令和４年度進行管理・評価シート
亀山市歴史的風致維持向上計画（令和３年５月１９日認定）□進捗評価シート（様式１）①組織体制（様式１－１）
1 「亀山市歴史まちづくり事業調整会議」の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・1②重点区域における良好な景観を形成する施策（様式１－２）
1 亀山市景観計画による良好な景観の推進

・・・・・・・・・・・・・・・・・2③歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項（様式１－３）
1 東海道街道沿街なみ環境整備事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・

3

2 歴史的環境整備事業（小公園の整備・改修）

・・・・・・・・・・・・・・・・・

4

3 歴史的環境整備事業（ポケットパーク整備）・・・・・・・・・・・・・・・・・

5

4 歴史的環境整備事業（駐車場整備）

・・・・・・・・・・・・・・・・・

6

5 重点区域案内看板整備事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・

7

6 案内看板整備事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・

8

7 歴史的施設保存修繕事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・

9

8 歴史的建造物修繕事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・

10

9 歴史まちづくり活動支援事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・

11

10 歴史的建造物等活用事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・

12

11 伝統芸能保存事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・

13④文化財の保存又は活用に関する事項（様式１－４）
1 保護事業の推進

・・・・・・・・・・・・・・・・・
14

2 文化財の保存及び活用の普及・啓発に関する方針

・・・・・・・・・・・・・・・・・
15

3 埋蔵文化財の取扱に関する方針

・・・・・・・・・・・・・・・・・
16⑤効果・影響等に関する報道（様式１－５）

・・・・・・・・

17

・・・・・・・・・・・・・・・・・

18

・・・・・・・・・・・・・・・・・

19⑥その他（効果等）（様式１－６）
歴史まちづくりの効果□法定協議会等におけるコメントシート（様式４）進捗評価シート（様式１-１）

評価軸①-1
組織体制
評価対象年度項目「亀山市歴史まちづくり事業調整会議」の設置

令和４年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載 全市をあげて歴史的風致の維持向上を図っていくために、「亀山市歴史まちづくり事業調整会議」の設置し、事業している内容 担当部署間の横断的調整及び庁内合意形成を行っている。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で重点区域内で実施される事業については、事業調整担当G（都市整備課都市計画G・文化課まちなみ文化財G）事業実施Gとの間で、事業内容等について個別に調整を進めるとともに、事業調整担当Gで進行管理を行った。
【事業担当G数（累計）】第2期計画認定時（7G1館）→R4（7G1館）
進行管理・評価については、事業調整担当Gと事業実施Gとの間で協議した後、亀山市歴史的風致維持向上計画協議会において報告し意見聴取した。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

引き続き、事業調整担当G間で密に連絡を取り合うとともに、事業実施Gへ事業調整及び管理を行い、円滑な進行管理に努める。
状況を示す写真や資料等■歴史まちづくりへの全庁的な取組体制
令和3年度

令和4年度

産業建設部
都市整備課 都市計画G
土木課 施設整備G
生活文化部
文化スポーツ課 まちなみ文化財G
文化スポーツ課 歴史博物館
地域観光課 観光交流G
まちづくり協働課 地域まちづくりG
教育委員会
生涯学習課 社会教育G
総合政策部
政策課 政策調整G

建設部
都市整備課 都市計画G
土木課 道路整備G
市民文化部
文化課 まちなみ文化財G
歴史博物館
まちづくり協働課 地域まちづくりG
教育委員会
生涯学習課 社会教育G
産業環境部
商工観光課 観光・地域ブランドG
政策部
政策推進課 政策調整G■亀山市歴史まちづくり事業調整会議＜開催日＞
・令和4年6月9日
・令和4年7月14日
・令和4年8月10日
・令和4年9月8日
・令和4年11月10日
・令和4年12月12日
・令和5年2月9日
計7回開催＜打合せの概要＞
・進捗評価について■亀山市歴史的風致維持向上計画協議会＜開催日＞
・令和5年3月22日（書面開催）※令和3年度進行管理・評価シートについて書面決議
・令和5年6月23日※令和4年度進行管理・評価シートについて協議

亀山市－1

進捗評価シート（様式１-２）

評価軸②-1
重点区域における良好な景観を形成する施策
評価対象年度項目
亀山市景観計画による良好な景観の推進

令和４年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

亀山市景観計画により市域全域を景観計画区域位置付け、建築物及び工作物や開発行為等について形態意匠などの景観誘導を実施している。また、景観計画区域内でも、より景観形成を推進する地区として景観重点地区、計画に記載
している内容 景観形成推進地区を指定し、建築物及び工作物等の高さや形態意匠についてより積極的な規制を行っている。
今後も景観形成推進地区、眺望景観重点地区等の指定を推進し、景観形成基準による景観誘導を図るとともに、景観重要建造物、景観重要公共施設の指定など、良好な景観の保全・創出を行うこととしている。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で重点区域内の2地区（亀山城下町、関宿周辺）において、亀山市景観計画に基づく景観形成推進地区に指定し、景観誘導を図っている。
平成23年より、計画に基づく届出事務を開始し、景観形成推進地区内では、平成23年度～令和3年度までで107件、令和4年度については、14件の景観届出を審査し、申請者と意匠形態・色彩について詳細に協議を実施した。
屋外広告物のパトロールを平成24年度から毎月実施し、良好な景観形成の推進に取り組んだ結果、環境美化が進んだ。

■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
良好な景観形成に必要となる歴史的建造物の減少が進んでいるため、景観形成推進地
区内の一部地域について、新たな景観重点地区指定に向け検討を進めている。
景観重点地区での景観形成基準については、地域住民の協力が必要となるため、地域懇談会等により合意形成を進めていく予定としている。
状況を示す写真や資料等■景観形成推進地区 位置図

重点区域内の景観形成推進地区詳細

関宿周辺景観形成推進地区（上記地図の拡大）

亀山城下町景観形成推進地区（上記地図の拡大）

亀山市－2

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度項目
東海道街道沿街なみ環境整備事業

令和４年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 令和4年度～令和7年度
支援事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）
計画に記載 東海道沿いにおいて、脱色アスファルト舗装や表面処理（ブラスト加工）、薄層舗装などの美装化を行うことで、住している内容 環境の改善を図り、良好な街なみ形成を推進する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で市内東海道総延長約17．1ｋｍの内、令和4年度については関宿地区約1．0ｋｍの美装化を実施した。
当事業実施に伴い、美装化についての地元懇談会を実施。施工方法を自然石舗装に表面処理（ウォータージェット工法）とした。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

人家が連坦している生活道路での施工となるため、工程調整、迂回路調整、仮駐車場の確保が課題である。
地域説明会等により地域住民の協力を得、計画に沿った事業進捗を図る予定としている。
状況を示す写真や資料等■関宿施工箇所平面図■状況
Ｒ４事業区間：市道地蔵院小野線（地蔵院～東の鳥居間） Ａ＝約３，６００㎡■工事着工前【撮影：令和4年10月】■工事完成【撮影：令和5年3月】

亀山市－3

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-2
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度項目
歴史的環境整備事業（小公園の整備・改修）

令和４年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 令和4年度～令和6年度
支援事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）
計画に記載 東海道沿道の良好な街なみの形成や来訪者の回遊性向上を図るため、小公園（亀山公園及び東町ふれあい広
している内容 場）の改修を行うとともに、関宿のおよそ中心に位置する小公園（百六里庭（拠点施設））の整備を行う。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
令和4年度については、亀山公園（テニスコート前）便所の詳細設計業務委託を実施した。
亀山城史跡内の施設であり、周囲の歴史的な景観に配慮した外観としている。
公園利用者、まちなみを散策する来訪者が利用し易いよう、休憩スペースなどの付加機能を有した設計とした。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

令和５年度については工事を予定しているが、建設資材の高騰等により、事業費、整備内容についての調整が必要となる。
また、工事実施中については、施設利用者等の利便性、安全性の確保が重要となる。
状況を示す写真や資料等
完成予想パース図方向

規 模 ：多目的トイレ
男子トイレ大１、小２
女子トイレ大２
休憩スペース
配置計画：亀山公園駐車場と隣接するため、駐車台数の確保、良好なまちなみ
景観への寄与等、最適な配置計画とした。

■完成予想パース図

亀山市－4

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-3
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度項目
歴史的環境整備事業（ポケットパーク整備）

令和４年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 令和4年度～令和6年度
支援事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）

歴史的施設の集まる「亀山城跡・亀山宿」周辺地区において、沿道環境の向上と、散策者の利便性向上のため、計画に記載している内容 ポケットパークを整備する。また、旧亀山城多門櫓等の眺望ポイントとして、池の側ポケットパークを整備し、亀山宿の西端にある京口門跡において、散策者、施設見学者の休憩施設を整備する。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で

令和4年度より、池の側ポケットパーク整備事業に着手し、詳細設計を実施した。
工事については、令和4年度に第1期工事を発注し、令和5年7月に工事完了予定。
引き続き、令和5年度に第2期工事を実施予定で、計画どおりの完了予定。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
既存占用物の移設について、良好な景観の阻害にならない位置及び意匠について、占用者と協議中である。
また、事業費について、物価上昇等による建設費の増額により、事業調整が必要となる場
合もある。
状況を示す写真や資料等■池の側ポケットパーク平面図

亀山市－5

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-4
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度項目
歴史的環境整備事業（駐車場整備）

令和４年度
現在の状況
□実施済
□実施中
■未着手

事業期間 令和4年度～令和6年度
支援事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業：効果促進事業）
計画に記載 歴史的まちなみの住環境内で発生している交通渋滞等を解消し、良好な街なみ形成と住環境の改善を図るため、している内容 主要なアクセス道路となっている国道1号に面するJR関駅前駐車場の一部に大型車等の駐車場を整備する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で期間内に調整のうえ事業計画を見直すこととなったため、令和4年度に駐車場整備の設計委託等は実施しなかった。
進捗状況 ※計画年次との対応□計画どおり進捗している■計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
良好な街なみ形成と住環境の改善を図るため、より効果的な駐車場の位置を再度検討することとなった。令和5年度以降に事業進捗に向け、関係部署間で連携を図る。
状況を示す写真や資料等

■状況

亀山市－6

進捗評価シート（様式１-３）【撮影：平成26年 月】
評価軸③-5
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

評価対象年度項目
重点区域案内看板整備事業

令和４年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 令和4年度～令和7年度
支援事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）

歴史的風致形成建造物に指定した建造物について、施設案内看板の設置を行う。また、東海道の交差点等に歴計画に記載している内容 史的風致形成建造物等への誘導サインを設置する。施設案内看板の設置の際にはQRコードなどを使い、見ている風景に情報（文字や映像）を効果的に付加し、多言語化対応とするなどICTを活用した情報発信を行う。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で

平成20年度の第1期計画策定時点から毎年文化財説明板の設置を行っており、昨年度までに38ヶ所に設置している。令和4
年度においても未指定文化財に説明板を設置（3ヶ所）した。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

安全に散策できる環境や拠点への適切な誘導等、来訪者への環境整備が不足しているため、誘導サインを設置することで、利便性を高め、拠点への適切な誘導を促進するとともに、歴史的建造物及び拠点施設の活用を推進していく。
状況を示す写真や資料等■二之丸帯曲輪
工事着工前【撮影：令和4年8月】■亀山宿高札場
工事着工前【撮影：令和5年1月】■木造薬師如来立像
工事着工前【撮影：令和5年3月】■二之丸帯曲輪
工事着工後【撮影：令和4年11月】■亀山宿高札場
工事着工後【撮影：令和5年3月】■木造薬師如来立像
工事着工前【撮影：令和5年3月】

亀山市－7

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-6
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度項目
案内看板整備事業

令和４年度
現在の状況
■実施済
□実施中
□未着手

事業期間 令和4年度
支援事業名 市単独事業
計画に記載 重点区域外であるJR亀山駅前等の要衝に、歴史的風致である東海道「亀山宿・亀山城」への案内看板を設置すしている内容 ることにより、歴史的風致形成建造物等への回遊性の向上、利用促進を図る。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
ＪＲ亀山駅前整備事業にて、令和4年度にデジタルサイネージ設置工事を実施。
市の玄関口であるＪＲ亀山駅前において、亀山城・亀山宿・関宿等の観光情報を掲載し、来訪者への観光案内に役立てている。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
今後も案内情報について適宜更新を行い、効果的な広報を行っていく必要がある。
状況を示す写真や資料等■掲載情報：観光情報、公共施設情報、：公共交通情報、店舗情報、：その他イベント情報

亀山市－8

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-7
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度項目
歴史的施設保存修繕事業

令和４年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 令和3年度～令和7年度
支援事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）

歴史的風致形成建造物に指定予定の「明治天皇行在所」については、数度の移築と老朽化により劣化しているた

計画に記載
している内容 め、保存修理工事を行い、活用を行う。また、国の登録有形文化財であり、歴史的風致形成建造物である「鈴鹿峠自然の家」についても老朽化により劣化しているため、保存修理工事を行い、更なる活用を行う。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で期間内に調整のうえ事業計画を見直すこととなったため、令和４年度に明治天皇行在所の設計委託は実施しなかった。

進捗状況 ※計画年次との対応□計画どおり進捗している■計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
歴史的風致形成建造物の修繕時期について、関連部署と事業調整を行った結果、令和5年以降に再調整を行い、実施設計等に向け検討を行うこととなった。
状況を示す写真や資料等

明治天皇行在所【撮影：平成22年10月】

石垣工事に伴い明治天皇行在所を移設し、見学者用広場が創出された。

亀山市－9

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-8
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目
歴史的建造物修繕事業

令和４年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 令和3年度～令和7年度
支援事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）
計画に記載 民間所有の歴史的風致形成建造物に指定した建造物及び景観上重要な建造物について、その修理に対し補助している内容 金を交付する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
令和4年度は歴史的風致形成建造物の民間所有者から修理等の相談及び依頼がなかったことから、事業の実績なし。
（参考実績）
片山神社周辺の建築物等の復原修理に補助金交付（平成26年度）
福泉寺山門の復原修理に補助金交付（ 平成27～29年度）
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

民間所有建築物への補助事業のため、制度内容の周知と、積極的な活用について、啓発していく。
状況を示す写真や資料等■市史跡「片山神社」境内の復原整備工事■工事着工前【撮影：平成26年12月】■工事完了【撮影：平成27年3月】■市指定文化財「福泉寺山門」修理工事■工事着工前【撮影：平成29年7月】■工事完成【撮影：平成30年3月】

亀山市－10

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-9
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度項目
歴史まちづくり活動支援事業

令和４年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 昭和61年度～
支援事業名 市単独事業

東海道関宿街道まつりは、昭和61年（1986）に旧関町若手職員の企画によるイベントとして始められ、地域おこし計画に記載している内容 の芽生えとなった。現在では、地域関係者で組織する実行委員会により企画運営を行っており、市は普及・啓発や施設の活用などの東海道関宿街道まつりの支援を継続して行っていく。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で街道まつりで「関の山車」巡行等を行い、お囃子等の保存伝承活動を行った。
街道まつりへの参加来場者数： 13,000人
伊勢亀山藩石川家大名行列の再現を行った。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

今年度については3年ぶりに東海道関宿街道まつりが開催された。令和5年度以降も引き続き普及・啓発や施設の活用などの支援を行っていく。
状況を示す写真や資料等■東海道関宿街道まつり■「関の山車」巡行■伊勢亀山藩石川家大名行列再現【撮影：令和4年11月】

亀山市－11

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-10
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目
歴史的建造物等活用事業

令和４年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 平成9年度～
支援事業名 市単独事業

重要伝統的建造物群保存地区・関宿内にある関宿旅籠玉屋歴史資料館（市指定文化財建造物）において、小学計画に記載している内容 校高学年を対象とした宿泊体験学習会を支援する。また、旧亀山城多門櫓（県指定史跡）を背景とした薪能を開催する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で毎年開催される「玉屋宿泊体験」については、コロナ禍のため、令和4年度は中止となった。
また、旧亀山城多門櫓を背景とした「亀山薪能」については、令和7年度に実施する予定。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応□計画どおり進捗している■計画どおり進捗していない「玉屋宿泊体験」については、令和5年度開催に向け関係部署と連携を行う。また、「亀山
薪能」は、令和7年度の開催に向け、関係機関と連携を行う。
状況を示す写真や資料等■玉屋宿泊体験 ※新型コロナウイルスの影響により直近で開催された写真を掲載

朗読 【撮影：令和元年8月】

かまど体験 【撮影：令和元年8月】■亀山薪能 ※新型コロナウイルスの影響により直近で開催された写真を掲載
開催日：平成２７年８月２９日
主催：亀山市 協力：武田謳楽会・亀山謳楽会 （なお、当日雨天のため、亀山市文化会館にて開催）

薪能 【撮影：平成27年8月】

薪能 【撮影：平成27年8月】

亀山市－12

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-11
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度項目
伝統芸能保存事業

令和４年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 平成4年度～
支援事業名 市単独事業

毎年恒例で実施される伝統行事である亀山市納涼大会において、亀山音頭や亀山小唄に併せてローソクを灯し

計画に記載
している内容 たぼんぼりを手に取り踊る「灯おどり」や亀山の城下町で武士や商人が織りなした人間模様を曲に現した「葛葉太鼓」等の伝統文化の発表を実施する。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で毎年開催される「亀山市納涼大会（葛葉太鼓、灯おどり）」については、コロナ禍のため、令和４年度は中止となった。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応□計画どおり進捗している■計画どおり進捗していない

令和5年度の開催に向け、関係機関等と連絡を密に取り合い、実施に向け検討を行う。
状況を示す写真や資料等■亀山市納涼大会（葛葉太鼓、灯おどり） ※新型コロナウイルスの影響により直近で開催された写真を掲載

葛葉太鼓（葛葉太鼓保存会） 【撮影：令和元年8月】

灯おどり（灯おどり保存会、市民総おどり）【撮影：令和元年8月】

亀山市－13

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④-1
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度項目
保護事業の推進

令和４年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載 歴史文化資産を適切に管理し、また積極的に保存・活用を図るためには、必要に応じて保護事業を進める必要
している内容 がある（維持・管理、修理・修復、公有化等）。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
歴史まちづくり事業と連携して、文化財を適切に保存・活用するため次の事業を実施した。
・文化財の修理等に対する支援：市指定有形民俗文化財「山車」（中町3番町、中町4番町）及び県指定無形文化財「心形刀流武芸形」の用具新調・修理に対する補助金交付。
・文化財の防災に対する支援：国指定重要文化財「木造阿弥陀如来立像」（慈恩寺）に設置する自火報設備等の点検に対する補助金交付。
・令和4年度の「文化財防火デー消防訓練」については、関宿内にある木崎の散策拠点施設を中心に実施した。
・文化財防火デーにあわせて、有形文化財所有者及び管理者に対し、文書で火災についての注意喚起と防火活動の啓発を行った。
・市公共事業に対する文化財保護として、市関係各部署に事業照会し文化財保護協議を実施した。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

既存活動の活性化が課題となっており、所有者・管理者等が実施する修理・修復について、適切な手続きや技術の指導を行う。また、多額の費用を要するものについては財政的な支援をあわせて行う。

状況を示す写真や資料等■文化財の修理等に対する支援●文化財保護事業

中町3番町自治会■山車を収蔵する山車庫の床 新調・修理
左 修理前 右 修理後【撮影：令和4年7月】●文化財保護事業 中町4番町自治会■山車用提灯新調・修理
左 修理前 右 修理後【撮影：令和4年6月】●文化財保護事業

心形刀流保存赤心会■「心形刀流武芸形」の用具新調・修理
左 修理前
右 修理後【撮影：令和5年1月】

亀山市－14

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④-2
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況
□実施済
文化財の保存及び活用の普及・啓発に関する方針
■実施中
□未着手
有形・無形の文化財を、歴史的関連性や地域的関連性などに基づいて、相互に関連性のある一定のまとまり
計画に記載
している内容 （「関連文化財群」）としてとらえ、これらをつなぐ物語を創造する。これにより、より多くの人々が文化財の価値に気づき、資産として活用しやすくする。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で項目

文化財の価値を再認識するため、文化財を活用した普及啓発活動を行った。
・歴史博物館による市内小中学校への出前講座及び高校への移動展示：計17回
・市内小中学校等の歴史博物館内での来館授業：計20回
また、第34回の東海道シンポジウムにおいて、亀山藩御流儀心形刀流武芸形演武披露を行い、文化財の保存及び活用の普及に努めた。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
文化財の保存と活用を進めることで市民が文化財に触れる機会を充実していくことが課題であり、今後も市民が文化財を核とした地域のまちづくり活動に参加することができる
よう施策の展開を図っていく。
状況を示す写真や資料等■歴史博物館による市内小中学校への出前講座及び高校への移動展示

亀山高校 移動展示【撮影：令和4年10月26日】

亀山市立白川小学校
4年生 出前授業【撮影：令和4年10月12日】■亀山藩御流儀心形刀流武芸形演武披露（第34回東海道シンポジウム）【撮影：令和4年11月26日】

亀山市－15

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④-3文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度項目
埋蔵文化財の取扱に関する方針

令和４年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

市内における周知の埋蔵文化財包蔵地は現在（令和5年（2023）3月時点）のところ、旧亀山市域で359遺跡、旧関町域で100遺跡となった。これらについては本市のホームページに公開し周知していく予定。また今後は、鈴鹿関跡範囲確認調査を継続するとともに、保存管理計画の策定や計画に基づいた整備を実施していく。
文化財の保存・活用に当たっては当該文化財が所在する地点の埋蔵文化財の状況を把握した上で、その保護に充分留意するものとする。このことは、当該文化財の周辺に所在する、時代や性格等の上で一連の遺跡につ計画に記載している内容 いても同様とする。
開発行為に当たっては、周知の埋蔵文化財包蔵地については試掘調査を実施した上で、必要に応じて発掘調査を実施する。また、周知の埋蔵文化財包蔵地以外についても、開発担当部局及び事業者との事前協議を実施し、必要に応じて試掘調査を行うなど、開発行為と文化財保護との調整に努める。協議にあたっては、三重県教育委員会との連絡調整を図るとともに、必要な指導を受ける。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で・埋蔵文化財の保護として、平成18年度から継続して鈴鹿関跡範囲確認調査（発掘調査・現地測量調査）を実施している。
平成26年度までの調査成果をまとめた調査報告書を平成27年度に作成・刊行した。平成30年度・令和元年度は発掘調査を行い築地塀の痕跡と考えられる瓦溜まりを確認した。これらの成果を基に令和元年12月に文化庁へ国の史跡指定のための意見具申を行い、令和2年11月に答申、令和3年3月26日に国史跡指定の告示を得た。この史跡指定範囲は、鈴鹿関跡の極一部であるため、引き続き、鈴鹿関跡の全容解明及び学術的価値を明らかにするために、発掘調査や現況地形測量
調査等を行う。これらの調査の成果をもって、国の史跡の追加指定を目指す。
現況測量調査面積：H18年度3,800㎡、H19年度6,000㎡、H20年度実績なし、H21年度4,300㎡、H22年度5,200㎡、H23年度
5,200㎡、H24年度9,000㎡、H25年度6,000㎡、H26年度6,000㎡、H28年度1,000㎡、H29年度400㎡、H30年度実績なし、H31R
元年度実績なし、R2年度1,200㎡、R3年度5,390㎡、R4年度実績なし
・市公共事業に対する文化財保護として、市関係各課に事業照会し文化財保護協議を実施。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
鈴鹿関跡については、全体像が明らかにされておらず管理や活用の方針が十分に検討できていない。また、その他の遺産についても未調査の部分が多く見られるという課題がある。今後は、鈴鹿関跡学術調査を継続して実施し、中心部と東外郭線の有無について調べ、国の史跡の追加指定と保存管理計画の策定や計画に基づいた整備を実施する。
また、その他の遺産についても調査を実施し、市域の歴史や文化の解明を進める。

■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等■埋蔵文化財の保護
埋蔵文化財（鈴鹿関跡第10次）発掘調査

鈴鹿関跡発掘調査状況【亀山市関町新所、撮影：令和3年11月】

亀山市－16

進捗評価シート（様式１-５）

評価軸⑤-1
効果・影響等に関する報道
評価対象年度
報道等タイトル

年月日

令和４年度

掲載紙等

大型連休は関宿散策を楽しんで 亀山高生がスタンプラリー企画

令和4年4月27日

中日新聞

亀山・関宿祇園夏まつり「関の山車」関宿町を彩る

令和4年7月17日

中日新聞

亀山トリエンナーレ 5年ぶりで盛況 強烈な個性が街と調和

令和4年11月1日

中日新聞

旧東海道の関宿を大名行列練る 宿場町を3年ぶりに彩る「街道まつり」 令和4年11月7日

中日新聞

由緒ある町並みを火災から守れ 亀山・関宿で住民の消防訓練

令和5年1月30日

中日新聞

ひな人形3,000体飾る 亀山宿・関宿

令和5年2月14日

中日新聞

連休の亀山関宿 3年ぶり観光客でにぎわう

令和4年5月5日

伊勢新聞

春の星座観察楽しむ 亀山の天文サークル 3年ぶり

令和4年5月10日

伊勢新聞

駅と周辺「クリーン作戦」亀山市加太みどりの少年隊がJR加太駅と周辺を清掃 令和4年6月5日

伊勢新聞

ハナショウブ写生や撮影楽しむ「はなしょうぶまつり」

令和4年6月6日

伊勢新聞

来月3年ぶり「関宿祇園夏まつり」

令和4年6月8日

伊勢新聞

10月に「亀山トリエンナーレ」出展芸術家ら市内で制作開始

令和4年6月9日

伊勢新聞

園児ら山車曳き練習 亀山・関宿祇園夏まつり16日の本番に向け

令和4年7月7日

伊勢新聞

園児らJR加太駅に七夕飾り 短冊に書かれた願いごと読む

令和4年7月7日

伊勢新聞

街道を山車が巡行 3年ぶり「関宿祇園夏まつり」

令和4年7月19日

伊勢新聞

関宿とドライブインで「妖怪探しクイズ」亀山、非接触型スタンプラリー 令和4年9月10日

伊勢新聞

関宿で23日 和太鼓コンサート フルートやピアノと音の共演

令和4年9月15日

伊勢新聞

関宿に和太鼓響く 亀山でコンサート 市民170人魅了

令和4年9月24日

伊勢新聞

若手作家93組が発表へ 亀山トリエンナーレ30日開幕

令和4年10月1日

伊勢新聞

大賞作をペットキャンドルで再現 望遠鏡で土星観察も 亀山で星空イベント 令和4年10月17日

伊勢新聞「亀山トリエンナーレ」開幕 作家93組が市内43会場で作品展示

令和4年10月31日

伊勢新聞

関西線利用の思い出語り合う 亀山のJR加太駅で地元住民

令和4年11月6日

伊勢新聞

大名行列や山車巡行 3年ぶり亀山・関宿で「街道まつり」

令和4年11月7日

伊勢新聞

宿場の文化を後世に 東海道シンポジウム 亀山で大会

令和4年11月28日

伊勢新聞

来月11日から「東海道のおひめさま」亀山宿・関宿の約80カ所で展示 令和5年1月8日

伊勢新聞「関宿」保護へ防火訓練 亀山市消防 住民らと連携確認

令和5年1月30日

伊勢新聞

江戸から平成のひな人形展示 亀山宿・関宿街道沿い80カ所

令和5年3月30日

伊勢新聞

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で新型コロナウイルス感染症拡大の中、市民団体を含め、イベント等を開催することが出来た。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画の進捗に影響あり□計画の進捗に影響なし

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
令和3年度についてはコロナ禍のため、中止となったイベントが多く新聞報道等も例年に比べ少なかったが、令和4年度は開催となったイベント等も多く、引き続き報道等を通じて、市民に向けて文化財についての情報発信を行っていく。
状況を示す写真や資料等

亀山市－17

進捗評価シート（様式１-６）

評価軸⑥-1
その他（効果等）
評価対象年度

令和４年度

項目
歴史まちづくりの効果
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で。記事・議会議事録等を添付
・関宿周辺歴史的公開施設来場者数及び亀山城周辺歴史的公開施設来場者数の推移
関宿周辺については、伝統的建造物群保存地区の整備を継続的に実施することにより、亀山城周辺は亀山城多門櫓を軸とし、亀山城周辺の施設等の面的な整備行ったことにより、公開施設の回遊性が向上し、来場者数の増加に繋がった。
関宿及び亀山城周辺ともに、令和元年度は例年並み、令和2年度及び3年度は新型コロナウイルスの影響により、来場者数が減少したが、令和4年度では回復しつつある。なお、亀山城周辺については、令和4年度に現代アートの祭典「亀山トリエンナーレ」が開催され、会場として加藤家（武家屋敷）及び旧舘家（商家）が利用されたことで、来場者数の増加につながった。
・住民意識の向上（アンケート結果による）町並み保存に対する住民意識と観光地の魅力・観光施設の整備満足度についてはほぼ横ばいである。
実施にあたっての課題（自由記述）
安全に散策できる環境や拠点への適切な誘導などの来訪者への環境整備が不足して□計画の進捗に影響ありいることに加え、依然として町並みと不調和な建築物や工作物が存在しているという課■計画の進捗に影響なし
題がある。
状況を示す写真や資料等■関宿及び亀山城周辺歴史的公開施設来場者数の推移
進捗状況 ※計画年次との対応

関宿周辺来場者数推移【関宿旅籠玉屋歴史資料館、関まちなみ資料館、関の山車会館】
39,00034,00029,00024,00019,000
公開施設見学者数（人）【関宿旅籠玉屋歴史資料館、関まちなみ資料館、関の山車会館】

令和元年度

令和２年度

令和３年度

令和４年度

38,70019,891

19,764

28,866

亀山宿来場者数推移【亀山城多門櫓、加藤家（武家屋敷）、旧舘家（商家）】
8,000
7,000

6,000
5,000
4,000
3,000

2,000
公開施設見学者数（人）【亀山城多門櫓、加藤家（武家屋敷）、旧舘家（商家）】

令和元年度

令和２年度

令和３年度

令和４年度

7,310

4,585

4,972

7,417

■住民意識の向上（アンケート結果による）亀山市－18

法定協議会等におけるコメント（様式４）

評価対象年度

令和４年度

・法定協議会等におけるコメント
コメントが出された会議等の名称：亀山市歴史的風致維持向上計画協議会
会議等の開催日時：令和５年６月２３日（全体意見）
・ハード系事業のうち、東海道の美装化や小公園、ポケットパーク整備は順調に進んでいるが、核となるべき、歴史的風致形成建造物の修繕事業について進捗が見られない。公園等やそこに向かうべき道路などの整備に加えて、保存すべき建造物についても事業進捗を図られたい。
（個別意見）
・観光駐車場の整備については、歩行者の安全性の確保とアクセス性に加え、裏道整備など他事業と総合的に勘案し、場所を選定いただきたい。
・埋蔵文化財の取扱に関する方針の国指定史跡である「鈴鹿関」について、保存はもちろん、活用についても十分検討を行い実施を図られたい。
・効果影響等に関する報道について、新聞の情報を中心に取りまとめていただいているが、テレビジョン等映像での情報についても把握に努めていただきたい。

（今後の対応方針）
・歴史的風致形成建造物の修繕事業については、適切な時期を含め事業化に向け、引き続き検討します。
・観光駐車場の整備については、安全性の確保や利便性の向上、他事業との連携等、総合的に高い効果を発揮できるよう、引き続き検討します。
・「鈴鹿関」の活用については、保存活用計画の策定等、活用に向け検討します。
・テレビジョン等映像での情報についても把握に努めます。

亀山市－19