〜災害に強い道路の整備、交通事故防止対策〜_

県道島田吉田線（谷口橋） 防災・安全交付金(県道橋梁耐震対策)
事業 （島田市道悦島）
位 置 図

事業概要
【事業目的】有事の際に甚大な被害を防止するため、橋梁の耐震対策と補修を行い、路線の確保に努めます。
当路線は、島田市と吉田町を結ぶ道路で、現況交通量も1日17,000台を超し、緊急輸送路としての役割を担う重要な路線です。
谷口橋は、昭和9年に架設された（一）大井川を渡河する橋長722.7mの長大橋であり、耐震補強を実施し、地震に強い道路ネットワークの構築を図ります。

【全体計画】

Ｎ

全体計画延長L＝722.7m

橋 長 722.7m
事業費 1,227百万円
車線数 2車線
幅 員 6.00m
事業期間 平成25年度〜平成34年度（予定）

工事施工箇所【平成29年度の事業内容】
事業費 220百万円
・ 舗装工 A＝220m2
・ 側道橋高欄塗装工 Ａ＝96ｍ2
・ 耐震補強工 N=4基出典：静岡県地理情報システム【お問合せ先】 静岡県島田土木事務所 工事第1課
電 話： 0547-37-5275

県道島田吉田線（谷口橋） 防災・安全交付金(県道橋梁耐震対策)事業（島田市道悦島）

平成30年2月28日
着手前〔平成27年12月 撮影〕

完 成〔平成29年7月 撮影〕

至 島田市街 →← 至 吉田至 島田市街 →← 至 吉田〇 平成27年12月から着手した、側道橋の塗替え塗装について、島田側から約260mの区間が、平成29年5月に完了しました。
○平成29年5月に両側の橋台と島田側の橋脚3基及び吉田側の橋脚7基の耐震補強が完了しました。
○平成29年度は、島田側の橋脚4基の耐震補強と舗装打換え、島田側の側道橋高欄の塗替え塗装を実施します。

平 面 図

写真撮影
位置

橋長 Ｌ＝722.2ｍ
側道橋高欄塗替え【H29施工区間】
至 吉田 →← 至 島田市街

横断面図

橋脚耐震補強【H29施工箇所】

一級河川大井川橋面防水（舗装打換え）【H29施工区間】

高欄取替え【完了】凡例… 平成29年5月末までに完了

側道橋高欄塗替え… 平成29年度に工事発注して施工
橋面防水（舗装打換え）… 平成30年度以降に施工

県道島田吉田線（谷口橋） 防災・安全交付金(県道橋梁耐震対策)事業（島田市道悦島）

平成29年12月15日
着手前〔平成27年12月 撮影〕

完 成〔平成29年7月 撮影〕

至 島田市街 →← 至 吉田至 島田市街 →← 至 吉田〇 平成27年12月から着手した、側道橋の塗替え塗装について、島田側から約260mの区間が、平成29年5月に完了しました。
○平成29年5月に両側の橋台と島田側の橋脚3基及び吉田側の橋脚7基の耐震補強が完了しました。
○平成29年度は、島田側の橋脚4基の耐震補強と舗装打換え、島田側の側道橋高欄の塗替え塗装を実施します。

平 面 図

写真
撮影
位置

橋長 Ｌ＝722.2ｍ
側道橋高欄塗替え【H29施工区間】至 吉田 →← 至 島田市街

横断面図

橋脚耐震補強【H29施工箇所】

一級河川大井川

橋面防水（舗装打換え）【H29施工区間】

高欄取替え【完了】凡例… 平成29年5月末までに完了

側道橋高欄塗替え… 平成29年度に工事発注して施工
橋面防水（舗装打換え）… 平成30年度以降に施工

県道島田吉田線（谷口橋） 防災・安全交付金(県道橋梁耐震対策)事業（島田市道悦島）

平成29年8月17日
着手前〔平成27年12月 撮影〕

完 成〔平成29年7月 撮影〕

至 島田市街 →← 至 吉田至 島田市街 →← 至 吉田〇 平成27年12月から着手した、側道橋の塗替え塗装について、島田側から約260mの区間が、平成29年5月に完了しました。
○平成29年5月に両側の橋台と島田側の橋脚3基及び吉田側の橋脚7基の耐震補強が完了しました。
○平成29年度は、島田側の橋脚4基の耐震補強と舗装打換え、島田側の側道橋高欄の塗替え塗装を実施します。

平 面 図

写真撮影
位置

橋長 Ｌ＝722.2ｍ
側道橋高欄塗替え【H29施工区間】
至 吉田 →← 至 島田市街

横断面図

橋脚耐震補強【H29施工箇所】

一級河川大井川

橋面防水（舗装打換え）【H29施工区間】

高欄取替え【完了】凡例… 平成29年5月末までに完了

側道橋高欄塗替え… 平成29年度に工事発注して施工
橋面防水（舗装打換え）… 平成30年度以降に施工

県道島田吉田線（谷口橋） 防災・安全交付金(県道橋梁耐震対策)事業（島田市道悦島）

平成29年2月28日
着手前〔平成27年12月 撮影〕

完 成〔平成28年5月 撮影〕← 至 吉田← 至 吉田至 島田市街 →至 島田市街 →〇 平成27年12月から着手した、側道橋の塗替え塗装について、島田側から約200mの区間が、平成28年３月に完了しました。
○平成28年5月に両側の橋台と島田側の橋脚3基及び吉田側の橋脚2基の耐震補強が完了しました。
○平成28年度は、吉田側の橋脚5基の耐震補強と舗装打換え、島田側の側道橋及び側道橋高欄の塗替え塗装を実施しています。

平 面 図

写真撮影
位置

橋長 Ｌ＝722.2ｍ
側道橋高欄塗替え【H28施工区間】

側道橋塗替え【H28施工区間】
至 吉田 →← 至 島田市街

一級河川大井川

横断面図

橋脚耐震補強【H28施工箇所】

橋面防水（舗装打換え）【H28施工区間】

高欄取替え【完了】凡例… 平成28年5月末までに完了

側道橋高欄塗替え
側道橋塗替え… 平成28年度に工事発注して施工
橋面防水（舗装打換え）… 平成29年度以降に施工

県道島田吉田線（谷口橋） 防災・安全交付金(県道橋梁耐震対策)事業（島田市道悦島）

平成28年11月30日
着手前〔平成27年12月 撮影〕

完 成〔平成28年5月 撮影〕← 至 吉田← 至 吉田至 島田市街 →至 島田市街 →〇 平成27年12月から着手した、側道橋の塗替え塗装について、島田側から約200mの区間が、平成28年３月に完了しました。
○平成28年5月に両側の橋台と島田側の橋脚3基及び吉田側の橋脚2基の耐震補強が完了しました。
○平成28年度は、吉田側の橋脚5基の耐震補強と舗装打換え、側道橋の塗替え塗装を実施します。

平 面 図

写真撮影
位置

橋長 Ｌ＝722.2ｍ
側道橋塗替え【H28施工区間】
至 吉田 →← 至 島田市街

一級河川大井川

横断面図

橋脚耐震補強【H28施工箇所】

橋面防水（舗装打換え）【H28施工区間】

高欄取替え【完了】凡例… 平成28年5月末までに完了

側道橋高欄塗替え
側道橋塗替え… 平成28年度に工事発注して施工
橋面防水（舗装打換え）… 平成29年度以降に施工

県道島田吉田線（谷口橋） 防災・安全交付金(県道橋梁耐震対策)事業（島田市道悦島）

平成28年5月20日
着手前〔平成27年12月 撮影〕

完 成〔平成28年5月 撮影〕← 至 吉田← 至 吉田至 島田市街 →至 島田市街 →〇 平成27年12月から着手した、側道橋の塗替え塗装について、島田側から約200mの区間が、平成28年３月に完了しました。
○平成28年5月に両側の橋台と島田側の橋脚3基及び吉田側の橋脚2基の耐震補強が完了します。
○平成28年度は、吉田側の橋脚5基の耐震補強と舗装打換え、側道橋及び側道橋高欄の塗替え塗装を実施します。

平 面 図

写真
撮影
位置

橋長 Ｌ＝722.2ｍ
側道橋塗替え【H28施工区間】← 至 島田市街

至 吉田 →

側道橋高欄塗替え【H28施工区間】

一級河川大井川

横断面図

橋脚耐震補強【H28施工箇所】

橋面防水（舗装打換え）【H28施工区間】

高欄取替え【完了】凡例… 平成28年5月末までに完了

側道橋高欄塗替え
側道橋塗替え… 平成28年度に工事発注して施工
橋面防水（舗装打換え）… 平成29年度以降に施工

県道島田吉田線（谷口橋） 防災・安全交付金(道路施設長寿命化緊急対策
平成28年3月10日（県道橋梁補修）)事業 （島田市道悦島）
着手前〔平成27年12月 撮影〕

完 成〔平成28年３月 撮影〕← 至 吉田← 至 吉田至 島田市街 →至 島田市街 →〇 平成27年8月末に、高欄の取替えが、全延長について完了しました。
〇 平成27年12月に、舗装版下の床版コンクリート上面に防水層を設ける工事について、平成27年度施工区間が完了しました。
〇 また、平成27年12月から着手した、側道橋の塗替え塗装について、島田側から約200mの区間が、平成28年３月に完了しました。

平 面 図

写真撮影位置橋長 Ｌ＝722.2ｍ
側道橋塗替え【H27施工区間；完了】← 至 島田市街

至 吉田 →

一級河川大井川

横断面図

高欄取替え【完了】

橋面防水（舗装打換え）【H27施工区間；完了】

凡例… 平成27年11月末までに完了

側道橋高欄塗替え
側道橋塗替え… 平成27年度に工事発注して施工
橋面防水（舗装打換え）… 平成28年度以降に施工

県道島田吉田線（谷口橋） 防災・安全交付金(道路施設長寿命化緊急対策
平成27年12月9日（県道橋梁補修）)事業 （島田市道悦島）
着手前〔平成27年８月 撮影〕

完 成〔平成27年12月 撮影〕

側道橋〇 平成27年8月末に、高欄の取替えが、全延長について完了しました。
〇 平成27年12月に、舗装版下の床版コンクリート上面に防水層を設ける工事について、平成27年度施工区間が完了しました。
〇 また、平成27年12月から、側道橋について島田側から約200mの区間の塗替え塗装に着手しました。

平 面 図
橋長 Ｌ＝722.2ｍ
側道橋塗替え【H27施工区間】← 至 島田市街

写真撮影
位置

一級河川大井川

横断面図

高欄取替え【完了】至 吉田 →

橋面防水（舗装打換え）【H27施工区間】

凡例… 平成27年11月末までに完了

側道橋高欄塗替え
側道橋塗替え… 平成27年度に工事発注して施工
橋面防水（舗装打換え）… 平成28年度以降に施工

県道島田吉田線（谷口橋） 防災・安全交付金(道路施設長寿命化緊急対策
平成27年8月31日（県道橋梁補修）)事業 （島田市道悦島）②①

平成25年度及び26年度の工事で平成27年8月31日までに、高欄取替えが上流側720m、下流側722m完了し、舗装が島田市街側527m完了しました。
平成27年度も引き続き、舗装工並びに側道橋の塗装を実施していきます。

写真①②計画平面図

工事箇所

横断面図

県道島田吉田線（谷口橋） 防災・安全交付金(道路施設長寿命化緊急対策
平成27年5月21日（県道橋梁補修）)事業 （島田市道悦島）②①

平成25年度の工事で平成27年5月21日までに、高欄取替えが上流側720m、下流側527m完了し、舗装が島田市街側527m完了しました。
平成27年度も引き続き、下流側の高欄補修工並びに舗装工、側道橋の塗装を実施していきます。

写真①②計画平面図

工事箇所

横断面図

県道島田吉田線（谷口橋） 防災・安全交付金(道路施設長寿命化緊急対策
平成26年11月30日（県道橋梁補修）)事業 （島田市道悦島）①②

平成25年度の工事で上流側420m、下流側287mが完了しました。
平成26年度も引き続き、上流側、下流側の高欄補修工を整備していきます。

計画平面図

写真②工事箇所

横断面図

写真①

県道島田吉田線（谷口橋） 防災・安全交付金(道路施設長寿命化緊急対策
平成26年9月3日（県道橋梁補修）)事業 （島田市道悦島）①②②市道交差点付近①中間点付近平成25年度の工事で上流側180m、下流側287mが完了しました。
平成26年度も引き続き、上流側、下流側の高欄補修工を整備していきます。

計画平面図

②

写真①、②

①工事箇所
横断面図

県道島田吉田線（谷口橋） 防災・安全交付金(道路施設長寿命化緊急対策
平成26年5月20日（県道橋梁補修）)事業 （島田市道悦島）①②②市道交差点付近①中間点付近平成25年度の工事で起点より180m区間の上流側が完了しました。
平成26年度から下流側の高欄補修工に着手いたします。

計画平面図②①写真①、②工事箇所
横断面図