平成３０年度
部門

工

事

新潟市優良工事選評一覧

名主要地方道新潟中央環状線（上塩俵地内）道路改良工事
土木
一式

選評

選評

選評

選評

選評

選評

選評

選評

選評

選評

選評

選評

選評

選評

選評

選評

選評

選評

選評

４８５,２３３

株式会社

笠井組

６７,９２１

株式会社

廣瀨

３９６,６４１

株式会社

新潟藤田組

２６８,３８０

トーシス新潟・三研・峯栄

特定共同企業体

３４４,９０９

株式会社

渡辺電気工業所

７２,５１１

有限会社

マルシン設備

５４,５１８

大洋・カサイ

特定共同企業体

２３３,７０１

新潟造園土木・グリーン産業・石川緑樹

特定共同企業体

２１６,３５６

株式会社

水倉組

６２,２９４

株式会社

レックス

新潟支店

１０７,１０４

藤木鉄工

株式会社

６８０,３０３

株式会社

興和

１１５,５１７

株式会社

山下技建

２４,３６５

地域の生活幹線道路において車両通行止めを行う必要があり、迂回路が県道で、かつ迂回距離が１.４kmと長距離となることから、県道を含め広範囲に工事案内板の設置をするなど工事内容を幅広く周知し円滑に施工した。また、近傍の保育園で行事がある際は、保育園側と調整し、現場を休工するなど、臨機応変な対応で計画的に工事を進め、竣工させた。

新潟第２処理分区枝線３４２～３４９Ａ下水道工事
東区
推薦

新潟支店

間瀬サーキットの専用道路に隣接する急崖地の工事で、落石などによる第三者災害に配慮し、専用道路の防護対策や新技術の防振防音削岩機を使用するなど安全確保の取組みが顕著であった。また、国道４０２号の落石時に、当該現場の作業を中断して対応を行い、迅速な災害復旧と早期の道路開放に寄与し、その都度工程の見直し無事故で工事を完了させた。

長浦第２処理分区幹線４０－４下水道工事
北区
推薦

加賀田組

河川区域内での工事であり、５月から１０月の出水期間中工事に制限がかかる中、製作から施工まで入念に関係機関との調整を行った。特に架設時の綿密な工程管理により、予定工期よりも早期に竣工させ、床板コンクリートや現場塗装も優れた仕上りであった。

一般国道４０２号法面対策（Ａ００１）工事
その他

株式会社

海に近く、また冬期間の凍結防止剤散布などで塩害よる橋の劣化が懸念される施工箇所であったが、早期の再劣化を防ぐ方法など、橋の長寿命化を第一に考え、様々な提案により施工を行い、塗装の出来ばえも優れた仕上りであった。

高井橋上部工工事
その他

４２,９３０防波堤が連続している箇所での施工で、既存防波堤や設置する鋼矢板防波堤などの損傷に配慮を要する施工であったが，受注者提案による構造物の保護を仮設構台の設置により行い、仕上がりも良好であった。 また，工事写真も電子黒板を使い作業効率を図るなど工夫しながら適切に施工した。

一般国道１１３号（高架橋）補修（その４）工事
その他

大栄建設

施設整備において、豪雪により工事期間が限られた中、トイレ、東屋など複数の施設の設置を計画的に行ったほか、植栽工（張芝工）の養生対応策等を積極的に行い、より良い施工に努めていた。また、現場の出来ばえについても、丁寧な施工で、美観よく仕上がっていた。

新川漁港東第１防波堤保全工事
その他

株式会社

旧学校施設から複合施設へ用途を変更する改修工事のため、防火区画や間仕切り壁の位置が大きく変わるなど複雑な工事であったが、土間下配管から天井内配管へのルート変更やコンクリート内配管を回避するためのトイレ配置の変更を提案するなど、今後の保全、長寿命化に配慮した施工を行い、丁寧な施工により出来ばえも良好であった。

４・４・５０６ 寺山公園整備工事
造園

７０,０１６

施設を運営しながらの工事のため、騒音・振動・粉じん対策や施設を利用する高齢者への安全対策を行い工事を完了させた。また、既存温泉系統配管や多数の設備機器による非常に狭い機械室において、機器の操作性やメンテナンスに配慮した施工を行い、仕上がりも細部まで良好であった。

（仮称）国際青少年センター・文化創造活動・交流拠点施設整備衛生冷暖房設備工事
管水倉組

既存校舎と仮設校舎を使いながらの工事で、本工事で設置する電気室と各校舎との接続調整を施設管理者と綿密に行い、利用制限をかけることなく電源の切替を完了させた。
また、電気室の機器設置は、短期間に最小限の作業範囲で安全に設置し、照明器具などの出来ばえも、細部まで良好な仕上がりであった。

老人福祉センター黒埼荘衛生設備改修工事
管株式会社

文化会館の３ヶ月間の全館休止期間以外は継続的に使用するため、施設関係者と綿密な打合せを完成まで継続した。また、１０日間の全館停電作業でも、仮設電源の提案を行い、施設運営に影響のない高度な施工計画を立案した。併せて、別途工事との調整及び連携も綿密に行い、照明の配置を見直すなど配慮が行き届いた工事を行った。

木戸小学校校舎２期改築電気設備工事
電気

１,９６７,１０１

施設利用者の安全を確保し、作業員の働きやすい環境づくりに努め、より利用しやすい施設とするため、ＯＡフロアと既存床の段差解消スロープについて材質や勾配の検討を行った。
また、商業ビル内のテナントが営業する中で、騒音や搬出入ルートの利用時間など制約が多い中、ビル内施設及び工事関係者と打合せを綿密に行い、円滑に工事を進めた。

新潟市民芸術文化会館大規模改修電気設備工事（第１期）
電気

特定共同企業体

施工図や製作図で検証が難しい箇所では、事前に原寸模型を製作し、より良い仕上りとなるよう努めた。外装は、曲面の庇の防水施工精度や防水端部の止水性の確認を行い、内装は、木製ルーバーのダウンライトの照度や出来ばえを事前に検証した。また、公園内の工事のため、別途工事関係者と打合せを綿密に行い、円滑に工事を進めた。

中央区役所庁舎整備工事
建築一式

丸運・加賀田

主要幹線道路で、沿線に商業施設があり、時間帯により自然渋滞が発生するなど厳しい施工条件のもと、関係機関と綿密に調整を図るとともに、地元へ丁寧に工事内容を周知し施工を行った。また、きめ細かな施工管理により、管の通りやマンホールの仕上げが良く優れたできばえであった。

（仮称）寺山公園屋内教養施設建設工事
建築一式

１９９,０２２

施工箇所は地下水に塩分が多く含まれる地質で特殊な施工条件のもと、滑材などの現場試験を繰り返し最適な材料配合を選択した。到達立坑に制約がある中、高い精度で推進作業を実施し、仕上りも良好であった。また、インターンシップや地元と協働で現場見学会を実施するなど、公共工事の必要性を発信し、未来の建設技術者の育成に尽力した。

坂井輪排水区寺尾分区枝線３１０－３～３１０－４下水道工事
下水道

新潟支店

施工箇所は、主要幹線道路で、舗装の劣化による振動があったことから，高度な品質が望まれ、綿密な現地調査により舗装の打継ぎ目を極力少なくし、平坦性に優れた工事となった。
また、周辺地域住民に対し工事の施工方法や工程について綿密な説明と調整を行い、地元からも好評価を得た。

松浜第２排水区幹線２２８－７下水道工事
下水道

加賀田組

施工箇所が小学校に近接し、登下校時の児童に対する安全対策が特に重要なため、小学校と連携し児童に対して施工現場を通行する際の留意事項を説明するなど、安全対策に細心の注意を払い、事故防止に努め余裕を持って工事を竣工させた。また，工種が舗装、道路付属物の設置など多岐にわたり、各々が良好な出来ばえであった。

主要地方道新潟中央環状線(朝日町２丁目外地内)舗装工事
ほ装

当初設計金額（単位：千円）者

コンクリートの水密性，耐久性が求められる構造物であり、打設時期が長期に渡るため、型枠セパレータに止水リングを設置するなど、品質向上に関する工夫を行い、良好に構造物が仕上げられた。

曽和上新町線道路改良(その２)工事
ほ装株式会社彰

盛土工において、受注者が提案した情報化施工技術のＩＣＴ土工により、現場管理の効率化と出来形精度が非常に高い盛土を実施し、近隣中学校に工事の進捗状況の周知を図るなど、安全管理体制を徹底し施工した。

山田雨水ポンプ場土木工事
土木一式

表

富岡建設

株式会社

３９,０４２幅員の狭い道路での下水道本管の入替工事であったが、利便性の高い代替駐車場を確保するなど、きめ細かな住民対応により、下水道工事のイメージアップに貢献した。また、工事期間が沿線家屋の建替えと重なったため関係者と工程調整を十分に行い、円滑に工事を施工した。

市道網川原線２号道路改良工事

永光建設

株式会社

３９,９９２中央区
推薦 選評 施工箇所は、隣接地に公共施設（新潟県立テクノスクールなど）があり、工事期間中に施設の外構工事やイベントが開催されたことから、地域事情を優先するとともに沿線地権者と良好な関係を築くなど、柔軟に対応し円滑に工事を進捗させた。また、工事関係書類も非常に見やすく整理されていた。

南７－３４６号線道路改良（その２）工事

株式会社

日建緑地

４９,９０７江南区
推薦 選評 施工箇所は、通行止めを伴う施工の上、施工時期が重なった他工事もあり、工程調整や地元との協議に苦慮する中、他工事との調整や地元との協議に主体的に関わり、円滑に工事を進捗させた。また、側溝の通りや勾配、舗装の仕上がりも良好であった。

一般国道４０３号小須戸田上バイパス盛土(その２)工事

北本建設

株式会社

４７,５３１秋葉区
推薦 選評 女性現場代理人の特性を生かし、女性の働きやすい現場環境づくりを行うとともに、女性が活躍している現場状況をホームページで情報発信を行うなど、建設業のイメージアップに積極的に取り組んだ。また、盛土の動態観測を適切に実施し、周辺へ配慮した施工を行い、出来形及び品質を十分に確保して工事を完成させた。

五十嵐排水区第３分区枝線２４１～２４３他下水道工事
西区
推薦選評

五十嵐建設

株式会社

２５,４２３

施工箇所は、道路幅員が狭くかつ通学路で埋設管が錯綜する現場であり、小学校など関係機関と積極的な調整のもと、細心の注意を払い地元へ工事内容を周知し、工事による地域への負担の軽減を図りながら施工した。併せて、上下流管口端部処理など良好で優れた出来ばえであった。

潟頭第３排水路整備工事

株式会社

八百板組

２０,５８５西蒲区
推薦 選評 施工箇所は、近接して施工時期が重なった他工事が複数あり、工程調整や地元との協議に苦慮する中、他工事との調整や地元との協議に主体的に関わり、円滑な工事進捗に寄与した。
また、施工管理では排水構造物の勾配を良好に管理し、法面の仕上がりも丁寧に行われていた。