改善のポイント

point 3

製品を施工する全体の概要と工事の種類を、イラストを含めて説明します。
この説明書で説明している作業の範囲を前後の工事との連携を図ります。

工事区分と説明内容について ― 知っておいてください

工事区分

工事の種類

●事前工事・事後工事の作業内容は右表を管工事（給排水）・建具工事などがあります。

参照してください。

を確認してから取付・設置を行ってください。

工事など）は、関連する法令・規定に従って、必

また、システムキッチンの取付・設置後は、事後工事が行ず有資格者が行う。
漏れ・水漏れのおそれがあります。

注意
事前工事の確認、事後工事への引き継ぎを確実に行う。
使用者のかたがケガをしたり、扉・引き出しなどの動作不備が発生するおそれがあります。

システムキッチン取付・設置の流れ●事前・事後工事で行う説明内容については、以下のアイコンで表しています。

事前工事（→P.6）

大工工事

電気工事

建具工事

管工事

現場調査（→P.9）※事前工事が確実に行われていることを確認する○○

キッチンパネル貼付作業（→P.12）
レンジフード取付作業（→P.13）
ウォールキャビネットの準備・取付作業（→P.13）電動昇降ウォールキャビネット取付作業
システム
キッチン
建設工事 フロアキャビネット・トップの設置・取付・設置 ❺ 区分外 取付作業（→P.30）（→P.10）
キッチン排水用部品の組立作業（→P.93）
水栓の組立・トップへの取付作業（→P.93）
ビルトイン機器の取付作業（→P.105・107）
製品間のシリコーン充填作業（→P.120）
試運転・完成品検査（→P.123）（※）
ウォールキャビネット照明器具工事
電気配線器具の取付作業
電気工事
レンジフードとダクト接続工事
事後工事
その他電化機器の工事（→P.123）
ガス工事 ガス調理機器のガス管接続
給水給湯配管と水栓の接続
管工事
給水給湯配管とオプション機器の接続

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○ キッチンパネルを加工して建築下地へ貼り付ける○ 本体および化粧パネルを取り付ける○ ウォールユニットを壁へ取り付ける○ 電動昇降ウォールキャビネットを壁へ取り付ける○ キャビネットやトップを組み立て、設置する
○○
○
○
○
○○
○
○
○
○
○

電気工事
コンセント利用以外の配線接続。
（照明・レンジフード・電気調理器など）

管工事

大工工事

レンジフードからのダクト接続。
集合住宅などの場合、機械器具設置工事の中の給排気機器設置工事に該当するとも解釈される。
大工工事

キャビネットと機器類設置のための下地工事など。

内装仕上げ工事

事後工事

電気工事

内装工事

管工事

❺ 建設工事区分外

システムキッチン取付・設置

ガス工事

管工事
止水栓を含めた一次側給水接続。
資格なしで工事できるのは分岐水栓を利用した食器洗い乾燥機への付属ホースでの接続など。

建設業法区分外であるが、ガス配管工作物である「事前のガス配管工事」はガス供給事業者が行う。
「事後のガス調理機器接続工事」はガス栓を含めたガス供給事業者別の技能資格制度で定める有資格者による作業が必要。

管工事●BL認定品には製品や施工の瑕疵、その瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険が付されています。

合流トラップからの排水接続。
電気工事
アースコンセント利用以外の接地工事。

45

取付・設置後建設工事（設置後）

大工工事

排水トラップ部品をシンクに取り付ける
水栓・浄水器の同梱部材を組み立て、トップに取り付ける
ビルトイン機器をキッチン本体に組み込む
製品間のすき間を仕上げ処理する
完成後の試運転、性能の確認検査をする
事前配線した電源線と照明器具を接続し、検査するスイッチやコンセントなどの電気配線工事をする
ダクトとレンジフードを接続し、検査する
電化機器と電源線、アースを接続する
ガス調理機器とガス配管の配管接続工事をする
給水・給湯の一次側と水栓を接続し、検査する
オプション機器と一次側給排水を接続し、検査する※製品の完成品検査、試運転は、事後工事完成後に行う場合が多い。

間仕切り型工事。

システムキッチン取付・設置（→P.10）

建築壁にレンジフードのダクト用の穴を開ける
キャビネットなどを取り付けるために壁面の下地処理をする
建築物へ排気ダクトを配管する
キッチンパネルを貼るために壁面の下地処理をする
屋内配線と配線器具（コンセント）工事をする
加熱機器の事前電気工事をする
屋内配線と配線器具（照明）の接続・検査工事をする
電動昇降機の専用電源・アース工事をする
食器洗い乾燥機用の専用電源・アース工事をする
屋内配線と配線器具（コンセント）工事をする
キッチンの排水用配管を所定位置へ立ち上げる
キッチンの給水給湯用配管を所定位置へ立ち上げる
食器洗い乾燥機用の給水給湯・排水用配管の事前工事
ガス調理機器用の事前ガス配管工事

フロアユニットの設置

現場調整（→P.6）※事前工事について打ち合わせをする

○

建設工事

●本書では、システムキッチンの取付・設置と建設工事（事前・事後工事）を区別して説明しています。

外壁の開口工事
大工工事 建築壁の下地処理工事
管工事 排気ダクトの関連工事
キッチンパネル下地処理工事
レンジフードの電源アース工事
加熱機器の電源アース工事
ウォールキャビネットの電気工事
電気工事
電動昇降機の電源工事
食器洗い乾燥機の電源・アース工事
その他電気機器の電源工事
排水配管の立上工事
管工事 給水給湯配管立上工事
食器洗い乾燥機用給排水配管工事
ガス工事 ガス調理機器のガス配管

作業内容

ウォールユニットの設置

システムキッチンの取付・設置が正しく行えず、建設工事（設置前）

事前工事（→P.6）

われるので、引き継ぎを確実に行ってください。
（→P.123）

法令に違反することになり、火災や感電・ガス

point 2

建設工事（→P.9）を行い、事前工事が確実に行われていること○○

工事・作業のなまえ（区分）

事前工事と設置前●事前工事の前後に「現場調整」（ →P.6）
・「現場調査」

建設工事（大工工事・電気工事・建具工事・管はじめに「事後工事」と呼びます。

キッチン取付「 事 前 工 事 」、取 付・設 置 の 後 に 行う建 設 工 事 を●「建設工事」には、大工工事・電気工事・ガス配管工事・ガス設備●システムキッチンの取付・設置の前に行う建設工事をの取付・設置の前後に「建設工事」が必要です。

警告

システムキッチンの施工にあ必要な全体像を明示

有資格者が行う
建設業区分 建設業外
電気工事業

●新築や改築、リフォームの現場ではシステムキッチン

事前工事と事後工事について

内が本書で主に説明するシステムキッチンの取付・設置作業です。
※作業名称や作業内容は例です。実際の工事工程表を確認してください。
管工事業

工事の種類を明示

2

建設工事についてシステムキッチンの工事区分表（例）

大工工事業

point 1

1

施工の全体の流れとおおまかな作業内容と、この説明書で説明している内容をイラストとともに明示

point 4
製品と施工の全体像を明示

取付・設置前には現場調査をする

3

事前工事（→P.6〜P.8）
が確実に行われていることを確認し搬入された製品を確認する

はじめに

1

ウォールユニットの設置概要
各部のなまえ天井フィラー（→P.24）

製品の荷受時に、以下のことを確認してください。てください。
● 外装箱が凹んでいたり、傷ついたりしていないこと。

不備がある場合は手直しが必要ですので、現場責任者に不備のある場所や内容を伝えてください。

● 製品が、図面と同じであること、注文と同じ色である

2

養生をする

● 注文した製品と納入された製品の左右勝手やガス種、周波数など。

製品の搬入や作業前に、他の建具や建材、搬入路の床や壁・天井・エレベーター内、取付・設置場所を傷つけないように、しっかり養生してください。

注意

キッチンパネル（→P.12）
見切り材（→P.12）

以下の内容を守らないと、製品が破損し、注意ケガをする原因になります。
外装箱の表示に従って、注意して搬入し、乱暴に養生をしっかり行う。に取り扱わない。

搬入路や製品を傷つけたり、搬入路の床や壁・天井などに製品をぶつけ破損させるおそれがあります。

ない。

各部のなまえI型レイアウト

L型レイアウト
コーナーキャビネット
（→P.23）
レンジフード（→P.13）

エンドパネル（→P.16）

キッチンパネル（→P.12）
水栓金具（→P.93）

キッチンパネル（→P.12）

ウォールキャビネット
（→P.10）扉
棚板（→P.26） （→P.26）
レンジフード（→P.13）

エンドパネルウォールキャビネット （→P.16）（→P.13）

ウォールユニットの取付・設置の流れ① 壁面に凹凸がないことを確認する ………………………………………………………………………………………………………11② 取付位置寸法に合わせて基準線を出す………………………………………………………………………………………………11

ウォールユニット
エンドパネル（→P.16）

フロアユニットの設置

ウォールユニット
ウォールキャビネット
（→P.10）ウォールユニットの設置

製品を荷受けする前に、搬入路や仮置位置

レンジフード（→P.13）

事前工事と設置前こと。

水栓金具（→P.93）③ キッチンパネルと見切り材を取り付ける ………………………………………………………………………………………………12④ 不燃フィラーを取り付ける………………………………………………………………………………………………………………………12⑤ レンジフードを取り付ける………………………………………………………………………………………………………………………13⑥ 締結部品類を確認する……………………………………………………………………………………………………………………………13⑦ ウォールキャビネットを取り付ける ………………………………………………………………………………………………………13⑧ 天井フィラーを取り付ける………………………………………………………………………………………………………………………24

ワークトップ（→P.50）⑨ 付属品・扉を取り付ける ………………………………………………………………………………………………………………………26

加熱機器（→P.107）
シンク（→P.93）
食器洗い乾燥機
サイドパネル（→P.105）（→P.45）
エンドパネル
フロアユニット（→P.91）

シンク（→P.93）
加熱機器（→P.107） 食器洗い乾燥機（→P.105） サイドパネル
コーナーキャビネット
（→P.44）（→P.45）
エンドパネル
フロアユニット（→P.91）

9取付・設置後ワークトップ（→P.62）⑩ 扉を調整する ……………………………………………………………………………………………………………………………………………27⑪ 扉キャッチの動作確認・調整をする ……………………………………………………………………………………………………28⑫ 清掃する ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………28⑬ 養生する ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………29

10改善のポイント

point 6

平面図では数値や比較、差異を表し、立体図では具体的にイメージを持ってもらいます。
イラストに役割を与え、理解を促します。

1

ウォールユニットを取り付ける壁面に凹凸があると、扉位置にズレが生

2-2取付・設置の基準線を出す❷ウォールキャビネット上端じて正しく閉めることができません。
壁面が平らであることを確認してく注意

ださい。

必ずウォールキャビネットを設置する場所の壁面に凹凸がある場合は、当て木を当て木

事前工事と設置前

壁面の凹凸

2

当て木

取付位置寸法に合わせて基準線を出す

2-1

下端

（単位：mm）
A（ワークトップ高さ）
800
825
850
875
900

ワークトップの高さによって、ウォールキャビネットの取付位置が異なります。

●ワークトップ高さ800・850・900の場合

B
2300
2300
2350
2350
2350

C
1600
1600
1650
1650
1650

D
800
775
800
775
750

E778778828
828878●ワークトップ高さ825・875の場合※フロアユニットの下に台輪スペーサーを取り付けま350フロアユニットの設置

ウォールキャビネットが水平・垂直が出ないために、扉キャッチが正常に作動せず、ケガ❶水平基準線をするおそれがあります。

B
直角・水平・垂直を確認

1 レーザーや水準器などで各コーナーにポイントを取り、水平基準線を出す。

C❸

水平基準線と平行に、「2-1」で出した
2 ウォールキャビネッ
ト下端と上端に、墨出しをする。❷

床、壁面、天井の直角と水平、垂直を3 レーザーや水準器などで確認する。

ワークトップの
高さ
800
825
850
875
900

❸

3E
25

A

（ワークトップ高さ）

設置説明書」
を参照して、キッチンパネルを壁面に、見切り材をキッチンパネルに取り付けてください。

見切り材

C

100

B
C

100

E

C
1600
1600
1650
1650
1650

キッチンパネルの接着剤・両面テープセットに付属の「取付・4

不燃フィラーを取り付ける ※不燃フィラーがある場合のみ不燃フィラーに付属の「取付・設置説明書」を参照して、壁面とレンジフードの間に取り付けてください。

11B
23002300
2350
2350
2350

キッチンパネル

DA

取付・設置後台輪スぺーサー（単位：mm）

キッチンパネルと見切り材を取り付ける

B

D

100

100

700

700

100

取付桟

取付桟
100

す。

ウォールユニットの設置下図は、参考取付位置図です。
ウォールキャビネットは、ミドルタイプH700を示します。

基準線を出す。

❶

キャビネットの取付高さを確認する

350❷ウォールキャビネット

水平・垂直・直角度・レベルを正確に確認し、はさむなどして調整してください。

（ワークトップ高さ）

平面図で比較や差異、数値を表現❷取付位置寸法に合わせて基準線を出す

はじめに

point 5

壁面に凹凸がないことを確認する

立体図で製品や作業を、より具体的に表現

12

見切り材