西松建設の施工BIM

生産設計モデルを活用した施工図やICT建機へのデータ連携

西松建設㈱ 原康輔
黒川 和孝

工事概要
受注方式
建設地
主要用途
設計期間
工事期間
階数
主体構造
敷地面積
建築面積
延床面積

設計概要・工事概要
設計施工一貫岩手県
流通2021/5/15 〜2022/3/30（10.5ヶ月）
2022/4/1〜2023/11/30（20ヶ月）
地上 3階
S造
73,713.㎡
41,564㎡
99,592㎡

2

作業体制
BIMマネージャー

BIMモデラー

作業体制

支援部門
課長 １名(兼務)

施工図会社
3〜4名にてモデリング

在籍期間

着工6ヵ月前から(18ヵ月:非常駐）着工6ヵ月前から(18ヵ月:非常駐）

3使用したBIMツール
目的

BIMツール
Revit
Navisworks
BIM360Revit
DynamoGLOOBE Construction
Trimble Business Center

4取組みの概要
目的

実施内容❶生産設計モデルからモデルと連携した施工図を作成し、施工に活用・施工図的なチェックをした生産設計モデルを作成
・モデルと連携した施工図を作成して、施工に活用❷生産設計モデルから作成した根伐モデルを根伐り図とICT建機に活用
・生産設計モデルから根伐モデル・根伐り図を作成
・根伐モデルをICT建機と連携し、施工に活用
・Dynamoツールにより自動で根伐りモデルを作成
・LandXMLデータをICT建機にシームレスに連携

5

取組みの概要（ワークフロー）

6

生産設計モデルを活用した施工図やICT建機へのデータ連携◆目的 ❶：フロントローディングされた情報が盛り込まれた施工図を着工時までに作成することで余裕をもって施工管理が出来る事を目指す➋：施工情報が盛り込まれたBIMモデルを活用する事で、施工及び品質管理の高度化を目指す❶❷

7

生産設計モデルを活用した施工図やICT建機へのデータ連携◆実施内容と成功要因、工夫点、効果、次回改善点❶生産設計モデルからモデルと連携した施工図を作成し、施工に活用❷生産設計モデルから作成した
根伐り図と、根伐りモデルをICT建機と連携し施工に活用①成功要因

形式知化したチェックリストにより施工図のフロントローディングを実現

生産設計モデルからDynamoツールで根伐モデルを作成しICT建機との連携②工夫点

施工図チェックノウハウを盛込んだ専用ファミリや図面表記に必要なタグファミリの整備

敷地地盤レベルが異なる根伐りモデルの一括作成が出来ない為モデルを分割することでデータの作成と管理を実施③効果

モデルと連動した施工図の仕組みにより、図面化した後の作業の最小化

根伐りモデルを自動で作成することでヒューマンエラーがなく施工品質が向上④次回改善点

2D加筆となっているハッチング、寄り寸法表記などの最小化を改善したい

RevitとGLOOBEの2つのソフトを活用したが今後はRevitからLandXML出力まで一元化したい

8

①生産設計モデルからモデルと連携した施工図を作成し、施工に活用
成功要因❶-① 施工図検討の標準化によりフロントローディングが実現
工夫点 ❶-➁ 専用のファミリや図面表記に必要なタグファミリを整備
BIMワークフロー
期間

基本設計

実施設計

着工〜施工フロー

施工図要件FL①

施工図要件FL②、FL③

現場調整

キーデート

設計者
FL打合せ
①

❶-①
設計

成功要因➊－①
チェックノウハウを標準化❶生産設計モデル
からモデルと連携した施工図を作成
し、施工に活用

専用ファミリやタグ
ファミリを整備❷生産設計モデルから作成した根伐りモデルと、ICT建機を連携し、施工に活用

▼確認
申請

設計者
FL打合せ③

▼契約

❶-➁
専用
ファミリ

設計モデル
生産設計モデル

生産設計❶-①

工夫点➊－➁

設計者
FL打合せ
②

BIM
推進室

施工図
要件FL②

施工図
要件FL①
形式知化による
チェックリスト

❶-➁

施工図
要件FL③
躯体図

根伐りモデル(自動作成)

根伐り図

LandXML自動作成
タグ
ファミリ

ICT建機

根伐り
工事

施工作業所
躯体図

施工

9

取組みの効果
効果❶-③ 施工図業務のフロントローディングによる着工後の調整業務の最小化
着工

従来の施工図作成フロー

施工図作成
（たたき）

設計
生産設計モデルによる施工図作成フロー

チェックノウハウ
を標準化

調整❶-①

専用
ファミリ施工図要件
チェックリスト

生産設計モデル

❶-➁

タグ
ファミリ

施工図検討
フロントローディング

施工図作成（検討済み）

調整

調整

承認

施工❶-③

着工

設計
成功要因➊－①

施工準備時間に余裕がない

施工準備

承認

出図

施工

余裕を持った
施工準備資材発注

効果➊－③
調整業務が最小化

成功要因➊－➁
専用ファミリやタグファミリを整備

10

成功要因と工夫点
成功要因❶-① 施工図検討の標準化によりフロントローディングが実現
成功要因➊－①

施工図要件チェックリスト

チェックノウハウ
を標準化

施工図検討
ノウハウ
施工図検討はどうやってしているか

ベテラン社員
施工図会社

なるほど！
経験が少なくてもこれなら出来る！

標準化

担当者によるバラツキ
経験値による差反映

チェック品質の均一化・精度向上

若手社員
BIMアシスタント

誰でも同じ判断(品質・精度)にたどり着ける生産設計モデルフロントローディングが反映され精度の高いモデルが作成可能

11

成功要因と工夫点
工夫点❶-➁ 施工図チェックノウハウを盛込んだ専用ファミリや図面表記に必要なタグファミリを整備したこと【生産設計モデル】
形式知化によるチェックリスト
設計中のフロントローディング
業務による施工図要件チェックが反映された生産設計モデル【生産設計モデルと連携した杭伏図】
専用ファミリ

成功要因➊－➁
専用ファミリやタグファミリを整備❶-②
タグファミリ【生産設計モデルと連携した基礎伏図】【生産設計モデルと連携した基礎断面図】

12

次回改善点
次回改善点❶-④ ２D加筆となっているハッチング、寄り寸法表記などを最小化
朱書き：２D加筆

次回改善点➊－④
ツール化などにより２D加筆を最小化

13結果と課題➀生産設計モデルと連携した施工図を作成し、施工に活用◆結果
・フロントローディングされた施工図情報を持った正しいモデルがある事で効率的に施工図を出力することが出来た
・BIMモデルと２D図面が連動するように専用ファミリを整備したことにより修正が発生した場合でも、モデルを修正することで平面、断面共に修正が行われ、転記によるミスが防げた◆課題
・モデルと連動して出力出来ない部分に２D加筆が必要になり、工数増大や作図・修正時のヒューマンエラーが発生する恐れがある┗アドインや専用ツールの開発により２D加筆の最小化を目指したい
・従来の２DCADによる施工図の修正より、BIMモデル修正による施工図修正の方が、工数が3倍ほどかかっているのが実情である┗アドインや専用ツールの開発により、工数削減につなげたい

14

②生産設計モデルを活用した根伐モデル、根伐図作成とICT建機との連携
成功要因❷-① 生産設計モデルから自動で根伐りモデルを作成
効果❷-③ 根伐りモデルを自動で作成することで、ヒューマンエラーがなく生産性の向上が図れた
成功要因➋-１

効果➋-③

生産設計モデルから自動で根伐りモデルを作成し、ICT建機との連携や根伐図の作成が出来た

根伐りモデルを自動で作成することで、ヒューマンエラーがなく生産性の向上が図れた

➋-①・③

15

②生産設計モデルを活用した根伐モデル、根伐図作成とICT建機との連携
成功要因❷-① 生産設計モデルから自動で根伐りモデルを作成
工夫点 ❷-② モデルを分割することでデータの作成と管理を行った【Revit上で根伐りモデル作成ツール(Dynamo)による根伐りモデルを自動で作成し、根伐り図を作成】➋-①成功要因➋-１
生産設計モデルから自動で根伐りモデルを作成し、ICT建機との連携や根伐図の作成が出来た

工夫点➋-②
敷地地盤のレベルが東西で異なり、根伐りモデルの一括作成ができないた
めモデルを分割することでデータの作成と管理を行った

➋-②

16

取組みの効果
効果❷-③ 根伐りモデルを自動で作成することで、ヒューマンエラーがなく生産性の向上が図れた
効果➋-③
根伐りモデルを自動で作成することで、ヒューマンエラーがなく生産性の向上が図れた

根伐り条件を設定

Dynamoツールを実行

根伐りモデルが自動で生成

ツール
実行

17

成功要因と工夫点
成功要因❷-① 生産設計モデルから自動で根伐りモデルを作成
根伐りモデルから色分け図、根伐り底レベルを自動で作図

成功要因➋-①
生産設計モデルから自動で根伐りモデルを作成し、ICT建機との連携や根伐図の作成が出来た

床付けレベル毎の色分け

床付け天端レベル18

成功要因と工夫点
成功要因❷-① ICT建機との連携が出来た
工夫点 ❷-② モデルを分割することでデータの作成と管理を行った◆RevitからGLOOBEにデータを読み込み、根伐りモデルを作成し、LandXML出力してICT建機と連携①躯体モデルのRevit②GLOOBEで根伐りモデルを作成→LandXML出力

➋-②

➋-①

③ICT建機用のデータに変換

工夫点➋-②

成功要因➋-①

敷地地盤のレベルが東西で異なり、根伐りモデルの一括作成ができないためモデルを分割することでデータの作成と管理を行った

生産設計モデルから自動で根伐りモデルを作成し、ICT建機との連携や根伐図の作成が出来た計画地盤に合わせて地形を生成する。地形の分割が必要な場合は、この時点で分割を行う。

19

次回改善点
次回改善点❷-④ RevitとGLOOBEの2つのソフトを活用したが、モデルを複数作成する事によるリスク回避やデータの一元化を図るため、今後はRevitでLandXML出力まで一元化したい①躯体モデルのRevit②GLOOBEで根伐りモデルを作成→LandXML出力
根伐りモデル③ICT建機用のデータに変換➋-④東西の工区を分割

次回改善点➋-4
RevitとGLOOBEの2つのソフトを活用したが、今後はRevitLandXML出力まで一元化したい

別ソフトを介さずにRevitデータより直接ICT建機データへ連携したい

20

結果と課題②生産設計モデルから作成した根伐り図と根伐りモデルをICT建機と連携し施工に活用◆結果
・正しいモデルがある事で、根伐りモデルを作成し、根伐り図やICT建機との連携ができた・生産設計モデルから根伐りモデルを自動で作成する事で、ヒューマンエラーが無く品質の向上及び作図の効率化が図れた・根伐りモデルのLandXMLデータに、土工事に必要な情報を付加する事で、重機オペレータが根伐り図を殆ど見ることなく、床付けレベルや通り芯、躯体情報などをモニター上で把握する事ができ、効率的に施工ができた

21

結果と課題②生産設計モデルから作成した根伐り図と根伐りモデルをICT建機と連携し施工に活用◆課題
・LandXMLデータ出力のために、GLOOBEを活用したが、今後はアドインツールの開発で、RevitからLandXMLデータ出力まで一元化したい・根伐りに必要な条件設定のもと、自動でモデルが作成されるため、建物形状や敷地形状により現実的な根伐り形状と異なる部分が発生するため、部分的な修正が必要になる。
今後は、アドインツールの開発で修正部分が最小となるようにしたい・作業員がICT建機の操作に慣れるまで時間が掛かった。
└今後は作業員へ教育を事前実施し、慣れに掛かる時間を削減したい

22

西松建設の施工BIM

ご清聴ありがとうございました。