ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04

CIMと情報化施工
現状の課題と今後について
２０１５年６月４日（金）（一社）日本建設機械施工協会

｜藤島崇
1

内 容

ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04• CIMの概要• 行政の動向• 技術検討会の取り組み概要※CIMの導入事例はCIM技術検討会報告書（H26）巻末資料 施工CIM事例集よりダウンロード可能です。
JACICのCIMサイト http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/index_CIM.htm をご覧ください。

• 情報化施工の現状• 施工段階における情報報化施工とCIM
2

ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04

CIMとは・・・「CIM」とは、計画・調査・設計段階から3次元モデルを導入し、その後の施工、維持管理の各段階においても3次元モデルに連携・発展させ、あわせて事業全体にわたる関係者間で情報を共有することにより、一連の建設生産システムの効率化・高度化を図るものである。
3次元モデルは、各段階で追加・充実され、維持管理での効率的な活用を図る。

計画

設計

施工

国民

維持管理

予算担当 施策担当 発注担当
ＩＣＴを核として施策・要素技術を統合
・コスト縮減・品質管理
・環境施策
・防災施策 等

開発者

受注者

生産者

・情報の有効活用（設計の可視化）
・設計の最適化（整合性の確保）
・施工の効率化、高度化（情報化施工）
・維持管理の効率化、高度化

建設生産システム改革（計画～維持管理までのﾄｰﾀﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）

国民
受注者
生産者
開発者

国土交通省HPhttp://www.mlit.go.jp/tec/it/pdf/cimnogaiyou.pdf

発注担当
施策担当
予算担当

CIMデータベース等

3

ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04

BIMとは・・・

形状属性

図面作成
数量計算

解析

建築の分野では・・・
コンピューター上で形状の表現や部材の仕様をデータベース化しておくことで、図面作成や数量計算、解析等を自動化し業務効率4を向上させる。 （キーワード：フロントローディング）

ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04

CIMとは・・・■情報化施工は・・・
施工段階を対象に、元請けや下請けの合意形成、正確な現場状況の伝達による技術者判断を支援により、ミスや手戻りの防止、品質確保、工程確保を実現するツール■CIMは・・・
計画から管理段階までのインフラのライフサイクルを対象に、事業全体のプロセスの可視化により、発注者や維持管理者とユーザ・設計者・施工者の合意形成、事業全体としての効率的な実施などの、プロジェクトマネジメントを支援するツール

5

ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04

CIMとは・・・

3次元モデル化するだけでなく、見える化あるいは、情報を活用することで業務を効率化
国土交通省HPhttp://www.mlit.go.jp/tec/it/pdf/cimnogaiyou.pdf

6

ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04

CIMとCALS/ECの違い・・・？

キーワード：流通から共有へ

7

CIMのハードル

ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04

調査3次元モデル設計
3次元モデル

施工パーツ別の工程管理
仕様や材料情報の伝達
施工
3次元モデル多様な環境変化に対応できる技術（ハードウェア・ソフトウェア）
技術を活かせる制度や体制情報を共有できる発注制度
情報の後利用を前提とした取得・管理体制、役割分担○土木（特に土を扱う場合）ではパーツ化（プレキャスト化）が難しい。
→パーツとなる構造物を構築するための現場データが必要。（施工者にしか作れないデータも多い＝情報化施工のデータ）○プロジェクトが広範囲で長期間で関係者が多い
8

ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04

行政の動向
検討体制・施策等への位置づけ

9

ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04

新たな「国土交通省技術基本計画」
国土交通省は、今後５年間を計画期間とする、新たな「国土交通省技術基本計画」を策定～安心と活力のための明日への挑戦～
国土交通省の技術政策の基本方針を明示し、それを踏まえ、今後取り組むべき技術研究開発や技術の効果的な活用方策、重点プロジェクトの推進、国土交通技術の国際展開、技術政策を支える人材の育成及び技術に対する社会の信頼の確保等の取組を示すものです。

7つの重点プロジェクトの推進
技術研究開発の推進において、特に優先度の高い政策課題の解決に向け、分野横断的な一連の取組を重点プロジェクトとして位置付け、重点的に推進する。
そのひとつに、CIMを導入して「建設生産システム改善プロジェクト」が掲げられている。
参考 : http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_000209.html (平成24年12月10日 発表）

10インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議

ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04

インフラ長寿命化基本計画（平成２５年１１月）
インフラの老朽化対策に関し、関係府省庁が情報交換及び意見交換を行い、連携を図るとともに、必要な施策を検討・推進する会議として新たに設置。

「インフラ長寿命化基本計画」 (一部抜粋)
Ⅴ．必要施策の方向性（３）情報基盤の整備と活用 〔収集・蓄積〕
情報の収集に当たっては、現在の手法に加え、センサーやICT 等の新技術も活用し、情報の高度化、作業の省力化、コスト縮減を推進するとともに、得られた情報については、各インフラを管理・所管する者で相互に共有すること等を通じ、情報のビッグデータ化を図る。
情報の蓄積に当たっては、利活用が容易となるよう、国は、電子化、フォーマットの統一はもとより、既存のデータベース等を最大限活用しつつ、３次元の形状データや施設の様々な属性を一体的にわかりやすい形式で管理できるシステム（Construction
Information Modeling（CIM）等）の導入や、GIS と衛星測位を活用した地理空間情報（G空間）との統合運用についても検討し、将来的には、得られた情報を自動で解析し、修繕や更新の時期、内容を明示するシステムを構築するなど、より汎用性の高いシステムを目指す。
参考 : http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/infra_roukyuuka/dai1/index.html

11

ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04

新たな「情報化施工推進戦略」～「使う」から「活かす」へ、新たな建設生産の段階へ挑む！！～
情報化施工の目指す姿に向けて、本推進戦略期間に大きな柱として推進する目標とその達成に向けて取り組む
項目として、５つの重点目標と１０の取り組みを設定。

平成25年3月29日
情報化施工推進会議

重点目標ひとつとして、CIMの導入と連携した「取り組み項目」が掲げられている。
①情報化施工に関連するデータの利活用に関する重点目標
情報化施工の効果がより一層得られるよう、情報化施工の特性を踏まえた、従来の手法に代わる施工管理、監督・検査の実現と設計や維持管理に関する技術基準の見直しを目指す。また、ＣＩＭ導入の検討と連携し、ＣＩＭにより共有される３次元モデルからの情報化施工に必要な３次元データの簡便で効率的な作成や、施工中に取得できる情報の維持管理での活用を目指す。
取り組み項目
CIM導入の検討と連携し、設計で作成された３次元モデルから情報化
ＣＩＭと連携したデータ共有手施工用３次元データの簡便な作成、工事の契約変更・出来高部分払い法の作成の手続きの効率化、施工データを活用した土木構造物の経年変化の把握等の実現を目指す。
参考 : http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo15_hh_000086.html (平成25年3月29日 発表）

12

ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04

ＣＩＭ制度検討会とＣＩＭ技術検討会との役割分担
ＣＩＭ試行業務（工事）
制度・基準上の課題

制度的課題解消・最小化■各フェーズの検討とともに進化する課題（疑問）の解消、最小化

技術的課題（疑問）効果
CIM技術検討会

CIM制度検討会
1.目的
CIMを導入するために現行の制度、基準等についての課題を整理・検討し、CIMの導入を促進することを目的とする。

反映

2.構成
国土交通省 大臣官房 技術調査課〃 官庁営繕部整備課〃 公共事業調査室
総合政策局 公共事業企画調整課
水管理・国土保全局 河川計画課
道路局 国道・防災課
国土総合技術政策総合研究所
総合技術政策研究センター
建築研究部
国土地理院 企画部測量指導課
土木研究所 技術推進本部
建築研究所 建設生産研究所
土木学会 土木情報学委員会
建築学会 建築生産BIM小委員会
日本建設業連合会
全国建設業協会
建設コンサルタンツ協会
全国測量設計業協会連合会
全国地質調査業協会連合会 情報化委員会
3.オブザーバ （CIM技術検討会事務局）
日本建設情報総合センター
先端建設技術センター
日本建設機械施工協会 施工技術総合研究所

効果を最大化

調査・検討を要請
調査・検討結果の報告

制度改善の提案

ＣＩＭの全体像を検討

1.目的
新しい建設管理システムを構築するCIMを実現するため、三次元オブジェクト等を活用し、様々な技術的な検討を行うことを目的とする。
2.構成
日本建設情報総合センター
先端建設技術センター
日本建設機械施工協会 施工技術総合研究所
建設物価調査会
経済調査会
国土技術研究センター
日本建設業連合会
全国建設業協会
建設コンサルタンツ協会
全国測量設計業協会連合会
全国地質調査業協会連合会

反映

建設生産システムの将来像 3.オブザーバ
国土交通省 大臣官房 技術調査課
総合政策局 公共事業企画調整課（ＣＩＭのあるべき姿）
国土技術政策総合研究所
国土地理院
土木研究所

制度改訂
共有・フォロー

スケジュールと検討項目（ロードマップ）

13

工種や分野ごとの検討期間に応じて随時見直し

ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04

検討事項について

http://www.jacic.or.jp/

14
JACICセミナー資料より

ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04

これまでのCIM試行実施状況
試行工事（H25・H26）の内訳（実施工種別）
試行工事（詳細設計付き）

試行工事（希望型）

試行工事（指定型）

詳細設計

橋梁

9トンネル

17道路・土工等

概略・予備設計

550

河川

9408115302062071410811520H24

H25

試行工事（H25・H26）の内訳（実施企業区分別）
試行工事（H25・H26）の実施件数

年度別件数

ダム関連

4030

地方ゼネコン等

4大手ゼネコン等
2031
100103
試行工事（指定型）

試行工事（希望型）

H26

H27年度もCIM導入ガイドラインの作成に向け試行業務（設計関連）、試行工事を継続。

15参照：ICCBEI JACICセミナー 国土交通省 資料より 2015年4月23日

ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04

CIM検討のスケジュール

出典： ICCBEI JACICセッション （資料集） 2015年4月23日

国土交通省 発表資料より

16

ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04

平成２７年度の制度検討事項①CIM導入ガイドライン策定に向けて
H26より産学官CIMによる河川、ダム、橋梁、トンネルの4分野。
★試行業務、試行工事に加え、産学官CIMにおける各分野の実施状況を踏まえ、CIM導入ガイドライン作成に向けた取組みを継続②CIMに適した現行基準の改訂
H26に3次元CAD等を用いた数量算出手法を確認、要素的に検証。
★「土木工事数量算出要領H27.4」を改定し、試行業務で効果と課題の検証。
★新たな業務管理（監督検査）について適応性を検討。
③効果的な発注方式の検討
海外におけるBIM/CIMの先進的導入事例ならびに、発注方式を調査★新たな発注方式やプロジェクトマネジメントへの適応性を検討。
★CIMマネージャの方向性等について検討。
③契約図書としてのデータモデル取扱い検討★試行業務の成果を利用し、CIM（3次元図面）の電子的提供の検討。
★「CIM試行工事における成果品作成の手引き（案）」の改定。
17

ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04

CIM実現に向けた新たな取り組み（H26～）★実工事を題材にモデル化★産学官で維持管理業務を対象にモデル化

18

出典：国土交通省HP 資料 2014年12月4日

ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04

産学官CIMの対象工事と検討体制

19

出典：国土交通省HP 資料 2014年12月4日

ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04

CIM技術検討会の成果概要
・H26年度報告より

20

ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04

H26年度の検討テーマ

21

出典：CIM技術検討会 H26年度報告書より

ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04

欧州（H26調査）におけるBIMの動向
イギリスは平成28 年にBIMの義務化（レベル2）。レベル３では33%のコスト縮減と50%の工期短縮を目指している。（現状はレベル１からの移行段階）

22

ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04

CIM技術検討会の主な成果概要「ＣＩＭトンネルモデル作成ガイドライン（案）Ｖｅｒ0.3
日本建設連合会と建設コンサルタンツ協会が中心となって作成。最終的に平成28 年度から国土交通省が目標としている「ＣＩＭ導入ガイドライン」のトンネル工種の一部に利用される予定。平成27 年度にはCIM トンネルモデル作成
ガイドライン（案）をVer0.3 から1.0 にまで内容を充実することになっている。

ＬＯＤ（Level of Development ）に関する調査検討
平成26 年度は国内外の検討事例を収集（図左）
民間団体レベルでのＣＩＭ推進活動 ～ＣＵＧの活動と部品サブワーキングの活動～
ＣＵＧサイトに3 次元部品ダウンロードサイトを構築し、そこに参加有志が作成したものを公開（図右）★報告書は下記よりダウンロード可能 JACICのCIMサイト
http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/index_CIM.htm

23

出典：CIM技術検討会 H26年度報告書より

ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04

情報化施工の現状と今後～情報化技術とCIMの連携～

24

情報化施工は、多種・多様に進化している ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04(MC/MG,TS出来形～大規模土工などの統合管理まで)
情報化施工は、機械化施工にＩＣＴや制御技術、測量技術を融合した第３の建設施工革命をもたらすポテンシャルを有している。 （情報化施工推進戦略より抜粋）

機能面から大きく２つの分類
技術者判断の支援• 情報技術を活用して、正確な現場情報を迅速に提供• 技術者判断に必要な図や表を自動的に作成し提供

TS出来形管理・締固め管理
精密施工等の施工管理技術

機械施工支援• 情報技術を活用して重機の操作を支援• 作業の効率化・ミス防止

ＭＣ／ＭＧに代表される技術
締固め管理
25

ＭＣ／ＭＧのイメージ（オペレータや作業の支援に活用した場合）

人力施工
丁張り設置

補助員
（施工後のチェック）

排土板を操作
目視で確認
繰り返し作業

機械化施工
丁張り設置

補助員
（施工後のチェック）

ＡＵＴＯ

-0.05

受光器

排土板を測定トータルステーション

排土板

情報化施工
丁張り不要

ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04

自動制御

高精度チェック不要

26

ＭＣ／ＭＧの適用事例

ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04

建設機械の３次元マシンコントロール、マシンガイダンス

モータグレーダやブルドーザ等のマシンコントロール（ＭＣ）技術

ブルドーザや油圧ショベル等のマシンガイダンス（ＭＧ）技術27

ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04

MCを用いたモータグレーダの作業状況（従来との違い）

現行路盤整形作業時の確認作業• 丁張りとの高低差をメジャーで計測、修正指示を路盤上に記載確認、• オペレータは数字を見て施工• 上記を繰り返す

情報化施工での路盤整形状況• 設計ﾃﾞｰﾀと位置情報を利用して重機のブレードの高さと勾配が自動制御を制御
28

情報化施工の活用工事件数の推移

ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04

29
出典：国土交通省HP 第１６回情報化施工推進会議資料より

情報化施工技術別の活用回数の推移

ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04

30
出典：国土交通省HP 第１６回情報化施工推進会議資料より

ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04

チャレンジ事業（Ｃ社） 現場の生産性向上
情報化施工技術の効果を発揮する為のマネジメント

140.0

120.0
100.0
80.0
60.0

MCを前提とした施工体制への転換

40.0
20.0
0.0

7/2
7/3
7/4
7/7
7/8
7/9
7/12
7/14
7/15
7/16
7/177/18
7/21
7/25
7/26
7/28
7/29
7/30
7/31
8/1
8/2
8/4
8/5
8/6
8/7
8/8
8/11

時間当たり施工量（m2/h）
時間当たり施工量（m2/h）

目安130m2/h

目安80m2/h160.0

導入初期（見極め）

体制の確保●従来（MC無し）と同程度の作業計画からスタート

現場の生産性向上には、全体のマネジメントが重要。

（※土質改良を行いながらの運搬・敷均しとなるため敷均し作業も非連続であることを考慮した施工量を設定）●MCの利用で想定以上の作業が実施可能なことを確認

的確なマネジメントの為には、現場の正確な情報を迅速に把握する必要がある。

事務局:一般社団法人 日本建設機械施工協会31

情報化施工技術とネットワーク技術の融合

ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04○情報化施工とCIM
・ 施工データと３次元設計データの活用による施工状況の確認、現場間での工程調整の円滑化

最終完成形状

現時点の形状（リアルタイム）

施工の指示
土量の把握

施工履歴

提供元：ニコン・トリンブル㈱・（株）トプコンソキア

施工品質の把握

ダンプの走行経路32

情報化施工を活かした現場マネジメントへ

ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04■進捗管理クラウドサービスを利用した最適化・サイクルタイムの短縮
・ＩＣＴメーカ各社は、現場内のＩＣＴや測量器を連携・一元管理するシステムを市販している・インターネット経由で事務所・重機（ＭＣ・ＭＧ）・測量器間でデータ共有することが可能
・事務所で作成した3次元設計データ、現場で取得した施工記録・測量結果などを送受信できる。

現場事務所
設計データ転送
ＭＣを遠隔アシスタント

測量器

アセット管理
ＭＣ・ＭＧ

進捗管理
土量把握
サイクルタイム分析
33

ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04

現場状況によるCIMモデルの更新・見直しがポイント■進捗管理クラウドサービスを利用した最適化・サイクルタイムの短縮【土量・サイクルタイム分析】
・ＭＣ・ＭＧ：施工記録から進捗を把握
・ダンプ：材料運搬のサイクルタイムを把握＋ダンプトラックに材料を積み込むときにかかる負荷から土量を計算• 日々の施工土量・サイクルタイムを高精度に把握し、翌日の施工にフィードバックすることで、重機配置や土砂供給・搬出量をＩＣＴの能力にあわせて最適化することができる。→ＩＣＴの能力を最大化
34

提供元：ニコン・トリンブル㈱ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04

施工計画の改善と現場情報による更新がポイント■ＩＣＴの能力を最大限に活かすためには現場の最適化が必要【供給土量の最適化】
・ＩＣＴはレンタル料が安くない。また、ＩＣＴ機器は容易に取り外し・再設置できない。
・盛土の施工期間が断続的だったり、一日の施工量が諸条件により限られ長期化する
場合は、ＩＣＴの使用期間ができるだけ短くなるよう工程を調整することが重要である。
ＩＣＴ返却
当初の施工計画ＩＣＴの使用期間が最短化するよう施工順序を調整した施工計画

ＩＣＴの使用期間が最短化するよう施工順序を調整した施工計画

ICT使用

不使用

ICT使用

使用

ICT使用

増使用

不使用

使用

不使用

使用
遅延の回避

使用 減使用対策の実施

35

ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04

施工段階におけるCIMと情報化の連携
土木工事の特徴は・・・
現場施工では計画段階で予測が困難な環境・条件、地質などの不確定要素が多い。

CIMを活かすためには、モデルの信頼度が重要。
施工段階の変化をリアルタイムに正確に取り込んでモデルを更新・編集を行う。
36

ＯＣＦ CIMセミナー 名古屋 2015.06.04

ＥＮＤ

37