中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（郡山市）

更新日：2021年1月29日【2020年度】
整理番号

積込場等名称

輸送対象物※１

積込場等内の輸送対象範囲(輸送後の集約予定)

輸送実施
事業者

※２

輸送予定数量(概数)

輸送期間

輸送の時間、台数及び回数

※３

※４

※５

輸送終了後の積込場等の状況

20-01 福原地区積込場

土壌等(不燃物)

場内の全て(集約予定あり)

大林・熊谷・大本JV16,600㎥

2020年3月～10月

8:30～17:00（20台程度が1日1回）

20-02 河内埋立処分場積込場

土壌等(不燃物)

場内の全て(集約予定なし)

大林・東亜・鉄建
JV

12,900㎥

2020年3月～7月

9:00～17:00（24台程度が1日1回）

輸送完了

20-03

富田第二区画内公園予定地積
土壌等(不燃物)込場

場内の全て(集約予定なし)

大林・熊谷・大本JV7,700㎥

2020年3月～7月

9:00～17:00（20台程度が1日1回）

輸送完了

20-04

郡山西部第二工業団地一時保土壌等(不燃物)
管場➄

場内の全て(集約予定なし)

大林・東亜・鉄建
JV

10,000㎥

2020年4月～6月

9:30～17:00（30台程度が1日1回）

輸送完了

土壌等(不燃物)

場内の一部(集約予定あり)

大林・熊谷・大本JV31,300㎥

2020年4月～2021年1月

8:30～17:00（30台程度が1日1回）

土壌等(不燃物)場内の一部を予定(集約予定あり)鹿島・東急・飛島
JV

3,000㎥

2021年2月

8:30～17:00（30台程度が1日1回）

20-06 東山霊園運動場積込場

土壌等(不燃物)場内の一部を予定(集約予定あり)鹿島・東急・飛島
JV

30,000㎥

2020年4月～2021年2月

8:00～17:00（32台程度が1日1回）

20-07 県中浄化センター積込場

土壌等(不燃物)

場内の一部(集約予定あり)

大林・熊谷・大本JV

21,700㎥

2020年4月～2021年1月

8:30～17:00（20台程度が1日1回）

20-08 河内クリーンセンター積込場

土壌等(不燃物)場内の一部を予定(集約予定あり)鹿島・東急・飛島
JV

41,000㎥

2020年4月～2021年2月

8:00～17:00（32台程度が1日1回）

20-05 カルチャーパーク積込場

20-09

日和田土地区画整理事業区域
土壌等(不燃物)内公園予定地第４積込場

場内の全て(集約予定なし)

大林・熊谷・大本JV2,500㎥

2020年4月～6月

8:30～17:00（16台程度が1日1回）

20-10

富田東土地区画整理事業区域
土壌等(不燃物)内公園第２積込場

場内の全てを予定(集約予定あり)

大林・東亜・鉄建
JV6,200㎥

2020年4月～2021年2月

8:30～17:00（28台程度が1日1回）

1/3

輸送完了

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（郡山市）

更新日：2021年1月29日【2020年度】
整理番号

積込場等名称

輸送対象物※１

積込場等内の輸送対象範囲(輸送後の集約予定)

輸送実施
事業者

※２

輸送予定数量(概数)

輸送期間

輸送の時間、台数及び回数

※３

※４

※５

輸送終了後の積込場等の状況

20-11

日和田土地区画整理事業区域
土壌等(不燃物)内公園予定地第２積込場

場内の全て(集約予定なし)

大林・熊谷・大本JV1,600㎥

2020年5月～6月

8:30～17:00（12台程度が1日1回）

輸送完了

20-12

日和田土地区画整理事業区域
土壌等(不燃物)内公園予定地第１積込場

場内の全て(集約予定なし)

大林・熊谷・大本JV2,500㎥

2020年6月～7月

8:30～17:00（22台程度が1日1回）

輸送完了

20-13

富田東土地区画整理事業区域
土壌等(不燃物)内公園第１積込場

場内の全て(集約予定なし)

大林・東亜・鉄建
JV

3,000㎥

2020年6月～8月

8:30～17:00（24台程度が1日1回）

輸送完了

土壌等(不燃物)

場内の全て(集約予定なし)

大林・熊谷・大本JV9,900㎥

2020年6月～11月

9:00～17:00（20台程度が1日1回）

輸送完了

20-15

陸上自衛隊多田野演習場内一
土壌等(不燃物)
時保管場

場内の全て
(集約予定なし)

丸立渡辺組

7,300㎥

2020年7月～10月

9:30～17:00（23台程度が1日1回）

輸送完了

20-16

陸上自衛隊郡山駐屯地内一時土壌等(不燃物)保管場

場内の全て(集約予定なし)

大林・東亜・鉄建
JV9,400㎥

2020年7月～11月

8:30～17:00（28台程度が1日1回）輸送完了

20-17

日和田土地区画整理事業区域
土壌等(不燃物)内公園予定地第３積込場

場内の全て(集約予定なし)

大林・熊谷・大本JV3,800㎥

2020年7月～10月

8:30～17:00（24台程度が1日1回）

輸送完了

20-14 大谷地池積込場

20-18 深谷公園積込場

土壌等(不燃物)

場内の全て(集約予定あり)

大林・熊谷・大本JV5,000㎥

2020年7月～11月

9:00～17:00（8～20台程度が1日1回）

20-19 日和田町高倉地区仮置場

土壌等(不燃物)

場内の全て(集約予定なし)

丸立渡辺組

5,900㎥

2020年9月～2021年1月

8:50～17:00（23台程度が1日1回）

20-20 横塚地区積込場

土壌等(不燃物)

場内の全て(集約予定あり)

大林・熊谷・大本JV6,600㎥

2020年9月～12月

8:30～17:00（12～20台程度が1日1回）

郡山西部第一工業団地内（長土壌等(不燃物)橋）積込場

場内の全て(集約予定あり)

大林・熊谷・大本JV8,000㎥

2020年10月～2021年1月

9:30～17:00（28台程度が1日1回）

20-21

2/3

輸送完了

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（郡山市）

更新日：2021年1月29日【2020年度】
整理番号
20-22

積込場等名称

輸送対象物※１

積込場等内の輸送対象範囲(輸送後の集約予定)

輸送実施
事業者

※２

富久山クリーンセンター内一時土壌等(不燃物)保管場

輸送予定数量(概数)

輸送期間

輸送の時間、台数及び回数

※３

※４

※５

輸送終了後の積込場等の状況

場内の全て(集約予定なし)

大林・熊谷・大本JV1,400㎥

2020年10月

9:00～17:00（20台程度が1日1回）

輸送完了

20-23 福原地区一時保管場

土壌等(不燃物)場内の全て(集約予定なし)

大林・熊谷・大本JV6,300㎥

2020年11月～2021年1月

9:00～17:00（24台程度が1日1回）

輸送完了

20-24 東山霊園一時保管場

土壌等(不燃物)場内の全てを予定(集約予定なし)

鹿島・東急・飛島
JV

5,000㎥

2020年11月～2021年2月

8:00～17:00（18台程度が1日1回）

輸送完了予定20-25 西田埋立処分場積込場

土壌等(不燃物)場内の一部を予定(集約予定あり)

大林・東亜・鉄建
JV4,800㎥

2020年11月～2021年2月

8:30～17:00（24台程度が1日1回）

20-26 安積地区一時保管場

土壌等(不燃物)

場内の全て(集約予定なし)

大林・熊谷・大本JV

1,400㎥

2020年12月
11:00～17:00～2021年1月 （10台程度が1日1回）

輸送完了

20-27 中央工業団地内一時保管場

土壌等(不燃物)

場内の全て(集約予定なし)

大林・東亜・鉄建
JV

1,400㎥

2020年12月
8:30～17:00～2021年1月 （20台程度が1日1回）

輸送完了

20-28 片平地区一時保管場

土壌等(不燃物)

場内の全て(集約予定なし)

大林・熊谷・大本JV1,600㎥

2020年12月
10:00～17:00～2021年1月 （16台程度が1日1回）

輸送完了【注釈】 ※ 当該年度の輸送が完了した積込場は灰色の文字で表示。 ※１ 積込場等の名称を記載。既存の仮置場や現場保管箇所を積込場としているものや、新たに積込場として設置するものがあります。 ※２ 輸送対象範囲：「場内の全て」…場内の除去土壌等が全て搬出されます。／「場内の一部」…場内の除去土壌等の一部のみ搬出されます（場内の除去土壌等の保管は続きます）。／「集約予定あり」…搬出後、再び除去土壌等が当該積込場等へ集約されます（積込場としての利用が続きます）。／「集約予定なし」…搬出後、除去土壌等の集約はありません（積込場としての利用が終わります）。
※３ その年度に当該積込場等から搬出する予定の輸送数量です。学校等で現場保管されている除去土壌等の輸送がある場合はその予定数量を下段に記載します。 ※４ 輸送期間は、天候や道路交通等の状況により変更することがあります。 ※５ 輸送の時間・1日の輸送回数は作業の進捗状況によって変更することがあります。

3/3

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（郡山市）：ルート図■2020年度（市内全体）

更新日：2021年1月29日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間はで表示）

20-21

磐梯熱海IC

20-07・19

本宮IC
県中浄化センター積込場

日和田町高倉地区仮置場

郡山JCT

20-04・14・18・28

郡山西部第一工業団地内（長橋）積込場

郡山西部第二工業団地一時保管場⑤
大谷地池積込場
深谷公園積込場
5
河内埋立処分場積込場

日和田土地区画内公園予定地第1～4積込場

20-01・09～13・17・22・23・25

6

郡山東IC
西田埋立処分場積込場

福原地区積込場

郡山IC
片平地区一時保管場
富田第二区画内公園予定地積込場
河内クリーンセンター積込場

郡山中央SIC

富久山CC一時保管場
富田東土地区画内公園

富田東土地区画内公園

第１積込場

第2積込場

福原地区一時保管場

横塚地区積込場

陸上自衛隊郡山駐屯地内一時保管場

陸上自衛隊多田野演習場内一時保管場
20-02・03・08・15・16

20-05
中央工業団地内一時保管場

郡山南IC

安積地区一時保管場
カルチャーパーク積込場
東山霊園一時保管場
東山霊園運動場積込場
20-06・20・24・26・27※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（郡山市）：ルート図■2020年度（積込場等付近）

更新日：2021年1月29日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間はで表示）

20-01・09・10・11・12・13・17・22・23・25

日和田土地区画整理事業区域内
公園予定地第１積込場

日和田土地区画整理事業区域内
公園予定地第２積込場
日和田土地区画整理事業区域内
公園予定地第３積込場

郡山東IC

西田埋立処分場積込場

日和田土地区画整理事業区域内
公園予定地第４積込場
富久山クリーンセンター一時保管場
福原地区積込場

福原地区一時保管場

富田東土地区画整理事業区域内
公園第２積込場
富田東土地区画整理事業区域内
公園第１積込場※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（郡山市）：ルート図■2020年度（積込場等付近）

更新日：2021年1月29日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間はで表示）

20-02・03・08・15・16

片平地区一時保管場

河内埋立処分場積込場
深谷公園積込場
郡山IC

河内クリーンセンター積込場
富田第二区画内公園予定地積込場

郡山中央スマートIC

陸上自衛隊郡山駐屯地内一時保管場

陸上自衛隊多田野演習場内一時保管場※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（郡山市）：ルート図■2020年度（積込場等付近）

更新日：2021年1月29日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間はで表示）

20-04・14・18・28

大谷地池積込場

市道

郡山西部第二工業団地一時保管場➄

片平地区一時保管場

深谷公園積込場

郡山IC※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（郡山市）：ルート図■2020年度（積込場等付近）

更新日：2021年1月29日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間はで表示）

20-21

20-05

磐梯熱海IC

郡山南IC

カルチャーパーク積込場

20-07・19
本宮IC

県中浄化センター積込場

郡山西部第一工業団地内（長橋）積込場

日和田町高倉地区仮置場※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（郡山市）：ルート図■2020年度（積込場等付近）

更新日：2021年1月29日

輸送ルート（高速道路・相馬福島道路・あぶくま高原道路を利用する区間はで表示）

20-06・20・24･26・27

横塚地区積込場

中央工業団地内一時保管場
安積地区一時保管場

東山霊園一時保管場
東山霊園運動場積込場※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成