特定廃棄物埋立処分事業の状況等について
資料１0輸送・埋立の実績等について○ 令和５年10月末までの埋立の実績・搬入された廃棄物（袋数）*・・・２９６,３７５ 袋・輸送車両延べ台数
・・・ ６１,４５４ 台（＊…地盤改良用収納容器及びセメント固型化済みの角型フレキシブルコンテナの合計。）○ 令和５年10月末に特定廃棄物の搬入は終了。以降の約４年間は、双葉郡８町村の生活ごみ（以下、「生活ごみ」という。）を搬入し、埋立処分する。
○ 今年度は、２月１日～15日の期間に、生活ごみ（地盤改良用収納容器150袋程度）の搬入・埋立を予定。
○ 現在、下流側区画の北側では最終覆土を施工中。
・搬入された廃棄物（袋数）
期間

平成29年度(平成29年11月～)

平成30年度

平成31年度（令和元年度）

令和２年度

令和３年度

令和４年度

令和５年度
（10月末まで）

実績（袋数）11,902

52,43953,33052,96050,412

48,333

26,999

累計

11,90264,341

117,671

170,631

221,043

269,376

296,375

・輸送車両延べ台数
期間

平成29年度(平成29年11月～)

平成30年度

平成31年度（令和元年度）

令和２年度

令和３年度

令和４年度

令和５年度
（10月末まで）

実績
（台数）

2,196

9,635

10,123

10,586

10,815

11,599

6,500

累計

2,196

11,831

21,95432,54043,35554,95461,4541

事業の進捗状況①

埋立地内の状況について
土堰堤法面緑化
１段目～10段目施工済み

最終覆土(外周部)

仕切部（下流北側）
最終覆土
施工中

11段目土堰堤

最終覆土(外周部)

11段目土堰堤

埋立縦断図

上流側区画
生活ごみの埋立場所（令和６年度以降）

写真：令和６年１月10日撮影

下流側区画（南側）
生活ごみの埋立場所

2

事業の進捗状況①
写真①

埋立地内の状況について
写真②

11段目土堰堤

仕切部

10段目土堰堤
９段目土堰堤８段目土堰堤７段目土堰堤６段目土堰堤５段目土堰堤

11段目土堰堤

最終覆土
(外周部)

埋立済みの廃棄物層

写真①

写真：令和６年１月10日撮影

写真②

3

事業の進捗状況②

埋立実績と埋立計画

廃棄物(生活ごみ含む)の埋立実績と埋立計画【袋数累計】
300,000（双葉郡８町村の生活ごみ）

約30万袋

269,376袋

角型フレキシブルコンテナ

250,000

袋数296,375袋

埋立実績

地盤改良用収納容器

埋立計画

95,709（セメント固型化物）

221,043袋

78,082地盤改良用収納容器

200,000（特定廃棄物、生活ごみ含む）

50,960170,631袋
26,417150,000

296,375

117,671袋
13,042100,000

64,341袋
7,650

50,000011,902袋

56,691平成29
年度平成30年度

1,925
9,977

144,214170,083

191,294

200,666

令和4年度

令和5年
10月末まで104,629

平成31・令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和9年度まで

4

事業の進捗状況③

環境モニタリングの結果について

モニタリング計測箇所

モニタリング調査実績
ア．敷地境界における空間線量率
空間線量率は搬入開始以降減少傾向にある。
空間線量率（マイクロ
シー
ベル
ト／ｈ）

1
平成29年11月17日
搬入開始

234（右上図の56※施設下流域の河川水中の放射能濃度等の測定は、上図の の８地点において、平成29年7月～令和５年８月にかけて24回実施した。の地点）

イ．施設下流域の河川水中の放射能濃度(セシウム134,セシウム137)
調査の結果、全て検出下限値※未満だった。
※ 検出下限値１Bq/L

ウ．放流水水質

バックグラウンド

法令で定める基準のある項目については、全て基準値等を下回っている。

※測定は毎週1回実施
4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
月月 月月月 月月 月月月 月月 月月 月月月月月 月月月月月月月 月月月 月月 月 月月月月 月月月月 月月 月 月月 月月月 月月月月 月 月 月月 月月月月 月月月 月月 月月 月 月月月月月月月 月 月月月月月

平成29年度

平成30年度

平成31/令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

5特定廃棄物埋立処分施設に関する事業の変更点（概要）○ 令和５年10月の特定廃棄物の搬入終了に伴い、今後は生活ごみへの対応のみとなることを踏まえ、以下のとおり変更を行うこととしたい。
＜生活ごみに関する変更点＞
従前の対応

今後の方針

輸送ルート

高速道路を使用

一般道を使用輸送車両の管理・運用

・運行管理システムによる管理
・フロントマスク付の車両を使用

生活ごみのみとなることから・運行管理システムによる管理は行わない
・フロントマスクは付さない

地盤改良用収納容器への詰替場所

北部衛生センター（浪江町）
で実施

令和６年度から特定廃棄物埋立処分施設内で実施

埋立処分施設への生活ごみの輸送は、放射能濃度が8,000Bq/kg以下であることを確認の上、今後は以下の通り輸送する予定。

⚫令和５年度中は、焼却主灰と不燃物を輸送⚫令和６年度以降は、不燃物を輸送（焼却主灰と飛灰は溶融処理等による再資源化）

6

特定廃棄物埋立処分施設に関する事業の変更点（概要）＜生活ごみの輸送（模式図）＞
令和５年度まで

令和６年度以降北部衛生センター【焼却主灰と飛灰が発生】

北部衛生センター【焼却主灰と飛灰が発生】

焼却主灰、不燃物を地盤改良用収納容器に詰替・封入

不燃物を輸送不燃物を輸送埋立処分施設固型化物を輸送

南部衛生センター【不燃物が発生】

セメント固型化
処理施設※令和６年２月１～15日に予定する輸送・地盤改良用収納容器150袋程度を輸送・輸送台数は約40台(1日４台程度）の予定（輸送車両は10ｔ車を使用）

溶融処理等による再資源化
令和７年度以降、焼却主灰と飛灰を輸送

南部衛生センター【不燃物が発生】※令和７年度以降、焼却主灰と飛灰が発生

飛灰を輸送

焼却主灰を輸送

焼却主灰と飛灰を輸送

埋立処分施設

不燃物を輸送

不燃物を地盤改良用収納容器に詰替・封入※令和６年度以降の埋立処分施設への輸送見込み
・不燃物の年間輸送量は300袋程度
・年間の輸送台数は約100台（輸送車両は主に４ｔ車の使用を想定）

7

特定廃棄物埋立処分施設に関する事業の変更点
16(1) 輸送ルート／輸送車両の管理・運用（令和６年２月以降）
生活ごみの輸送ルート＜変更点の概要＞○ 令和５年10月までは、高速道路を用いた輸送を実施。また、運行管理システムによる管理を実施。

⇒輸送対象物が生活ごみのみとなること、輸送頻度・車両台数が減少することを踏まえ、一般
道を用いた輸送（右図参照）とし、運行管理システムによる管理は行わないこととしたい。
また、令和６年４月以降の南部衛生センターからの輸送ルートについては、地元と調整して決めることとしたい。
（ただし、運転手は通信機器を携行し、通常時の連絡に加え、緊急時の速やかな連絡体制を確保。
事故発生時には埋立処分施設の職員が事故発生場所に急行し、事故対応を実施する。）○ 令和５年10月までは、「特定廃棄物等運搬車」のフロントマスクを付けた車両により、輸送を実施。

⇒特定廃棄物の搬入は行わないことを踏まえ、フロントマスクを付けずに輸送を行うこととしたい。
一方で環境省が管理する輸送車両であることが容易に識別できるようマークを掲示する。
掲示予定のマーク

北部衛生センターより国道６号を南下

常磐自動車道(常磐富岡IC）

北部衛生センターより常磐自動車道を南下（令和５年10月までの輸送ルート：

生活ごみの輸送ルート

：

富岡町役場

特定廃棄物埋立処分施設

南部衛生センター（参考）
フロントマスクを付けた輸送車両

8

特定廃棄物埋立処分施設に関する事業の変更点(2) 地盤改良用収納容器への詰替場所（令和６年４月以降）

トラック
スケール

検査場所
荷下ろし場所(予定)

洗車機○ 特定廃棄物埋立処分施設に搬入される不燃物は、南部衛生セン
ター（楢葉町）から発生。現在、北部衛生センター（浪江町）に輸送し、焼却主灰とともに地盤改良用収納容器に詰め替え。
○ 現在、南部衛生センターでは焼却施設の整備工事を実施中。令和７年度から稼働予定。

⇒今後の輸送の効率性を見据え、特定廃棄物埋立処分施設の敷地内で詰め替えを実施することとしたい。
※施設内の既存のテント建屋を用い、詰替作業に伴う粉じんが外部に飛散しないように密閉した構造に改修することを予定。
※なお、生活ごみの受入管理及び車両管理は、特定廃棄物の埋立期間（令和５年10月まで）と同様の手順（下記参照）で実施する。

地盤改良用収納容器への詰替作業場所（予定）

封入した地盤改
良用収納容器

生活ごみの受入管理
管理棟前、ゲートモニタ※上図は令和６年度以降の受入管理・車両管理の実施場所を示す
至正門

車両
入場

車両
退出

正門

管理棟前

ゲートモニタトラックスケール

検査場所

輸送車両の番号の確認

必要事項書面の確認

車両の線量計測

車両重量の計測

収納容器の個数、破損等の有無の確認

管理棟前

洗車機

トラックスケール

汚染検査

タイヤ洗浄

車両重量の計測（参考）生活ごみの受入管理及び車両管理(荷下ろし)

9生活ごみの埋立処分、最終覆土の施工について○ 生活ごみの埋立処分、最終覆土の施工は、下図に示すとおり実施する予定。
上流側区画

下流側区画（北側）

令和６年度以降、生活ごみの埋立処分を開始。
埋立場所以外の最終覆土の施工を進める予定。

令和５年11月以降、最終覆土の施工に着手。

地盤改良用収納容器の埋立イメージ下流側区画（南側）
令和５年度は生活ごみの埋立処分。
令和６年度以降、最終覆土の施工に着手する予定。
最終覆土の模式断面図○ 最終覆土の施工では、遮蔽土※の利用を積極的に進める。
⚫ 遮蔽土は、最終覆土の高さ調整土あるいは保護土として利用を検討。
⚫ 放射能濃度等測定を行い、性状に問題ないことを確認する。

10※遮蔽土は、除染作業により発生した除去土壌の仮置場において、側面の遮蔽材として使用されていた「汚染されていない土壌」であり、現在、搬出の完了した各仮置場に保管されている。一般の土木資材として公共事業等での活用が進められており、これまで基盤整備(圃場整備)や団地造成等に提供されている。

生活ごみの埋立処分に係るモニタリングについて○ 環境モニタリングは、特定廃棄物の埋立期間と同様、以下の調査項目を実施する。搬入道路の沿道については、輸送を行う時期に合わせて年４回の実施を予定。
区分

埋立処分
施設内

調査頻度※

環境モニタリングの調査項目
・空間線量率（埋立地周囲、敷地境界）
・浸出水原水、処理水の放射能濃度

週１回

・大気中の放射能濃度（モニタリングフィールドを含む）
・雨水中の放射能濃度
・放流水、地下水の放射能濃度
・浸出水原水、処理水、放流水の水質測定（主に生活環境項目）
・地下水の電気伝導率、塩化物イオン濃度

月１回・浸出水原水、処理水、放流水、地下水の水質測定（主に健康項目）

搬入道路

周辺環境※

年１回～年４回

・埋立ガス分析、埋立地内部温度

年２回

・騒音,振動、悪臭、植物(松葉)中の放射能濃度

年１回

・大気中放射能濃度
・騒音,振動,交通量

年４回（輸送時期に合わせて実施）

・河川水の水質測定及び放射能濃度
・河川底質の放射能濃度
・腐植成分中の放射能濃度（モニタリングフィールドを含む）
・植物（ヨモギ、ススキ）中の放射能濃度（モニタリングフィールドを含む）

年４回

・表土中の放射能濃度（搬入道路の沿道、モニタリングフィールドを含む）
・周辺井戸水の放射能濃度

年１回

令和６年度の調査頻度は従前（～令和５年度）と同様とする。令和７年度以降は作業状況等を踏まえ適宜変更。

11