尾張北部環境組合

ごみ処理施設整備・運営事業-事業概要及び工事説明会-

令和5年7月2日0 /41

本日ご説明する内容

１ ごみ処理施設整備・運営事業の概要
２ 施設整備の内容
３ 全体工事計画
４ 直近の工事予定
1 /41

本日ご説明する内容

１ ごみ処理施設整備・運営事業の概要
1. 尾張北部地域のごみ処理施設の現状と広域化
2. 尾張北部環境組合の設置
3. ２市２町と組合の役割分担
4. 実施区域の位置
5. 事業概要
6. 事業関係者
7. 業務工程8. 収集・運搬の通行ルートと受入計画
2 /41

１-１. 尾張北部地域のごみ処理施設の現状と広域化● 国によるごみ処理の広域化を推進する動きを受けて、愛知県
では「第２次愛知県ごみ焼却処理広域化計画」を策定● この計画の中で、犬山市、江南市、大口町、扶桑町からなる２市2町が現在所有している２か所のごみ処理施設を１か所へ統合することとされています。
【既存施設の概要】
江南丹羽環境管理組合
環境美化センター

昭和57年11月
供用開始
150ｔ/日事業実施区域

各務原市

犬山市
都市美化センター
昭和58年４月
供用開始
135ｔ/日

3 /41

１-２. 尾張北部環境組合の設置● 効率的かつ確実にごみ処理事業を推進し、循環型社会の形成に取り組むため、平成２９年４月に「尾張北部環境組合」を設置● 広域化計画に基づく２市２町（犬山市・江南市・大口町・扶桑町）の新ごみ処理施設の整備・運営事業を推進しています。

※ 組合は、地方公共団体の組織及び運営に関する事項を定めた地方自治法において、「一部事務組合」として、地方公共団体の一つに位置付けられています。

4 /41

１-３. ２市２町と組合の役割分担● 「２市2町（犬山市・江南市・大口町・扶桑町）」の役割
ごみの減量化・資源化▶ごみの減量化・資源化は、２市２町の施策により実施されます。

収集・運搬▶収集・運搬は、２市２町が実施します。

● 「尾張北部環境組合」の役割
一般廃棄物中間処理▶ごみ処理施設を新たに整備し、運営します。

灰の再資源化▶焼却処理後の灰は、民間企業を活用して資源化します。
※ ごみの資源化（マテリアルリサイクル推進施設で鉄・アルミ等を回収）
5 /41

１-４. 実施区域の位置● 令和３年５月１４日に「尾張都市計画ごみ処理施設（一般廃棄物処理施設）」として都市計画決定（決定権者：江南市）されています。
項目

概位

置

江南市中般若町北浦地内

面

積

約3.0ha

詳

要細図

位置図

各務原市

凡例
事業実施区域「尾張北部環境組合ごみ処理施設」

6 /41

１-５. 事業概要
名称

ごみ処理施設整備・運営事業

事業主体 尾張北部環境組合
処理量①エネルギー回収型廃棄物処理施設：194t/日 (※可燃ごみを焼却する施設)②マテリアルリサイクル推進施設：14t/5h (※不燃・粗大ごみを処理する施設)

事業用地 江南市中般若町北浦地内
処理方式 全連続燃焼式ストーカ方式
事業方式①エネルギー回収型廃棄物処理施設： DB+O（Design-Build-Operate）方式(※設計から建設、施設運営までを事業者委託)②マテリアルリサイクル推進施設：DBM（Design-Build-Maintenance）方式(※設計、建設、施設維持は事業者委託し、施設運転は組合実施)
1)設計・建設期間：令和5年3月～令和10年3月

事業期間2)運営期間

①エネルギー回収型廃棄物処理施設：令和10年4月～令和30年3月(20年間)②マテリアルリサイクル推進施設：令和10年4月～令和20年3月(10年間)

7 /41

１-６. 事業関係者■事業主体
尾張北部環境組合■設計施工
三菱・佐藤・昭和・松岡特定建設工事共同企業体
・三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社 中部支店
・佐藤工業株式会社 名古屋支店
・昭和土建株式会社 江南支店
・松岡建設株式会社■設計・施工監理
株式会社 エックス都市研究所■運営委託
尾張北部エコクリエイション株式会社
重環オペレーション株式会社
8 /41

１-７. 業務工程
１－７． 業務工程項目
施設詳細設計準備工事（伐採）
土地造成工事
土木建築工事プラント工事
試運転
運営期間

令和5年度
(2023年度)

令和6年度(2024年度)

令和7年度(2025年度)

令和8年度(2026年度)

令和9年度(2027年度)

令和10年度(2028年度)▼令和5年初旬着手▼令和5年9月頃着手
文化財保護法に基づく試掘調査（江南市）▼令和6年初旬着手▼令和6年12月頃着手▼令和7年12月頃着手
令和９年11月頃▼

▼令和10年4月
供用開始

9 /41

１-８. 収集・運搬等の通行ルートと受入計画● 収集・運搬は、２市２町が実施します。図は、２市２町からごみ処理施設に至る主要ルートを示しています。
● ２市２町内の詳細ルートは、住民の皆様と情報共有を図りながら、今後、収集運搬業者と調整します。
Ｎ

車両台数（環境影響評価書より）
項

目

大台/日型

小型

廃棄物運搬車両120－

直接搬入車両35132

合155132計※ 大型：パッカー車、普通貨物車※ 小型：乗用車、小型貨物車（軽トラック等）

受入計画（予定）
月～金 8：30～17：00
土8：30～13：30※ 12/31～１/3を除く● 直接搬入車両の受け入れ時間、事前予約制の導入などの詳細は２市２町と協議して決定

10 /41

１-８. 収集・運搬等の通行ルートと受入計画（繁忙期の受入シミュレーション）● 環境影響評価では、収集・運搬車両台数は、１日あたり２８７台（直接搬入車両含む）と想定していますが、ゴールデンウィークや年末など、年に３日程度発生が予想される繁忙期（１日あたり８５０台：最大想定）であっても、敷地外に渋滞を発生させないようにします。

11 /41

本日ご説明する内容

２ 施設整備の内容
１． 処理方式と資源化
２． 景観と動線計画
３． 脱炭素と環境保全
４． 施設の災害対策

12 /41２-１.処理方式と資源化 ①ごみ処理施設の構成とフロー

確実なごみ処理と排ガス基準の遵守

13 /41２-１. 処理方式と資源化 ②ごみの処理方式

循環型社会実現に適したストーカ式焼却炉を採用

ストーカ炉の仕組み

ごみが燃えている様子

POINT

補助燃料なしでごみが自燃する
ため、低炭素で環境にやさしい

POINT

国内稼働実績が最多の方式

POINT

AIを活用した自動燃焼制御

14 /41２-１. 処理方式と資源化 ③排ガス処理フロー

排ガス処理設備の最適設計により国内最高水準の規制値を遵守
燃焼システム(DXNs･CO･NOx)①②酸性ガス除去制御❶③乾式薬剤吹込ライン

❹❺❷❸

❺

❻

❶
④ろ過式集じん装置⑤触媒脱硝設備

15 /41２-１. 処理方式と資源化 ④公害防止基準値

排ガス基準の遵守
組合要求水準

POINT

単位

停止基準

法規制値

ばいじん

g/㎥N

0.01

0.04

HClppm10

約430

SOxppm10

K値=9.0NOxppm

25

250

COppm

30100(約1180ppm相当)

国内最高水準の基準で管理

16 /41２-1. 処理方式と資源化 ⑤稼働状況の情報発信

排ガス等自主規制値を情報掲示板、HP、公害防止委員会で発信
情報掲示板掲示項目
排ガス連続測定リアルタイム値
排ガスダイオキシン類･水銀定期測定値
排ガス法令及び自主規制値
発電電力リアルタイム値
各炉の稼働情報管理事務所で入力した情報
屋外公害情報掲示板(他施設事例)
POINT

環境情報を屋外公害情報掲示板でリアルタイムに提供、定期測定結果などHPで積極的に情報発信

17 /412-1. 処理方式と資源化 ⑥灰の資源化

東海地方2箇所と関東地方1箇所で灰を再資源化

事業用地

中央電気工業
中部リサイクル

項目

三重中央開発

方法

焼成

中部リサイ
中央電気工業
クル
溶融

資源物
利用用途

土木資材

土木資材

土木資材

三重中央開発POINT

不測の事態にも関東地方、中国地方の資源化工場でバックアップ

POINT

資源化物を有効に利用

18 /412-1. 処理方式と資源化 ⑦資源の回収

豊富な納入実績に基づく設備設計で資源を回収

低速回転式破砕機 内部

POINT

最適な破砕刃幅の選定や効率的な選別設備の構成

19 /41２-２. 景観と動線計画 景観①（上空南側からの視点）

POINT

20 /41２-２. 景観と動線計画 景観②（地域に調和したデザイン）くらしと環境に寄り添う「水とみどり華やぐエコプラント」

籠（かご）/竹組み
モチーフの外壁

ALCデザインパネルで表現
POINT

木曽川沿いの豊かな自然・文化と融和するランドスケープ

POINT

アースカラーの建屋と日射を調整する庇がやさしく景観と調和

21 /41２-２. 景観と動線計画 景観③（屋上デッキ）

POINT

22 /41２-２. 景観と動線計画

車両動線

完全一方通行によるスムーズな車両動線

計量

計量

投入

POINT

ごみ搬入車と一般車のエリア分け

⇒

安全確保

POINT

時計回りの完全一方通行⇒

スムーズな車両動線※ランプウェイ：傾斜路、プラットホーム：ごみ受け入れ場

23 /41

２-３. 脱炭素と環境保全 ①建築技術によるＣＯ２削減

パッシブデザイン*と省エネ・創エネ技術の併用による環境負荷低減
パッシブデザインシミュレーション

夏季の日射遮蔽

冬季の日射取得＊太陽の光や熱等、環境がもっているエネルギーを上手に建物に取り込む設計

日射、雨水、風、緑化等、POINT 環境面でも財政面でもやさしい施設設計
POINT

自然エネルギーを用いて省エネ・創エネの推進

24 /41

２-３. 脱炭素と環境保全 ②環境保全コンセプト

生物多様性を主流化し、人と自然が共生する施設

等

POINT

環境保全と生態系ネットワーク形成に配慮した緑づくり

25 /41

２-３. 脱炭素と環境保全 ③環境保全（植栽）

敷地全体を「森のビオトープ」として創生し、あいちミティゲーションにおける「代償」措置実施

POINT

残地森林部の環境改善と植栽による森林再生を行うことで、周辺環境と調和した多様性のある森づくりを推進

26 /41

２-３. 脱炭素と環境保全 ④環境学習・啓発展示

資源循環を施設全体で考え啓発する施設

POINT

訪れる人たちに資源循環を考えるきっかけを提供※３R: Reduce（ごみをできるだけ減らす）、Reuse（繰り返し使えるモノは繰り返し使う）
Recycle（繰り返し使えないモノは資源として再利用する）

27 /41

２-３. 脱炭素と環境保全 ⑤展示ハイライト

未来を創る人を育む環境啓発の場
全面ガラスの迫力ある見学空間

リサイクルをゲーム感覚で学ぶデジタル展示

巨大なカラクリ発電体験模型

未来の環境を一緒に考える覗き穴スコープ28 /41

２-３. 脱炭素と環境保全 ⑥見学空間

大型窓から眺めるダイナミックな見学体験
リサイクル中央制御室

プラットホーム

中央制御室＆ごみピット

POINT

稼働中の設備や作業者の様子を間近で見学可能なバリアフリー空間

29 /41

２-４. 施設の災害対策 ①水害対策（用地造成）

安心安全に配慮した用地造成対応

雨水調整池
TP＝30.5
灰ピット投入口
TP＝35.0以上

ランプウェイ

ごみピット

特高受変電
スペース
TP＝35.0以上

POINT

雨水調整池は自然流下で排水可能な高さ

POINT

1階の開口部には防水シャッターや防水扉を採用し、浸水対策

プラットホーム高さ
TP＝38.2

凡例
ランプウェイ

TP＝32.5エリア
TP＝33.7エリア

30 /41

２-４. 施設の災害対策 ②災害時対応

見学者ホールのフェーズフリー化＊平常時と災害時というフェーズ(場面)に関係なく役立つ設計
見学者ホール

POINT

平常時は見学引率の溜まり場として、災害時には見学者のための空調完備の受け入れスペースとして利用できるよう、壁面中心の展示空間

31 /41

２-４. 施設の災害対策 ③事業期間中の情報発信

平常時も災害時も住民生活に有用な情報を発信

施設入口デジタルサイネージ(例)POINT

デジタルサイネージに場内混雑状況や地域広報内容を掲示

POINT

災害時HPは文字中心の低通信負荷モードに移行し、確実に必要情報を提供

32 /41

本日ご説明する内容

3 全体工事計画
１． 全体工事工程
２． 工事車両搬出入ルート
３． 工事車両台数と安全対策
４． 工事期間中の環境保全

4 直近の工事予定
１． 伐採伐根工事
２． 工事進捗状況のご案内
33 /41

３-１. 全体工事工程34 /41

３-２. 工事車両搬出入ルート

造成工事期間中のルート
愛岐大橋南交差点

建築工事着工後のルート

35 /41

３-３. 工事車両台数と安全対策

工事内容・車両台数計画に応じた動線計画・用地計画

凡例

工事車両
通勤車両

造成工事期間中の安全対策

建設工事中の渋滞対策

工事車両は県道の交通量のPOINT 多い7時30分から9時までは入出場を禁止します

県道拡幅工事後速やかに本設乗り入れ
POINT 路を完成させ、渋滞を発生させないよう左折入場・左折出場

9時以降は誘導員を配置し、POINT 一般車両との交通災害発生を防止します

POINT

朝夕の通勤時間帯を避け、相乗りのルール化などにより低減

36 /41

３-４. 工事期間中の環境保全

近隣住民に配慮した騒音・振動抑制対策

工事車両による土砂流出と粉じん飛散への対策

タイヤ洗浄状況

粉じん予測イメージ

地域と繋がるオープンな現場

見学台イメージ

仮囲いイメージ

37 /41

４-１. 伐採伐根工事
工事期間：2023年9月～2024年1月（準備は8月中旬頃より）伐採木搬出場
伐採木は以下の再利用を想定①幹材の一部は木製品に。家具などに加工し建設後の施設内で使用②既存樹木の移植(移植まで場外で保管)

人や乗用車用出入口

事業実施区域

東側エリア

事業実施区域の東側は、国土交通省が防災拠点を整備しているエリア
トラック・重機搬出入ルートとしての利用について調整中

38 /41

４-２. 工事進捗状況のご案内● 工事着工後は進捗状況を地域の皆様に発信するためのホームページを公開します。
● ホームぺージは、組合ホームページ
www.owarihokubu.jpからリンクを貼る予定です。
● 開設時期は8月中旬頃を予定しております。

39 /41

住民と環境にやさしい安全安心の処理計画

ゼロエミッションの推進

人と自然との共生、地域との調和を醸成する『循環型社会実現施設』
災害に負けない強靭化対応

地域密着(コミュニティ型)の施設運営
40 /41

ご清聴ありがとうございました

41 /41