禁転載複製「中央職業能力開発協会編」

令和４年度 前期 ビジネス・キャリア検定試験
生産管理分野２級 生産管理オペレーション（作業・工程・設備管理）
試 験 問 題（15 ページ）
１．試験時間 110 分
２．注意事項(１) 試験問題は、係員の指示があるまで開かないでください。
(２) 表紙に記載されている試験区分名が、受験票に記載されている試験区分名と同じか確認してください。
申請している試験区分と異なる試験区分を受験した場合は採点できず、不合格となりますので、ご注意ください。なお、試験開始後に申し出られても、試験時間の延長はできません。
(３) 試験問題は、40題あります。
(４) 試験問題の配点及び合格基準は、次のとおりです。
（配点）問題１～問題40
各2.5点
合計100点（合格基準）試験全体として概ね60％以上の正答。
(５) 関係法令、会計基準、ＪＩＳ等の各種規格等に基づく出題については、問題文中に断りがある場合を除き、令和４年５月１日時点で施行されている内容に基づくものとします。
(６) マークシート（解答用紙）には、①試験区分名、②氏名、③座席番号、④受験番号、⑤生年月日を正確に記入してください。なお、受験番号の最後の桁は、アルファベットですので、数字と間違えないように注意してください。
(７) マークシートにマークする際には、ＨＢ又はＢの黒鉛筆又はシャープペンシルのいずれかで、はっきりとマークしてください。それ以外は使用しないでください。なお、訂正する場合は、採点の際にマークシートの誤読の原因となることがありますので、きれいに消してください。
(８) マークシートには、所定の事項以外は絶対に書き込まないでください。なお、計算等が必要な場合は、問題用紙の余白又は裏面を使用してください。
(９) マークシートにはア～オまでマークする欄があります。問題番号及び問題文に従って正解と思われるものを１つだけ選んで間違えないようにマークしてください。
(10) 試験問題の内容に関する質問には、一切お答えできません。
(11) 試験中にトイレへ行きたくなった場合は、黙って手を挙げて係員の指示に従ってください。
(12) 試験終了時刻前に解答が済み、退出する場合は、黙って手を挙げて係員の指示に従ってください。ただし、試験開始後30分間及び終了前10分間は、退出できません。なお、退出する場合は、周りの受験者に配慮して、静かに退出してください。
(13) 試験終了の合図があったら速やかに筆記用具を置き、係員の指示に従ってください。
(14) 試験終了後、マークシートを必ず提出してください。ただし、試験問題は、持ち帰ることができます。
なお、マークシートが提出されていない場合は、失格となります。
(15) 替え玉受験、試験中に受験者間で情報を授受する行為、指定されたもの以外のものを机上に置く行為、カンニング行為、他の受験者の迷惑となる行為、係員の指示に従わない場合などは、不正行為とみなされます。不正行為とみなされた場合は、直ちに退場となり、当該期に受験する試験区分のすべてが失格となります。
(16) 試験問題の転載、複製などを固く禁じます。
(17) 試験終了後の正解表の公表、合格発表等のスケジュールは、受験票に記載しておりますので、ご確認ください。
３．その他
この試験については、電子式卓上計算機（電池式又はソーラー式で、四則計算、√、％、メモリ（MR、M±）等の標準的な機能を有するもの）を使用することができます。ただし、関数電卓、文字の記憶機能を有する機種は使用できませんので注意してください。
R4前-042A01-表紙

禁転載複製問題１

作業管理に関する記述として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．複数の作業者が同じ作業を並行して行う方法を決める場合、全員が標準的なペースで達成できる方法に決定する。
イ．予定の生産開始時期を過ぎてしまったが、未熟練の作業者には間違いなく標準作業が行えるまで作業訓練を実施する。
ウ．納期に間に合わなかったが、品質の検査だけでなく、数量の検査も指定どおり行う。
エ．個人により作業の熟練度が異なるため、同じ作業ではあるがそれぞれの担当者に合わせた標準作業を設定する。
オ．毎日変動する目標生産量に対 して実際の生産量にはばらつきがあるので、作業分析だけでなく、作業の計画も見直す。

問題２ライン編成方式の形態に関する記述 として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．手送り式ラインでは、作業者が各自の ペースで加工品を手送りできるので、 一般に、ライン全体の流れが安定 する。
イ．コンベヤ式ラインでは、各工程に送り込まれる時間間隔が一定間隔となる。
ウ．タクト式ラインは、作業者がコンベヤの静止中に作業を行い、一定の周期ごとに加工品が一斉に次工程に移動する。
エ．ライン編成方式の形態は、製品の生産速度 や形状、重量、生産量、生産品種 などに応じて決定される。
オ．静止作業方式とは、静止した作業者がコンベヤ上から加工品を取り上げ て作業を行う方式である。

問題３

作業標準に関する記述として最も適切なものは、次のうちどれか。

ア．作業標準の設定は、作業者、関係者等の参画を得て、理解と賛同の下で実行することが望ましい。
イ．作業標準は、職場内で行われる加工・組立作業や段取作業を対象とし、異常処理などの作業は設定の対象とならない。
ウ．作業現場での混乱を避ける意味からも、作業標準の内容は、一度決定をしたもの であれば、工程トラブルや 不適合が発生しても見直すべきではない。
エ．作業標準においては、作業内容が改善された場合には、現場作業者がその場で速やかに改訂すべきである。
オ．作業標準は、作業の能率の観点だけに基づいて、各工程での作業順序、作業内容、使用材料、使用設備等の作業要領を規定化したものである。

R4前-042A01-1

禁転載複製問題４

作業者の技能管理に関する記述として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．更新の必要な技能に関しては、定期的な更新教育や技能試験を行う。
イ．未熟練者については、 熟練作業者が技能習熟度を判断 して、ライン作業を担当させる。
ウ．各作業者の技能レベルを一覧表にして、 目で見る管理を行う。
エ．作業者の技能レベルに合わせて、作業標準書の基準を常に更新する。
オ．各作業者の作業内容 を常に把握して、的確で迅速な 指導を行う。

問題５

作業現場における自主管理活動（小集団活動）に関する記述として 不適切なものは、次のうちどれか。

ア．自主管理活動は、 生産現場での作業の計画・実施・統制における問題解決を 自主的に行うべきである。
イ．自主管理活動の途中で、情報や時間や技能などの不足により活動が停滞すること がある場合に対して、継続的な支援体制を確立すべきである 。
ウ．自主管理活動は、生産現場の作業者 が主体となって行う べきである。
エ．自主管理活動 を行うメンバーは、多様な意見を採用するため、 他の職場の人も含めて構成すべきである。
オ．自主管理活動は、 活動のプロセスが重要であり、 各作業者の能力向上や人間としての成長を目指 すべきである。

問題６

改善活動に関する記述として不適切なものは、次のうちどれか。

ア．設計的アプローチは、一般的な原理を最初に前提とし、それから個別的な場合を推えき論する演繹 的アプローチが中心となる。
イ. 分析的アプローチにおける改善では、事象を観察・分類して、部分から全体を推測する帰納的アプローチが中心となる。
ウ．分析的アプローチにおける最初の手順として、改善の対象を明確化し、対象全体の改善効果の目標をＰＱＣＤＳＭＥなどの改善の評価尺度から設定する。
エ．ワークデザインでは、現 状のシステムから段階的に検討し、最終的に理論的理想システムを目標に検討する。
オ．ワークデザインの考え方では、理論上の理想システム はno time no costである。

R4前-042A01-2

禁転載複製問題７

目標管理における目標達成と評価に関する記述として最も不適切 なものは、次のうちどれか。

ア．目標として作業時間の短縮率を 10％と設定し、ある改善策の重みづけを 20％としたとき、最終的な短縮率が８％となった場合、その改善策の目標全体に対する達成率は、80％になる。
イ．達成した結果だけで目標に対する評価を行うのでなく、設定した課題のあり方と達成度に分けて評価する必要がある。
ウ．目標達成の測定と評価は、まず本人が 行い、自己判定して自己啓発を促進することが必要である。
エ．上位者が下位者の目標達成を評価する場合、目標の困難度、本人の努力の度合い、貢献度、平常業務との関係などに分類して、総合評価することが必要である。
オ．個人目標と組織目標を区別して、評価する必要がある。

問題８

能率管理と総合能率に関する記述として最も適切なものは、次のうちどれか。
ただし、就業工数を400、管理ロス工数 を40、出来高工数を270とする。

ア．作業効率向上のためには、階層別の管理ロス工数の分類や責任の明確化、生産計画の強化を行う。
イ．工数稼働率向上のためには、作業者責任ロスを分類し、標準時間の適正化、第 一線管理者の強化、作業ペースの適正化・維持等を行う。
ウ．工数稼働率は、90％となる。
エ．作業効率は、約68％となる。
オ．総合能率は、約75％となる。

問題９

職場レイアウトの考え方 に関する記述として最も適切なものは、次のうちどれか。

ア．詳細レイアウトでは、工場全体の建屋配置や職場配置を検討する。
イ．職場レイアウトは 、職場機能に 関わるものであるから、作業者の快適性には影響しない。
ウ．職場レイアウトでは、将来の変更を考慮することなく、常にその時点での最善な配置を考える。
エ．作業空間内の 設備や治工具など の配置は、職場レイアウトの検討に含まれない。
オ．詳細レイアウトは 、工程編成に基づいて計画する。

R4前-042A01-3

禁転載複製問題10

作業評価の考え方に関する記述として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．仕事のできばえを評価する尺度には、生産性、品質、原価、納期・数量などのほかに、意欲も含まれる。
イ．作業の結果に基づいて、 複数の評価項目の重みづけを変更しながら、総合的な評価をすべきである。
ウ．作業評価は、具体的な管理指標に基づいて実施される。
エ．企業の方針に基づいて、対象部門ごとに展開した目標 を評価することは正しい。
オ．評価項目に数値化できない項目が含まれていてもやむを得ない。

問題11

生産統制における管理業務の ＜説明＞と＜用語＞の組合せとして 最も適切なもの
は、次のうちどれか 。

＜説明＞
１．工場におけるモノの所在と数量を把握し、保管し、運搬するという、モノの流れの管理
２．小日程計画の納期確保の統制
３．工数計画に対する修正
４．小日程計画における作業着手日程の統制＜用語＞
Ａ．作業分配Ｂ．在庫管理Ｃ．現品管理Ｄ．進度管理Ｅ．余力管理Ｆ．製作手配
ア．１：Ｃ
イ．１：Ｂ
ウ．１：Ｃ
エ．１：Ｃ
オ．１：Ｂ

２：Ｄ
２：Ｄ
２：Ｄ
２：Ｅ
２：Ｅ

３：Ｅ３：Ｅ
３：Ｅ
３：Ｆ
３：Ｆ

４：Ｆ
４：Ｆ
４：Ａ
４：Ａ
４：Ａ

R4前-042A01-4

禁転載複製問題12以下の１～５に示す「日程計画」における業務や技法に関する記述と、それに対応する用語の組合せとして適切なものは、次のうちどれか。

１．製品完成を基準としてその製品に関わる全部品の処理の標準的な着手時点と、完了時点とを定めた計画である。
２．基準日程の計画図表を作る場合、完成予定日を基準として、工程の所要期間を逆算した目盛りの数のこと。着手日、完成日を表すときに用いる値とされている。
３．横軸に時間をとり、縦方向に機械や作業者等の手段の資源をとり、手段の資源ごとに、作業の計画や進捗状況を示す図表である。この図表からは、手段の資源の稼働状況が把握しやすくなる。
４．ネットワーク図について、各作業での最早結合点時刻及び最遅結合点時刻を求め、さらに、各作業の全余裕時間を求める。それらの全余裕時間がゼロになる作業の経路のことで、これらの作業については重点管理が必要であり、遅れは許されない。
５．個別に生産する製品の計画を立てる場合に用いられるスケジューリング手法である。特に、工期と費用との関係を調整する機能を持ち、最小の増加費用で工期の短縮を図ることを狙いとしている。
ア．１：基準日程計画
４：クリティカルパス
イ．１：基準日程計画
４：クリティカルパス

２：手配番数
５：ＣＰＭ
２：リードタイム
５：ＰＥＲＴ

３：ガントチャート

ウ．１：基準日程計画
４：ダミー作業
エ．１：基準生産計画
４：ダミー作業
オ．１：基準生産計画
４：クリティカルパス

２：リードタイム
５：ＰＥＲＴ
２：手配番数
５：ＣＰＭ
２：リードタイム
５：ＰＥＲＴ

３：製造三角図R4前-042A01-5

３：ガントチャート

３：ガントチャート
３：製造三角図禁転載複製問題13

以下のアローダイヤグラムに関する記述 として不適切なものは、次のうちどれか。
ただし、作業の開始時刻は０とし、 図中の点線はダミー作業とする。

DA
1B

2

35E

6CGH8JI4F79

作業A
B
CDEFGHIJ

処理時間
1232211423

ア．結合点７の最早結合点時刻は４となる。
イ．結合点８の最遅結合点時刻は８となる。
ウ．結合点５の最早結合点時刻と最遅結合点時刻の差は２となる。
エ．クリティカルパスは、ＢＥＨＪである。
オ．作業Ｆの処理 時間が２となっても、作業Ｊの作業開始 時刻は変わらない。

問題14

生産管理システムにおける管理方式のうち、追番管理方式に関する記述として 最も適切なものは、次のうちどれか。

ア．時間経過の中で仕掛品の流れの状況を把握するため、流入量と流出量との対応関係を視覚的に表す流動数曲線を利用した管理である。
イ．この管理方式の利点としては、 顧客の都合による納期変更や、製品仕様の変更がひもあった場合に、製品と部品に 紐付き情報を持っているため、特定の部品の発注指示、加工指示、組立指示の変更をしやすいことである。
ウ．継続生産の場合には、同一製品を生産するので、現場にある現品が日程的に進んでいるのか、一目ではわかりにくいので、 これに対処するために、累計製造番号を付けて、工程ごとに着手、完成時期を明示し、進度管理や現品管理を行う。
エ．使用頻度 が高く、継続的に使用される資材の場合は、必要 なたびに購入していたのでは、時間とコストがかかる上に作業が繁雑になるため、資材は適切な量をいつでも使用できるように常時保管して管理する。
オ．この管理方式では、生産オーダー１件ごとに生産数量、生産納期を決め、仕様の同じ製品を１つのロットとして製造番号を付ける。そして、部品展開、材料・部品の購買指示、納品管理、生産現場への生産指示、進度管理、更に原価管理なども、全て製造番号を用いて行う。

R4前-042A01-6

禁転載複製問題15生産統制に用いられるカムアップシステムに関する記述 として適切なものは、次のうちどれか。

ア．生産立上げ期間中における不具合及び問題の早期発見と解決とを図るための システムである。
イ．生産活動において発生する情報を、その発生場所で即時に収集し、必要な指示を提供する情報管理システムである。
ウ．予定された作業が準備中、次作業、作業中なのかを区別して一覧できるような掲示器具を用いたシステムである。
エ．運搬取扱や保管を主体としたシステムであり、具体的には部品などの工程内・間の搬送、加工物などの工作機械への取付け・取外しなどの作業を行うためのシステムである。
オ. あらかじめ一品ごとに作業開 始を命令す る帳票を日程順に整理し、棚などに保管しておき、所定の時期に命令するとともに、完了の報告を受けて納期をフィードバックするシステムである。

問題16以下の設備管理の構成に関する記述 において、（）に当てはまる語句の組合 せ と し て 最 も 適 切 な も の は 、 次 の う ち ど れ か 。 な お 、 Ｐ Ｅ は 、 Project
Engineering、ＰＭは、Productive Maintenanceである。

設備のライフサイクルを基本的な設備管理活動を中心に分類すると、設備投資計画段階、建設段階 、設備保全段階の３つの過程に大別される。また、設備投資計画段階と建設段階を合わせて（ Ａ ）といい、設備保全段階を（ Ｂ
理には、経済的側面である（ Ｃ ）と技術的側面である（）という。さらに設備管Ｄ ）とがある。

ア．Ａ：ＰＭ
イ．Ａ：ＰＥ
ウ．Ａ：ＰＥ

Ｂ：ＰＥ
Ｂ：価値管理
Ｂ：ＰＭ

Ｃ：性能管理Ｃ：ＰＭ
Ｃ：価値管理Ｄ：価値管理Ｄ：性能管理Ｄ：性能管理エ．Ａ：性能管理
オ．Ａ：価値管理

Ｂ：価値管理Ｂ：性能管理

Ｃ：ＰＭ
Ｃ：ＰＥ

Ｄ：ＰＥ
Ｄ：ＰＭ

R4前-042A01-7

禁転載複製

問 題 17 以 下 に 示 す Ｍ Ｔ Ｂ Ｆ 、 Ｍ Ｔ Ｔ Ｒ 及 び ア ベ イ ラ ビ リ テ ィ に 関 す る 記 述 に お い て 、（）に当てはまる数値の組合せとして適切なものは、次のうちどれか。
けた

ただし、有効数字は小数点以下を２桁とし、３桁目を四捨五入するものとする。
なお、ＭＴＢＦは平均故障間隔、 ＭＴＴＲは平均修復時間である。
故障率0.02、修復率2.0のとき、ＭＴＢＦ＝（Ａ）

ＭＴＴＲ＝（Ｃ）である。

Ｂ）、アベイラビリティ＝（

ア．Ａ：40
イ．Ａ：40
ウ．Ａ：45
エ．Ａ：50

Ｂ：0.40
Ｂ：0.50
Ｂ：0.50
Ｂ：0.20Ｃ：0.90Ｃ：0.95
Ｃ：0.99
Ｃ：0.95

オ．Ａ：50

Ｂ：0.50Ｃ：0.99問題18信頼性設計に関する記述として 最も適切なものは、次のうちどれか。

ア．並列システムは、複数あるユニットのうち１つでも故障すると、システム全体の故障に直結する。
イ．直列システムも並列システムも、一種の冗 長系といえる。
ウ．直列システムにおけるシステム信頼性は、各ユニットの信頼度関数の積で表される。
エ．フールプルーフは、故障が発生しても、安全性が確保できるように配慮する設計の考え方のことである。
オ．フェールセーフは、作業 者が間違った操作をしても、それを防止できるように工夫する考え方のことである。

問題19

保全標準の作成と記録に関する記述として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．保全活動における日常点検の重要性から、点検基準表の内容は、日常点検の方が定期点検より詳しく、点検項目が多く なるのが一般的である。
イ．定期点検基準表には、対象設備名、設備コード、点検部位、点検項目、点検周期、点検内容、点検方法、判定基準、担当部署・担当者名、作成年月日、改訂年月日などを記入する。
ウ．日常点検は、日常点検基準表に基づいて、記入しやすいようあらかじめ分かっている項目は印刷しておき、チェック結果だけを記入できるチェックリストを準備するとよい。
エ．設備保全は、日常保全、検査、修理のいずれの場合であってもその記録をつけることが重要である。
オ．点検チェックリストには、チェック記号の意味、異常内容別の異常コード、処置内容別の処置コードなどを欄外に印刷しておけば、点検時に該当記号を記入すればよいので簡便である。

R4前-042A01-8

禁転載複製問題20

保全組織に関する記述として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．遠隔地に工場が散在している場合には、集中保全組織より分散保全組織の 方が効率がよい。
イ．広範囲な知識をもった専門技術者を育成したい場合には、分散保全組織より集中保全組織の方が育成しやすい。
ウ．集中保全組織より分散保全組織の 方が、現場と一体となった改良 保全などを実行しやすい。
エ．保全部品の在庫量は、一般に分散保全より集中保全の 方が多くなる。
オ．対象工場に特殊な設備がある場合には、集中保全組織より分散保全組織の 方が対応がきめ細かくできる。

問題21

品質とコストに関する記述として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．品質管理において 品物又はサービスを経済的に作り出すためには、４Ｍを効率的に管理していくことが重要である。
イ．顧客が要求する「要求品質」を網羅的に満たす品質を設計すると、製造コストは上昇することから、ターゲットを絞る必要 がある。
ウ．品質管理には、消費者の要求品質に応え、製品を提供するとともに、所期の寿命が終わるまでのライフサイクルコストの検討も含まれる。
エ．不特定多数の消費者を対象とした製品の販売価格は 、生産者の 製造コストを 最も重視して決定する。
オ．不適合による損失が大きい場合には、管理コストや品質管理費が増加しても不 適合品を出さないように工程を設計する必要がある。

問題22

仮説検定に関する記述として 最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．仮説検定とは、対象とする母集団に関して、設定した仮説が正しい かどうかを、サンプルを取って客観的に判定する方法である。
イ．統計的検定の考え方は、帰無仮説を 棄却するかどうかを判定することである。
ウ．検定における 帰無仮説とは、比較対象の母数に差が ない仮説を いう。
エ．平均値に関する検定では、データが計量値と計数値で同じ検定方式が適応できる。
オ．検定では、有意水準を５％以下 又は１％以下に設定することが一般的である。

R4前-042A01-9

禁転載複製問題23

検査に関する記述として 最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．前工程で不適合が発生しても 、後工程で手直しをする工夫をして いるので、品質を保証することができる。
イ．製品のできばえについては、最終工程まで行って、不適合と分かったので はコスト面で不利となり、生産計画上で問題が起こることから、各工程で検査し、保証するシステムとしている。
ウ．検査では必ずしも全製品が良品であることを保証することはできないので、品質を工程で作り込むように工夫している。
エ．自分たちの仕事のできばえについては、自分たちで検査 し、良いものだけを後工程に流すようにしている。
オ．工程で保証すべき特性については、自動検査機を導入し、適合品だけが流れるような仕組みを組み込んでいる。

問題24

管理図の活用に関する記述として 最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア． x  R 管理図は、平均値 と範囲を用いた計量値の管理図である。
イ． ｃ 管理図は、キズなどの計数値の管理図である。
ウ． ｎｐ 管理図は、不適合品数などの計数値の管理図である。
エ． x 管理図は、個々の測定値をプロットする計量値 の管理図である。
オ． ｐ 管理図は、長さ 、温度、重さなどの計量値の 管理図である。

問題25

社内標準化に関する記述として最も適切なものは、次のうちどれか。

ア．社内標準化のデメリットは、設計コストが上昇することである。
イ．社内標準化の目的の１つとして、安全性の確保が挙げられる。
ウ．社内標準化の方針 は、推進を担当する部署が決定していくべきである。
エ．社内標準化で制定される社内規格は、ＩＳＯやＪＩＳに従う必要はない。
オ．社内標準化の 最終的な目的は、規程類を作成し、整備すること である。

問題26

品質保証に関する記述として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．品質保証は、 顧客との約束を満たすための活動に重点が置かれ、顧客の視点に立った品質管理活動である。
イ．品質保証活動を行 うためには、各部門が独自に設定した 品質方針に従って、活動を展開していく必要がある。
ウ．品質保証活動では、販売部門が市場調査などで顧客のニーズの情報収集を行い、市場品質を決定するための情報を把握することが重要である。
エ．開発部門における品質保証活動では、要求品質に基づき、設備や技術水準などを検討し、自社で生産できるように製品の仕様を決定する。
オ．生産部門における品質保証活動は、設計品質で定め られた品質を達成するための製造品質を設定し、その品質を達成するための活動である。

R4前-042A01-10

禁転載複製

問題27以下の＜条件＞において 原価計算表 の（のは、次のうちどれか。

ａ）に該当する数値 として適切なも＜条件＞①製造間接費は、直接材料費を基準にして配賦する。
②製造間接費の実際額は、 98,000 円である。
原価計

算表（単位：円）

製造指図書
費目
期 首 仕 掛 品
直 接 材 料 費
直 接 労 務 費
直 接 経 費製 造 間 接 費合計

№11№1230,000
24,00016,00038,750－30,000
24,000
11,250()138,150(№1316,000
26,00020,000－)

102,000()(a)

ア．24,500
イ．29,400
ウ．31,850
エ．81,600
オ．93,850

問題28

標準原価及び標準原価計算に関する記述として 最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．標準原価は、科学的・統計的手法に基づいて設定された、 製造活動における具体的な原価数値目標である。
イ．標準原価の算定において、標準消費量には、通常生ずると認められる程度の減損、仕損等の消費余裕を含めなくてよい。
ウ．標準原価の決定には、生産管理部門だけではなく、製造部門、設計部門等の関係ある部門の協力が欠かせない。
エ．標準原価 と実際原価 を定期的に比較する 差異分析により、 差異の原因 を明らかにする。
オ．標準直接労務費は、標準賃率に標準直接作業時間を乗じて算定する。

R4前-042A01-11

禁転載複製問題29

コストテーブルに関する記述 として最も不適切なもの は、次のうちどれか。

ア．コストテーブルは、原価管理における重要な情報伝達 手段の１つである。
イ．設計のためのコストテーブルには、材料の指定や形状・寸法の指定だけにとどまらず、シミュレーション結果、自動加工プログラムなどが盛り込まれる。
ウ．製造のためのコストテーブルには、生産設備、計測・測定機器、金型、運搬機具に至るまで、生産にかかわる情報 を集約しなければならない。
エ．購買のためのコストテーブルは、購入品目ごとの購入業者名、購入品目、リードタイムなどの項目が含まれる。
オ．コストテーブルのデータは、常に最新である必要はないので、メンテナンスのルールを確立する必要はない。

問題30

原価低減に関する記述として最も適切なものは、次のうちどれか。 なお、ＡＢＣは、Activity Based Costingである。

ア．ＡＢＣによる製品原価計算によって、直接労務費の原価低減が実現できる。
イ．生産過程における材料費の低減は、不適合品の発生予防に尽きる。
ウ．労務費の原価低減には、設計段階でのＶＥが効果的である。
エ．リードタイムの徹底的な短縮が、直接材料費の低減の有効手段である。
オ．生産設備の減価償却費は、材料費として扱われる。

問題31

納期に対する遅延予防に関する以下の記述において、Ａ～Ｅ の（はまる語句の組合せ として最も適切なものは、次のうちどれか。

）に当て遅延が生じる原因の１つとして、作業を予定どおりに行えないために発生することがある 。そ こで 、（ Ａ ）段 階で 余裕 をも って お き、 遅延 が生 じそ うに な った らそ の余裕を 利用 する 方法 があ る 。（ Ｂ ） 的な 余裕 と して は、 ゆと りを 持っ た 計画 にす ることであるが、日程計画の中に余裕をとりすぎると生産リードタイムが（ Ｃ ）くなる。
（ Ｄ ）としての余裕としては、工程の余力を十分に確保しておく必要がある。具体的な方策としては、予定稼働率や生産水準を（ Ｅ ）めに設定するなどがある。
ア．Ａ：計画イ．Ａ：実行

Ｂ：時間
Ｂ：時間

Ｃ：短Ｃ：長

Ｄ：時間
Ｄ：能力

Ｅ：低
Ｅ：高ウ．Ａ：計画
エ．Ａ：実行
オ. Ａ：実行

Ｂ：時間
Ｂ：量
Ｂ：量

Ｃ：長Ｃ：短Ｃ：長

Ｄ：能力
Ｄ：能力
Ｄ：時間

Ｅ：低Ｅ：高Ｅ：低R4前-042A01-12

禁転載複製問題32

外注先の納期遅れ対策について 調達担当者が注意すべき事項として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．外注先の検査工程を強化 してもらう。
イ．調達担当者と外注先とで、円滑なコミュニケーションを心掛ける。
ウ．外注先へ内示情報や発注情報を事前に伝えておく。
エ．外注先の進捗状況を 事前に確認しておく 。
オ．外注先の生産能力を事前に把握しておく。

問題33

仕掛品の発生原因とその対策に関する以下の記述において、Ａ～ Ｄの（に当てはまる 語句の組合せとして最も適切なものは、次のうちどれか。

）

作業者が懸命に作業をしても追いつかないほど、仕事 が立て込み、仕掛品が山のようになってしまうことがある。これは（ Ａ ）の状態であり、生産能力と負荷との不均衡による仕掛品の発生である。この対策の１つとして生産能力の（ Ｂ ）がある。
また、作業工程前の仕掛品の量は、作業者の作業速度の影響を受ける。作業速度を上げると仕掛品が（ Ｃ ）なり、作業速度を落とせば仕掛品が（ Ｄ ）なるため、適切な作業速度を維持できるよう、作業者への指導や教育が重要な対策となる。
ア．Ａ：負荷＜能力
イ．Ａ：負荷＜能力

Ｂ：減少
Ｂ：増大

Ｃ：多く
Ｃ：多く

Ｄ：少なく
Ｄ：少なく

ウ．Ａ：負荷＞能力
エ．Ａ：負荷＞能力
オ. Ａ：負荷＞能力

Ｂ：増大
Ｂ：増大
Ｂ：減少

Ｃ：少なく
Ｃ：多く
Ｃ：少なく

Ｄ：多く
Ｄ：少なく
Ｄ：多く

問題34

作業に関する記述として適切なものの数は、次のうちどれか。

Ａ．ポカよけは、フェールセーフの考え方に基づいている。
Ｂ．ポカよけの考え方の１つとして、間違った作業をしたときに、間違いを検出して警報を出す工夫がある。
Ｃ．生産現場において、余裕時間をできるだけ使わないように徹底することで、計画どおりの生産が可能になる。
Ｄ．生産現場において、作業をする場合には、作業標準に記された標準時間で作業ができるようになることが必要とされる。
ア．０
イ．１
ウ．２
エ．３
オ. ４

R4前-042A01-13

禁転載複製

問 題 35

労働災害が発生した場合の現場における緊急処置に関する記述として優先度の最も低いものは、次のうちどれか。

ア．人的応急処置
イ．災害要因究明のための関係者からの情報収集
ウ．直接の関係者への速報連絡エ．被災者救出後の災害発生現場の保存
オ．２次災害の防止措置

問題36

労働安全衛生法令に定める労働者の遵守義務に関する記述 として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．事業者が講ずる危険防止等のための措置に応じて、労働者は必要事項を守らなければならない。
イ．安全装置等の機能を恒久的に失わせるときは、事前に事業者の許可を受けなければならない。
ウ．臨時に安全装置を取り外す必要があるときは、事業者の事前許可 が必要となる。
エ．安全装置を取り外す要因が解消できたら、 直ちに原状に復しておかなければならない。
オ．安全ロックのかけ忘れ、安全 装置の取り外 しを見つけたときは、速やかにその旨を設備の責任者に申し出ることが定められている。

問題37

労働安全衛生法令に定められている教育に関する 記述として 最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．事業者は、新たに雇い入れた労働者に対してその従事する業務に関する安全衛生教育を行わなければならない。
イ．事業者は、機械・設備、作 業方法などに大幅な変更があったとき、該当作業従事者に対する作業内容変更時の安全衛生教育を行う必要がある。
ウ．事業者は、労働者を省令で定める危険又は有害な業務に従事させるときは、特別教育を行わなければならない。
エ．事業者は、就業制限に係る業務従事者に対し定められた教育指針に基づく安全衛生水準向上教育を実施する努力義務を有する。
オ．事業者は、新たに安全衛生委員会のメンバーに選任された委員に対して、安全衛 生教育を実施することが定められている。

R4前-042A01-14

禁転載複製問題38

公害問題に関する記述として 適切なものは、次のうちどれか。

ア．足尾銅山鉱毒事件は、大正時代に発生した。
イ．新潟水俣病の原因物質は、メチル水銀化合物である。
ウ．四日市ぜんそくの原因物質は、ばいじんである。
エ．別子銅山煙害事件は、昭和時代初期に発生した。
オ．イタイイタイ病の原因物質は、六価クロムである。

問題39

環境基本法の基本理念に 関する記述 として最も不適切なものは、次のうちどれか。

ア．国際的 な協調によ り地球環境保全を積極的に推進する。
イ．人類が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受する 。
ウ．環境の 保全に関す る基本的な計画を作成し、推進する。
エ．人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように する。
オ．環境への負担の少ない持続的発展が可能な社会を構築する。

問題40

ＣＳＲに関する 記述として最も不適切なものは、次のうちどれか。 なお、ＣＳＲは、Corporate Social Responsibilityである。

ア．ＣＳＲのテーマの １つとして、リスクマネジメントが取り入れら れることがある。
イ．地域貢献は、ＣＳＲの取組範囲とされている。
ウ．ＣＳＲ調達ガイドラインを調達先に示し、ガ イドラインに沿ったもののみ納品するよう指示する場合がある。
エ．ＣＳＲのステークホルダーとしては、従業員も含まれる。
オ．顧客が要求する製品を供給することは通常の商行為の範囲であり、ＣＳＲの範囲からは原則的に除外している。

R4前-042A01-15