2022/02/18 時点 素案

芦屋市無電柱化推進計画実施計画〜

広い空ひろがる未来へ 〜

芦屋市無電柱化推進計画

実施計画

令和４年１２月
芦屋

市

目

次

（１）無電柱化推進計画実施計画の位置づけ ················

２（２）これまでの取組··························

４（３）令和４年度〜令和８年度における市の取組 ··············

６

１．市の事業スケジュール·······················

６

２．住民要望による無電柱化検討地区··················

８（４）無電柱化の推進に向けた取組···················· １０１．電柱を増やさない取組······················· １０２．無電柱化における災害時の課題への対応 ··············· １１（５）無電柱化推進計画実施計画 実施計画路線図 ············· １４（６）巻末資料
１．計画策定の経過 ························· １６
２．芦屋市無電柱化推進協議会 組織名簿 ················ １７

（１）無電柱化推進計画実施計画の位置づけ

1（１）無電柱化推進計画実施計画の位置づけ
本市では、「電柱・電線のないまち」を目標にし、平成 30 年 10 月に「芦屋市無電柱化推進計画」（以下、「推進計画」という）を策定して、計画開始年次より概ね１０年の 整備方針 と 整備目標 を定めました。
芦屋市無電柱化推進計画実施計画（以下、「実施計画」という）は、推進計画の中で示された整備目標の達成を目指し、整備方針に基づいて無電柱化を推進する短期目標路線（10年以内に着手する路線）及び無電柱化検討地区の直近 5 年間の事業スケジュールを明確にするとともに、その他無電柱化の推進に向けた方策の具体な取組内容を定めた計画です。
実施計画を基に、芦屋市道路管理者・電気通信事業者・地下埋設物管理者で組織する芦屋市無電柱化推進協議会（以下、「協議会」という）において、取組の進捗状況の確認と評価を行い、必要に応じて実施計画を見直して、より円滑な事業進捗を図ります。
なお本計画は、地域との協議状況やその他施策、財政状況等により見直しが必要と判断した際は、実施計画の見直しを行います。
（図-1 参照）

芦屋市無電柱化推進計画【整備方針】【整備計画】

１．既存道路における無電柱化● 安全・安心な道路空間の構築● 美しい景観の形成● にぎわいの創出

１．優先路線（市道）の整備● 短期目標路線● 中期目標路線
２．住民要望による無電柱化検討地区 等【無電柱化の推進に向けた方策】

２．道路の新設・拡張や面的整備に伴う無電柱化

１．公共施設整備に併せた無電柱化の推進
２．電柱を増やさない取組 等

３．住民要望による無電柱化

芦屋市無電柱化推進計画

実施計画
事業進捗の評価
事業スケジュール(直近５年間)

図-１ 芦屋市無電柱化推進計画実施計画の位置づけ

2

（２）これまでの取組

3

（２）これまでの取組推進計画の開始年次より、令和３年度までに整備に着手・完了した路線は以下のとおりです。
表-１

無電柱化の整備に着手・完了した路線

推進計画の中の位置づけ

整備箇所

対象路線

実施(計画)
道路延長（５）１−７
公共施設整備に併せた無電柱化

精道中学校周辺

市道 314 号線

130ｍ（４）２−１

芦屋川右岸線

短期目標路線(鳴尾御影線以南)（４）２−１
短期目標路線（４）２−１
短期目標路線

事業状況

令和元年度
⑦抜柱完了

令和３年度
市道２１７号線

３１８ｍ④本体工事完了⑤引込管工事中

芦屋川左岸線(鳴尾御影線

令和３年度
市道２１６号線

７９ｍ④本体工事完了〜阪神電鉄)⑤引込管工事中

鳴尾御影線

令和３年度

(芦屋川右岸線〜

市道 3３８-1 号線

１２４ｍ④本体工事完了

県道奥山精道線)（４）２−１

芦屋川右岸線

短期目標路線(鳴尾御影線以南)⑤引込管工事中
市道２１７号線
市道３１２号線

６９３ｍ

市道２１６号線

整備手法

単独地中化

電線共同溝
(浅層埋設)

電線共同溝(浅層埋設)

電線共同溝(浅層埋設)

令和３年度

電線共同溝

④本体工事中(浅層埋設)〜 事業の流れ 〜①計画・調整（道路管理者）②設 計（道路管理者）⑤引込管工事(電気通信事業者)③支障管移設工事(地下埋設物管理者)⑥ケーブル入線・切替え(電気通信事業者)

【整備前】

④本体工事
(道路管理者)⑦抜 柱(電気通信事業者)【整備後】

公共施設整備に併せた無電柱化（精道中学校周辺）

4

（３）令和４年度〜令和８年度における市の取組

5

（３）令和４年度〜令和８年度における市の取組
１．市の事業スケジュール推進計画に基づき、短期目標路線を優先に、協議会で調整を図りながら無電柱化に取り組んでいきます。無電柱化検討地区においては、事業実施に向けた課題の解決が図られたのち、短期目標路線と実施時期を調整のうえ、事業に着手します。
令和４年度〜令和８年度における市の実施計画は、次頁『直近５年間の事業スケジュール表』のとおりです。
なお、 各路線の着手にあたっては、関係事業者との合意状況や、市の財政や他の施策との優先度を踏まえ、実施判断を行います。

67

芦屋川左岸線（鳴尾御影線〜阪神電鉄）

Ｂ

６９ｍ

７３１ｍ

計画道路延長１０２ｍ

駅前広場東線（ＪＲ芦屋駅南口〜芦屋中央線）

Ｄ

１３７ｍ

５２２ｍ

芦屋中央線
（駅前広場東線〜国道２号）

芦屋中央線（国道２号〜国道４３号）

Ｇ

Ｈ

Ｉ 六麓荘地区

１４６４ｍ

１００ｍ

鳴尾御影線
（芦屋川右岸線〜県道奥山精道線）

Ｆ②住民要望による無電柱化

３５８ｍ

芦屋川右岸線（鉄道沿西線〜阪急電鉄）

Ｅ①−３短期目標路線（路線評価による路線）

３７１ｍ

駅前広場西線（ＪＲ芦屋駅南口〜芦屋川左岸線）

Ｃ①−２短期目標路線（他事業に併せて取り組む必要のある路線）

芦屋川右岸線（鳴尾御影線以南）

Ａ①−１短期目標路線（実施予定路線）

実施計画路線無電柱化計画箇所

令和６年度①計画・調整／②設計 ③支障管移設工事⑥ケーブル入線・切替え／⑦抜柱⑥ケーブル入線・切替え／⑦抜柱⑥ケーブル入線・切替え／⑦抜柱

令和５年度

令和８年度

④本体工事

令和９年度以降計画予定

令和９年度以降計画予定

令和６年度完了予定

令和９年度以降計画予定

令和９年度以降計画予定

令和９年度以降計画予定

令和６年度完了予定

令和６年度完了予定

令和７年度

芦屋市無電柱化推進計画実施計画(令和４年１２月)※ 上記スケジュールは、関係事業者との合意状況や市の財政状況等により変更する場合があります⑤引込管工事

⑤引込管工事④本体工事／⑤引込管工事

令和４年度■ 直近５年間の事業スケジュール表（令和４年度〜令和８年度）

２．住民要望による無電柱化検討地区
地域住民より無電柱化の要望が高まり、地上機器の設置場所等、無電柱化に関する課題が解決する際には、事業手法等を検討のうえ、無電柱化を図ります。
平成 30 年 10 月に六麓荘町町内会から要望を受け、下記の路線における無電柱化に向けた、事業手法等の協議・検討を地域とともに進めてきました。地上機器の設置場所について、町内会が主体となり土地所有者等との協議を行い、地上機器の設置場所の確保ができる見込みとなったことから、本地区の無電柱化を進めます。

図-２

六麓荘地区における計画路線

既に無電柱化されている六麓荘町のまちなみ協議・検討を進めている六麓荘町のまちなみ

8

（４）無電柱化の推進に向けた取組

9

（４）無電柱化の推進に向けた取組
１．電柱を増やさない取組
電柱の設置を抑制する取組として、道路法第 37 条第１項に該当する道路について、新たな電柱の占用を禁止する措置を進めます。
本市では、歩行者の安全かつ円滑な通行を図るため、道路法第 37 条第１項に基づく新たな電柱の道路占用を原則禁止とする区域を指定してまいります。

道路幅員４m 未満かつ歩道の無い通学路

図-３

道路法第 37 条第１項に基づく電柱の占用禁止措置（道路法第 37 条第１項）
道路管理者は、次に掲げる場合においては、第 33 条、第 35 条及び前条第 2 項の規定にかかわらず、区域を指定して道路（第 2 号に掲げる場合にあっては、歩道の部分に限る。
）の占用を禁止し、又は制限することができる。
１ 交通が著しくふくそうする道路又は幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るために特に必要があると認める場合
２ 幅員が著しく狭い歩道の部分について歩行者の安全かつ円滑な通行を図るために特に必要があると認める場合
３ 災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合

10

２．無電柱化における災害時の課題への対応
電線共同溝方式による無電柱化を図る場合には、電気事業者の道路占用物として、一般的に道路区域内の歩道上に地上機器が設置されます。
地上機器の高さは概ね１ｍ程度であり、津波や高潮、洪水等の災害時において、１ｍ以上の浸水が発生した際には、地上機器の水没により、停電が発生する可能性があります。
各災害の想定浸水範囲を踏まえて、災害時に地上機器が水没する恐れがある路線については、電線共同溝方式の中でも柱上型機器により整備する手法などを採用して、災害時における浸水対策を図ります。

柱上型機器（海洋町）
図-４（柱上型機器の場合）

災害時における浸水対策効果イメージ

11

無電柱化路線／優先路線と津波想定被害関係図【津波想定エリア出典元】ひょうごオープンデータカタログ
http://open-data.pref.hyogo.lg.jp/index.php?key=muumodlfz-80#_80

12

（５）無電柱化推進計画実施計画

13実施計画路線図

（５）無電柱化推進計画実施計画 実施計画路線図
AB
C
DE
F
GH

IIE

DGC
H

FBA

14

（６）巻末資料

15１．計画策定の経過
令和４年３月策定
実 施 日
令和３年 ３月 1１日

令和３年 ７月 ７日

令和３年 ８月 ５日

令和３年１０月 ７日

令和３年 11 月 1１日

令和３年 1２月 1６日

令和４年 ３月 1０日

会 議 等 名 称

内容

第２５回

事業スケジュールの調整

芦屋市無電柱化推進協議会

無電柱化検討地区の整備検討

第２７回

事業スケジュールの調整

芦屋市無電柱化推進協議会

無電柱化検討地区の整備検討

第２８回

事業スケジュールの調整

芦屋市無電柱化推進協議会

無電柱化検討地区の整備検討

第２９回

事業スケジュールの調整

芦屋市無電柱化推進協議会

無電柱化検討地区の整備検討
事業スケジュールの調整

第３０回
芦屋市無電柱化推進協議会
第３１回
芦屋市無電柱化推進協議会

無電柱化検討地区の整備方針
推進に向けた取組方針
無電柱化検討地区の整備計画

第３２回推進に向けた取組方策

芦屋市無電柱化推進協議会

計画素案の確認

令和４年１２月策定
実 施 日
令和４年 ６月 ９日

令和４年 ８月１８日

令和４年 ９月 ８日

令和４年１０月１３日

令和４年１１月 1０日

会 議 等 名 称
第３４回
芦屋市無電柱化推進協議会
第３５回
芦屋市無電柱化推進協議会
第３６回
芦屋市無電柱化推進協議会
第３７回
芦屋市無電柱化推進協議会

内

容

無電柱化検討地区の整備検討

無電柱化検討地区の整備検討

無電柱化検討地区の整備検討

無電柱化検討地区の整備検討
事業スケジュールの調整

第３８回
芦屋市無電柱化推進協議会

16

無電柱化検討地区の整備検討
計画素案の確認２．芦屋市無電柱化推進協議会 組織名簿
（令和４年１２月時点）
委員分類
芦屋市道路管理者

所属
芦屋市 都市建設部 道路・公園課
関西電力送配電㈱ 兵庫支社
西日本電信電話㈱電気通信事業者㈱オプテージ 技術本部 光・アクセス設備運用部㈱ジェイコムウエスト神戸芦屋局
芦屋市 上下水道部 水道工務課
地下埋設物管理者

芦屋市 上下水道部 下水道課
大阪ガスネットワーク㈱17芦屋市無電柱化推進計画

実施計画
芦屋市 都市建設部 道路・公園課
住所：〒659-8501 芦屋市精道町 7 番 6 号

ＴＥＬ：（0797）38-2116
ＦＡＸ：（0797）38-2163
Ｈ

Ｐ：http://www.city.ashiya.lg.jp/
令和４年（2022 年） ３月

策定

令和４年（2022 年）１２月第１回改定
協力

表示文字：兵庫県立芦屋高等学校 書道部