2024/03/04
建築のICTセミナー

建設テックの最新動向と各社の活用状況について（一社）日本建設業連合会 ICT推進部会
先端ICT活用専門部会

レジメ

I.

建設現場で利用できるICTツール

II. ICTツール活用状況の現場見学会
III.生産プロセスにおけるBIM活用事例調査© Copyright 2024, Japan Federation of Construction Contractors

建設現場における先端ICT活用の最新動向

P.2

Ⅰ. 建設現場で利用できるICTツール© Copyright 2024, Japan Federation of Construction Contractors

建設現場における先端ICT活用の最新動向

P.3

建設現場で利用できるICTツール
 最先端ワンマンTS｢Ri（アール・アイ）｣ （ニコン・トリンブル）
 次世代衛星通信サービス「STARLINK BUSINESS」 （KDDI）
 デジタルツインソフトウェア「TRANCITY」（CalTa）
 自然言語処理AIを搭載した危険予知支援ツール「SpectA KY-Tool」（SOLOZE）
 建設現場向けICT機器とシステムの総合ソリューション「BANKEN」（リバスタ）
 360度カメラを活用した現場の状況共有ソリューション「Nossa360」（Nossa）
 施工ＢIM「GLOOBE Construction」（福井コンピュータアーキテクト）
 現場映像活用サービス 「Cameleo」（パナソニックコネクト）
 高いセキュリティ性と広域管理も可能な「顔認証入退場管理システム」（パナソニックコネクト）
 ヒヤリハット報告アプリケーション「ヒヤリポ」（戸田建設）
 XR設計レビューツール「D’s BIM ROOM」（南国アールスタジオ） スマホで建方！ 鉄骨建方アプリケーション「楽直」（Japan Build Line）© Copyright 2024, Japan Federation of Construction Contractors

建設現場における先端ICT活用の最新動向

P.4

iOSAndroidWindows

BIM/CIMデータの現場活用で墨出しを効率化する最先端ワンマンTS「Ri（アール・アイ）」

４．シートプリズムの追尾も可能、計測用途が拡大

１．自動整準・自動キャリブレーションで測量スキル不要

Riはシートプリズムによる自動視準・自動追尾を可能にしました。シートプリズムを使う建築測量や構造物計測・定点観測作業に最適な最新のワンマントータルステーションです。

三脚に置いて電源を入れると±4.5°まで自動で傾き補正、また自動キャリブレーション機能によりユーザーは細かい調整をすることなく、スムーズに計測を開始することができます。

５．ノンプリ840ｍで屋内から屋外までシームレスに計測

２．図面を取り込み簡単迅速に墨出し位置を設定

鉛直方向225°、水平方向360°まで計測可能。ノンプリズムモードでは最長840m、高低差のある土木作業、橋梁や大型構造物、トンネルなどあらゆる計測に使用可能です。

図面取り込みで定評あるソフトウエア、フィールドリンクで2D/3D図面をタブレットに取り入れ、現場で出したい墨出しポイントを簡単かつ迅速に作成できます。

Trimble Ri
３．ポイントレーザーで素早く墨出し位置に誘導

６．屋内・屋外問わずBIM/CIMデータを活用可能
Trimble Riは屋内で行う基本的な杭芯位置出し作業や建築墨出し作業にとどまらず、屋外の土留工事計測など様々な場所での計測作業に活用することができます。

集光式赤色レーザーで墨出しや罫書のポイントを明確に指示、特に高所での作業効率が向上。フェローデッキなどでの位置出しに最適なレーザースタンドや、マグネットアーム、360°ミニプリズム、ソフトケースなど、現場での活用を強力にサポートするアクセサリをご用意しています。

杭芯位置出し作業
フェロ―デッキへの墨出し

レーザースタンド

ポイントレーザーで誘導

マグネットアーム© Copyright 2024, Japan Federation of Construction Contractors

360°プリズム

ポイントレーザーで誘導

プリズムで墨出し点まで誘導

土留め工事計測

ビルディングソリューション推進部

https://building.nikon-trimble.co.jp/bld/
建設現場における先端ICT活用の最新動向

P.5

iOSAndroidWindows

次世代衛星通信サービス「STARLINK BUSINESS」

https://biz.kddi.com/service/starlink/© Copyright 2024, Japan Federation of Construction Contractors

建設現場における先端ICT活用の最新動向

P.6

iOSAndroidWindows

デジタルツインソフトウェア「TRANCITY」
動画をアップロードするだけで、誰でも・何でも３D化。
さぁ デジタルツインを手のひらに。

①好きな端末で撮影した動画データから自動で３D生成

アップロード点群

３D画像

どの端末でもサクサク操作
スマホ動画で簡易に３Dを作成してブラウザでアップロード可能。

②時系列情報の管理

時系列バー

他にも機能たくさん！

〇 三次元デジタル地図基盤
への自動配置〇 BIMを含めた三次元データ・点群データもダウンロードや他データと重ね合わせも可能

年・月・日・時・分で管理可能
販売・開発元：CalTa株式会(https://calta.co.jp/)© Copyright 2024, Japan Federation of Construction Contractors

建設現場における先端ICT活用の最新動向

P.7

スぺクタiOSAndroidWindows

ケーワイツール

自然言語処理AIを搭載した危険予知支援ツール「SpectA KY-Tool」
安全指示準備（前日）個人の暗黙知のみに頼らず、組織に蓄積されたノウハウ・データを現場で利活用できる

当日作業・天候に関連する災害・品質不適合事例を瞬時に提示～作業内容をで入力すると、関連性の高い災害・品質不適合事例をAIが提示し、KY活動をサポート～

事例レコメンド画面安全指示・KY活動（当日）

必要な情報を、必要なタイミングで、必要な人に、ジャストインタイムで伝えられる

具体例、イラスト・動画により形骸化したKY活動の自分ごと化を促進～災害・品質不適合事例のイラスト、写真、動画を用いることで具体的なリスク・対策を引き出しやすくKYの形骸化を防止～

拡大図

KYシート(安全指示用)

天候自動取得KYシート(管理用)

具体的にここを気を付けるとよいんだな

音声入力対応ユーザー1

天候情報 自動取得/認識 動画対応 音声入力対応

自分の作業に置き換えるとこんなリスクがありそうだな

画像、動画対応職長

リスク

職長（協力会社→職員（元請）作業員

職長
作業状況を伝える図を拡大し、具体的に説明可能

リスク・対策の洗い出し

具体的なイメージで、洗い出しが可能

KY活動を記録・管理する

デジタルデータとして記録可能

対策

作業内容・天候情報をAIが認識し関連度が高い順に災害・不適合事例を提示

提示された災害、不適合事例から安全指示用資料を半自動作成

効果事例①：リスク抽出量と品質の変化

効果事例②：対策発言品質の変化

ベテランが見落とした、重要性、可能性の高いリスクを、若手が洗い出せた

抽象的だった作業者からの「リスクや対策」発言
内容が具体的な内容に変化した

ベテラン

必要な情報を、必要なタイミングで、必要な人に、ジャストインタイムで利活用

厚生労働省データ
災害事例（プリセット）

自社データ
災害報告書、安全対策資料、ヒヤリハット
品質不適合データ、手順書、etc

若手

若手

BeforeAfter

BeforeAfter

販売・開発元：SOLIZE 株式会社（https://www.solize.com/）© Copyright 2024, Japan Federation of Construction Contractors

建設現場における先端ICT活用の最新動向

P.8

iOSAndroidWindows

建設現場向けICT機器とシステムの総合ソリューション「BANKEN」
建設現場施工管理サービスBuildeeと連携した機器及びシステムを提供するサービスです。
入退場管理機器やサイネージなどの機器を通じて、Buildeeユーザの業務効率化をサポートします。
仮囲い
NETIS登録番号：KT-230036

事務所で状況確認

事務所

入退坑口で顔認証

入退坑口■特徴
・事前登録不要 ※Buildee入退場管理で顔認証をご利用頂いている場合
・顔認証でヒューマンエラー防止・複数台設置しても情報共有※紹介動画URL：https://youtu.be/H8y-35idNHc?feature=shared■BANKEN FACEその他オプションサービス
・BANKEN FACE×ゲート連動
ターンゲートや電磁錠と連動した高セキュリティの入退場管理© Copyright 2024, Japan Federation of Construction Contractors

事務所・休憩所■特徴
・Buildeeと連動した独自のコンテンツ作成システムを提供
連携コンテンツ：現場配置計画、揚重機予定、ゲート予定、作業予定、作業主任者、資格所有者、施工体系図
・掲示情報の更新作業が削減され、45分/1日の作業時間削減を実現 (リバスタ調べ)
・一括配信機能で本社/支店からの情報配信が可能※紹介動画URL：https://youtu.be/HESXL3-PNyU?feature=shared
開発・サービス提供：株式会社リバスタ(https://www.rvsta.co.jp/)(https://device-banken.jp/)
建設現場における先端ICT活用の最新動向

P.9

iOSAndroid
Windows

360度カメラを活用した現場の状況共有ソリューション「Nossa360」
 「全参加者が現場に集まったような体験」をオンラインでも実現！

NETIS登録製品（登録番号KT-230104-A）

Nossa360ならではの特徴
特許出願中
リアルタイム配信

× 双方向コミュニケーション

参加者それぞれが360度好きな箇所を同時に視聴できる

＜閲覧側＞

＜配信側＞

田中山田

360度リアルタイム映像

福井Teams会議画面上でも利用できる
PC, タブレット, スマホ, VRゴーグル（Webブラウザのみで利用可）

誰がどこを見ているか分かる

カメラが傾いても、視聴映像は水平が維持される

 360度映像の圧倒的な情報量
 遅延のない配信（0.3秒程度）
 手軽な機材構成（360度カメラとスマホで配信）
販売・開発元：株式会社Nossa（https://lp.nossa360biz.com/）© Copyright 2024, Japan Federation of Construction Contractors

建設現場における先端ICT活用の最新動向

P.10

iOSAndroid
Windows

施工ＢIM「GLOOBE Construction」
現場の安全・業務効率化と生産性向上を徹底追及する施工支援システム①仮設計画※GLOOBEシリーズ累計導入実績②土工計画

約1,800社③躯体・型枠・支保工計画
2D躯体図・3Dモデル

仮設平面・立面図

土工数量

ICT施工

仮設部材数量躯体数量

型枠・支保工メーカー足場にも対応し、簡単操作で安全・最適な足場計画を

ICT施工機器とも連動し、合理的で効率的な土工事計画をﾘｽﾄから部材を選んで配置するだけで図面とﾓﾃﾞﾙと数量を出力④重機・車両計画⑤工程計画

オープンBIM（データ互換を実現）

吊り重量・⾞両軌跡をｼﾐｭﾚｰｼｮﾝしながら作業計画が可能

施工Step、外部足場組立、鉄骨建方、コンクリート打設検討

DXF

DWG

JWW

IFC

STB

RVT

RevitﾃﾞｰﾀなどあらゆるBIMデータフォーマットに対応

販売・開発元：福井コンピュータアーキテクト株式会社（https://archi.fukuicompu.co.jp/）© Copyright 2024, Japan Federation of Construction Contractors

建設現場における先端ICT活用の最新動向P.11

iOSAndroidWindows

カメラ映像の活用でDXを推進！ 現場映像活用サービス 「Cameleo」
離れた場所から「いつでも」「どこでも」「まとめて」現場のカメラ映像を確認！
現場の巡回業務のコスト削減や情報共有の効率化を実現する BtoB向けクラウドカメラサービス
対応カメラの種類が豊富※でさまざまな環境下で使える！
i-PRO社製カメラの幅広い機種に対応
環境の制約を受けずに使える！
屋外でも階層管理やグループ管理で多数のユーザー・カメラを効率的に管理できる！

クラウドに蓄積した映像/画像をAPIを使って自由に活用できる！

階層管理

夜間でも多拠点・多人数でも階層構造で効率的に管理
BtoBの現場に必須な組織ベースでの管理・運用を実現

ex.

ex.

グループ管理業務システムと連携して業務を効率化

グループ単位での管理が可能(エリアごと,現場ごと等)
閲覧権限もボタン操作だけで簡単に設定可能

見たい映像をいつものシステムから自由に呼出し

ex.

AIと連携して安全管理を徹底

AIと連携して作業を高度化

不正侵入の自動検知に

作業者の行動分析に将来的にスマホにも対応！

※i-PRO社のAIカメラ及びONVIF ProfileSに準拠したカメラに対応しています。
ONVIFカメラを使用する際は別途ゲートウェイボックスが必要です。

© Copyright 2024, Japan Federation of Construction Contractors※活用方法はイメージです

パナソニック コネクト株式会社：https://connect.panasonic.com/jp-ja/
商材公式HP：https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_cameleo

建設現場における先端ICT活用の最新動向

P.12

iOSAndroid
Windows

高いセキュリティ性と広域管理も可能な「顔認証入退場管理システム」
顔認証入退場管理システムによるお役立ちポイント
導入しやすく使いやすい

労務管理連携
独自DB

データ
利活用

■ストレスなく高いセキュリティレベルの認証サービスを実現
入退場時に端末カメラに顔を向けるだけで、ヘルメット装着、マスク装着の状態でも可能。

◆世界最高水準※の顔認証クラウドサービス（KPASクラウド）を採用
事前登録時■顔登録は利用者自身のスマートフォンでも可能
現場に来なくても簡単な操作で精度の高い登録を実現。

■入退場履歴の集計
複数の現場にまたがって作業する利用者をサポート。
現場単位で入退場履歴を管理し、工区・現場単位で集計。
■データの二次活用
入退場履歴データは様々な用途で活用可能。

照合OK

照合OK

マスクあり

ヘルメットありマスク
ヘルメットあり独自
アルゴリズムによる照合■既存の労務管理システムのデータを活用可能
CCUSに連携している既存の労務管理システムとも連携可能。
■労務管理システムを利用しない場合もサポート可能
本入退場システムに独自のDBを構築し、現場・利用者の管理が可能。

照合OK◆入退場履歴データの活用
4月
1234568 9 ・・・・

月集計〇現場 〇現場

入退場管理

日集計 入退履歴〇現場 〇現場

災害
統計集計

履歴データはCSVファイルで出力可能

歩掛算出※詳細につきましては以下のHPを参照ください
パナソニック コネクト株式会社：https://connect.panasonic.com/jp-ja/
プレスリリース：https://news.panasonic.com/jp/press/jn230711-1© Copyright 2024, Japan Federation of Construction Contractors

建設現場における先端ICT活用の最新動向

P.13

iOSAndroid
Windows

ヒヤリハット報告アプリケーション「ヒヤリポ」
安全性向上に向けた『ヒヤリハット』情報の効率的収集・可視化
Web管理画面

アプリケーションの特徴


作業員に親しみやすいデザインと操作感

自身の報告の確認や後からの詳細報告が可能



所属する現場の報告事例の確認が可能

報告に対する元請社員からのコメントが可能

報告に対するポイント提供による意識改革

管理画面では全社の情報を一元管理



期間や現場を絞ることで傾向の把握が可能

建災防「新ヒヤリハット報告」のチャート計算にも対応
販売・開発元：戸田建設株式会社(https://www.toda.co.jp/)© Copyright 2024, Japan Federation of Construction Contractors

建設現場における先端ICT活用の最新動向

P.14

iOSAndroidWindows

XR設計レビューツール「D’s BIM ROOM」
仮想空間上での設計レビュー&フィードバック
BIMデータをVR/MR空間上で原寸大表示でき、複数人(*)で仕上素材を自由に切り替えプレビューやフィードバックが可能。

(*)…下記のデバイス混合で最大50名まで同時接続可能

Point : 遠隔のお客様や関係者ともアバターを使ってメタバース空間にいつでも集合

BIMサービス

BIMデータの取得

Point : リアルスケールで現実に投影でき、内装・外装の色決め、家具の配置をその場でシミュレート

トラス

仕上情報の取得
メーカー横断で建材を選択できるwebカタログ

プロジェクト
サーバー

レビュー
結果の登録

建材
データベース

シングルサインオンにより、1つの組織アカウントで3つのシステム間のスムーズに連携と一元管理を実現© Copyright 2024, Japan Federation of Construction Contractors

開発元：大和ハウス工業(株) 、南国アールスタジオ(株)、 (株)トラス

建設現場における先端ICT活用の最新動向

P.15

スマホで建方！

iOSAndroidWindows

鉄骨建方アプリケーション「楽直」鉄骨建方作業のDX スマホアプリ『楽直』で鉄骨建方作業を“1人で・素早く・楽で簡単に”従来との比較
目盛りが良く見えない「トランシット（従来）」「楽直」

計測員同時物差し
時間がかかる

YY

調整員

X

X
計測器の設置、盛替えが面倒

計測員

１人でも早く楽にできる！

計測兼
調整員

3人分の作業を1台で、結果も全てデジタルにトランシット：「物差し」で片方向毎に計測

楽直：「ミラー」でX・Y方向を同時計測

 作業員は３名、計測器は２台で複雑 （熟練技能） 計測器の盛替えも多く、待ち時間発生 （非効率） 結果は図面に手書き、帳票作成は事務所作業 （アナログ）

 １名・１台で「計測」と「調整」が同時に可能
 計測機の盛替え無しに、４本まとめて計測
 結果はデータで全て自動記録、PDF帳票も自動作成

2023年9月発売開始

開発・販売元：株式会社 トプコン（ https://www.topcon.co.jp/ ）問い合わせ先・レンタル提供：株式会社 Japan Build Line（ https://japanbuildline.com/ ）© Copyright 2024, Japan Federation of Construction Contractors

建設現場における先端ICT活用の最新動向

P.161

Ⅱ. ICTツール活用状況の現場見学会① 2023/03/15

御堂筋淡路町工事（鹿島建設）② 2023/11/10

万博ＰＷ北東ＪＶ工事（大林組）© Copyright 2024, Japan Federation of Construction Contractors

建設現場における先端ICT活用の最新動向

P.17

鹿島建設 御堂筋淡路町工事 現場見学会
 日時：2023年3月15日（水曜）15:00～17:00
 場所：鹿島建設 関西支店 御堂筋淡路町工事事務所（大阪府大阪市中央区）
 参加者：先端ICT活用専門部会 委員15名、IT推進部会 3名、事務局1名
 紹介内容：①リアルタイム現場管理システム 「3D K-Field」© Copyright 2024, Japan Federation of Construction Contractors②四足ロボット「SPOT」

建設現場における先端ICT活用の最新動向

P.18

リアルタイム現場管理システム 「3D K-Field」 （鹿島建設）

購入可 建設現場内での資機材や人の位置・状況をリアルタイムにBIMモデル上に可視化
 GPS（屋外）とBluetooth（屋内）によって資機材・人の位置を推測
 高所作業車等に設置した磁気センサーによって稼働状況を把握。稼働状況をグラフ表示
 現場は日々の配置計画に活用しており、現場社員の生産性向上に寄与

人資機材

資機材と人の所在をBIMモデル上に表示

現場内大型モニタ© Copyright 2024, Japan Federation of Construction Contractors

磁気センサーを装着した高所作業車

稼働状況グラフ人に装着するビーコン

ビーコン電波を受信する
ゲートウェイ

販売元：https://oneteam.inc/service/
建設現場における先端ICT活用の最新動向

P.19

四足ロボット 「SPOT」 （鹿島建設）

購入可

 米国Boston Dynamics社製の四足歩行型ロボット「SPOT」を試験導入
 ロボット本体に前照灯と周囲360度を撮影できるステレオカメラが付いており、障害物や人との接触を防ぐ
 決められたルートを毎日歩いて工事の進捗写真を撮影する定点観測に利用

開発元：https://bostondynamics.com/© Copyright 2024, Japan Federation of Construction Contractors

頭部のアームは物をつかんだりドアを開けることが可能

建設現場における先端ICT活用の最新動向

P.20

大林組 万博ＰＷ北東ＪＶ工事 現場見学会
 日時：2023年11月10日（金曜）14:00～16:00
 場所：大林組 万博ＰＷ北東ＪＶ工事（大阪府大阪市此花区）
 参加者：委員18名、事務局1名
 紹介内容：入退場管理顔認証システム、工事車両管理システム、ドローン運用の自動化（DJI Dock）、次世代デジタルツインアプリ「CONNECTIA」※パース画像は博覧会協会提供© Copyright 2024, Japan Federation of Construction Contractors

建設現場における先端ICT活用の最新動向

P.21

入退場管理顔認証システム（大林組）
 万博工事における顔認証システムの取組み
 顔認証システム導入の背景

 システム運用フロー
事前準備

 全4工区内に100を超えるパビリオン工事が実施

入退場時

現場登録

利用者登録

顔登録

顔認証

システム管理者

現場管理者

利用者本人利用者本人

 各工区で入場時に本人確認が必要
 工期内のピーク時は想定入場人数 約5,000人/日

スムーズでセキュアな入退場管理が必要

顔照合

顔認証入退場管理システム

西ゲート

情報

入場現場Ａ

現場B

現場C

現場D

1度の利用者登録で招待された
複数工区・複数現場に出入り可能

北東工区

南東工区

© Copyright 2024, Japan Federation of Construction Contractors

連携■ 世界最高水準の顔認証システムを採用

GW工区
西工区

顔認証装置

各工区ゲートから顔認証で入場・ 氏名・ 会社名・ 入退場時間などの履歴が蓄積

労務管理システムやCCUSに就労履歴などを登録

・オフィスやイベントなど様々な用途で利用されている顔認証システム
・最大100万人の登録顔情報から1名を照合可能
・ヘルメットやマスクを装着しても本人を認識

北東ゲート

南東ゲート

建設現場における先端ICT活用の最新動向

P.22

工事車両管理システム（大林組）
 万博工事における車両管理システムの取組み
 車両管理システム導入の背景
 近隣公道、ゲート周辺、場内通路の渋滞防止

 システム構成
大阪市が運営する夢洲工事車両管理システムと連携・稼働するシステムを構築

 無許可車両の侵入防止によるセキュリティ向上
 工事車両の手配、管理作業の生産性向上

確実な事前調整とスムーズな入場管理が必要© Copyright 2024, Japan Federation of Construction Contractors

建設現場における先端ICT活用の最新動向

P.23

DJI Dock（大林組）

購入可 万博工事におけるドローン運用の自動化（DJI Dock）の取組み
 ドローン運用の自動化（DJI Dock）導入の背景
 150ヘクタールを超える広範囲の工事敷地
 日々の進捗管理による確実な作業間調整が必要
 誰でも簡易にフライトオペレーションが可能

広範囲の敷地を短時間で簡易に把握が必要※ドローン運用の自動化とは、DJI Dockを利用することで、計画ルートの自動飛行だけでなく離着陸・格納・バッテリー充電・撮影データのアップロードなどを自動で行うことです。

Starlink

InternetInternetInternet

販売元：https://www.docomosky.jp/© Copyright 2024, Japan Federation of Construction Contractors

建設現場における先端ICT活用の最新動向

P.24

デジタルツインアプリ「CONNECTIA」（大林組）
 万博工事におけるデジタルツインアプリ「CONNECTIA」の取組み
 デジタルツインアプリ「CONNECTIA」導入の背景
 プロジェクト単位の管理に加え、全体を俯瞰した総合的な管理が必要
 複数モデルを重ね合わせても快適な操作性※複数モデル:国交省Plateau（3D 都市モデル）・木リングや各種パビリオンなどのBIMモデル
 他拠点からも閲覧・管理が可能なモデル管理環境

複数のモデルや情報を重ね合わせてデジタル空間で現場状況を再現© Copyright 2024, Japan Federation of Construction Contractors

建設現場における先端ICT活用の最新動向

P.25

Ⅲ. 生産プロセスにおけるBIM活用事例調査© Copyright 2024, Japan Federation of Construction Contractors

建設現場における先端ICT活用の最新動向

P.26

生産プロセスにおけるBIM活用事例調査の概要
 調査の概要
建築生産プロセスにおけるBIM活用の事例について取り組み事例を調査した。
この調査では、BIMそのものや単なるソフトウェア・アプリケーションを対象とするのではな
く、BIMモデルをベースとし建設現場で利活用している事例を収集している。
 調査の方法
先端ICT活用専門部会メンバーにて、各社が実施している取り組み事例を調査した。
調査で得られた事例を、専門部会独自の視点で仕分けを行い、集計した。
また、同業他社の参考とになると思われる事例を幾つかピックアップし、紹介する事とした。
 結果サマリ（回答企業者数、等）
有効回答数：10 社／17 件

会社の立ち位置（販売・開発元など）：（会社名）© Copyright 2024, Japan Federation of Construction Contractors

建設現場における先端ICT活用の最新動向

P.27

アンケート結果まとめ
各社のBIM活用件数（用途別・活用シーン別）パターン1

有効回答数：10 社／17 件

活用シーン
２）施工中

１）施工計画

３）アフターサービス・竣工データ

施工計画

①見える化
現 （見える化までのもの）

場での主 ②実際管理に使っているな （施工管理支援に利利用されているもの）
用用
途③実際に現場を動かすため（システムにより施工アシストしているもの）

モデル連携
施工計画 ①
施工計画 ②
デジタルモデルルーム

５件

ドキュメント管理３件

デジタルツイン
施工計画・進捗管理
進捗管理 ① 事例-１

仮設計画

進捗管理 ②

３件

進捗管理 ③
施工管理
検査・点検

１件

7件

施工計画・施工管理・ICT建機

１件

ICT建機 事例-２
プリント構造体 事例-３

３件

 BIM利活用に際し、まず見える化が取り組まれている 施工計画段階から施工中での活用が多くなってきている。
 更に、実際にBIMモデルデータを現場施工に利用する事例も出始めている。
© Copyright 2024, Japan Federation of Construction Contractors

建設現場における先端ICT活用の最新動向

P.28

BIM活用事例の調査結果（進捗管理① 事例ー１）
ビジュアル工程管理システム「プロミエ」
システムの特徴

 タブレット端末を利用して、現場内での情報共有やリアルタイムの管理が可能
・「出荷」、「搬入」、「建方」など工程ごとに予定日と実施日を記録
・計画と実績の進捗をタイムラインで同時再生
 工事出来高算出や請求処理が大きく低減
・BIMモデルの持つ数量情報（重量、面積、体積など）と連携し、月ごとの工事出来高数量を把握
・帳票出力機能で出力した出来高帳票を毎月の請求処理に利用計画と実績の進捗をタイムラインで同時再生© Copyright 2024, Japan Federation of Construction Contractors

出来高報告書の帳票出力

実績データから2種類のグラフを表示
建設現場における先端ICT活用の最新動向

P.29

BIM活用事例の調査結果（進捗管理① 事例ー１）
ビジュアル工程管理システム「プロミエ」
システムの特徴

 情報の一元化に寄与
・メモや撮影した写真を部材ごとにひも付けて、情報管理が効率的に行える
 BIMモデルと点群データの重ね合わせにより自動で実存判定
・自動で実存判定を行う機能を搭載、点群データ取得日の進捗実績データとして反映

プロミエで視覚的に表示される属性情報・写真登録・図面登録© Copyright 2024, Japan Federation of Construction Contractors

BIMモデルと点群データの重ね合わせによる実存判定
建設現場における先端ICT活用の最新動向

P.30

BIM活用事例の調査結果（ICT建機 事例ー２）
BIMと建機の連携による少人化事例（ 3Dマシンコントロール(３DMC)システム）
現況３DデータとBIMデータを重ね合わせる事で建機の効率化を図るシステム

3DMC (3Dマシンコントロール) システム構成
・半自動で操作をアシストしてくれる機能(ブームとバケットが自動)・アームの押し／引きで予め入力済みのBIMデータ通りの整形作業が可能
・コベルコの3DMCは任意のスピードで操作が可能
無線機

拡張コントローラ(MC用)

角度センサ
電磁バルブユニット(MC用)GNSS受信機(VRSモジュール内蔵)
コントロールボックス/大型モニタ
車体角度センサ

GNSSアンテナ
Trimbleシステムは工場設置となります。
＊写真はトリンブル製システムです© Copyright 2024, Japan Federation of Construction Contractors

建設現場における先端ICT活用の最新動向

P.31

BIM活用事例の調査結果（ICT建機 事例ー２）

BIMと建機の連携による少人化事例（ 3Dマシンコントロール(３DMC)システム）© Copyright 2024, Japan Federation of Construction Contractors

建設現場における先端ICT活用の最新動向

P.32

BIM活用事例の調査結果（ICT建機 事例ー２）
BIMと建機の連携による少人化事例（ 3Dマシンコントロール(３DMC)システム）【メリット】
・BIMデータにより掘削設計面の位置や高さがわかる為、相番者が不要。
・相番者がいないことにより、建機周りに人がいない為、安全。
・建機操作の習熟度によらない、作業スピード。
【その他】
・建築の土工事において、杭の位置精度の確認は重要な要素となるが、BIMデータを備えているため、バケットを杭中心に持っていく事で、簡易ではあるが、杭の位置確認ができる為、大きな杭芯のズレに早期に対応できる。

© Copyright 2024, Japan Federation of Construction Contractors

建設現場における先端ICT活用の最新動向

P.33

BIM活用事例の調査結果（プリント構造体 事例ー３）
3Dコンクリートプリント用の繊維補強モルタル材料「ラクツム（LACTM）」
 ラクツム（LACTM, Laminatable Cement-based ToughMaterial）は、靱性が高く積層可能なセメント系材料を使用し、構造体を兼ねた型枠や構造部材そのものを製作できる3Dコンクリートプリンティング BIM モデルデータから、ロボットアームを動かすプリント経路を生成させ、3Dプリント技術で建築施工するシステム。

© Copyright 2024, Japan Federation of Construction Contractors

建設現場における先端ICT活用の最新動向

P.34

ご清聴ありがとうございました

ICT推進部会 先端ICT活用専門部会（社名五十音順）

安藤ハザマ
大林組
奥村組
鹿島建設
熊谷組
鴻池組
五洋建設

清水 充子
西田 拓也
堀内 英行
鳥飼 裕之
高橋 健一
山口 紘平
橋本 諭
藤原 光弥
清田 茂晃

清水建設

野村 裕一
室井 俊一
大成建設
中谷 晃治
竹中工務店
大東 宗幸
東急建設
平井 康博
戸田建設
金子 敦
西松建設
有馬 裕樹フジタ千葉 拓史
前田建設工業 海老沼 博幸
三井住友建設 染谷 雅俊