記者発表資料

小松市

能美市

石川県

森林整備センター

森林管理局

農林水産省

西日本
旅客鉄道株式会社

金沢地方
気象台

国土交通省

令和 ４年 １１月２８日
手取川・梯川流域水系治水協議会
配布：石川県政記者クラブ
扱い：配布後解禁

令和４年８月豪雨で甚大な被害が発生した梯川水系において「 緊 急 治 水 対 策 プロジェクト」 をとりまとめました～流域のあらゆる関係者の協働による、本支川一体となった流域治水対策の推進～○「令和４年８月豪雨災害を踏まえた梯川水系流域治水対策検討部会」は、令和４年８月豪雨において甚大な被害が発生した梯川水系における再度災害防止のための治水対策として「梯川水系緊急治水対策プロジェクト」をとりまとめました。
○今後、国、県、市等が連携し、河道掘削、引堤、堤防整備、横断工作物改築（橋梁改築）、河道拡幅、遊水地整備などの「氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策」の他、「被害対象を減少させるための対策」「被害の軽減、早期復旧・復興のための対策」を組み合わせた流域治水対策を進めてまいります。

「梯川水系緊急治水対策プロジェクト」の概要○以下の３つを柱として取り組んでいきます。
①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策②被害対象を減少させるための対策③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策※詳細については、以下 URL によりご覧ください。
https://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/mb5_kouhou/press/r4/p1128_1.pdf

お 問 い 合 わ せ 先【手取川・梯川水系流域治水協議会事務局】
国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所に し で副所長（河川）西出

たもつ保076-264-8800

梯川水系緊急治水対策プロジェクト〜流域のあらゆる関係者の協働による、本支川一体となった流域治水対策の推進〜
 令和４年８月豪雨により甚大な被害が発生したことを踏まえ、梯川水系においては、国、県、市等が連携し、河道掘削、引堤、堤防整備、横断工作物改築（橋梁改築）、河道拡幅、遊水地整備等の取り組みを集中的に実施することにより、令和４年８月豪雨と同規模の洪水に対して氾濫を防止し、流域における浸水被害の軽減を図る。
 令和５年出水期に向けて、浸水被害箇所等での堆積土砂の撤去や堤防決壊箇所等の災害復旧を緊急的に実施するほか、「流域タイムライン」の運用を開始する。
■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

凡

例：浸水範囲○河川区域における対策• 災害復旧、河道掘削、引堤、堤防整備、横断工作物改築（橋梁改築）、河道拡幅、遊水地整備 等• 赤瀬ダムの事前放流の実施、木場潟の事前排水の実施
・体制構築

：堤防決壊

横断工作物改築(橋梁改築)【国】：梯川流域境

河道拡幅、遊水地【県】

堤防整備【国】：大臣管理区間
河道掘削【国】

八丁川
館谷川：直轄河川防御対象氾濫区域

鍋谷川
鍋谷川
梯川

○集水域における対策• 砂防関係施設の整備（滓上川上流）• 治山施設整備及び森林整備の実施（滓上川上流）• 農地、農業水利施設の活用（ため池事前放流等）• 排水ポンプ場の増強（九竜橋川排水機場）• 排水路改修・雨水貯留施設整備（石橋川遊水地）• 雨水排水計画の検討• 農業排水施設の機能保全対策• 水田貯留機能（田んぼダム）の検討 等

河道拡幅【県】
水門ゲート高不足対応【国】

仏大寺川

引堤、河道掘削【国】

堤防整備、河道拡幅、遊水地【県】

排水ポンプ場増強【小松市】

護岸嵩上【県】

引堤、河道掘削【国】
石橋川遊水地の整備【小松市】

前川

砂防関係施設の整備（滓上川上流）【県】

滓上川

木場潟の事前排水の実施・体制構築【県・国】

引堤【国】※石川県が実施する河川区域での対策は、現時点で確定している事業箇所のみ記載しているため、今後追加となる場合がある。

河道掘削【県】

治山施設整備及び森林整備の実施（滓上川上流）【県】

光谷川
梯川■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

郷谷川

【位置図】

■被害対象を減少させるための対策○氾濫域における対策• 流域タイムラインの運用開始• 自治体タイムラインの充実、マイ・タイムラインの普及促進• 要配慮者施設等における避難計画の作成及び訓練実施の促進• 水害リスク空白域の解消• 地域防災計画の改定、防災ガイドマップの更新• 防災アプリの開発• WEBを活用した災害時の情報共有• 気象情報の充実、予報精度の向上 等

石川県

赤瀬ダムの事前放流の実施【県】

梯川○氾濫域における対策• 多段階な浸水リスク情報の充実• 総合治水対策の推進に関する条例• 住宅地盤の嵩上げ、雨水貯留槽等設置に対する助成• 立地適正化計画（防災指針）の策定による水害リスクの低い地域への居住誘導や既成市街地の防災力向上• リスクが高い区域における土地利用規制（災害危険区域等） 等

富山県

岐阜県
福井県

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

1

梯川水系緊急治水対策プロジェクト〜流域のあらゆる関係者の協働による、本支川一体となった流域治水対策の推進〜
令和４年８月豪雨により甚大な被害が発生したことを踏まえ、国、県、市等が連携し、集中的に再度災害防止対策を実施する。
【第一段階】
 梯川及び支川において被災箇所の災害復旧工事を完了させるとともに、梯川において鍋谷川合流点までの引堤・河道掘削を集中的に実施する。
【第二段階）】
 梯川において、下流区間の河道掘削及び中海大橋までの引堤・河道掘削を集中的に実施することで、特に被害の大きかった滓上川合流点までの区間について、令和４年８月と同規模の洪水に対して計画高水位以下で安全に流下させる河道を整備する。
 支川鍋谷川において国土交通省による本川背水区間の堤防整備及び石川県による河道拡幅・遊水地整備、支川滓上川においても石川県による堤防整備・河道拡幅・河道掘削・遊水地整備を実施することで、令和４年８月と同規模の洪水に対して浸水被害の解消を図る。
 排水ポンプ場の増強や雨水貯留施設の整備、水田貯留機能（田んぼダム）の取り組み等、各機関で集水域における内水被害軽減及び流出抑制のための対策を推進する。
【第三段階】
 梯川において、中海大橋上流部の引堤・河道掘削及び水門ゲートの高さ不足対応を実施することで、直轄管理区間の概ね全区間において令和４年８月と同規模の洪水を計画高水位以下で流下させる河道を整備するほか、各機関で集水域における内水被害軽減及び流出抑制のための対策をさらに推進する。

【ロードマップ】
工程（Ｒ４〜Ｒ１３）
区分

対策内容

実施主体

災害復旧

国土交通省、石川県

梯川河道掘削（下流区間）

国土交通省

梯川

引堤･河道掘削

国土交通省

梯川

横断工作物改築（橋梁改築）

国土交通省

梯川

水門ゲート高不足対応（梯川逆水門）

鍋谷川 堤防整備（背水区間）
鍋谷川 河道拡幅、遊水地
氾濫をできるだけ防ぐ・減 滓上川 堤防整備、河道拡幅、河道掘削、遊水地
らすための対策
赤瀬ダムでの事前放流の実施、木場潟での事前排水の実施と体制構築
砂防関係施設の整備（滓上川上流）

R4〜R6

R7〜R10

R11〜R13【第一段階】【第二段階】【第三段階】

Ｒ６鍋谷川合流点まで
Ｒ５ 能美大橋Ｒ７荒木田大橋まで

Ｒ１０中海大橋まで

Ｒ８ 舟場橋

国土交通省
国土交通省
石川県

気候変動を踏まえた更なる対策を推進

石川県
石川県、国土交通省、農林水産省
石川県

治山施設整備及び森林整備の実施（滓上川上流） 石川県
農地、農業水利施設の活用

石川県

排水ポンプ場の増強（九竜橋川排水機場）

小松市

排水路改修・雨水貯留施設整備（石橋川遊水地）

小松市

水田貯留機能（田んぼダム）の検討

小松市、能美市

被害対象を減少させるための対策

国土交通省、石川県、小松市、能美市

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

国土交通省、石川県、小松市、能美市、金沢地方気象台流域治水関連法の活用を検討

国土交通省、石川県、小松市、能美市※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

Ｒ５ 流域タイムライン運用開始※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。

2梯川水系緊急治水対策プロジェクト〜氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策〜

梯川・鍋谷川での河川整備【国土交通省】

 令和４年８月の前線停滞による豪雨では、梯川本川において小松新橋から上流において計画高水位を超過し、一部堤防で越水による氾濫が発生するなど、非常に危険な状況となった。これを踏まえて、梯川本川において河道掘削、引堤、横断工作物改築（橋梁改築）等を集中的に行い、同規模洪水に対して概ね全区間で計画高水位以下で安全に流下させ、氾濫被害の防止と内水被害の軽減を図る。
 支川鍋谷川における梯川の水位の影響を受ける区間において、梯川本川堤防と同様の安全性を確保するための堤防整備を行い、治水安全度の向上を図る。
小松市

能美市

能美市

0.0k

：浸水範囲
小松新橋

3.0k

1.0k

河道掘削

4.0k

：堤防整備

引堤、河道掘削

梯川逆水門

鍋谷川

7.0k

Ｒ５Ｒ６

Ｒ７Ｒ８：石川県整備：大臣管理区間
：越水

9.0k

10.0k

②

横断工作物改築（橋梁改築）

梯川水系緊急治水対策プロジェクト
河川における対策メニュー
Ｒ４8.0k

①

越水箇所

区間

荒木田大橋

白江大橋

②出水状況

梯川

Ｒ９Ｒ１０Ｒ１１Ｒ１２引堤、河道掘削
引堤、河道掘削
横断工作物改築（橋梁改築）
中海大橋

河道掘削

6.0k

：R4.8出水対応河道掘削
舟場橋

小松市

能美大橋

水門ゲート高不足対応

対策内容

：堤防決壊

小松市

5.0k

2.0k

①出水状況

石川県整備

堤防整備

小松市

河口〜小松新橋付近
白江大橋〜荒木田大橋付近
能美大橋架替
舟場橋架替【R5完成（供用）予定】

旧橋撤去

荒木田大橋まで完成予定【R8完成（供用）予定】 旧橋撤去

11.0k

12.0k

引堤
荒木田大橋〜中海大橋付近

中海大橋まで完成予定

大臣管理区間

中海大橋〜直轄上流端
鍋谷川
水門ゲートの高さ不足対応

梯川逆水門

直轄上流端まで完成予定

梯川

3

梯川水系緊急治水対策プロジェクト〜氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策〜

引堤、河道掘削【国土交通省】

①引堤

②河道掘削

 洪水を安全に流すための能力が大幅に不足している区間において、川幅を広げるための引堤(築堤、旧堤撤去)を実施することにより、洪水時の水位を低減させる。

 川底の土砂を掘削し、河川の流下する断面を拡大することで、洪水を安全に流すための能力が不足している区間の水位を低減させる。

引堤イメージ

河道掘削イメージ

左岸側

新堤

右岸側
引堤

旧堤撤去

引堤前水位

右岸側

左岸側
河道掘削前水位

堤防かさ上げ

河道掘削後水位

引堤後水位

台船による掘削状況

河道掘削

引堤前

施工中

下流域

中流域
小松大橋

古府町

旧堤

古府町

新堤

新堤
梯川

旧堤

城南橋

梯川

梯川

梯川

石田橋
小松新橋

河道掘削範囲4梯川水系緊急治水対策プロジェクト〜氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策〜
横断工作物改築（橋梁改築）、支川鍋谷川の堤防整備、水門ゲート高不足対応 【国土交通省】③横断工作物改築(橋梁改築)④支川鍋谷川の堤防整備

 洪水を安全に流すために支障となっている能美大橋及び舟場橋の改築を行う。

 支川鍋谷川の梯川の水位の影響を受ける区間において、梯川本川と同様な安全性を確保するための堤防（バック堤）を整備。

現況

能美大橋 完成予想図

取付市道 工事中

本川の影響を受けた支川の水位

引堤 工事中バック堤本川堤防と同程度の堤防

新橋 工事中
新橋

梯川
旧橋

梯川

旧橋
架け替え後撤去

支川の水位【堤防（バック堤）整備のイメージ図】
取付市道 工事中

現在の堤防⑤水門ゲート高不足対応

現況

 支川前川との合流点に設置されている梯川逆水門において、梯川本川の洪水による逆流を防止するためのゲートの高さ不足を改善する対策を行う。

舟場橋 完成予想図
旧橋

架け替え後撤去

ゲート高不足への対応
新橋 予定位置
旧橋

新橋

梯川
梯川
梯川逆水門

梯川
前川
引堤 予定位置5梯川水系 緊急治水対策プロジェクト〜氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策〜

鍋谷川での河川整備【石川県】●令和４年８月の前線停滞による豪雨では、鍋谷川において、堤防決壊や溢水等により甚大な被害が発生した。
これを踏まえて、鍋谷川において、河道拡幅や遊水地等の整備を集中的に行い、同規模洪水に対して、浸水被害を防止するための河川整備を推進する。
河道拡幅、遊水地
館谷川

国道８号

鍋谷川

①②

梯川河道拡幅イメージ（能美市寺畠町）①浸水状況（小松市上八里町）②浸水状況（能美市寺畠町）

拡幅

H.W.L

護岸工

掘削工

H.W.L

6

梯川水系 緊急治水対策プロジェクト〜氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策〜滓上川での河川整備【石川県】●令和４年８月の前線停滞による豪雨では、滓上川において、溢水等により甚大な被害が発生した。
これを踏まえて、滓上川では、梯川背水区間における本川堤防と同等の堤防整備や河道拡幅、遊水地等の整備を集中的に行い同規模洪水に対して、浸水被害を防止するための河川整備を推進する。
堤防整備イメージ（中海町）

①

堤防整備
築堤
H.W.L

梯川の背水区間

梯川
滓上川

河道掘削イメージ（中ノ峠町）①浸水状況（小松市中海町）
切り下げ
梯川
滓上川

護岸工
②浸水状況（小松市中ノ峠町）

河道掘削

護岸嵩上
河道掘削

②7

梯川水系緊急治水対策プロジェクト〜氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策〜
赤瀬ダムの事前放流の実施、木場潟の事前排水の実施・体制構築【石川県・国土交通省・農林水産省】


赤瀬ダム（管理者：石川県）において、「既存ダムの洪水調節機能強化に向けた基本方針（令和元年12月）」に基づき締結した「治水協定（令和２年５月29日）」による事前放流を実施。
令和４年８月豪雨災害で氾濫が発生した木場潟において、梯川左支川前川に設置されている既存排水機場を活用した事前排水を実施し、浸水被害の軽減を図る。
〜木場潟の事前排水〜〜赤瀬ダムの事前放流〜

・令和４年８月豪雨により、木場潟周辺で広範囲にわたり浸水被害が発生。
・浸水被害の軽減を図るため、既存施設の前川排水機場（国土交通省）及び今江潟排水機場（農林水産省・石川県）を活用した事前排水を実施。

・赤瀬ダムにおいて、国土交通省と石川県で締結した治水協定による事前放流を実施。
・水害対策に使える容量が約36万㎥増加。

西園地

赤瀬ダム
前川排水機場木場潟

浸水状況（令和4年8月5日17時30分頃）

貯水容量

事前放流のイージ図

今江潟排水機場木場潟

F:治水 N:流水の正常な機能の維持 A:農業用水 W:水道用水 I:工業用水 P:発電

西園地駐車場の浸水状況（令和4年8月5日11時30分頃）

8梯川水系緊急治水対策プロジェクト〜氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策〜

砂防関係施設の整備【石川県】○滓上川上流域において、砂防堰堤や流木捕捉工を整備し、土砂や流木の流出を抑制する。
【砂防堰堤整備イメージ】

滓上川上流域【整備イメージ図】
中の峠川

流木捕捉工

砂防堰堤

中ノ峠町

定者谷川

滓上川

流出土砂捕捉イメージ【流木捕捉工整備イメージ】
土砂や流木による被害から保全

＜凡例＞

梯川
流木捕捉イメージ

：砂防堰堤
：山腹崩壊
9梯川水系緊急治水対策プロジェクト〜氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策〜

治山施設整備および森林整備の実施【石川県】【流域治水と連携した治山施設整備・森林整備】••

森林の防災・保水機能を適切に発揮するため、間伐・植栽・下刈り等の森林整備及び治山施設の整備等を行うことで、水源かん養機能の発揮および流木の抑制や土石流・山腹崩壊の防止等を図り、流域治水の取り組み等と連携して対策を推進する。
梯川流域（滓上川上流）における治山施設整備および一体的な森林整備を実施。

治山施設整備【流域治水対策のイメージ】

森林整備

治山施設の整備された森林が持つ土砂流出防森林がもつ山地災害防止機能や水源涵養機能止機能が適切に発揮されるよう山腹崩壊地のが適切に発揮されるよう間伐・植栽・下刈り等

復旧や治山施設を整備の森林整備を実施

治山ダム

治山ダム（流木補足式）

山腹崩壊地の復旧

治山ダム背面の土砂撤去

流木防止施設や危険木の伐採により流木の発生を未然に防止
渓流沿いの流木危険木

荒廃森林

荒廃竹林化した森林

間伐による手入れ

地拵え・苗木による植栽

植栽木・下層植生による更新

簡易流木防止施設の設置

10梯川水系緊急治水対策プロジェクト〜氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策〜

農地・農業水利施設の活用【石川県】｢ため池の改修｣や｢農地・農業水利施設の整備｣などにより、引き続き降雨時の被害発生防止に努めるとともに、｢ため池の事前放流｣や｢田んぼダム｣などの新たな取組を推進する。
農地の活用

ため池の活用ため池の改修農地の整備○畦畔や排水桝を整備し水田の雨水貯留能力を強化○老朽化したため池の改修を実施し、決壊による下流域への被害発生を防止

整備後畦畔
貯留量の増加

30㎝
整備前畦畔

排水路

畦畔の補強

通常の満水位
容量の確保

50cm

スリット

田んぼダム
整備されたため池（小松市長谷町）

洪水吐スリットを設置したため池（小松市正蓮寺町）

田んぼダム
実施

※ため池工事特措法により令和3年度からの10年間でため池の防災対策を集中的に進める。

ため池の事前放流
豪雨前に、ため池の事前放流を行い、あらかじめため池の水位を下げ、洪水を受け入れる「空き容量」を確保する取組

田んぼの排水口に、排水を抑制する調整板を設置し、水稲の育成に影響がない範囲（畦の高さ30㎝程度）で雨水を田んぼに貯水する取組

水稲の生育に影響がない範囲で貯水

田んぼダム
未実施
畦畔高30㎝

農業水利施設の活用
農業水利施設の整備

排水機場による事前排水老朽化により機能低下している農業水利施設の整備
ため池の事前放流により、豪雨前に水位を低下
空き容量を確保

園排水機のオーバーホール（小松市園町地内）

九竜橋川排水路の整備（小松市打越町地内）

排水機場で事前排水を行い、豪雨前に木場潟の水位を下げて、洪水を受け入れる「空き容量」を確保する取組

木場潟

11

梯川水系緊急治水対策プロジェクト〜氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策〜

排水路改修・雨水貯留施設整備、排水ポンプ増強【小松市】

８月４日の豪雨により、小松市市街地において内水浸水被害が広範囲で発生した。
内水浸水被害軽減のため、下水道計画（雨水）区域内の排水路の改修及び雨水貯留施設の整備を実施する。
中心市街地に位置する石橋川排水区、九竜橋川排水区においては、排水路改修・雨水貯留施設整備、ポンプ場の増強を実施する。他の排水区においても雨水排水計画検討結果に基づき、整備を実施する。
石橋川排水区区域図

沖町周辺冠水状況

九竜橋川排水区区域図八幡周辺冠水状況

九竜橋川排水機場

石橋川遊水地向本折第２排水機場
石橋川排水機場
九竜橋川

石橋川
清六町周辺冠水状況

九竜川排水機場周辺冠水状況
若杉町周辺冠水状況

向本折町周辺冠水状況

石橋川遊水地計画図

九竜川排水機場

九竜橋川排水機場ポンプ増強

遊水地
ポンプ増強箇所
石橋川遊水地予定箇所状況
向本折第２排水機場

導水路

石橋川排水機場

前川

小松南末広
土地区画整理事業
石橋川■ 目的 石橋川の水位が上昇すると洪水が越流堤を越えて遊水地に流入
洪水を一時的に貯めることで、下流に流れる流量や街中の冠水被害等を軽減■ 排水機場4号ポンプを増設
排水能力アップ
V=7.53㎥/s → 11.56㎥/s

約1.5倍

12梯川水系緊急治水対策プロジェクト〜氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策〜

雨水排水計画の検討【小松市】

 ８月４日の豪雨により、小松市市街地において内水浸水被害が広範囲で発生した。
 小松市街地は河川に囲まれた低平地にあり、内水の排除先が梯川及び支川前川に限定される地形的な特性を有していることから、河川水位と一体となった浸水シミュレーションを実施し、効率的な雨水排水計画を検討する。
小松市内の内水による浸水状況

小松市公共下水道（中央処理区・梯川処理区） ８月４日大雨時の浸水状況
凡 例

市内の内水浸水
被害範囲が分かる図
①

小松市役所
小 松 駅

浸水範囲
うち下水道全体計画区域内（都市浸水被害範囲)① 市役所周辺
浸水深：0.3〜0.7m③ 川辺町地内
浸水深：1.3m② 小松駅周辺
浸水深：0.1m未満④ 八幡町地内
浸水深：0.3m③②④※浸水範囲については市独自の調査であり、今後変更する場合があります。

雨水排水計画検討のイメージ（河川水位と一体となった浸水シミュレーション）
８月豪雨による内水による浸水被害の軽減を図る
ため、小松市総合治水対策の推進に関する条例に基づき「ながす」「ためる」の対策を推進するための雨水排水計画の検討を行います。

13

梯川水系緊急治水対策プロジェクト〜氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策〜

農業排水施設の機能保全対策【小松市】

８月４日の豪雨により、小松市市街地において内水浸水被害が広範囲で発生した。
梯川沿川に設置されている農業用排水施設（ポンプ場）において、機能診断を行うことで更新・修繕の優先順位をつけ、機能保全計画に基づく適時適切な更新を行い、安定的で良好な排水条件を確保する。

排水機場の浸水状況（外観）

排水機場の浸水状況（内部）白江排水機場 （令和４年８月４日撮影）

白江排水機場 （令和４年８月４日撮影）

農地の浸水状況

用水路・樋管の状況

木場潟周辺：今江町（令和４年８月５日撮影）

河田機場周辺：古府町（令和４年８月４日撮影）

軽海放水路：八幡（令和４年８月４日撮影）

埴田バイパス：埴田町（令和４年８月４日撮影）
14梯川水系 緊急治水対策プロジェクト〜氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策〜 水田貯留機能(田んぼダム)の検討【小松市・能美市】
 小松市・能美市において、田んぼがもともと持っている水を貯める機能を利用し、大雨が降ったときに一時的に水を貯めることで洪水被害を軽減する「田んぼダム」の実施に向けて、県と連携して検討を実施。
 国の補助事業である農地耕作条件改善事業「水田貯留機能向上型」メニューの活用も併せた事業スキームを検討。
水田の貯留機能をより発揮する取組み

田んぼダムの効果

穴あきの調整板を設置することで水田からの雨水排水量を調整

調整板の設置前／設置後

田んぼダムの計画を検討

DXを活用した水管理システムの導入を検討

浸水・冠水・溢水

令和４年８月４日の大雨被害（能美市内全域）

田面水位の調整を自動化し、適切なタイミングで排水する。

15

梯川水系緊急治水対策プロジェクト〜被害対象を減少させるための対策〜【国土交通省、石川県、小松市、能美市】
 地域及び関係機関が連携して、リスクコミュニケーションを通じてまちづくりや住まい方の誘導等による水害に強い地域づくりを推進〜多段階な浸水リスク情報の充実〜
土地利用や住まい方の工夫、水災害リスクを踏まえた防災まちづくりの検討のための資料として、国・県
において、発生頻度が高い降雨規模の場合に想定される浸水範囲や浸水深を示した「多段階の浸水想定図」及び「水害リスクマップ」を作成・公表。

〜立地適正化計画（防災指針）の策定〜
小松市・能美市の立地適正化計画において、災害リスクを踏まえた課題を抽出し、都市の防災に関する機能の確保のために「防災指針」を定めるとともに、この方針に基づく具体的な取組を位置付ける。居住誘導区域における災害リスクをできる限り回避あるいは低減させるため、必要な防災・減災対策を計画的に実施。

〜総合治水対策の推進に関する条例〜
都市型水害から市民の生活や財産を守り、安全で安心できるまちづくりを進めるた
めに小松市で制定した「小松市総合治水対策の推進に関する条例」における取り組みを強化。

〜リスクを踏まえた土地利用規制〜
小松市・能美市において、水害リスクの高い地域の開発を抑制することで浸水発生時の被害対象を減少させるための区域指定（災害危険区域等）を検討する。

〜浸水被害軽減のための各種助成〜
小松市・能美市において、近年の都市化や局地的な集中豪雨の頻発による内水浸水被害の頻発に対応するため、浸水被害軽減のための助成制度について更なる普及の取組を実施。

宅地盤上げに対する助成

雨水貯留槽・雨水浸透桝の設置に対する助成●古牧地区の災害危険区域
千曲川の計画高水位（HWL）以下の範囲を指定。

〈長野県中野市古牧地区（千曲川）での事例〉

16梯川水系緊急治水対策プロジェクト〜被害の軽減、早期復旧・復興のための対策〜【国土交通省、石川県、小松市、能美市、金沢地方気象台】
 関係機関が連携して住民の避難行動につながるきめ細かな情報提供、リスクコミュニケーションを行い、地域の人々の「迅速かつ的確な避難」と「被害最小化」を図るため取り組みを推進〜「流域タイムライン」の運用開始〜
災害時に迅速な連携が必要となる国、県、市、関係団体が災害発生前に取るべき防災行動をあらかじめ共有することで、災害対応能力の向上を図る。

タイムラインと法定計画の関係〜要配慮者施設等における避難計画の作成及び訓練実施の促進〜
国・県・市において円滑かつ迅速な避難の確保を図るた
め、避難計画の作成及び訓練実施を促進するための支援を実施。

講習会の実施〜「マイタイムライン」の普及促進〜
住民一人ひとりが自ら考え命を守る避難行動の行うための「マイタイムライン」の普及促進を国・県・市が連携して実施する。

〜地域防災計画の改定、防災ガイドブックの更新〜
・小松市において、豪雨災害時の教訓を生かし、避難情報発令基準や避難所開設のあり方について、地域防災計画を改定。
・能美市において、防災ガイドブックを更新し、洪水規模別の避難計画検討市民に配布。
防災ガイドブック（能美市）〜防災アプリの開発〜
小松市において、住民の避難や安全行動に結びつく情報を、迅速かつ確実に発信するための防災アプリを開発。

講習会の実施〜水害リスク空白域の解消〜
県・市において、水害リスク情報の提供を行っていない空白域での浸水想定区域図及びハザードマップを作成・公表。 指定対象河川の拡大イメージ〜気象情報の充実、予報精度の向上〜
金沢地方気象台において、観測と予測の強化に取り組み、線状降水帯に関する情報提供の充実を図る。

〜WEBを活用した災害時の情報共有及び迅速な災害活動の実施〜
能美市において、災害現場等の写真を遠隔地で即時共有するWEBシステムを構築。
スマートフォンやタブレットで撮影した写真をシステムに投稿することで、迅速な状況報告に活用。

【開発イメージ】

17