うウェブと中ウェブのせん断力分担こととし、その範囲をFEM解析に率も不明な状態であった。そこでより決定した。図5に示すように、

FEM解析を行い、せん断力の分布

応力状態はブラケットの上縁側で範囲を確認し、フィンバック部・外引張、下縁で圧縮となり、その中間ウェブ・中ウェブ部のせん断分担率で無応力状態であることが確認さ

050

Civil Engineering Consultant

VOL.254 January 2012■

施工計画概要現地河川条件に制約が無いPC
連続橋の架設では、河川渇水期に桟橋を構築し、下部工と柱頭部が完成した後、各柱頭部から移動作業車による張出し架設を行うことが一般的である。しかしながら本橋梁では、工事着工から竣工までの期間が平成22年7月から平成25年3月と短いため、橋梁架設期間が河川渇水期に限られるといった河川条件に縛られることがなく、通年で上部工の架設が可能であ

また、本橋梁では工期内の完成型枠の懸垂装置をスライドフレとコンクリート洗い出し舗装が施さを目指し、更なる工期短縮が必要ームとして横移動できる構造とすれる計画である。また、歩道部のであったため、以下に示す二つのることにより、出水期の計画高水フィン付け根部と外側地覆下面に改良を架設桁に施し工期短縮を位（H.W.L）を侵すことなく型枠のライトアップ用の照明設備が設置図った。これらの改良により柱頭

セット・脱型・脱枠および架設桁のされる計画であり、点灯されると部施工を含めた1径間（片側3ブロ移動が可能となった。

暗い河川中にフィンバックと曲線形状の主桁が照らし出されるというック＋中央閉合ブロック）を約2.5カ月という短いサイクルで順次施工■ おわりに幻想的な風景が楽しめることであすることが可能となった。

平成23年9月初旬時点で、工事

ろう（図8）。今後、橋を通じて更な① 柱頭部施工用の懸垂型枠は橋脚全基（P1〜P9）とA1橋台、る交流が増えることを願う次第で通常の架設桁併用片持架設工

A2橋台、P9柱頭部、主桁の張出しある。

法では、先行施工した柱頭部に架架設がP2橋脚まで終了し、P3橋設桁を固定して張出しブロック架脚からの張出し施工とP4柱頭部
Civil Engineering Consultant

VOL.254 January 2012051