建設コンサルタンツ協会ホーム

273号目次協会誌トップページ

Project brief 1

シンボル的な水辺となっている。まプロジェクト紹介

地域の代表的な水辺空間との調和に配慮した天神川水門の設計

計画地の現状（特性）

景観形成上の課題

水門設計における基本方針

た、散策、休憩、夕日鑑賞などがで①夕日の展望地

き、観光客や市民の利用度が高い①水門及び付帯施設には宍道湖への眺望を妨げない位置・形態②松江の代表的な水辺景観②周辺湖畔風景との調和及び優れたデザイン性②美術館や親水公園と調和した現代的水門施設としてトータルデザインする③多くの市民や観光客に利用される水辺空間③岸公園や白潟公園と一体となった水辺の魅力を高める整備③開放的で親しみやすい水辺空間とする場所である。夏には花火大会の鑑賞スポットにもなっている。
④ 水辺の散策動線①宍道湖への開けた眺望を確保する

水門設計における景観形成上の課題及び基本方針

図1

嫁ヶ島橋両岸の湖岸には水辺の散策路が整備されており、現況では山本 晋一YAMAMOTO Shinichi
いであ株式会社
大阪支社
水圏部■ はじめに嫁ヶ島橋の歩道が岸公園と白潟公園をむすぶ散策者の動線となって島根県の城下町松江市に面するにおいても浸水被害が発生したこと位置付けられており、湖への眺望が宍道湖とその背後に連なる山々のからその対策が課題となっていた。

開けるポイントである。親水整備さ門設計における景観形成上の課題

緑を背景とした自然景観は古くから今回取り上げる天神川水門は、宍れた水辺からや自動車の車窓からと基 本 方 針を図 1のとおり設 定

市民に親しまれ、人々の憩い・安らぎ

道湖と天神川の合流部に、宍道湖のの眺めなど、視点場としての性格がした。の場として、またシジミ漁などの生水位上昇時における天神川への逆強い。

活に根ざした場や観光地としてそ流防止施設として設置されたもので② 松江の代表的な水辺空間の美しい姿を呈している。特に、島あるが、治水上の機能を果たすと同

嫁ヶ島橋西側は、対岸の市街及び

根県立美術館周辺には、岸公園（土時に、水都松江の代表的な景観に漁船や観光遊覧船等の水上から見木学会デザイン賞 2003最優秀賞受

ふさわしい風格ある湖畔風景の形られる機会が多い。湾曲した護岸

とおりであり、基本方針を踏まえ、設賞）・白潟公園（松江市都市計画公成が求められた。

形状から、岸公園及び白潟公園か計時に配慮した内容について紹介

水門計画地の特性を踏まえ、水■ 周辺景観に配慮した■ 天神川水門の設計

天神川水門の施設概要は図 2の園）や夕日の展望地などが整備さ

本稿では、周辺水辺空間との調らも注視されやすい場所である。そする。

れ、松江市のウォーターフロントの和に配慮した水門設計と施工時のの他、NHK 松江放送局からのライ① ゲート形式

中心地として、住民や観光客が絶え取り組みを紹介する。

ブ映像もしばしば放映される。

一方で、美術館前を流れる天神川沿川は住宅が密集しており、昭和47年7月及び平成18年7月の洪水時に、宍■ 水門計画地の特性① 宍道湖を眺める視点場

水門計画位置は、松江市景観計

橋詰広場

嫁ヶ島橋

水門操作室

■ 水門設計における景観形成上■ の課題及び基本方針

画において湖畔の「展望地」として③ 観 光客や市民の憩うウォーターフ

白潟公園

いる。

道湖の水位上昇によって、天神川周辺ない場所となっている。

天神川

橋詰広場

水門ゲート
左岸側取付護岸

中央堰柱

端堰柱

水門諸元：幅16.4m×高3.5m×2連

水門管理橋

端堰柱

右岸側取付護岸

宍道湖

天神川水門施設概要

図2■ローラゲート（参考）■ライジングセクタゲート ■ライジングセクタゲート（管理橋：宍道湖側）【採用】（管理橋：天神川側）■マイターゲート模型によるゲート形式比較

図3

天神川側

宍道湖側

ゲート
嫁ヶ島橋

ゲート

管理橋
宍道湖側の水位が上昇するとゲートが回転し閉鎖する

ゲート形式によって水門の構造は【平常時（ゲート開）】

大きく変わり、周辺環境に与える影

ロント

響は大きい。宍道湖の夕日観賞スポ

周辺には島根県立美術館や岸公ットの保全及び岸公園や白潟公園園、白潟公園などが位置する松江のとの調和を図るためには、「 地上へ岸公園

ゲート【洪水時（ゲート閉）】

ライジングセクタゲートの概要

図4の構造物の突出」と「ゲートや堰柱の存在感」を抑えることが重要で

日本海

N

宍道湖
天神川水門位置図ある。
このため、門柱レスタイプのゲート

中海形式を対象として模型による比較

天神川水門（島根県松江市）

検討を行った結果（図 3）、ゲート開島根県立美術館

閉機を堰柱内に格納することで堰柱の大きさ（存在感）を抑えることが岸公園

宍道湖を眺める視点場

写真 1

032

水都松江の代表的な水辺空間

天神川水門位置図及び現地状況

Civil Engineering Consultant

VOL.273 October 2016

白潟公園

天神川水門
計画地

出来るライジングセクタゲートを採用
N
宍道湖

宍道湖

写真 2

水門管理橋によって平常時はゲートが全く見えない宍道湖側（岸公園側）から見た際の天神川水門した（図 4）。
また、カーテンウォールを兼ねたの宍道湖の新たな視点場及び動線大なゲートが目に触れないように配管理橋をゲートよりも宍道湖側に設を創出するとともに、宍道湖側から慮した（写真2）。

置することで、水辺利用者にとって水門を見た際に管理橋によって巨Civil Engineering Consultant

VOL.273 October 2016033

② 水門のデザイン■はつり仕上げ（採用）■石張り

水門自体の重厚な圧迫感を抑えるため、堰柱部分のコンクリート表面処理方法として、「 はつり仕上げ」と「石張り」で比較検討を行った（写■ビシャン（採用）真3）。その結果、水門計画地は現代彫刻などが屋外展示されている岸公園や県立美術館を含めて現代的な水辺空間であること、ライジング
セクタゲートは新技術のゲート形式

写真 6
模型による水門本体の表面処理比較

写真 3

写真 5
■傾斜形状（採用）工事連絡会の様子■先尖ノミ■ずん切ノミはつり仕上げの実サンプル

全景

左岸下流側から水門を見る

右岸上流側から水門を見る

夕日時の天神川水門■傾斜なしであることを考慮し、歴史的な印象の強い石張りを避け、はつり仕上げを採用することで水門と周辺景観との調和を図った。
中央堰柱は、傾斜した形状にすることで堰柱上部の圧迫感の軽減を

図5

中央堰柱の形状比較図った（図5）。

写真 7

その他には、取付護岸や防護柵、水門左岸側取付護岸舗装等の素材等についても検討を行った。

絡会を実施し、デザインコンセプト、③ 水門操作室のデザイン

完成イメージ、留意点について説明

当水門で採用したライジングセクし、設計意図の情報共有を図った

タゲートは門柱レス構造であるた

天神川水門完成写真

（写真5）
。

操作室全景

め、水門近傍に操 作 室が 必 要と

写真 8

この工事連絡会の実施によって、なる。

施工業者の当水門に対する景観配用するものを決定した。はつり仕上

橋詰広場への操作室設置は、夕慮への意識が高まり、現場変更時にげ比較検討時のサンプルを写真6に

日鑑賞及び公園利用者の動線を阻は必ず設計者に相談する等の効果示す。

害することになり、周辺環境に与えが得られた。

④ 現場レベルでの配慮点る影響は大きい。このため、白潟公園管理者である松江市と協議を行い、水門操作室は公園利用の邪魔

写真 4

宍道湖側拡大写真
水門操作室② 定期的な施工管理の実施
図6を兼ねた「兼用工作物」として計画した。

④ 操作室周囲の植栽計画操作室予定地にある現在の樹木を使用し、下記のとおり植栽計画をそれには宍道湖側に松江市周辺行った（図 6）。

■ おわりにこのような取り組みにより、島根1期工事と2期工事では施工業者

県立美術館、岸公園、白潟公園があ1期施工と2 期施工合わせて計 6が異なったが、2 期施工で使用するる水都松江の代表的な水辺空間に回の施工管理を実施した。
定期的なコンクリートは1期施工と同じコンクふさわしい水門が出来たと考えてい施工管理を行うことで、各段階におリート工場のものを使用し、コンクリる。これも紹介した取り組みの他、・ 排気口は、人が近づかないようにける詳細部分の収まり等の留意点

ート表面のはつり仕上げも同じ職人

事業者・設計者・施工者が一体となその周囲に低木植栽を配置した。

を確認した。また、設計者と施工者にする等、施工業者の違いによる仕って多くの技術者の協働があったが定期的に顔を合わせることで親上がりの変化を防止した。

ためと考える。

操作室周辺植栽計画とならない園路を避けた公園内に設置する計画とし、公園施設の機能の修正を行った。

■ 施工段階における取り組み

また、周辺護岸と同形式で計画し当水門の取り組みが、今後実施さ創出できたと思われる。

た左岸側（白潟公園側）取付護岸のれる予定の名勝地や住民利用の多③ 実サンプル作成による仕上げ方法

石材は、既設護岸で使用していた色い水辺などにおける、景観に配慮し密度が深まり、相談しやすい環境をの伝統的建造物にも見られる縁側

・ 操作室の宍道湖側には縁側があを取り入れ、夕暮れ時には一休みしるため、夕日の眺望を妨げないよ平成27年1月に竣工を迎えた。施工ながら、宍道湖の夕日を眺められる

うに植栽は芝生のみとして、宍道時の取り組みについて紹介する。と材料の提案

味の異なる数種類の石材の種類とた河川管理施設の整備に寄与する構造とした。なお、縁側での時間を湖に面して開けた前庭空間を創① 工事連絡会の実施

コンクリート表面のはつり仕上げ割合を調べ、既設と同様の石材と割ことを願う。

気持ちよく過ごせるように宍道湖側出する。

当水門工事は、1期施工（水門右方法や深さ、管理橋洗い出し舗装合にすることで一体性に配慮した（写真7）。

当水門は、平成 24 年7月に着工しの庇を長くし、寝ころびによる縁側・ 操作室周辺に高木を植栽するこ岸側）と2期施工（水門左岸側）に分の豆砂利の色や粒径、防護柵につの占有防止対策は、一定間隔でひじとで、建物の規模の大きさを和ら割され、異なる施工業者によって施いてはサンプルを作成し、仕上がりその他には、仕上がりに配慮して掛けを設置することとした（写真 4）。

げる。

工された。各工事着手時には工事連の均一性やコスト等にも配慮して使構造物同士の細かな取り合い形状

034

Civil Engineering Consultant

VOL.273 October 2016

Civil Engineering Consultant

VOL.273 October 2016035