平成30年度進捗評価シート
広川町歴史的風致維持向上計画（平成２８年１０月３日認定）（最終変更平成３１年３月２９日）□進捗評価シート（様式１）①組織体制（様式１－１）
1 計画の推進体制

・・・・・・・・・・・・・・・・・

1②重点区域における良好な景観を形成する施策（様式１－２）
1 良好な景観の形成に関する施策との連携 ・・・・・・・・・・・・・・・・・

2③歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項（様式１－３）
1 広村堤防歴史広場整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 広八幡神社本殿他５棟保存修理事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 歴史的町並み調査事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
4 歴史的風致形成建造物修理修景事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
5 重要文化財濱口家住宅整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
6 町道美装化事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
7 伝統行事調査事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
8 歴史まちづくり団体支援事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
9 町並み散策拠点駐車場整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
10 周遊性向上検討・案内板設置事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
11 「稲むらの火」関連事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
12 観光・地域交流センター整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
13 観光周遊ルート整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・

3
45
6
7
8
9
10
11
1213
14
15

④文化財の保存又は活用に関する事項（様式１－４）
1 文化財の防災に関する取り組み
・・・・・・・・・・・・・・・・・

16⑤効果・影響等に関する報道（様式１－５）
1 「百世の安堵」日本遺産認定他

・・・・・・・・・・・・・・・・・

17⑥その他（効果等）（様式１－６）
1 広川の防災遺産日本遺産に・・・・・・・・・・・・・・・・・

18□法定協議会等におけるコメントシート（様式２）・・・・・・・・・・・・・・・・・

19

進捗評価シート（様式１-１）

評価軸①-1
組織体制
評価対象年度
項目

平成３０年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

計画の推進体制

本計画の推進体制については、教育委員会社会教育班を計画推進の事務局とし、歴史まちづくり法第11条に基づ

計画に記載
く広川町歴史的風致維持向上計画推進協議会において計画推進や計画変更、円滑な事業の実施に向けた相談している内容を行い、広川町文化財保護審議委員会の協力や和歌山県などの関係部局との調整を図り事業を展開する。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲でまちづくり行政と文化財行政の関係機関連携のもと、一元的に歴史まちづくり事業を進めた。まちづくり行政と文化財行政の一元化に向けた組織体制変更について検討を進めた。
法定協議会である「広川町歴史的風致維持向上計画推進協議会」を５月１８日と２月２８日に開催し、計画の変更申請、進行管理・評価について意見聴取を行った。広川町文化財保護審議委員会は６月５日に開催し歴史まちづくり事業について説明を行った。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

歴史まちづくり計画の事業推進に向け、庁内組織の情報共有と、目的の共有化を図ることが必要であり、連携を強化していく。
状況を示す写真や資料等

広川町歴史的風致維持向上計画推進協議会の様子（２月２８日）

H31.2
広川町歴史的風致維持向上計画推進協議会名簿計画の推進体制

広川町－1

進捗評価シート
評価軸②-1
重点区域における良好な景観を形成する施策（様式１－２）
評価対象年度

平成３０年度
現在の状況項目

□実施済
■実施中
□未着手

良好な景観の形成に関する施策との連携

計画に記載
広川町の優れた景観を維持し後世に継承するため、景観行政団体に移行するとともに、景観法に基づく景している内観計画の策定を検討する。
容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で優れた景観を維持し後世に継承するため、景観行政団体に移行するとともに、景観法に基づく景観計画策定に向けた検討を進めたるため、景観まちづくりセミナーや協議会研修に参加した。
歴史的景観を活かしたまちづくり推進に向けて、歴史的景観協議会、近畿都市美協議会に加盟した。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等
近畿地方都市美協議会研究会（８月２日）

歴史的景観協議会

近畿都市美協議会

広川町－2

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成３０年度
現在の状況項目

□実施済
■実施中
□未着手

広村堤防歴史広場整備事業
事業期間 平成29年度～令和３年度
支援事業名 町単独事業

計画に記載 広村堤防の本質的価値を明らかにし、望ましい保存・活用の方針を定めるため保存活用計画書を策定する。
している内 その計画方針に基づき、広村堤防に隣接した私有地を購入し、広場整備を行い史跡の周辺環境の向上を図容る。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
平成30年２月13日文部科学省告示第二十号で追加指定された広村堤防指定地の民有地部分を買上げ、公有地化を図った。周辺景観の整備を進めることで、多くの地域住民や来訪者が史跡を体感し、広村堤防への理解が深まる。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

追加指定地の公有地化を進め、保存活用計画を策定し、その計画方針に基づき広場整備を実施する。
状況を示す写真や資料等

広村堤防追加指定対象地域

官報【２月13日 文部科学省告示第二十号】

現在の状況（H31.2）

広川町－3

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成３０年度
現在の状況項目■実施済
□実施中
□未着手

広八幡神社本殿他５棟保存修理事業
事業期間 平成26年度～平成30年度

支援事業名 文化財保存事業費（国宝重要文化財等保存整備費補助金）、和歌山県文化財保護費補助金
計画に記載
重要文化財広八幡神社の塗装修理、屋根葺替修理、一部建物の耐震診断と消防設備の改修工事もあわせしている内て実施する。
容定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
平成26年度から平成28年度にかけて、広八幡神社本殿ほか５棟の保存修理事業を進め、塗装修理、屋根葺替修理、一部耐震補強を実施した。平成28年度から平成29年度にかけて、広八幡神社本殿ほか５棟の防災施設等事業を進め、警報設備、防犯設備、消火設備を設置した。平成30年９月の台風被害により傾いた県指定文化財舞殿の補修を行った。
重要な歴史遺産である広八幡神社の計画的な保存修理を行うことで、今後適切な管理が図られる。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等
広八幡神社本殿ほか５棟保存修理事業【平成26年度～平成28年度】（左 工事前

右 工事後）

広八幡神社本殿ほか５棟防災施設等事業【平成28年度～平成29年度】（左 消火設備

広八幡神社舞殿災害復旧事業【平成30年度】

被災時の様子（H30.9）

修理状況（H31.2）

広川町－4右 放水状態）

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目

平成３０年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

歴史的町並み調査事業
事業期間 平成29年度～令和３年度
支援事業名 和歌山県補助事業（わがまち元気プロジェクト）

計画に記載 広地区の市街地には、中世に行われた町割に近世から近代にかけて建築された建造物が良好な状態で佇している内 む。町並み把握調査が行われていないため、所在調査や建築時期等の調査を行い、歴史的風致形成建造容物への指定を推進する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で外観調査にて抽出した町並み保存のために重要な歴史的建造物について、和歌山県建築士会のヘリテージマネー
ジャーに委託し、詳細な調査を行った。所有者の同意が得られれば国登録文化財への登録を目指す。
国登録文化財の登録により、地域住民の町並み保存に対する意識の向上とともに、重要な歴史的建造物の保護につながる。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

良好な町並みを保存するために重要な歴史的建造物は、国登録文化財への登録や歴史的風致形成建造物への指定を進める。

状況を示す写真や資料等
詳細調査物件（浦家住宅本宅（左）・新宅（右）調査の様子（H31.2）

広川町－5

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目

平成３０年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

歴史的風致形成建造物修理修景事業
事業期間 平成29年度～令和７年度
支援事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）

計画に記載 歴史的風致形成建造物については、その活用とあわせて修理・修景を行う。事業にあたっては、建物調査をしている内 行い、伝統的様式の復元を基本とした基礎調査を踏まえ、それぞれの建物の特色に即した修理・修景を行容う。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で平成３１年３月に浦家新宅を歴史的風致形成建造物に指定した。令和元年度以降「日本遺産おもてなしセンター（仮称）」としての活用を図るため、修理・修景を行う予定である。
歴史的風致形成建造物として指定し、適正な保護と活用を行うことで、良好な町並み景観の形成や歴史・文化の周知が図られる。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等
日本遺産おもてなしセンター（仮称）活用予定物件「日本遺産おもてなしセンター（仮称）」施設イメージ

広川町－6

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成３０年度
現在の状況項目

□実施済
■実施中
□未着手

重要文化財濱口家住宅整備事業
事業期間 平成29年度～令和７年度
支援事業名 文化財保存事業費（国宝重要文化財等保存整備費補助金）

計画に記載 濱口家住宅は、近世から明治に至る屋敷構えが一体で残り、地域を代表する商家の発展過程を示すものとしている内 して重要な意義を有している建物である。大規模な住宅で複雑な屋根構成となっているため、雨漏りや経年容により建物の傷みが進んでいる。整備の基本方針を策定し修理を実施する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
平成３０年９月の台風被害により破損した重要文化財（建造物）濱口家住宅南米蔵ほか５棟の部分修理を進める。
平成３１年２月１５日に文化庁国宝重要文化財等保存・活用事業補助金の交付決定を受けた。
重要文化財である濱口家住宅の修理事業を行い、濱口家住宅の歴史的・文化的価値と魅力の向上を図る。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等
濱口家住宅台風被害の状況（H30.9）

広川町－7

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成３０年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

町道美装化事業
事業期間 平成29年度～令和３年度
支援事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）

計画に記載 重点区域内の町道について、良好な市街地環境の保全整備と来訪者の周遊性を高めるために、町並みとのしている内 調和した美装化を進める。「稲むらの火」の津波避難経路であり、広八幡神社の渡御順路でもある「大道」の容舗装整備を行う。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で良好な市街地環境の保全整備と町並みとの調和のため、「大道」美装化の測量設計を行った。
重点区域内の歴史的景観の保全整備を図り、周遊性が高まることで来訪者の往来の活発化を目指す。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等「大道」美装化の整備イメージ

広川町－8

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成３０年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

伝統行事調査事業
事業期間 平成28年度～令和７年度
支援事業名 町単独事業

計画に記載
町内に多数残されている伝統行事等は各地域で継承されるにとどまっていることから、町全体の住民の共有している内財産としての認識を広めるため、詳細調査・記録作成に取り組む。
容定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で熊野古道とも関連が深い「神艸滝の社（お滝さん）」と社で２月に執り行われる祭りの詳細調査を行い記録を作成した。
伝統行事が記録・保存されることで住民共有財産としての認識が進み、歴史・伝統を活かした地域づくりが推進する。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

今後、調査結果を広報誌に掲載するなど、町全体の住民の共有財産としての認識を広めるための取り組みが必要である。
状況を示す写真や資料等「神艸滝の社」調査様子

H31.2

H31.2

広川町－9

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目

平成３０年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

歴史まちづくり団体支援事業
事業期間 昭和56年度～令和７年度
支援事業名 町単独事業
計画に記載している内 広川町の歴史文化遺産の保存・活用に係る文化財保護・まちづくり団体を支援する。
容定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で住民と行政の協働による町全体で文化財を支えていく体制を構築するため、「広川町古典芸能保存会」「広村堤防保存会」「広川町語り部サークル」に補助金を支出した。
地域住民等との協働による歴史文化遺産を生かしたまちづくりにより、歴史まちづくりに対する地域住民等の意識向上が図られる。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

歴史的町並みや熊野古道など歴史遺産を保護継承する団体の組織化を図り、その後の活動を支援していくことが重要である。

状況を示す写真や資料等
広川町語り部サークル「梧陵語り部ジュニア」活動の様子

H31.2

広川町－10

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成３０年度
現在の状況項目

□実施済
■実施中
□未着手

町並み散策拠点駐車場整備事業
事業期間 平成29年度～令和２年度
支援事業名 和歌山県事業、町単独事業

計画に記載
広地区に残る伝統的な町並みや「稲むらの火」関連史跡の広村堤防などを巡る散策拠点となる駐車場を整している内備する。
容定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で地権者と協議を踏まえ、稲むらの火の館周辺整備とあわせて町並み散策拠点となる駐車場位置の選定を進めた。
多くの来訪者を呼び込むことで「稲むらの火」「濱口梧陵」の理解や知名度が向上するとともに、「広村堤防」「濱口家住宅」「旧戸田家住宅」などの歴史遺産の散策拠点となる。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等
稲むらの火の館周辺整備イメージ図

広川町－11

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目

平成３０年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

周遊性向上検討・案内板設置事業
事業期間 平成29年度～令和７年度
支援事業名 町単独事業

重点区域や熊野古道の周遊性を向上させるためのサイン計画やガイドラインを検討し、計画書を策定すると計画に記載
ともに文化財等の説明板、周遊観光や町並み探訪等に資する誘導標識などを整備する。案内板設置にあしている内たっては、訪日外国人旅行者を呼び込み、外国人向けの受入環境の充実を図るために、多言語の案内板等容を整備する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
平成３０年５月に広川町の防災文化に関するストーリー『「百世の安堵」～津波と復興の記憶が生きる広川の防災遺産～』が日本遺産に認定されたため、日本遺産の構成文化財の周遊の促進を図るため構成文化財に案内看板を設置した。
観光客等への案内・説明機能が強化されて周遊性が高まるとともに、地域住民の文化財の理解が深まり、地域への愛着と歴史的環境を大切にする心の醸成につながる。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

平成３１年度にはさらに周遊性を高めるための案内看板の設置が必要である。
状況を示す写真や資料等

日本遺産構成文化財案内看板のイメージと設置個所設置の状況（H31.3）

広川町－12

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成３０年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

「稲むらの火」関連事業
事業期間 平成27年度～令和７年度
支援事業名 町単独事業

計画に記載 「稲むらの火」に関する啓発事業や濱口梧陵の顕彰事業を実施する。平成32年（2020）濱口梧陵生誕200年、している内 平成37年（2025）「世界津波の日（World Tsunami Awareness Day）」制定10周年など節目の年には、講演会
容やシンポジウム等を実施する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で「津浪祭」を開催し、防災啓発や濱口梧陵の顕彰事業を実施した。観客者数は50名。また、平成３０年５月に広川町の防災文化のストーリーが日本遺産に認定されたため、１０月２１日（日）日本遺産認定記念シンポジウムを開催し、広川町の防災文化の啓発・ＰＲを行った。参加者数は３５０人。１０月３１日～１１月１日には和歌山県と共同し、「世界津波の日」2018高校生サミットin和歌山を開催し、海外高校生２５０名が参加した。多くの方々の参加により広川町の歴史的な魅力について理解が深まった。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等「津浪祭」の式典と土盛りの様子

H30.11「日本遺産認定記念シンポジウム」

H30.10「世界津波の日」２０１８高校生サミットin和歌山

H30.10

広川町－13

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目

平成３０年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

観光・地域交流センター整備事業
事業期間 平成30年度～令和元年度
支援事業名 社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）

計画に記載 長時間滞在型観光を目指し、稲むらの火関連視察散策ルートの広八幡神社周辺に観光客のステーション的している内 役割を果たす観光交流センターと地域住民の伝統文化の理解促進や地域住民交流の活性化を目的とした
容
地域交流センターの併設施設を建築する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で観光客のステーション的役割を果たす観光交流センターと地域住民の伝統文化の理解促進や地域住民交流の活性化を目的とした地域交流センターの併設施設の建設位置について、地権者と合意し、その後建築実施設計を行った。
稲むらの火関連施設散策ルートの機能向上で観光客の誘致が進み、回遊性が高まるとともに、祭礼などの伝統文化の継承の理解促進や地域住民交流の活性化が図れる。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等
観光・地域交流センターのイメージ図

広川町－14

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成３０年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

観光周遊ルート整備事業
事業期間 平成30年度～令和４年度
支援事業名 社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）

計画に記載
している内 「稲むらの火」関連文化遺産や町並みをめぐる歩行環境を整備し、散策ルートの魅力向上を図る。
容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で「稲むらの火」関連文化遺産や町並みをめぐる観光周遊ルートの実施設計を行った。
重点区域内の歩行環境が改善され、周遊性が高まることで来訪者の往来が活発となる。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等
観光周遊ルートの整備イメージ図（左 現況

右 整備後）

広川町－15

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④-1
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度
項目

平成３０年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

文化財の防災に関する取り組み

計画に記載
防災訓練を毎年文化財防火デーにあわせ、重要文化財広八幡神社や法蔵寺において地元消防団としている内所有者、教育委員会が連携しており、今後も継続して行う。
容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で１月１４日に重要文化財広八幡神社と法蔵寺において消火訓練・防災訓練を行い、防犯体制の強化について注意喚起した。１月1５日重要文化財濱口家住宅と県指定史跡耐久社に湯浅広川消防組合による立ち入り検査を行った。
地元消防団と所有者、教育委員会が連携して実施することにより、防災意識の向上が図れた。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等
防災訓練の様子

H30.1

H31.1

広川町－16

進捗評価シート（様式１-５）

評価軸⑤-1
効果・影響等に関する報道
評価対象年度 平成３０年度
掲載紙等
読売新聞・朝日新聞・産
平成30年5月25日
経新聞・毎日新聞他

報道等タイトル

年月日「百世の安堵」日本遺産認定
日本インドネシア国交樹立60周年記念「高校生が稲むらの火の館」へ

平成30年7月5日

広報ひろがわ９月号

防災の精神後世に伝えよう
稲むらの火祭り

平成30年10月29日

朝日新聞

４７か国の海外高校生が訪れた
スタディーツアーinひろがわ

平成30年10月29日
平成30年10月30日

広報ひろがわ12月号「稲むらの火」英知世界へ
４８か国高校生命を守る教訓共有

平成30年11月1日

読売新聞

列車からの避難中学生らが訓練

平成30年11月6日

朝日新聞

受賞者ら「稲むらの火」へ思い
平成30年11月9日
浜口梧陵国際賞 広村堤防など視察
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で

読売新聞「世界津波の日」高校生サミットin和歌山、濱口梧陵国際賞受賞、津浪祭、日本遺産認定などが新聞に掲載され、町内外へのアピールとともに歴史まちづくりや広川町に対する関心が高まった。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし
状況を示す写真や資料等「高校生が稲むらの火の館」へ（広報ひろがわ）
稲むらの火祭り（朝日新聞）

スタディーツアーinひろがわ（広報ひろがわ）

濱口梧陵国際賞（読売新聞）「稲むらの火」英知世界へ（読売新聞）

広川町－17

進捗評価シート（様式１-６）

評価軸⑥-1
その他（効果等）
評価対象年度
平成３０年度
項目
平成３０年５月２４日に広川町の防災文化のストーリー『「百世の安堵」～津波と復興の記憶が生きる広川の防災遺産～」が文部科学省から『日本遺産」に認定された。
計画に記載
している内容定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で。記事・議会議事録等を添付『「百世の安堵」～津波と復興の記憶が生きる広川の防災遺産～』の日本遺産認定を通じて、広川町のブランド化や住民のアイデンティティの再確認につながり、広川町の防災文化を国内外に発信し、観光振興などを通じた広川町の活性化が図れる。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし
状況を示す写真や資料等
日本遺産認定証交付式と新聞記事

H30.5

広川町－18

法定協議会等におけるコメント（様式２）

評価対象年度

平成３０年度・法定協議会等におけるコメント
コメントが出された会議等の名称：広川町歴史的風致維持向上計画推進協議会
会議等の開催日時：平成３０年５月１８日（金）平成３１年２月２８日（木）（コメントの概要）〇日本遺産認定を活かした持続的な歴史まちづくりを推進することが大事である。
〇現在整備を進めている日本遺産おもてなしセンター（仮称）、稲むらの火の館前の物産販売・飲食施設、観光・地域交流センター機能の明確な棲み分けと連携が必要である。
〇日本遺産ブランドを支えているのは、歴史的風致維持向上計画である。まちづくりの意識を住民に周知し、理解されることが、その後の活性化を左右していくことになる。

（今後の対応方針）〇事業等の進捗状況や町の歴史・文化を広報誌等に掲載するなど、歴史まちづくりについて住民との情報共有を進め、住民の理解が得られるよう事業を進める。
〇現在整備を進めている日本遺産おもてなしセンター（仮称）、稲むらの火の館前の物産販売・飲食施設、観光・地域交流センター機能の明確な棲み分けと連携について庁内協議を進める。

広川町－19