平成29年度進捗評価シート
広川町歴史的風致維持向上計画（平成２８年１０月３日認定）（最終変更平成３０年３月２８日）□進捗評価シート（様式１）①組織体制（様式１－１）
1 計画の推進体制

・・・・・・・・・・・・・・・・・

1②重点区域における良好な景観を形成する施策（様式１－２）
1 良好な景観の形成に関する施策との連携 ・・・・・・・・・・・・・・・・・

2③歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項（様式１－３）
1 広村堤防歴史広場整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 広八幡神社本殿他５棟保存修理事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 歴史的町並み調査事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
4 歴史的風致形成建造物修理修景事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
5 重要文化財濱口家住宅整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
6 町道美装化事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
7 伝統行事調査事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
8 歴史まちづくり団体支援事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
9 町並み散策拠点駐車場整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
10 周遊性向上検討・案内板設置事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
11 「稲むらの火」関連事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・

3
4
5
6
7
8
9
10
11
1213

④文化財の保存又は活用に関する事項（様式１－４）
1 文化財の防災に関する取り組み
・・・・・・・・・・・・・・・・・

14⑤効果・影響等に関する報道（様式１－５）
1 訪れる人たちに広川町を知ってもらう他

・・・・・・・・・・・・・・・・・

15⑥その他（効果等）（様式１－６）
1 濱口梧陵国際賞受賞者が「稲むらの火の館」を訪問 ・・・・・・・・

16□法定協議会等におけるコメントシート（様式２）・・・・・・・・・・・・・・・・・

17

進捗評価シート（様式１-１）

評価軸①-1
組織体制
評価対象年度

平成２９年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

計画の推進体制

本計画の推進体制については、教育委員会社会教育班を計画推進の事務局とし、歴史まちづくり法第11条に基づ

計画に記載
く広川町歴史的風致維持向上計画推進協議会において計画推進や計画変更、円滑な事業の実施に向けた相談
している内容を行い、広川町文化財保護審議委員会の協力や和歌山県などの関係部局との調整を図り事業を展開する。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で関係機関の連携のもと、計画の推進を図った。
法定協議会である「広川町歴史的風致維持向上計画推進協議会」を３月１４日に開催し、計画の変更申請、進行管理・評価について意見聴取を行った。広川町文化財保護審議委員会は５月２３日に開催し歴史まちづくり事業について説明を行った。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
歴史まちづくり計画の事業推進に向け、庁内組織の情報共有と、目的の共有化を図ることが必要であり、連携を強化していく。
状況を示す写真や資料等

広川町歴史的風致維持向上計画推進協議会の様子（３月１４日）

H30.3
広川町歴史的風致維持向上計画推進協議会名簿計画の推進体制

広川町－1

進捗評価シート
評価軸②-1
重点区域における良好な景観を形成する施策（様式１－２）
評価対象年度

平成２９年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

良好な景観の形成に関する施策との連携

計画に記載
広川町の優れた景観を維持し後世に継承するため、景観行政団体に移行するとともに、景観法に基づく景している内観計画の策定を検討する。
容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で歴史的景観を活かしたまちづくり推進に向けて、歴史的景観協議会、近畿都市美協議会に加盟した。
景観まちづくりセミナーや協議会研修に参加し検討を進めた。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等
景観まちづくりセミナー（10月27日）

歴史的景観協議会

近畿都市美協議会

広川町－2

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２９年度
現在の状況項目

□実施済
■実施中
□未着手

広村堤防歴史広場整備事業
事業期間 平成29年度～平成33年度
支援事業名 町単独事業

計画に記載 広村堤防の本質的価値を明らかにし、望ましい保存・活用の方針を定めるため保存活用計画書を策定する。
している内 その計画方針に基づき、広村堤防に隣接した私有地を購入し、広場整備を行い史跡の周辺環境の向上を図容る。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
広村堤防歴史広場予定地を史跡広村堤防に含めるため、７月文化庁に追加指定の意見を具申し、２月13日文部科学省告示第二十号で追加指定された。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

追加指定地の公有地化を進め、保存活用計画を策定し、その計画方針に基づき広場整備を実施する。
状況を示す写真や資料等

広村堤防追加指定対象地域

新聞記事【11月28日 朝日新聞】

官報【２月13日 文部科学省告示第二十号】

広川町－3

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２９年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

広八幡神社本殿他５棟保存修理事業
事業期間 平成26年度～平成33年度
支援事業名 文化財保存事業費（国宝重要文化財等保存整備費補助金）

計画に記載
重要文化財広八幡神社の塗装修理、屋根葺替修理、一部建物の耐震診断と消防設備の改修工事もあわせしている内て実施する。
容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
平成26年度から平成28年度にかけて、広八幡神社本殿ほか５棟の保存修理事業を進め、塗装修理、屋根葺替修理、一部耐震補強を実施した。
平成28年度から平成29年度にかけて、広八幡神社本殿ほか５棟の防災施設等事業を進め、警報設備、防犯設備、消火設備を設置した。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等
広八幡神社本殿ほか５棟保存修理事業【平成26年度～平成28年度】（左 工事前

右 工事後）

広八幡神社本殿ほか５棟防災施設等事業【平成28年度～平成29年度】（左 消火設備

広川町－4

右 放水状態）進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２９年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

歴史的町並み調査事業
事業期間 平成29年度～平成33年度
支援事業名 町単独事業

計画に記載 広地区の市街地には、中世に行われた町割に近世から近代にかけて建築された建造物が良好な状態で佇している内 む。町並み把握調査が行われていないため、所在調査や建築時期等の調査を行い、歴史的風致形成建造
容物への指定を推進する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で町並みの外観調査を実施し、江戸期・明治期・大正～昭和40年の区分に従い地図を作成した。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

良好な町並みを保存するために重要な歴史的建造物は、国登録文化財への登録や歴史的風致形成建造物への指定を進める。
状況を示す写真や資料等

広地区の町並み調査資料（外観調査）

広地区の町並み調査の様子

H30.2

広川町－5

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２９年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

歴史的風致形成建造物修理修景事業
事業期間 平成29年度～平成37年度
支援事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）

計画に記載 歴史的風致形成建造物については、その活用とあわせて修理・修景を行う。事業にあたっては、建物調査をしている内 行い、伝統的様式の復元を基本とした基礎調査を踏まえ、それぞれの建物の特色に即した修理・修景を行容う。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で登録文化財旧戸田家住宅（平成28年11月登録）の詳細調査を実施し、保存活用計画を策定した。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等
旧戸田家保存活用計画書【抜粋】広川町－6

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２９年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

重要文化財濱口家住宅整備事業
事業期間 平成29年度～平成37年度
支援事業名 文化財保存事業費（国宝重要文化財等保存整備費補助金）

計画に記載 濱口家住宅は、近世から明治に至る屋敷構えが一体で残り、地域を代表する商家の発展過程を示すものとしている内 して重要な意義を有している建物である。大規模な住宅で複雑な屋根構成となっているため、雨漏りや経年容により建物の傷みが進んでいる。整備の基本方針を策定し修理を実施する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で重要文化財濱口家住宅（平成26年９月指定）の詳細調査を実施し、保存活用計画を策定した。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等
濱口家住宅保存活用計画書【抜粋】広川町－7

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２９年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

町道美装化事業
事業期間 平成29年度～平成30年度
支援事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）

計画に記載 重点区域内の町道について、良好な市街地環境の保全整備と来訪者の周遊性を高めるために、町並みとのしている内 調和した美装化を進める。「稲むらの火」の津波避難経路であり、広八幡神社の渡御順路でもある「大道」の容舗装整備を行う。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で「大道」美装化を進めるにあたり、良好な市街地環境の保全整備と町並みとの調和のため、現状の把握調査を行った。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等「大道」の現地確認調査の様子

H30.2

H30.2

「大道」の美装化の整備イメージ

広川町－8

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２９年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

伝統行事調査事業
事業期間 平成28年度～平成37年度
支援事業名 町単独事業

計画に記載
町内に多数残されている伝統行事等は各地域で継承されるにとどまっていることから、町全体の住民の共有している内財産としての認識を広めるため、詳細調査・記録作成に取り組む。
容定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で広八幡神社の祭礼にみる歴史的風致を構成する「乙田の獅子舞」の詳細調査を行った。練習状況・神社総見・宵宮・本宮を調査し、記録作成を行った。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

今後、調査結果を広報誌に掲載するなど、町全体の住民の共有財産としての認識を広めるための取り組みが必要である。
状況を示す写真や資料等

乙田の獅子舞の調査の様子

H29.9

H29.9

H29.10

H29.10広川町－9

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２９年度
現在の状況項目

□実施済
■実施中
□未着手

歴史まちづくり団体支援事業
事業期間 昭和56年度～平成37年度
支援事業名 町単独事業
計画に記載している内 広川町の歴史文化遺産の保存・活用に係る文化財保護・まちづくり団体を支援する。
容定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で住民と行政の協働による町全体で文化財を支えていく体制を構築するため、「広川町古典芸能保存会」「広村堤防保存会」「広川町語り部サークル」に補助金を支出した。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

歴史的町並みや熊野古道など歴史遺産を保護継承する団体の組織化を図り、その後の活動を支援していくことが重要である。

広川町古典芸能保存会の活動の様子状況を示す写真や資料等
広村堤防保存会の活動の様子

H29.10
広川町語り部サークルの活動の様子（研修会）

H30.2

広川町－10

H29.6

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２９年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

町並み散策拠点駐車場整備事業
事業期間 平成29年度～平成32年度
支援事業名 和歌山県事業、町単独事業

計画に記載
広地区に残る伝統的な町並みや「稲むらの火」関連史跡の広村堤防などを巡る散策拠点となる駐車場を整している内備する。
容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で２月10日近隣住民に対する事業説明会を実施した。住民の意見を踏まえ、町並み散策拠点駐車場整備事業と稲むらの火の館周辺整備事業との連携を図るため、３月12日広川町歴史的風致維持向上計画推進作業部会を開催し、歴史まちづくり事業を一元的に進める方策について協議した。事業予定地の建物調査についても実施中である。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等
広川町歴史的風致維持向上計画推進作業部会の様子

H30.3

近隣住民に対する事業説明会のお知らせ

広川町－11

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２９年度
現在の状況項目

□実施済
■実施中
□未着手

周遊性向上検討・案内板設置事業
事業期間 平成29年度～平成37年度
支援事業名 町単独事業

重点区域や熊野古道の周遊性を向上させるためのサイン計画やガイドラインを検討し、計画書を策定すると計画に記載
ともに文化財等の説明板、周遊観光や町並み探訪等に資する誘導標識などを整備する。案内板設置にあしている内たっては、訪日外国人旅行者を呼び込み、外国人向けの受入環境の充実を図るために、多言語の案内板等容を整備する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で重点区域内に設置している説明板や誘導標識の所在調査を実施し、サイン計画策定に向けて検討を進めた。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

文化財等の説明看板が不足し、多言語対応されていないことと、看板の意匠が統一されていないことが現状の課題である。
状況を示す写真や資料等

看板調査資料

看板調査の様子

H30.2

現状の看板

H30.2

広川町－12

H30.2

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２９年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

「稲むらの火」関連事業
事業期間 平成27年度～平成37年度
支援事業名 町単独事業

計画に記載 「稲むらの火」に関する啓発事業や濱口梧陵の顕彰事業を実施する。平成32年（2020）濱口梧陵生誕200年、している内 平成37年（2025）「世界津波の日（World Tsunami Awareness Day）」制定10周年など節目の年には、講演会
容やシンポジウム等を実施する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で「津波祭」を開催し、防災啓発や濱口梧陵の顕彰事業を実施した。観客者数は50名。また、平成29年度から開催された「世界津波博物館会議」に参加し、「稲むらの火」や防災啓発施設「稲むらの火の館」の啓発・ＰＲを行った。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等「津浪祭」の様子と新聞記事

H29.11「世界津波博物館会議」の様子と新聞記事

H29.11

広川町－13

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④-1
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度

平成29年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

文化財の防災に関する取り組み

計画に記載
防災訓練を毎年文化財防火デーにあわせ、重要文化財広八幡神社や法蔵寺において地元消防団としている内所有者、教育委員会が連携しており、今後も継続して行う。
容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で１月２８日に重要文化財広八幡神社と法蔵寺において消火訓練・防災訓練を行った。１月11日重要文化財濱口家住宅と県指定史跡耐久社に湯浅広川消防組合による立ち入り検査を行った。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等
防災訓練の様子

H30.1

H30.1

広川町－14

進捗評価シート（様式１-５）

評価軸⑤-1
効果・影響等に関する報道
報道等タイトル
訪れる人たちに広川町を知ってもらう濱口梧陵翁特別プロジェクト

年月日

評価対象年度 平成２９年度
掲載紙等

平成29年4月

広報ひろがわ「稲むらの火」教え学ぶ
１１か国総領事ら視察

平成29年4月13日

読売新聞

防災 南三陸で考えて
広川 ホテル女将、体験語る【稲むらの火講座】

平成29年6月16日

読売新聞

稲むらの火再現映像鑑賞
濱口梧陵国際賞 クロイワ名誉教授見学

平成29年11月5日

読売新聞

世界津波の日 津波の教訓、防災教育に
石垣市で初博物館会議 ８カ国代表が役割を議論

平成29年11月6日

八重山毎日新聞

由来の地・広川町で慰霊祭や訓練
１７カ国の政府関係者らも参加

平成29年11月6日

産経新聞

紀伊路の一部など国指定に追加指定

平成29年11月28日

朝日新聞

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で「稲むらの火」、濱口梧陵国際賞、津浪祭、広村堤防の国指定などが新聞に掲載され、町内外へのアピールとともに歴史まちづくりや広川町に対する関心が高まった。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし
広報ひろがわ４月号

状況を示す写真や資料等「稲むらの火」教え学ぶ １１か国総領事ら視察

防災 南三陸で考えて【稲むらの火講座】

広川町－15

進捗評価シート（様式１-６）

評価軸⑥-1
その他（効果等）
評価対象年度項目
濱口梧陵国際賞受賞者が「稲むらの火の館」を訪問
計画に記載
している内
容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で。記事・議会議事録等を添付「濱口梧陵国際賞」の受賞者が「稲むらの火の館」を訪問した。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし
状況を示す写真や資料等
濱口梧陵国際賞授賞式と新聞記事

H29.11

広川町－16

平成２９年度法定協議会等におけるコメント（様式２）

評価対象年度

平成２９年度・法定協議会等におけるコメント
コメントが出された会議等の名称：広川町歴史的風致維持向上計画推進協議会
会議等の開催日時：平成３０年３月１４日（水）（コメントの概要）〇観光客の誘致だけにとらわれるのではなく、住民の理解を得ながら継続的な歴史まちづくりを行って欲しい。
○歴史文化があって、それがあっての防災ということを地域の方々にも浸透させて、地元に対する愛着心を育てていくことが大事である。
○広報誌等にも事業を掲載し、住民との情報共有を図ること。
○歴史まちづくり団体事業の助成については、国や県、企業等の助成を検討すること。
〇良好な景観の形成に関する施策との連携、歴史的町並み調査については、今後住民の理解を得ながら進めることが必要である。

（今後の対応方針）〇事業等の進捗状況や町の歴史・文化を広報誌等に掲載するなど、歴史まちづくりについて住民との情報共有を進め、住民の理解が得れるよう事業を進める。

広川町－17