令和４年度進行管理・評価シート
広川町歴史的風致維持向上計画（平成２８年１０月３日認定）（最終変更令和５年５月１２日）□進捗評価シート（様式１）①組織体制（様式１－１）
1 計画の推進体制

・・・・・・・・・・・・・・・・・

1②重点区域における良好な景観を形成する施策（様式１－２）
1 良好な景観の形成に関する施策との連携 ・・・・・・・・・・・・・・・・・

2③歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項（様式１－３）
・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 広村堤防歴史広場整備事業
2 熊野古道（熊野参詣道紀伊路）整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 耐久社調査事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
4 歴史的町並み調査事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
5 歴史的風致形成建造物修理修景事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
6 重要文化財濱口家住宅整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
7 公園・広場整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
8 伝統行事調査事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
9 歴史まちづくり団体支援事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
10 町並み散策拠点駐車場整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
11 周遊性向上検討・案内板設置事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
12 「稲むらの火」関連事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
13 観光周遊ルート整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
14 文化遺産観光拠点充実事業

3
456
7
8
910111213141516④文化財の保存又は活用に関する事項（様式１－４）
・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 文化財の防災に関する取り組み

17⑤効果・影響等に関する報道（様式１－５）
1 歴史価値底上げで協定 他

・・・・・・・・・・・・・・・・・

18

・・・・・・・・・・・・・・・・・

19

・・・・・・・・・・・・・・・・・

20⑥その他（効果等）（様式１－６）
1 濱口梧陵国際賞３名受賞
津波防災への貢献称える□法定協議会等におけるコメントシート（様式２）

進捗評価シート（様式１-１）

評価軸①-1
組織体制
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

計画の推進体制

本計画の推進体制については、教育委員会社会教育班を計画推進の事務局とし、歴史まちづくり法第11条に基計画に記載
づく広川町歴史的風致維持向上計画推進協議会において計画推進や計画変更、円滑な事業の実施に向けた相している内容談を行い、広川町文化財保護審議委員会の協力や和歌山県などの関係部局との調整を図り事業を展開する。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で関係機関の連携のもと、作業部会等において都度各事業の進捗について情報共有を行いながら、計画の推進を図った。
法定協議会である「広川町歴史的風致維持向上計画推進協議会」を２月２０日に開催し、計画の変更申請、進行管理・評価について意見聴取を行った。広川町文化財保護審議委員会は６月２８日に開催し、歴史まちづくり事業について説明を行った。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
歴史まちづくり計画の事業推進に向け、庁内組織の情報共有と、目的の共有化を図ることが必要であり、連携を強化していく。
状況を示す写真や資料等

広川町歴史的風致維持向上計画推進協議会名簿計画の推進体制

広川町－１

進捗評価シート
評価軸②-1
重点区域における良好な景観を形成する施策（様式１－２）
評価対象年度

項目

令和４年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

良好な景観の形成に関する施策との連携

計画に記載 広川町の優れた景観を維持し後世に継承するため、景観行政団体に移行するとともに、景観法に基づく景している内観計画の策定を検討する。
容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で歴史的景観を活かしたまちづくり推進に向けて、歴史的景観都市協議会、近畿地方都市美協議会に加盟した。
優れた景観を維持し後世に継承するため、景観行政団体に移行するとともに、景観法に基づく景観計画策定に向けた検討を進めるため、セミナーや協議会研修に参加した。
本町においても、主に地域住民向けに歴史まちづくり・景観セミナーを実施した。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

近畿地方都市美協議会（令和４年７月１１日）

近畿地方都市美協議会（令和４年１２月２２日）

広川町歴史まちづくり・景観セミナー（令和５年２月１８日）

広川町－２

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況項目

□実施済
■実施中
□未着手

広村堤防歴史広場整備事業
事業期間 平成２９年度～令和７年度
支援事業名 町単独事業

計画に記載 広村堤防の本質的価値を明らかにし、望ましい保存・活用の方針を定めるため保存活用計画書を策定すしている内 る。その計画方針に基づき、広村堤防に隣接した私有地を購入し、広場整備を行い史跡の周辺環境の向上容を図る。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で保存活用計画の策定に向けて、第２回史跡広村堤防保存活用計画策定委員会を５月２５日に開催、第３回を１１月２９日に開催した。協議の中で出た意見をもとに修正を進め、令和５年度の完成を予定している。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

保存活用計画を策定し、その計画方針に基づき今後広場整備を実施する。
状況を示す写真や資料等

史跡広村堤防保存活用計画策定委員会の様子

広村堤防植生図

史跡広村堤防保存活用計画策定委員会名簿

広川町－3

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-2
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

熊野古道（熊野参詣道紀伊路）整備事業
事業期間 令和元年度～令和７年度
支援事業名 町単独事業

計画に記載 熊野古道鹿ヶ瀬峠史跡本体の整備に向けた発掘調査を行い、保存活用計画書を策定する。策定された史している内跡の保存・活用方針に基づき整備を行う。
容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で現地調査を行う中で軽微な修繕箇所が見受けられたため、応急措置を行うとともに、今後の保存活用計画策定について検討を行った。また、熊野参詣道紀伊路の道普請を行い、熊野古道トレッキングを味わいながら整備を行った。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

現地調査中の修繕箇所確認

熊野参詣道紀伊路道普請

広川町－4

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-3
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

耐久社調査事業
事業期間 令和３年度～令和７年度
支援事業名 町単独事業

計画に記載 県指定史跡耐久社を調査し、文化財価値を確認するとともに、今後の濱口梧陵顕彰施設として保存活用方している内針を定める。
容定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で和歌山県立博物館の特別展に合わせ「学則」や「耐久社掲示」の調査を行うとともに、安政地震後の広村を描いた「広村屏風絵」のレプリカを耐久社に展示し、来訪者の見学環境を整えた。また、耐久社の資料を整理、図面を確認し、今後の活用方針を検討した。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

耐久社内観

耐久社平面図

耐久社配置図広川町－5

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-4
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

歴史的町並み調査事業
事業期間 平成２９年度～令和７年度
支援事業名 町単独事業

計画に記載 広地区の市街地には、中世に行われた町割に近世から近代にかけて建築された建造物が良好な状態で佇している内 む。町並み把握調査が行われていないため、所在調査や建築時期等の調査を行い、歴史的風致形成建造容物への指定を推進する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で町並み保存のために重要な歴史的建造物について、和歌山県建築士会のヘリテージマネージャーに委託し、実測調査を行った。今後は国登録文化財への登録申請を目指しており、また、他の候補物件についても調査を行う。
調査事業を進めることで、地域住民の町並み保存に対する意識の向上を図るとともに、重要な歴史的建造物の保護につなげる。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画どおり進捗している■計画どおり進捗していない

良好な町並みを保存するために重要な歴史的建造物は、引き続き国登録文化財への登録や歴史的風致形成建造物への指定を進める。
状況を示す写真や資料等

調査物件（﨑山家本宅）

調査予定物件（久徳家住宅）

広川町－6

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-5
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目

令和４年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

歴史的風致形成建造物修理修景事業
事業期間 平成２９年度～令和７年度
支援事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）

計画に記載 歴史的風致形成建造物については、その活用とあわせて修理・修景を行う。事業にあたっては、建物調査している内 を行い、伝統的様式の復元を基本とした基礎調査を踏まえ、それぞれの建物の特色に即した修理・修景を容行う。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
令和３年度で修理・修景工事が完了した旧浦清兵衛商店は、令和４年度からコワーキング施設として活用し、会社、個人向けに貸与している。また、本建造物の国登録有形文化財への登録申請を行い、令和５年２月２７日付で登録された。
歴史的風致形成建造物の適正な保護と活用を行うことで、良好な町並み景観の形成や歴史・文化の周知が図られる。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

他の歴史的風致形成建造物についても、修理・修景の必要部分の洗い出しを行う。
状況を示す写真や資料等

歴史的風致形成建造物 浦家新宅
（文化財名称：旧浦清兵衛商店店舗）

コワーキング施設 旧浦清兵衛商店ホームページ

広川町－7

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-6
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況項目

□実施済
■実施中
□未着手

重要文化財濱口家住宅整備事業
事業期間 平成２９年度～令和７年度
支援事業名 町単独事業

計画に記載 濱口家住宅は、近世から明治に至る屋敷構えが一体で残り、地域を代表する商家の発展過程を示すものとしている内 して重要な意義を有している建物である。大規模な住宅で複雑な屋根構成となっているため、雨漏りや経年容により建物の傷みが進んでいる。整備の基本方針を策定し修理を実施する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で重要文化財濱口家住宅の今後の活用のため、大規模改修に向け、所有者や関係機関と協議を重ねた。
また、和歌山県文化財センターに委託し、事業計画策定に向けた基本設計業務を行っている。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施中の改修基本設計を受け、今後の改修方針や活用方法へ反映する。
状況を示す写真や資料等

濱口家住宅写真（ドローン撮影）

濱口家住宅配置図

広川町－8

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-7
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目

■実施済
□実施中
□未着手

公園・広場整備事業
事業期間 平成２９年度～令和４年度
支援事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）

計画に記載 重点区域内に公園と広場を整備することで、良好な市街地環境の保全整備と来訪者の周遊性を高めるた
している内めに、町並みとの調和した公園と広場の整備を行う。
容定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で整備を進めていた南側広場及び公園が完成し、町並みと調和した見学環境が整えられた。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等
南側広場完成写真

公園完成写真公園・南側広場の図面
南側広場

公園

広川町－9

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-8
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

伝統行事調査事業
事業期間 平成２８年度～令和７年度
支援事業名 町単独事業

計画に記載 町内に多数残されている伝統行事等は各地域で継承されるにとどまっていることから、町全体の住民の共している内有財産としての認識を広めるため、詳細調査・記録作成に取り組む。
容定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で新型コロナウイルス流行に伴う感染予防のため、今年度の調査を見送り、次年度以降に引き続き調査を行う。
平成２９年度には「乙田の獅子舞」、平成３０年度には「神艸滝の社」、令和元年度には「明神さん」祭りについて、それぞれ調査を行った。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画どおり進捗している■計画どおり進捗していない

今後、調査結果を広報誌に掲載するなど、町全体の住民の共有財産としての認識を広めるための取り組みが必要である。
状況を示す写真や資料等

神艸滝の社（平成３０年度）

広川町－10

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-9
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

歴史まちづくり団体支援事業
事業期間 昭和５６年度～令和７年度
支援事業名 町単独事業
計画に記載している内 広川町の歴史文化遺産の保存・活用に係る文化財保護・まちづくり団体を支援する。
容定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で住民と行政の協働による町全体で文化財を支えていく体制を構築するため、「広川町古典芸能保存会」「広村堤防保存会」「広川町日本遺産ガイドの会」に補助金を支出した。
地域住民等との協働による歴史文化遺産を生かしたまちづくりにより、歴史まちづくりに対する地域住民等の意識向上が図られる。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

歴史的町並みや熊野古道など歴史遺産を保護継承する団体の組織化を図り、その後の活動を支援していくことが重要である。
状況を示す写真や資料等

広川町日本遺産ガイドの会「梧陵語り部ジュニアクラブ」活動の様子(開講式 令和4年6月25日）

日本遺産ガイドの会発行「ガイドだより」

広川町日本遺産ガイドの会「梧陵語り部ジュニアクラブ」活動の様子(学習発表会、認定賞授与式 令和5年1月21日)

広川町－11

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-10
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況項目

□実施済
■実施中
□未着手

町並み散策拠点駐車場整備事業
事業期間 平成２９年度～令和７年度
支援事業名 町単独事業

計画に記載 良好な市街地環境の保全整備のために、広地区に残る伝統的な町並みや「稲むらの火」関連史跡の広村している内堤防などを巡る散策拠点となる駐車場を整備する。
容定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で令和４年度も引き続き駐車場整備のため用地交渉、測量設計等を進めた。駐車場を整備することで、広地区に残る伝統的な町並みや「稲むらの火」関連史跡の広村堤防などを巡る散策拠点となるよう目指している。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

駐車場整備箇所

駐車場整備箇所（13台予定）

駐車場整備予定地

広川町－12

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-11
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目

□実施済■実施中□未着手

周遊性向上検討・案内板設置事業
事業期間 平成２９年度～令和７年度
支援事業名 町単独事業、和歌山県観光施設整備補助金

重点区域や熊野古道の周遊性を向上させるためのサイン計画やガイドラインを検討し、計画書を策定する

計画に記載 とともに文化財等の説明板、周遊観光や町並み探訪等に資する誘導標識などを整備する。案内看板設置
している内にあたっては、訪日外国人旅行者を呼び込み、外国人向けの受け入れ環境の充実を図るために、多言語容の案内看板等を整備する。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で町指定文化財の説明看板を５基新調し、地元住民や観光客の文化財に対する理解が深まり、地域への愛着と歴史的環境を大切にする心の醸成につながることが期待できる。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等
町指定文化財説明看板

広川町－13

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-12
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

「稲むらの火」関連事業
事業期間 平成２７年度～令和７年度
支援事業名 町単独事業

計画に記載 「稲むらの火」に関する啓発事業や濱口梧陵の顕彰事業を実施する。令和２年（２０２０）濱口梧陵生誕２００
している内 年、令和７年（２０２５）「世界津波の日（World Tsunami Awareness Day）」制定１０周年など節目の年には、
容講演会やシンポジウム等を実施する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で「稲むらの火祭り」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、例年募集している松明行列を町内在勤・在住の方に限って縮小開催した。また、第１２０回を迎える「津浪祭」を１１月５日に開催し、土盛りや式典を行った。
町外においても「稲むらの火」を発信するため、和歌山ジャズマラソンプレイベントのクラシックオーケストラコンサートでは、「世界津波の日」の演奏と町内小学生による「稲むらの火」の合唱を行った。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等「稲むらの火祭り」の様子（令和４年１０月２２日）

クラシックオーケストラコンサートの様子（令和４年１１月２日）「津浪祭」の式典と土盛りの様子（令和４年１１月５日）

広川町－14

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-13
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

観光周遊ルート整備事業
事業期間 平成３０年度～令和５年度
支援事業名 社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）

計画に記載
している内 「稲むらの火」関連文化遺産や町並みをめぐる歩行環境を整備し、散策ルートの魅力向上を図る。
容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で「稲むらの火」関連文化遺産や町並みをめぐる観光周遊ルートである広西５３号線の工事が完了した。
また、名島・上中野線において、測量設計業務や入札が完了し、工事着工した。
重点区域内の歩行環境が改善され、周遊性が高まることで来訪者の往来が活発となる。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

観光周遊ルート（広西53号線）整備後

写 真

ルート整備平面図（名島・上中野線）

広川町－15

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-14
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

文化遺産観光拠点充実事業
事業期間 令和４年度～令和５年度
支援事業名 空き家対策総合支援事業

計画に記載 稲むらの火の館、広村堤防、稲むらの火区域を巡る長時間滞在型の観光を推し進めるため、重点区域内にしている内 位置し、日本遺産の構成文化財、国の登録文化財であり歴史的風致形成建造物でもある旧戸田家住宅を容宿泊・飲食施設として整備する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で「百世の安堵を感じるオーベルジュ」をコンセプトに掲げ、旧戸田家住宅の整備を進めるため、令和４年９月に公募型プロポーザル入札を実施し、令和４年１１月には「旧戸田家ファシリティマネジメント共同事業体」と旧戸田家住宅改修整
備及び運営維持管理事業の基本協定を締結しており、設計業務と事前調査業務を実施した。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等
国登録有形文化財 旧戸田家住宅の外観写真

旧戸田家活用イメージ（案）１階

２階

広川町－16

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④-1
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

文化財の防災に関する取り組み

計画に記載 防災訓練を毎年文化財防火デーにあわせ、重要文化財広八幡神社や法蔵寺において地元消防団と所有している内者、教育委員会が連携しており、今後も継続して行う。
容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で１月２２日に重要文化財広八幡神社と法蔵寺において消火訓練・防災訓練を行い、防犯体制の強化について注意喚起した。
自衛消防隊と所有者、企画政策課が連携して実施しており、防災意識の向上が図れた。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

防災訓練の様子（令和５年１月２２日）

広川町－１７

進捗評価シート（様式１-５）

評価軸⑤-1
効果・影響等に関する報道
評価対象年度
報道等タイトル

年月日

令和４年度
掲載紙等

歴史価値底上げで協定 町・紀陽銀・古民家活用「つぎと」令和4年5月14日

毎日新聞

二之湯智内閣府特命担当大臣が稲むらの火の館に来館

令和4年6月

広報ひろがわ６月号

古民家等活用セミナーを開催しました

令和4年8月

広報ひろがわ８月号

濱口梧陵翁生誕200年記念 胸像建立除幕式

令和4年9月

広報ひろがわ９月号

たいまつ作り 思い熱く令和4年9月29日

読売新聞

稲むらの火祭り３年ぶり

令和4年11月1日

読売新聞

地震で電車停止 高台へ避難訓練 世界津波の日、和歌山

令和4年11月6日

読売新聞

１２０回津浪まつり

令和4年11月11日

和歌山特報

梧陵語り部ジュニア認定式 深く学び、防災の心つなぐ

令和5年2月3日

有田タイムス

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で包括連携協定の記事、稲むらの火関連の記事、津浪祭などが新聞に掲載され、町内外へのアピールとともに歴史まちづくりや広川町に対する関心が高まった。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし

状況を示す写真や資料等

歴史価値底上げで協定（毎日新聞）

濱口梧陵翁生誕200年記念 胸像建立除幕式（広報ひろがわ９月号）

稲むらの火祭り３年ぶり（読売新聞）

たいまつ作り 思い熱く（読売新聞）

広川町－１８

進捗評価シート（様式１-６）

評価軸⑥-1
その他（効果等）
評価対象年度

令和４年度項目
濱口梧陵国際賞3名受賞 津波防災への貢献称える
計画に記載
している内容定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で。記事・議会議事録等を添付「濱口梧陵国際賞」の受賞者が稲むらの火の館を訪問した。広川町の防災文化を国内だけでなく国外にも発信することができ、観光振興などを通じた広川町の活性化が図られた。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし
状況を示す写真や資料等

新聞記事「濱口梧陵国際賞3名受賞 津波防災への貢献称える」（有田タイムス令和４年１１月１９日）

広川町－１９

法定協議会等におけるコメント（様式２）

評価対象年度

令和４年度

・法定協議会等におけるコメント
コメントが出された会議等の名称：令和４年度広川町歴史的風致維持向上計画推進協議会
会議等の開催日時：令和５年２月２０日（コメントの概要）〇耐久社は随時入れるものではないが、日本遺産ガイドの案内や希望に応じて開放し、比較的気軽に見学できるようになっている。一般開放されていないところが課題かと思うが、今後も展示物等をより多くの人が見学できる機会が増えると良い。
〇歴史まちづくり団体支援事業である広川町日本遺産ガイドの会が中心となってガイドだよりを発行しているのは良いことだと思う。
〇歴史的風致維持形成建造物など町としても残していきたい方針だと思うが、個人での維持は難しい中で、負担軽減も考える必要があると思う。予算の都合もあるが、地域住民が残したい意向があっても負担が大きいと実現しないので、本腰を入れて何ができるかが課題。民間事業者を活用することも方法だが、個人が保有する際に何か補助ができないか。
〇様々進めていただいているように、基金的なもので町としても支援できる仕組みを作っていってほしい。
〇伝統的建造物を残していく環境を作ることが大事。維持管理が難しく住民が保存を諦めてしまわないよう、残していけるベクトルを示せるよう進めていってほしい。

（今後の対応方針）〇個人所有の建造物については、調査を行い文化財指定や登録を進めることで、補助ができる。
また、旧戸田家住宅のように民間事業者への委託を進めることで、その収益等により保存も図れる。いかに保存するかという思いを共有しながら進めていく。さらに、企業版ふるさと納税を活用することで、文化財の保存活用のための整備を進めることも考えている。
〇ふるさと納税の使途の一つとして「日本遺産を活用したまちづくりに関する事業」を位置付けており、具体的な事業は町ホームページでも公表している。令和3年度は稲むらの火記念公園整備事業、広村堤防管理委託料、古民家シェアオフィス施設整備事業に活用している。
〇町並みや景観保全のため歴史的建造物を維持管理できるよう支援するとともに、各事業についても引き続き各機関・関係課と連携しながら進めていく。

広川町－２０