第４回福島第一廃炉国際フォーラム

福島第一原子力発電所の現状と今後の課題
＠いわき芸術文化交流館アリオス

2019年8月5日

小野明

東京電力ホールディングス（株）常務執行役
福島第一廃炉推進カンパニー・プレジデント
兼 廃炉・汚染水対策最高責任者©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved１Ｆにおける廃炉・汚染水対策の進捗状況【汚染水対策～3つの基本方針～】
基本方針

予防的・重層的な対策

主な進捗状況

方針1．汚染源を取り除く①多核種除去設備等による汚染水浄化②トレンチ(※1)内の汚染水除去

多核種除去設備等による処理を継続方針2．汚染源に水を近づけない③地下水バイパスによる地下水汲み上げ④建屋近傍の井戸での地下水汲み上げ⑤凍土方式の陸側遮水壁の設置⑥雨水の土壌浸透を抑える敷地舗装

重層的な対策により汚染水の発生量を抑制（2018年度平均170m3/日）
2020年内の150m3/日達成に向けて、追加対策中

方針3．汚染水を漏らさない⑦水ガラスによる地盤改良⑧海側遮水壁の設置⑨タンクの増設(溶接型へのリプレース等)

タンク建設を進めると共に、貯留水のフランジ型タンクから溶接型タンクへの移送を完了。漏洩リスク低減

建屋内滞留水 ・建屋滞留水の貯蔵量の低減
処理
・建屋滞留水の浄化【燃料・燃料デブリ取り出し】
使用済燃料プールからの燃料取り出し

2020年内建屋滞留水処理完了※に向けて処理中※：循環注水を行っている1~3号機原子炉建屋を除く

１、２号機

３号機

４号機

ガレキ撤去、除染

燃料取り出し保管／搬出

燃料デブリ
取り出し

燃料取り出し設備の設置

１～３号機
ＰＣＶ内の状況把握／取り出し工法の検討 等

燃料デブリ
取り出し

１号機：燃料取り出し開始
２号機：燃料取り出し開始
３号機：燃料取り出し開始
４号機：燃料取り出し完了

2023年度目処
2023年度目処
2019年４月
2014年

保管／搬出

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止 東京電力ホールディングス株式会社©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved

1本日のトピックス
1. 燃料デブリ取り出しに向けた取組み
2号機ＰＣＶ内部調査
1号機ＰＣＶ内部調査
今後の計画
2. これからの1F廃炉事業
地域社会との共生プロジェクト体制への移行
T H E F U K U S H I M A F O R U M I V • M A R C H 1 5 - 1 8 , 2 0 1 6 • TO K Y O, J A PA N

2

燃料デブリ取り出しに向けた取組み

T H E F U K U S H I M A F O R U M I V • M A R C H 1 5 - 1 8 , 2 0 1 6 • TO K Y O, J A PA N

本資料の一部内容においては、技術研究組合国際廃炉研究開発機構（IRID）の成果を活用しております。

燃料デブリの推定分布

1号機では、溶融した燃料のほぼ全量がペデスタルへ落下しており、炉心部にはほとんど燃料が存在していないと推定
2・3号機では、溶融した燃料の内、一部は原子炉圧力容器底部またはペデスタルへ落下し、一部は炉心部に残存していると推定
2019年2月
2017年7月

ペデスタル
（台座）

2017年3月

X-100BCore
Spray
SystemFeed
Water
SystemTelescopicCoreDeviceFeed
Water
SystemSpray
System

X-6

Feed
Water
SystemCore
Spray
System
X-53

CRD rail

時期

調査内容

2015年

ミュオンを用いた炉心部の2～5月
2015年

測定
ロボットによる1階グレーチング上の調査（ペデスタル外）
1階グレーチング上のロボッ
トからカメラ、線量計を吊り下ろし、格納容器底部（ペデスタル外）を調査

4月
2017年
3月

3号機

2号機

1号機
時期

2016年
3～7月
2017年
1～2月
2018年
1月
2019年
2月

調査内容
ミュオンを用いたRPV内部の測定
伸縮式調査装置によりグレーチング上の脱落部等を確認（ペデスタル内）
改良型の伸縮式調査装置の先端にカメラ等を取り付け底部の堆積物の状況を撮影（ペデスタル内）
伸縮式調査装置の先端をフィンガ構造に改造し、撮影と合わせて接触調査を実施（ペデスタル内）

時期

2017年 ミュオンを用いたRPV内部
５～9月 の測定
2017年
7月

ロボット(水中ROV）を用いたPCV内部 調査(ペデスタル内）※分布の推定はこれら以外に事故進展分析結果も参考にしている©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止 東京電力ホールディングス株式会社

調査内容

4

２号機PCV内部調査 (2018年１月)
 調査装置をグレーチング(足場)の脱落部からペデスタル内の格納容器底部に吊下げ
 底部に燃料デブリを含むと考えられる堆積物を確認。また、周囲よりも高く積み重なっている堆積物が複数あり（→燃料デブリの落下ルートが複数あることを示唆）
CRD 交換機

伸縮式ガイドパイプ

プラットフォーム

グレーチング脱落部
俯瞰カメラ
ケーブル

中間作業架台CRD レール

調査装置

ケーブルトレイ

ペデスタル

調査装置先端部

画像提供：国際廃炉研究開発機構（IRID）（参考）
燃料集合体の一部（上部タイプレート）

格納容器底部

作業員アクセス口
堆積物の付着上部タイプレート一部

格納容器底部
水たまり

水たまり
制御棒駆動機構（CRD）
交換機の昇降台車

堆積物

上部タイプレートの落下位置©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved

5

2号機PCV内部調査（2019年2月）1/2

調査装置の先端にある調査ユニットについて、カメラ・照明構造を改造し、新たにフィンガ構造を採用
線量計・温度計

線量計・温度計回転により向き調整が可能

変更

カメラ

照明

カメラ

照明

照明
フィンガ

堆積物に接触し開閉させる
2018年1月調査時の調査ユニット

今回使用する調査ユニット©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved

調査ユニット外観

6

2号機PCV内部調査（2019年2月）2/2

 小石状の堆積物等をつまんで持ち上げることができることを確認
 持ち上げることができない硬い堆積物が存在する可能性があることも確認（底部-3）

底部-2底部-1底部-2底部-3底部-4底部-5底部-6底部-6底部-4底部-1底部-5底部-3©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved

7

2号機PCV内部調査（2019年度予定） 1/2
2号機PCV内部調査においては、主にペデスタル内における構造物や堆積物の分布等を把握するためアーム型装置を開発中
X-6ペネを開放して構築したアクセスルートから、調査を実施する計画

X-6ペネ接続構造
エンクロージャアーム型調査装置（格納時)

X-6ペネ

アーム型調査装置（調査時)1階グレーチング

CRDハウジング

ペデスタル

CRDレールプラットホーム

接続管

PCV

ペデスタル開口部（地上階）©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved

8

2号機PCV内部調査（2019年度予定） 2/2
 アクセス・調査装置の先端には計測器等を取り付けるワンドを設けており、調査内容に応じて、必要な計器等を付け替える予定
 またワンドに少量サンプリング用の工具を取り付けることにより，ペデスタル内の堆積物を少量サンプリングの実施を検討中
トロリ
チルト機構

ブーム

テレスコアーム

ワンド
計測器

主な調査項目搭載予定の計測装置

詳細目視

パンチルトカメラ

3次元形状測定

気中レーザ光切断
計測装置等

線量率

ガンマカメラブーム：約12ｍ
ブーム+テレスコアーム+ワンド：最大約22ｍ

アーム型アクセス・調査装置

イメージ図※※今後の設計進捗により変わる可能性あり

際廃炉研究開発機構（IRID）©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved

9

1号機PCV内部調査（2019年度予定）～装置と投入箇所～
主にペデスタル外における構造物や堆積物の分布等を把握するため、潜水機
能付ボートを開発中
X-2ペネを使用を予定
PCV内
ｹｰﾌﾞﾙﾄﾞﾗﾑ

隔離弁

X-2ペネ

ｼｰﾙﾎﾞｯｸｽ

パンチルト
カメラ

X-2ペネ

ペデスタル

ｲﾝｽﾄｰﾙ装置

ｶﾞｲﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ

約1m
スラスタ

約25cm

照明
調査ユニット（超音波距離計等）

潜水機能付ボート型アクセス・調査装置 イメージ
調査箇所のイメージ©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved

10

1号機PCV内部調査（2019年度予定）～アクセスルート構築1/2～
X-2ペネを使用するため、孔あけ・切断技術等を開発し、アクセスルート構築作業を実施中
孔あけ加工機
（コアビット）隔離弁

X-100Bペネ

X-6ペネ

隔離弁

１号機原子炉建屋１階におけるX-2ペネの位置

X-2ペネ外扉

監視用(φ約0.25m)

外扉孔あけ時のイメージ図（A-A)

孔あけ加工機（アブレシブウォータージェット）X-2ペネ外扉

アクセス・調査装置投入用(φ約0.33m)

X-2ペネ

隔離部

隔離弁

X-2ペネ内扉
X-2ペネ

約φ0.3m

A約1.3m

X-2ペネ
A

X-2ペネ外扉

監視用(φ約0.19m)

隔離弁設置時のイメージ図
内扉孔あけ時のイメージ図（A-A)※実際は隔離弁は全閉
資料提供：国際廃炉研究開発機構（IRID）()内は穿孔径©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved

11

1号機PCV内部調査（2019年度予定）～アクセスルート構築2/2～
 6月４日に実施したX-2ペネ内扉の穿孔作業において、仮設モニタのダスト濃度が作業管理のために設定した値より上昇したことを確認、作業中断
 ７月30日から影響の少ない範囲で施工を再開。ダスト濃度の傾向を把握中
1.7×10-2 [Bq/cm3]

管理値

※2

ろ紙送り

ろ紙送り

屋外

変動あり

変動なし

原子炉格納容器

仮設ダストモニタはフィルタの上流側に設置

紙送り直前のダスト濃度が継続すると仮定して、実際のダスト濃度を推定した。

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved

12

1号機PCV内部調査（2019年度予定）～調査概要～
 潜水機能付ボート型アクセス・調査装置については機能毎に6種類準備する
実施項目

作業の流れ（イメージ）

インストール装置・シールボックス設置

ｱｸｾｽ・調査装置

装置用ｹｰﾌﾞﾙ

水位ガイドリング取付

ケーブル絡まり防止用にPCV内に設置

ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ

堆積物※

詳細目視

静止用ｱﾝｶｰパンチルトカメラによる
PCV内の状況確認

燃料デブリ※

走査型超音波距離計により，堆積物の3次元形状を測定

堆積物3次元形状測定

走査型超音波距離計により堆積物の3次元形状を測定

堆積物厚さ測定

高出力超音波センサにより堆積物厚さを測定

中性子束測定検出器を用いて堆積物表面の中性子束を測定

堆積物
少量サンプリング
インストール装置・
シールボックス撤去
資料提供：国際廃炉研究開発機構（IRID）

高出力超音波センサに
より堆積物厚さを測定

堆積物採取装置により採取※：堆積物の厚さや燃料デブリの有無及び厚さは未知だが，説明のためイメージとして記載©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved

13

1号機PCV内部調査（2019年度予定）～ガイドリンク取付～
 ボート型装置によりPCV内を広範囲に調査する際、ケーブルが既設設備との干渉（引っ掛かり）を防ぐために､ガイドリングを設置
ガイドリング取付用ボート(ROV)

ガイドリング取付イメージ
ボート移動経路・直径：φ25cm
・長さ：約1.1ｍ
・推力：25N以上
ガイドリングボート投入位置

ガイドリング取付用ボートによるガイドリング取付け
ROV（断面）

PCV壁面
爪磁石
ガイドリング

爪開

爪開①ボートの溝に磁石付のガ
イドリングを取付ける
資料提供：国際廃炉研究開発機構（IRID）②PCV壁面近傍で爪を解除すると､ガイドリングは「ばね」の復元力で磁石が放出される③PCV壁面に取り付いたことの確認後､反対側の爪を解除し、ボートより一回り大きなリングをリリースする©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved

14燃料デブリ取り出しに向けた今後の予定 1/2
 2017年９月に改訂された中長期ロードマップで「燃料デブリ取り出し方針」を決定
気中・横工法に軸足，格納容器底部を先行
ステップ・バイ・ステップ
 当面はPCV内部調査（少量サンプリングを含む）に重点環境整備

内部調査・小量
サンプリング

デブリ取り出し燃料デブリ取り出しは，格納容器に横からアクセスする工法を先行するが，各号機とも格納容器底部と圧力容器内部の両方に燃料デブリが存在するため，単一工法を前提とせず，部位に応じた適切な取り出し工法を組み合わせる方針に従い，上からアクセスして取り出しを行うことも検討
原子炉格納容器原子炉圧力容器ペデスタル
構内輸送容器

アクセス装置

横アクセスイメージ図（小規模取り出し)

取り出し器具©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved

15燃料デブリ取り出しに向けた今後の予定 2/2
初号機の燃料デブリ取り出し方法の決定
年度

2018

2019

初号機の燃料デブリ取り出しの開始
2020

内部調査
少量サンプリング

１号機

2021
ボート型装置

アーム型装置

内部調査
２号機

内部調査
少量サンプリング
取得量を増やしてのサンプリング（検討中）

3号機

更なる調査実施の検討©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved

16

これからの１Ｆ廃炉事業

T H E F U K U S H I M A F O R U M I V • M A R C H 1 5 - 1 8 , 2 0 1 6 • TO K Y O, J A PA N

地域社会との共生

 長期にわたる廃炉事業の完遂のためには、地域社会との共存共栄が不可欠
 イノベーション・コースト構想と連携しつつ、廃炉カンバニー自身が地域社会との共生を深化させていく

地元企業のの参入拡大• 一層の参入拡大に向けた環境整備

地元人材の育成

伝わる広報の実践・双方向コミュニケーション• 次世代層を対象とした廃炉教育• 地元企業社員への各種教育訓練機会の提供• 各種情報発信、視察会の開催や対話活動
により、1F廃炉の状況をより多くの方々にご理解いただく©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved18廃炉は次のステップへ

長い廃炉作業を安全・着実かつ遅滞なくプロジェクト体制の確立

将来を見据えながら、計画的に廃炉作業を進められる状況に火事場のような状況の中、目の前のリスク、課題に対応することに傾注
汚染水対策敷地内線量の低減©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved

19ご清聴いただきありがとうございました©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved