資料−２

平成１９年度 工事の実施について【引き続き工事を実施】
中城湾港（泡瀬地区）公有水面整備事業については、環境アセスの定めに従い、4月〜7月のトカゲハゼ生活圏への配慮のため、海上における工事を一時中断しておりました。
今般、８月１日より、引き続き工事を実施することと致しましたのでお知らせします。

【今年度の工事内容】
国（沖縄総合事務局）及び沖縄県においては、昨年度に引き続き、海上部分に係わる護岸の築造工事及び浚渫工事を実施予定です。工事予定箇所は別添２−１、工事内容の詳細は別添２−２のとおりです。なお、今年度の工事予定区域内には移植対象となる大型海草の濃密域（被度５０％超）がなかったことから、海藻の移植は予定されていません（広域藻場分布調査結果を別添２−３に示します）。

【環境への配慮】
これまでと同様に、工事の実施に当たっては、最大限慎重を期することとしております。
具体的には、日々のモニタリング結果を工事実施体制や監視体制にフィードバックさせる体制を構築しており、環境影響について十分監視しながら実施します。また、ニライカナイ
ゴウナ及びオサガニヤドリガイについては、工事区域内に生息する個体について可能な範囲で採取し、生息可能な区域へ移動します。

※取材について取材希望の場合は当日９：３０に仮設橋梁前まで集合して下さい。
工事内容：別添２−２ Ｐ４参照

連絡先：那覇港湾・空港整備事務所
中城湾港出張所 池原・与那嶺
TEL：098-938-9640 FAX：098-938-3916
−以1

上−

県

国区
分

護岸延長 約200ｍ
石材投入 約20,300m3

設置・撤去

汚濁防止膜

護岸工事

浚渫

仮設航路浚渫工事

約109,200m3

護岸延長 約1460ｍ
砂投入 27,200m3

事

護岸工事

工

設置・撤去

種

汚濁防止膜・土嚢型工

要

石材投入 約83,900m3

概４５７

浚渫施工箇所

６

事業の実施状況と今後の予定(案)
８

９１０１１

平 成 １ ９ 年 度
１２１２３

別添 ２−１2別 添 ２−２
平成 19 年

7月

27 日

那覇港湾・空港整備事務所
中城湾港出張所 池原・与那嶺
TEL：098-938-9640 FAX：098-982-1314
沖縄県土木建築部
中城湾港建設事務所 赤嶺・神谷
TEL：098-938-7711 FAX：098-938-3916

泡瀬地区工事について
１． 施 工 期 間 ： 平成１９年 ８月 １日〜平成２０年 ３月３１日
２． 場

所 ： 沖縄市泡瀬地先

泡瀬地区実施計画平面図

Ⅱ期工事
仮設道路

沈殿池２（橋梁ニ中仕切護岸）

仕仮イ中岸
切護設
道路

⑤イ中仕切護岸⑥仮設道路①仮設航路浚渫工事

Ⅰ期工事

８ ０ ｍ

Ｌ=300ｍ

仮設道路

仮設桟橋

トチ リ護岸

余水吐護岸

④Ｄ護岸

凡例
平成１ ８ 年度迄実績箇所
平成１ ９ 年度国施工予定箇所
平成１ ９ 年度県施工予定箇所

②Ｃ護岸
③岬2護岸
⑦突堤(西)⑦突堤(東)

３． 施工内容① 仮設航路浚渫： ２５，４１６㎡（暫定） 浚渫土

約１０９，１００m3② Ｃ護岸 ：

１７０ｍ（暫定断面） 基礎捨石約２９，６００m3 被覆石約１，０００m3③ 岬２護岸：７５ｍ（暫定断面） 基礎捨石約１０，９００m3 被覆石約７５０m3④ D護岸 ：

３１０ｍ（暫定断面） 基礎捨石約３５，１００m3 被覆石約４，１００m3⑤ イ中仕切護岸： ８９０ｍ（暫定断面） 砂投入２３，４３５m3 基礎捨石約１，４００m3
被覆石約１，４００m3 大型土のう１４，０００個⑥ 仮設道路： ４１０ｍ(暫定断面） 砂投入４，８００m3 大型土のう２７，６００個⑦ 突堤(東)(西) ：２００ｍ（暫定断面） 石材投入 約２０，３００m3（県施工分）

3４． ８月１日の工事内容（予定）①． 中城湾港土砂処分場仮設航路(−3.5m)浚渫工事
作業内容： 浚渫前の異常物の潜水探査位置(設標)出し②． 中城湾港土砂処分場C護岸外2件築造工事
作業内容： 工事用航路の灯浮標設置③． 中城湾港土砂処分場D護岸築造工事
作業内容： 土のう型汚濁防止膜の防砂シート設置開始④． 中城湾港土砂処分場イ中仕切護岸築造工事
作業内容：
護岸延長のため小口止・袋型根固工用袋材(4t型)を撤去
大型土のう運搬仮置き

施工位置図

④③

①

②

施工箇所

集合場所

4

作業状況写真例として昨年度の状況写真を掲載します。

「①」の潜水探査位置(設標）出し「②」の工事用航路の灯浮標設置「③」の土のう型汚濁防止膜の防砂ｼｰﾄ設置「④」の袋型根固工用袋材撤去「④」の大型土のう運搬仮置き

56５． 環境保全措置① 工事実施においては、汚濁防止膜を二重に展張して、工事区域外への濁りの拡散を防止する。
② 作業機械からの油脂類等の海上への流出がないよう常に巡視点検を行い、海上汚濁防止に努める。
③ 集中的な汚濁の発生を抑えるため、工事が一時期に集中しないよう工事工程を調整する。

78910異常の有無（予測も含む）★埋立て等工事期間中の監視◎常時監視（施工管理）
・油脂類等の海上への流出 ： 目視
・濁りの拡散 ： 目視

不備の改善

改善
結果

◎毎日監視（「クビレミドロ生育域での濁り」相当の調査）
・濁度（工事期間中の毎日２回、上層・中層・下層）〔※１〕
中城湾港出張所・護岸工事・仮設桟橋・仮設道路・仮設橋梁周辺等の濁り監視
観測値が監視基準を超過

毎日観察
異常有無の判断・報告

調査結果※１：沖縄県施工の工事に関しては、県中城湾港建設事務所にて所管

施工個所に近い監視点の方が遠い監視点より高い値
異常なし

異常あり

３日以内に濁りが解消しない◎イベント時の状況把握（「クビレミドロ生育域での濁り」相当の調査）
・濁度（台風通過後・降雨後、上層・中層・下層）★定期監視◎大気質（年４回：四季）
過半数の調査で監視基準を超過◎騒音・振動（年４回：四季）
地点毎の調査で過半数が監視基準を超
過◎水質（月１回）
観測値（濁度）が監視基
準を超過

月例会議

◎生物関連

翌日も調査

３日間連続して観測値が監視基準を超過＜仮設橋梁近傍に監視点あり＞
・鳥類（月１回）
・トカゲハゼ（年４回：4,9,12,3月)
・オキナワヤワラガニ（年４回：4,,8,9,2月）
・海藻草類（年２回：夏季、冬季）
・サンゴ（年２回：夏季、冬季）
・比屋根湿地①ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ調査（年2回：夏季、冬季）②干潟生物定性調査（年2回：夏季、冬季）③干潟生物定量調査（年4回：四季）・クビレミドロ（年４回：4,6,1,3月）
・ウミヒルモ類・リュキュウズタ（年４回：四季）・コアマモ（年4回：四季）・ニライカナイゴウナ（年４回：四季）・オサガニヤドリガイ（年４回：四季）・干潟生物（年２回：夏季、冬季）
・オカヤドカリ（年１回：秋季）

・埋立て等工事期間
中の監視調査結果
・定期監視調査結果
等から異常有無の判断
調査
結果

事前調査の変動範囲を大きく逸脱した異常を確認〔※２〕
那覇港湾・空港整備事務所※２：沖縄県施工の工事に関しては、県中城湾港建設事務所にて所管
異常あり

異常なし

分析会議
影響なし

◎工事影響の判断
・周囲の環境変化、広域的な環境変化の検討
影響あり

問題解決

◎対策内容の検討◎緊急対策の実施（工事の中断、施工調整 等）◎対策後の評価

未解決（国：港湾空港指導官、那覇港湾・空港整備事務所長）（県：土木建築部参事、中城湾港建設事務所長）

【参考図

公 表
（ＨＰ等への掲載）

臨時環境監視委員会（未解決対策の検討）

監視調査結果の評価・対応フロー（「異常の有無」等に関する詳細フロー）】11

仮設橋梁側からの工事および海上工事の濁り監視地点●：St.1〜7（7 地点）クビレミドロ監視地点●：St.8〜18、21〜25（16 地点）工事の濁り監視地点●：St.A、19〜20（3 地点）流入部負荷量の調査地点＊汚濁防止膜は設置予定位置の概略を示したものです。

12

13

広域藻場分布調査結果および平成19年度施工予定箇所（平成19年5〜6月）□：平成19年度 施工予定箇所

別 添 ２−３