入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表（変更契約）
契名称

令和２年度

場

所

板倉町

種別

道路改良工事

概

契約金額

容大字

町道２－２８号線 道路改良工事
西岡 地内

道路改良工事(NO.0～NO.4+8.47) L=88.4m W=5.5m
表層工(t=4cm) A=430.3m2 上層路盤工(t=7cm) A=434.8m2
下層路盤工(t=20cm) A=443.8m2 置換工(t=30cm) V=133.1m3
舗装版取壊工 A=405.9m2 舗装版切断 L=27.4m
落蓋式側溝工(GPU300) L=59.5m 落蓋式側溝工(土止式) L=26.0m
暗渠工 L=4.0m 集水桝工 N=1箇所 取付舗装 A=66.6m2
道路改良工事(NO.0～NO.4+8.47) L=88.4m W=5.5m
表層工(t=4cm) A=439.3m2 上層路盤工(t=7cm) A=434.8m2
下層路盤工(t=20cm) A=443.8m2 置換工(t=30cm) V=133.1m3
舗装版取壊工 A=472.6m2 舗装版切断 L=35.9m
落蓋式側溝工(GPU300) L=60.5m 落蓋式側溝工(土止式) L=26.0m
暗渠工 L=3.76m 集水桝工 N=1箇所 取付舗装 A=133.3m2

変

更 前

変

更 後

変

更 前

令和２年９月２８日 から 令和３年２月２６日まで

変

更 後

令和２年９月２８日 から 令和３年２月２６日まで

変

更 前

7,700,000 円（うち消費税700,000 円）

変

更 後

8,206,000 円（うち消費税746,000 円）

要実施期間

約 内

南側交差点部の取付舗装について、水の滞留や舗装の損傷等踏まえ、当初計画していた範囲よりも多くの範囲に取付舗装を施工したい。また、取付舗装
契 約 変 更 理 由 の拡大に伴い舗装版破砕と切断も多くの範囲施工したい。以上より変更増としたい。

契約業者
担当住所

板倉町大字西岡１７８－３

名称

福地建設有限会社 代表取締役 福地 和美

署

都市建設課部

建設係

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表（変更契約）
契名

称

令和２年度

場

所

板倉町

種別舗装工事

変概更 前

要実施期間

契約金額

約 内

容

大字

町道１１３４号線 舗装新設工事
岩田 地内

舗装工事(NO.0～EP) L=335.6m W=4.5m
表層工(t=4cm) A=1504.1m2 不陸整正 A=1504.1m2
取付舗装 A=150.2m2 舗装版取壊工 A=150.2m2
舗装版切断 L=17.8m
舗装工事(NO.0～EP) L=335.6m W=4.5m
表層工(t=4cm) A=1408.1m2 不陸整正 A=1408.1m2
取付舗装 A=288.7m2 舗装版取壊工 A=201.2m2
舗装版切断 L=33.5m

変

更 後

変

更 前

令和２年９月２８日 から 令和３年２月２６日まで

変

更 後

令和２年９月２８日 から 令和３年２月２６日まで

変

更 前

5,995,000 円（うち消費税545,000 円）

変

更 後6,248,000 円（うち消費税568,000 円）

南北交差点部、亥之子排水路部交差点について、既設道路と本線に高低差があり、擦付勾配を考慮し、当初計上していなかった部分に取付舗装を施工す
契 約 変 更 理 由 るため変更増としたい。上記に伴い舗装版切断、舗装版破砕も現地に合わせて変更増としたい。以上により変更増としたい。

契約業者
担

当住所

板倉町大字海老瀬２７６３

名

称

㈲坂田建設

代表取締役 坂田 哲雄

署

都市建設課

建設係

部

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表（変更契約）
契名

称

令和２年度

場

所

板倉町

種別

道路改良工事

契約金額

大字

町道７０７５号線外 道路改良工事
西岡 地内

更 前

変

更 後

道路改良工事(IP.3～NO.16+12.15)
置換工(t=30cm) V=251.4m3 下層路盤工(t=20cm) A=838.1m2
上層路盤工(t=7cm) A=818.0m2 落蓋式側溝工(GPU300) L=43.3m
落蓋式側溝工(土止式300) L=24.5m
VS側溝工(400～900) L=90.7m
VS側溝工土止式(700～800) L=25.2m
集水桝工 N=3基 ｶﾙﾊﾞｰﾄ工(300*300) L=2.2m
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工(1000～1700) L=17.7m

変更 前

令和２年９月２８日 から 令和３年２月２６日まで変更 後

令和２年９月２８日 から 令和３年２月２６日まで

変

更 前

15,400,000 円（うち消費税1,400,000 円）

変

更 後

15,763,000 円（うち消費税1,433,000 円）

要実施期間

容道路改良工事(IP.3～NO.16+12.15)
置換工(t=30cm) V=251.4m3 下層路盤工(t=20cm) A=838.1m2
上層路盤工(t=7cm) A=818.0m2 落蓋式側溝工(GPU300) L=43.3m
落蓋式側溝工(土止式300) L=24.5m
VS側溝工(400～1300) L=90.7m
VS側溝工土止式(700～800) L=25.2m
集水桝工 N=3基 ｶﾙﾊﾞｰﾄ工(300*300) L=2.3m
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工(1000～1700) L=17.7m

変概約 内掘削を行ったところ、工事影響範囲内に給水管や排水管があることが判明したため、管の切回し工及び止水栓の取付工をそれぞれ追加したい。また地権契 約 変 更 理 由 者からの要望により敷砂利を広範囲に敷設したい。以上より変更増とした
い。

契約業者
担

当住所

板倉町大字西岡新田４２１

名称

尾崎建設株式会社 代表取締役 尾崎 政男

署

都市建設課部

建設係

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表（変更契約）
契名

称

令和２年度

場

所

板倉町

種別

道路改良工事

契約金額

大字

町道６０４５号線 道路改良工事
大荷場

地内

更 前

変

更 後

道路改良工事(NO.0～NO.5+5.813)
置換工(t=30cm) V=137.6m3 下層路盤工(t=20cm) A=469.6m2
上層路盤工(t=7cm) A=456.6m2 表層工(t=4cm) A=616.7m2
逆L型擁壁工 L=9.3m 重力式擁壁工(600～1100) L-35.8m
落蓋式側溝工 L=49.1m 落蓋式側溝工(土止式) L=52.9m
集水桝工 N=4基 ｶﾙﾊﾞｰﾄ工(300*300) L=4.8m
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工(1000*1200) L=3.0m

変更 前

令和２年９月２８日 から 令和３年２月２６日まで

変

更 後

令和２年９月２８日 から 令和３年２月２６日まで

変

更 前

12,540,000 円（うち消費税1,140,000 円）

変

更 後

12,848,000 円（うち消費税1,168,000 円）

要実施期間

容

道路改良工事(NO.0～NO.5+5.813)
置換工(t=30cm) V=137.6m3 下層路盤工(t=20cm) A=469.6m2
上層路盤工(t=7cm) A=456.6m2 表層工(t=4cm) A=536.4m2
逆L型擁壁工 L=9.3m 重力式擁壁工(600～1100) L-35.8m
落蓋式側溝工 L=49.1m 落蓋式側溝工(土止式) L=52.9m
集水桝工 N=3基 ｶﾙﾊﾞｰﾄ工(300*300) L=5.0m
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工(1000*1200) L=3.0m

変

概約 内

県との交差点協議において南側交差点部に水を滞留させないよう指示があり、対策として集水桝を新たに設置することになったため追加したい。ま契 約 変 更 理 由 た、工事影響範囲内にﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ、標識が設置されており、それぞれ移設工を追加したい。以上より変更増としたい。

契約業者
担

当住所

板倉町大字西岡１７８－３

名称

福地建設有限会社 代表取締役 福地 和美

署

都市建設課部

建設係