資料１

農業水利施設の長寿命化に向けたポイントについて

東北農政局土地改良技術事務所
保全技術課
1

目次

１．点検及び機能診断
２．計画策定３．実践活動（目地補修）
４. まとめ2-1-１．点検及び機能診断
・協定に位置付けた農用地及び施設について、点検・機能診断を行い、現状を把握する。

多面的機能支払交付金に係る活動計画書 【抜粋】（農地維持支払・資源向上支払）Ⅲ．活動の計画
１．農地維持支払①地域資源の基礎的保全活動
協定に位置付けた農用地及び施設について、次の活動を行う。
活動項目点
検・ ・研計
修画
策定

点検

年度活動計画の策定
事務・組織運営等の研修

取組
遊休農地等の発生状況、対象施設における泥の堆積状況等を毎年度点検し、毎年記録管理する。

実施時期
農用地：毎年○月□ 水路：毎年○月□ 農道：毎年○月□ ため池：毎年○月

点検結果を踏まえて、実践活動に関する年度活動計画を毎年度策定する。

毎年○月

事務（書類作成、申請事務等）や組織運営に関する研修を協定期間内に１回以上受講する。

平成○年度、平成○年度

２．資源向上支払（１）地域資源の質的向上を図る共同活動①施設の軽微な補修
協定に位置付けた農用地及び施設について、次の活動を行う。
活動項目
機能診・ 断
研 ・修計
画
策
定

機能診断

年度活動計画の策定

取組実施時期
農用地：毎年○月□ 水路：毎年○月□ 農道：毎年○月□ ため池：毎年○月

農用地及び水路等の施設について、機能診断及び診断結果の記録管理を毎年実施する。

機能診断結果を踏まえて、実践活動に関する年度活動計画を毎年策定する。

毎年○月

協定期間内に１回以上受講する。
機能診断・補修技術等の研修□ 活動組織による自主的な機能診断及び簡単な補修に関する研修□ 老朽化が進む施設の長寿命化のための補修、更新等に関する研修□ 農業用水の保全、農地の保全や地域環境の保全に資する新たな施設の設置等に関する研修

平成○年度、平成○年度

3

1-1．コンクリート水路の劣化要因

すり減り（骨材露出）

目地損傷
６４．４％

4-2-1-2．コンクリート水路の目視点検
機能診断の着目点①目地の損傷②部分的な破損

目地の損傷・ひび割れ等はないか

部分的な破損・漏水等はないか

・漏水・目地の劣化、剥離・目地及び周辺のひび割れ

・漏水・ひび割れ
・部分的な欠損・側壁の倒壊5③側壁からの溢水（水路の沈下）④水路のズレ

側壁からの溢水等はないか

水路のズレ、泥や土砂の堆積等はないか
・漏水・溢水・泥や土砂の堆積など生じて、必要な水量が流れなくなっていないかを確認

・溢水している箇所の前後に水糸を張る等して、必要な水量を確保するための嵩上げ高さを調べます。

6-3-【参考】71-3．記録管理

記録例

記録ポイント①いつ②なにが③どこで④どうなっていたか。

8-4-

２．計画策定
点検・機能診断結果に基づき、補修又は一部改修をする施設の管理者を確認します。

対象施設、活動項目、実施時期、実施範囲、実施内容、役割分担等を検討します。
小さい

補修費用

多面的機能支払で対応①補修の優先度②施工方式の検討③補修方法・費用の検討

大きい
施設管理者が対応

9２－① 補修の優先度
・機能診断の結果により、補修の優先度、施工時期の検討をします。
分水ゲートの補修
状況：水管理に影響あり
時期：代掻き前

水路の目地補修
状況：多少の漏水はあるが影響が小さい。
時期：落水後の秋に施工機能診断結果の例○○ゲー
ト
１年目の代掻き前に補修

10-5-

２－② 施工方式の検討
分水ゲートの補修
リスク：水管理に影響あり
時期：代掻き前

水路の目地補修
リスク：多少の漏水
時期：いつでもよい（急がなくてよい）・専門知識が必要
・地域で施工できる人がいない。

・水路の目地補修は簡単な作業
・材料は購入外注で対応

直営（自前）で対応

11２－③ 補修方法・費用の検討
注意事項
1．補修方法
補修方法については、点検・機能診断の結果を踏まえ施設管理者又は関係機関に相談してください。
2．工事価格および材料単価
価格の決定に当たっては、複数の業者から見積を比較検討したうえで決定してください。
（詳細は市町村担当者に問い合わせをしてください。）
3．契約書の作成
外注で実施する場合は、必要事項（金額、工期、水路延長・規格、施工位置等）を明確にして、詳細は市町村担当者に問い合わせをしてください。

12-6-3. 実践活動（目地補修）
3-１.目地補修工法の概要
工法
充填材料

経済性
（概算材料費）

普通モルタル

300円

×繊維モルタル500円

×2,000円

×

水中ボンド

－

○

ＨＢシート

6,000円×シーリング
変成シリコーン

表面被覆

水中施工

概要図

水路目地充填材（1cm×1cm）→←ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材

水路目地
↓フィルム

経済性は450×450の水路目地を補修した場合の目安

13

充填工法

繊維モルタル

表面被覆工法

変成シリコーン

シール材

水中ボンド

14-7-

【参考】目地補修に用いる主な材料・道具類（充填工法）

15【参考】目地補修に用いる主な材料・道具類高圧洗浄機

高圧洗浄機

16-8-

3-2.目地補修の作業手順①準備作業（草刈等）②目地カッター切り⑥プライマー塗布③水路目地部の清掃⑦目地材充填

④水路乾燥⑧ﾏｽｷﾝｸﾞﾃｰﾌﾟを剝す⑤ﾏｽｷﾝｸﾞﾃｰﾌﾟ貼り⑨目地材乾燥

17①準備作業②目地カッター切り

使用するもの：草刈り機、たわし、ワイヤーブラシ、高圧洗浄機、鎌使用するもの：デスクグラインダー（刃はコンクリート用）、タガネ、ハンマー、発電機、コードリール、防護用
ゴーグル、マスク

注意事項
・水路周辺の草を刈り、目地の状態がわかるように泥やコケなどを取り除いてください。

目地材を充填する隙間を開け、接着できるように悪くなった目地を除去する。
注意事項
・粉塵が飛びますので、目や顔を保護する。
・その日の作業開始前には１分以上、研削といしを取り替え時は３分以上の試験運転を行い安全確認をす
る。

-9-18

③水路清掃④水路乾燥使用するもの： 高圧洗浄機

水路を乾燥（自然、トーチ）させる。

目地材の付着を阻害する目地部分の泥等をきれいに除去する。

注意事項
・プライマーが塗布出来る状態（マスキングテープが貼れる状態）にまで乾燥させる。
・水路に水が流れている場合は、土のうを積んでポンプで排水する。

注意事項
・特に底の部分には泥がたまりやすいので注意する。

19⑥プライマー塗布⑤マスキングテープ貼り

バックアップ材
使用するものマスキングテープ、バックアップ材使用するもの
プライマー、はけ、プライマーを入れる容器

注意事項
・目地部の両脇にマスキングテープを貼ります。
・マスキングテープを貼ることで、目地材を充填する時の目印となり、資材の無駄をはぶきます。
・目地の開きが大きいところや、切り込みが深い場合は目地の深さが１ｃｍ程度になるようにバックアップ材を入れてください。

注意事項
・プライマーはコンクリートと目地材をよく接着させる糊のような役目を果たします。
・新しく目地材を塗る部分には切り込みの内側も含めてすべて塗ってください。
・使ったはけ等は長時間放置すると固まるので、固まる前に布等で拭き取り洗ってください。

20-10-

⑦目地材充填⑧マスキングテープを剝す

注意事項
・シーリング材の充填後、すぐにマスキングテープを剥がします。剝さずに放置するとシーリング材が固まり、きれいにマスキングテープが剝せなくなります。
・シーリング材が指で触って付着しないを確認後に通水する。

使用するもの：シーリング材、コーキングガン、金ベラ
注意事項
・シーリング材充填後、金ベラで均し仕上げる。

21【参考】 簡易目地補修を行った箇所のその後の状態（モニタリング）
４年経過（盛岡市）

３年経過（つがる市）

H29,3月撮影※ 3～4年経過後・表面にキレツ等の劣化は、ほぼみられなかった。
・経年的な硬化はあるが、目地の動き追従できる弾力を維持（今後もモニタリングを継続予定）※ 参考
モルタルによる目地補修事例(1年経過）

22-11-

3-3．水路の目地補修の課題
悪い例

ケース①
原因：重ね塗り団子状態で通水阻害になっている。

ケース②
原因：古い目地を撤去しないため、ひび割れが連鎖している。

対応：古い目地材を撤去し、新たに目地を充填する。

対応：古い目地を撤去し、新たに目地を充填する。

23

水路のコンクリートは、目地間隔を１０ｍとした場合、気温１０℃の変化で１ｍｍ伸縮します。

ケース③
原因：既存の目地位置を無視して、嵩上げコンクリートを打設したため、温度変化により、ひび割れが生じている。

ケース④
原因：目地の伸縮に表面被覆材が追随できず、ひび割れが生じている。
対応：伸縮性のある被覆材の選定が必要である。

対応：嵩上げ部にも既設目地と同位置に目地を設ける。

24-12-

3-4 留意事項
１．材料選定シーリング材は「ウレタン系」、「シリコーン系」、「変成シリコーン」などあるが重ね塗りが可能な「変成シリコーン」が使いやすい。

２．材料の正しい取り扱い
簡易補修で取り扱う材料にはアレルギーなど健康を害する成分、水質などに悪影響を及ぼす可能性のある成分が含まれるものがあります。正しく使用することが重要です。
簡易補修に用いる材料における主な化学製品①セメント ②塗料 ③接着材 ④シーリング材等は吸引かぶれに注意してください。
３．施工上
ティスクグラインダーの“といし”の交換、試験運転は、「自由研削といしの取替え等の業務に係る特別教育」の講義を受講し、講義修了証を保有する者が行うことがのぞましい。
（事業者は労働安全衛生法の規定により義務付け）【特別教育実施機関】
労働基準協会等で実施
講習期間は１～２日、費用は10,000円程度

活動組織①点検及び機能診断
②計画策定
③実践活動
記録管理が重要相談

施 設 管 理 者 及び 関 係 機 関

４．まとめ

25

26-13-