市町村名

うるま市

平成２８年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】
事業番号・事業名
担当部課名

事業内容

勝連城跡周辺文化観光拠点整備事業

4-③

都市建設部

事業実施
（予定）年度勝連城跡周辺整備室□当年度■後年度（34年度）

実施方法

■直接実施

■委託

□補助
25年度

（「交付金」＋「市町村負担」
ベース）

平成24～33年度

観光客の受入れ体制の整備

沖縄振興基本方針
該当箇所

Ⅲ－３－（２）

世界遺産として登録されている勝連城跡の周辺に体験・交流を含めた複合的な文化観光拠点施設を整備し、観光客の誘客を図る。

効果発現年度

予算額・執行額【単位:千円】

第３章－３－（２）－ウ

沖縄２１世紀ビジョン
基本計画該当箇所□負担□その他 （26年度）

27年度

28年度

28年度（繰越）(a)当初予算額

8,021

24,94851,151

16,8480

予 (b)予算現額
算の (c)増減額(b-a)
状
況 (d)繰越額

8,190

15,33644,942

239,4050169▲ 9,612▲ 6,209

222,557

0----

59,165

8,190

15,33644,942

239,405

59,165

B．執行済額

8,190

15,23944,942

180,240

57,127

うち交付金充当額

6,552

12,19135,953

144,192

45,70100

059,1650

100.0%

99.4%

100.0%

75.3%

96.6%

A．計(b+d)

次年度繰越額
執行率（％）(B/A)
予算の状況の説明

当初予算は委託費のみであり、その後、補償費と公有財産購入費を増額した。
補償費は共同住宅であり、借家人の移転に時間を要したことから、建物の取壊しが遅れ補償費を繰越し、土地引渡しが出来ないことから公有財産購入費も繰越しとなった。
達成状況

H28活動目標（指標）
28年度
勝連城跡周辺文化観光施設基本計画の検討

目 標(実 績目 標

(物件補償調査業務
実 績目 標(実 績目 標

((実 績

物件の除却
実 績達成状況説明） （）（）） （）（）

移転調査の実） （施） （）（）

実施設計の実） （施） （）（）） （）（）） （）（）

実施設計の完了

用地取得

目 標

31年度

移転調査の完了実 績目 標

基本計画の） （検討の実施基本計画の検討の完了
物件移転調査） （の実施30年度

物件移転調査完了

変電所移転調査等業務
活動目標
（指標）
及び達成状況 入口ゲート実施設計業務

29年度

用地取得の実） （施用地取得の完了(物件の除却の実施） （物件の除却の完了

平成28年度に基本計画策定、物件補償調査、変電所移転調査、入口ゲート実施設計を完了した。
用地及び物件除却については、平成29年度に完了した。

基準値
（ 年度）

H28成果目標（指標）
勝連城跡周辺文化観光施設基本計画の策
定

目 標

(28年度
)(実 績
目 標

()(実 績
()(実 績)(()(実 績目 標)()調査業務の完了)()()()

調査業務の完了)()())()())()()())()()())(

実施設計)(書の完了実施設計書の完了(実 績目 標)(調査業務の完了

入口ゲート実施設計業務の完了
成果目標
（指標）
及び進捗状況 用地の取得 711.4㎡)(

調査業務の完了

変電所移転調査等業務の完了

目 標

目標値
（34年度）

30年度

基本設計策定物件補償調査業務の完了

目 標

基本設計策定29年度

711.4㎡
711.4㎡()(1件

物件の除却 1件
実 績

【Ｈ34成果目標】
年間入場者数300千人

進捗
状
況
説
明目 標

300千人

勝連城跡周辺文化観光施設基本計画の成果は、次年度実施する基本設計策定の基礎資料とする。
物件移転補償調査により次年度に補償する物件移転補償費の算定根拠とする。
変電所移転調査により、公共補償費の算定に必要な資料とする。
入口ゲート実施設計により平成30年度に行う工事設計書図書とする。
用地取得及び物件除却は、平成30年度に行う箇所の用地取得及び物件除却の契約を進め平成29年度に完了した。

推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化）
取組の検証

1件

改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

共同住宅の補償において、単身高齢者世帯の借家人が次の移転先で入居 借家人の移転先選定に時間を要することが想定される場合には、補償契約できる賃貸住宅が見つからず、移転先に時間を要したことから建物除却及び 締結前から事前交渉を行い、契約締結後、早期に移転できるように交渉を土地引渡しが年度内に完了できず、繰越しとなった。
進めておく必要がある。

今後の取り組み方針

次年度以降に取得する用地について、地権者（相続人等）調査を早期に進め、地権者へ今後の用地取得入及び物件補償についてのスケジュール等の説明を事前に行い、円滑な用地取得ができるように取り組む。

資金の流れ（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

委託費
44,019千円

総事業費

交付対象
事業費

237,367

237,367

交付金充当額

市町村負担金189,89347,474

交付対象
外経費
0㈱丹青社
17,680千円

施設基本計画にかかる委託費㈱山口設計
5,281千円

物件補償費算出にかかる委託費㈱沖縄環境分析センター
134千円

アスベスト調査にかかる委託費

那覇不動産鑑定㈱912千円

土地評価見直しにかかる委託費(一財)公共用地補償機構
9,601千円

変電所移転補償にかかる委託費

大空企画㈲4,903千円

入口ゲート整備設計にかかる委新環境㈱5,508千円

入口ゲート建築設計にかかる委個人（1名）
21,484千円

入口ゲートの用地購入費

個人（1名）
164,657千円

入口ゲートの物件補償（共同住個人（8名）
7,207千円入口ゲートの物件補償（借家人）

うるま市
237,367千円

公有財産購入費
21,484千円

物件移転補償費
171,864千円

資使金
途のの流
点れ
検、評費
価目
・

評価

点 検 項 目○

支出先の選定方法は妥当か。

○

予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

－

受益者との負担関係は妥当であるか。

○

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

評価に関する説明○委託業務については、その業務内容に即した競争入札や随意契約により適切に実行したと考えている。
○予算規模については、執行率等から判断し、適正であったと考えている。
○費目、使途については精算段階で検査を実施しており、目的に即し、必要なものであったと判断した。

市町村名

うるま市

平成２８年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】
事業番号・事業名
担当部課名

事業内容

農水産業振興戦略構築及び拠点施設整備事業

7-④経済部

事業実施（予定）年度

農政課□当年度■後年度（30年度）

実施方法

■直接実施

□委託

□補助
26年度

（「交付金」＋「市町村負担」ベース）

平成24～29年度

流通・販売・加工対策の強化

沖縄振興基本方針
該当箇所

Ⅲ－１－（６）

当市は第１次産業が盛んな地域である。地域特性を発揮し、農水産業の6次産業化を推進するため、マーケットや複合施設の運営等に精通している民間事業者等と連携し、農水産業の戦略的展開を構築するとともに、豊かな農水産物の加工・流通施設、直売所及びレストラン等を併せ持つ複合施設を整備する。

効果発現年度

予算額・執行額【単位:千円】

第３章－３－（７）－イ

沖縄２１世紀ビジョン
基本計画該当箇所□負担□その他 （26年度（繰越）

27年度）
28年度

28年度（繰越）(a)当初予算額

175,9880

156,334

779,6140

予 (b)予算現額
算の (c)増減額(b-a)
状
況 (d)繰越額173,162077,376

779,6140▲ 2,8260▲ 78,958

00-

95,908--465,968

173,162

95,90877,376779,614465,968

B．執行済額77,25482,08973,617

313,646

432,064

うち交付金充当額

61,80365,67158,893250,917345,651

次年度繰越額95,908--465,9680

執行率（％）(B/A)

44.6%

85.6%

95.1%

40.2%

92.7%

A．計(b+d)

予算の状況の説明

指定管理者と協議した結果、菓子類の加工製造機能を追加するなど、設計変更に不測の日数を要し工事発注が遅れた
ため年度内完了が出来ず平成26年度に465,968千円を繰越した。
達成状況

H28活動目標（指標）
28年度
目 標
活動目標
（指標）
及び達成状況

(建築1期工事・外構1期工事着手
実 績達成状況説明

建築1期工事
外構1期工事の着手
建築1期工事
外構1期工事の着手） （30年度） （31年度）（）

建築1期工事は、平成29年2月8日に仮契約し同年3月7日付け市議会の議決を得て着手することができた。
外構1期工事は、平成28年10月13日に契約し着手することができた。

基準値
（ 年度）

H28成果目標（指標）目 標(

建築1期工事・外構1期工事の完了
実 績
成果目標【H30成果目標】（指標）
供用開始後1年目（平成30年度）の目標を及び進捗状況 以下のとおりとする。
・出荷生産者全体の収入額：166百万円
進捗
状
況
説
明

29年度

目 標

建築1期工事は、平成30年3月7日に完了することができた。
外構1期工事は、平成29年3月22日に完了することができた。

28年度
)(

建築1期工
事外構1期工事の完了

29年度
)(

目標値
（30年度）

30年度)()()

建築1期工事
外構1期工事の完了

166百万円推進上の留意点（推進上の問題、外部環境の変化）

取組の検証

改善余地の検証（効率の更なる向上の視点）

当該事業目的の実現化に向けては、類似施設で運営実績ある指定管理者 地元生産物の消費拡大等により第一次産業の活性化を図るため、当該施設のノウハウを活用する必要があり、建築１期工事については、施設整備内容 への来店動機と購買意欲への訴求・滞留性を高めるための施設整備や運営等に係る指定管理者との協議・調整を踏まえた設計変更に相当期間を要し 面について、指定管理者と綿密な協議・調整を行いながら、平成30年10月末工事着手が遅れたため、平成29年度へ繰越し完了となった。の供用開始に向けた事業推進の効率化を図る。

今後の取り組み方針

建築第2期工事発注に向けて、指定管理者と協議した結果、当初の厨房レイアウト及び機器類に変更が生じたため着手が遅れ、また建築第2期工事の進捗状況の遅れに影響して外構第2期工事及び備品購入の着手も遅れたため年度内完了が出来ず、平成30年度へ繰越すことになった。
当事業は平成30年8月末に完了、同年10月末の施設供用開始を予定しており、供用開始後は年間集客者数69万人を目指し施設運営に取組む。

資金の流れ（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）（単位：千円）

総事業費

交付対象
事業費

745,710745,710

交付金
充当額
596,568

市町村
負担金

交付対象
外経費

149,1420

報酬
嘱託職員及び委員にかかる報酬
1,750千円（有）新技術開発
10,837千円

磁気探査業務（その１）

久友設計（株）・（株）うるま設備
設計 委託業務共同企業体
7,990千円

工事監理業務（その１）ナカンヌ興業株式会社
35,661千円

外構１期工事琉幸建設（株）・（株）幸石建設
建設共同企業体
509,976千円

建築１期工事（有）大川工業・（有）大嶺設備
建設共同企業体
85,331千円

機械１期工事

委託料
18,827千円

うるま市745,710千円

工事請負費725,133千円（有）翁長電気工事・（有）仲電工
建設工事共同企業体

電気１期工事

94,165千円

資使金
途のの流点れ
検、評費
価目
・

評価

点 検 項 目〇

支出先の選定方法は妥当か。

〇

予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。

－

受益者との負担関係は妥当であるか。

〇

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

評価に関する説明〇指名競争入札により選定しており妥当である。
〇効率性とコスト縮減を踏まえ、公共工事積算基準に基づく適正な予算規模である。
〇施設設置目的の実現化に必要な費目・使途であり、事業目的に限定した執行を行っている。