2024年度「工事請負付託依頼件名リスト」
No.

件

名

付託依頼
時期

工事概要及び請負概要（2024/04～
2025/03）

着工

竣工（2024/04～）（2024/04～）

2024/082025/03

依頼箇所： 企画部

1

沖縄におけるエネルギー・経済社会に関する長期的研究

沖縄県の経済予測、電力需要に関する調査

2024/06

依頼箇所： 送配電事業部

1

再エネ受付業務の外部委託に係る事前準備業務

外部委託先の環境構築（当社システムが利用できる環境の構築）

2024/5

依頼箇所： 送配電本部

1

マイクロ波無線鉄塔腐食部材取替工事(本店）

腐食したマイクロ波鉄塔の部材取替を行う。

2

マイクロ波無線装置除却工事(山城無線中継所､
他1箇所)

3
4

ﾈｯﾄﾜｰｸ企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ

2024/10

電力流通部

2024/112025/03

山城無線中継所、牧港制御所のマイクロ波無線
2024/08
設備取替に伴う除却工事を行う。

2024/122025/03

変電所消火設備点検（2024年度）

各変電所の消火設備点検

2024/042024/06

2025/03

変電設備改良(2023）
繁多川変電所フェンス設置工事

フェンス設置工事

2024/042024/072024/12－1－

2024/09～10

2024/8

2024年度「工事請負付託依頼件名リスト」
No.

件

名

工事概要及び請負概要

付託依頼
時期（2024/04～
2025/03）

着工

竣工（2024/04～）（2024/04～）

5

変電設備改良(2024）
渡口変電所 引留鉄構改修工事

引留鉄構改修に伴う設計業務

2024/052024/082025/026

渡口変電所

遠制装置据付工事

2024/092024/122025/037

伊良皆第一変電所改良A工事

改良工事

2024/112025/01

2026/068

伊良皆第一変電所改良A

改良工事の工事監理業務

2024/112025/01

2026/06

9西崎変電所新設

設計業務

新設変電所の設計業務

2024/052024/082028/0810

高原変電所増設

移動用ケーブル撤去工事

移動用ケーブルの撤去工事

2024/072024/112025/0311

高原変電所増設

配電盤切替工事

配電盤の切替工事

2024/082024/112025/0312

高原変電所増設

系統盤切替工事

系統盤の切替工事

2024/092024/112025/0313

高原変電所増設に伴う除却工事

既設設備の除却工事

2025/092025/052025/12

遠制装置据付工事

工事監理業務－2－

2024年度「工事請負付託依頼件名リスト」
No.

件

名

工事概要及び請負概要

付託依頼
時期（2024/04～
2025/03）

着工

竣工（2024/04～）（2024/04～）

14

真玉橋変電所に伴う除却工事(2024年度)

残置基礎撤去工事

2024/092024/112025/0315

辺野古変電所改良

改良工事の設計業務

2024/072024/102027/616

新金武変電所増設（変電）に伴う除却工事（2024年度）

変圧器・基礎の除却工事

2024/06

2024/092025/0317

座喜味変電所増設A 設計業務

増設工事の設計業務

2024/042024/072026/0818

恩納変電所増設工事

増設工事

2024/122025/042026/0519

恩納変電所増設

増設工事の工事監理業務

2024/122025/042026/0520名護変電所改良A 設計業務

改良工事の設計業務

2024/042024/072026/0621

地滑り対策工事（中頭幹線T#7）

地滑り対策工事（抑止杭）2024/92024/122025/522松尾幹線除却工事

ケーブル除却

2024/72025/12025/3

設計業務

工事監理業務－3－

2024年度「工事請負付託依頼件名リスト」
No.

件

名

工事概要及び請負概要

付託依頼
時期（2024/04～
2025/03）

着工

竣工（2024/04～）（2024/04～）23

松尾幹線張替工事

ケーブル布設

2024/72025/32025/1224宜野湾線除却工事

ケーブル除却

2024/92025/12025/325宜野湾線張替工事

ケーブル布設

2024/92025/12025/326石川線電線除却工事

電線除却

2024/72025/12025/327石川線電線張替工事

電線張替

2024/72025/12025/328

伊良皆線T#35,37建替工事

鉄塔建替工事2024/42024/82026/529

石川火力変電所改良関連(送電)設計業務

鉄塔設計、地中設計

2024/42024/82025/1230

那覇壷川線除却工事

ケーブル除却

2024/62024/112025/331

那覇壷川線張替工事

ケーブル布設

2024/62024/112025/3－4－

2024年度「工事請負付託依頼件名リスト」
付託依頼
時期

着工

竣工

（2024/04～）（2024/04～）

2024/82024/102025/3鉄塔材の補強プレートの溶接補修工事

2024/82024/122025/3新名護幹線T#52～64間地中化工事/管路布設（4工区）

管路布設工事、立坑および人孔構築工事等

2024/42024/72027/335

新名護幹線T#52～64間地中化工事（架空）

鉄塔建替工事2024/102025/12027/636

新名護幹線一部地中化関連除却工事

地中化工事に伴う鉄塔除却工事

2024/52024/82025/337

高原線T#1除却工事

鉄塔除却工事2024/82024/112025/338

本部半島供給信頼度対策工事

鉄塔改造、電線張替

2025/12026/42027/739

阿波根線π分岐工事（地中）

管路布設工事2024/112025/12027/1040

真玉橋線（ケーブル張替）

ケーブル布設

2024/102025/22025/8No.

件

名

工事概要及び請負概要

32

鋼管鉄塔劣化詳細調査(具志川火力線他34基)

鋼管鉄塔の外面調査

33

鉄塔部材補修工事(石川幹線T#4）

34

－5－

（2024/04～
2025/03）2024年度「工事請負付託依頼件名リスト」
No.

件

名

付託依頼
時期

工事概要及び請負概要（2024/04～
2025/03）

着工

竣工（2024/04～）（2024/04～）

41

大山瑞慶覧幹線（ケーブル張替）

ケーブル布設

2025/22025/72026/442

空調機取替（技能実習館）

技能実習館の空調機総取替え工事

2024/122025/42025/09

依頼箇所： 配電部

1

配電工事委託単価契約

沖縄本島の配電工事委託契約

2024/102024/102025/102

配電工事委託単価契約

久米島西部の配電工事委託契約

2024/102024/102025/103

配電工事委託単価契約

久米島東部・渡名喜島の配電工事委託契約

2024/102024/102025/104

配電工事委託単価契約

南北大東島の配電工事委託契約

2024/102024/102025/105

特高送配電工事委託

特高送配電工事の委託契約

2024/102024/102025/106

不良ガス開閉器ＳＦ６ガス回収・処理業務

不良ガス開閉器ＳＦ６ガス回収・処理

2024/042024/072024/12－6－

2024年度「工事請負付託依頼件名リスト」
No.

件

名

工事概要及び請負概要

付託依頼
時期

着工

竣工

（2024/04～
2025/03）（2024/04～）（2024/04～）

7

22kV本島～渡嘉敷海底ケーブル2号敷設工事/調査設計業務
海底ケーブル敷設工事の調査設計業務

2024/052024/082026/038

備瀬崎～伊江島海底ケーブル5号敷設工事

海底ケーブルの敷設工事

2024/052024/082026/039多良間～水納2号海底ケーブル敷設工事

海底ケーブルの敷設工事

2024/052024/082026/0310

海底ケーブル点検調査（瀬底島～水納2号）

海底ケーブルの点検

2024/052024/082025/0311

海底ケーブル点検調査（久松～伊良部3号）

海底ケーブルの点検

2024/052024/082025/0312

海底ケーブル補修工事（今帰仁～伊是名1号）

海底ケーブルの修繕

2024/052024/082025/0313

海底ケーブル補修工事（伊是名～伊平屋3号）

海底ケーブルの修繕

2024/052024/082025/0314

真栄里配電塔(仮称)新設

真栄里配電塔(仮称)新設 設計工事監理業務

2024/052024/082027/0115伊良部変電所増設

伊良部変電所増設 設計工事監理業務

2024/052024/082027/05

設計工事監理業務

設計工事監理業務－7－

2024年度「工事請負付託依頼件名リスト」
No.

件

名

工事概要及び請負概要

付託依頼
時期

着工

竣工

（2024/04～
2025/03）（2024/04～）（2024/04～）

2024/102025/012025/0916

下地配電塔 建屋増設工事

17

配電自動化システムの機能向上および運用改善
配電自動化システムソフトウェア改良（２０２４）を目的とした機能改造工事

2024/102024/102025/0318

系統計画支援システム構築

実系統情報を活用したオフライン環境におけるシミュレーションシステムの構築

2024/052024/072025/0319

豊見城中央電線共同溝工事（その1）

幹線・引込ケーブル工事調査設計業務

2024/042024/06

2025/0520

石嶺電線共同溝工事（その1）

引込設備工事調査設計業務

2024/042024/06

2025/0521

国道58号城間-勢理客北地上機器移設工事

幹線・引込調査設計業務

2024/042024/072025/0322

22kV連絡線工事（糸満市）

調査測量設計業務（地中）2024/042024/072025/0823

22kV連絡線工事（糸満市）

調査測量設計業務（架空）

2024/042024/072025/0824

豊見城市道257号線橋梁添架工事（翁長側立上部）管路・ケーブル工事

2024/042024/072025/02

下地配電塔 建屋増設工事－8－2024年度「工事請負付託依頼件名リスト」
No.

件

名

工事概要及び請負概要

付託依頼
時期

着工

竣工

（2024/04～
2025/03）（2024/04～）（2024/04～）

25

勢理客変電所立上柱変更工事

調査測量設計業務

2024/042024/072025/0226

知念A配電塔連絡線工事（ケーブル工事）

ケーブル入線工事

2024/042024/072024/1127

要請地中線工事(2021-12)糸国19号・20号立上柱移設工事

管路新設・撤去工事

2024/042024/072025/0928

那覇E変電所新設引出工事

調査測量設計業務

2024/042024/082025/1229

糸満A変電所新設引出工事

管路敷設工事（その1）2024/122025/042026/0330

22kV読谷A配電塔線新設工事(3工区)

調査設計業務2024/042024/072025/1131

22kV読谷A配電塔線新設工事(1工区)

管路・人孔工事

2024/102024/012025/0132

22kV読谷A配電塔線新設工事(2工区)

管路・人孔工事

2025/012025/042026/05

33

読谷A配電塔配電線引出工事

調査設計業務2024/112025/022025/12－9－2024年度「工事請負付託依頼件名リスト」
No.

件

名

工事概要及び請負概要

付託依頼
時期

着工

竣工

（2024/04～
2025/03）（2024/04～）（2024/04～）

34

22kV中城A配電塔線新設工事（2工区）

管路・人孔工事

2024/052024/082026/0335

22kV中城A配電塔線新設工事（3工区）

調査設計業務2024/052024/082025/0836

22kV国道330号比嘉瑞慶覧電線共同溝

ｹ-ﾌﾞﾙ入線工事

2024/052024/082025/0237

国道330号比嘉瑞慶覧電線共同溝

引込管路設計2024/052024/082024/1038

国道330号比嘉瑞慶覧電線共同溝

引込ｹ-ﾌﾞﾙ入線工事

2024/082024/112025/0239

県道20号くすのき通り電線共同溝

引込管路設計2024/072024/102025/0240

22kv A1供給工事（予備電源）（宜野湾市）

ケーブル入線工事

2024/052024/082024/104122kV屋部A配電塔線新設工事

管路・人孔工事（1工区）

2024/042024/072025/0742

22kV汀間慶佐次線新設工事

管路・人孔工事（3工区）

2024/052024/092025/06－ 10 －

2024年度「工事請負付託依頼件名リスト」
No.

件

名

付託依頼
時期

工事概要及び請負概要

着工

竣工（2024/04～
2025/03）（2024/04～）（2024/04～）

43

名護大中電線共同溝

調査測量設計業務（幹線設計）

2024/06

2024/092025/0344

謝敷線供給信頼度工事

調査測量設計業務

2024/052024/082025/0345

国道58号名護市喜瀬幸喜電線共同溝工事

調査設計業務／上り車線

2024/052024/082025/0746

宮古支店社有車用EV/PHEV充電設備設置工事

宮古支店構内に新規でEV/PHEV充電設備を設置

2024/052024/052025/0347

22kV電力ｹｰﾌﾞﾙ工事/一括交付金による無電柱化(国道390号)送電
22kV電力ｹｰﾌﾞﾙ入線工事

2024/052024/072025/0148

単独地中化(竹富町西表島)

2025/012025/042026/03

単独地中化(竹富町西表島)/管路・ｹｰﾌﾞﾙ敷設工事

依頼箇所： 離島発電部

1

久米島発電所１２・１３号機煙突補修

煙突ケレン塗装および腐食箇所補修

2

渡名喜11号機E定検

定期点検工事2024/82024/112024/6－ 11 －

2024/102025/032024/12

2024年度「工事請負付託依頼件名リスト」
No.

件

名

工事概要及び請負概要

付託依頼
時期（2024/04～
2025/03）

着工

竣工（2024/04～）（2024/04～）

3

南大東6号機C2定検

定期点検工事2024/112024/32025/34

北大東9号機C2電気定検定期点検工事2024/62024/102024/125

北大東11号機D定検

定期点検工事2024/72024/112025/26

石垣第二発電所2号機E電気定検

定期点検工事2024/62024/102024/117

石垣第二発電所6号機F定検

定期点検工事2024/72024/112024/128

石垣第二発電所5号機D2定検

定期点検工事2024/82024/122025/1

9

石垣第二発電所1号機C2定検

定期点検工事2024/92025/12025/210

石垣第二発電所3号機C2定検

定期点検工事2024/112025/32025/311与那国発電所6号機電気点検

定期点検工事2024/92025/12025/1－ 12 －

2024年度「工事請負付託依頼件名リスト」
No.

件

名

工事概要及び請負概要

付託依頼
時期（2024/04～
2025/03）

着工

竣工（2024/04～）（2024/04～）

12

与那国発電所10号機D電気定検

定期点検工事2024/92025/12025/213与那国発電所9号機C2電気定検定期点検工事2024/102025/22025/214与那国発電所7号機E定検

定期点検工事2024/112025/32025/315与那国発電所8号機C2電気定検定期点検工事2024/122025/42025/416与那国発電所6号機D点検

定期点検工事2025/32025/72025/717

波照間発電所9号機D定検

定期点検工事2024/52024/92024/918

波照間発電所7号機E定検

定期点検工事2024/102025/22025/219

波照間発電所10号機E電気定検

定期点検工事2025/12025/52025/520

宮古第二発電所中操新設に伴う機器移設・据付
工事

制御装置移設・据付工事

2024/42024/82026/3－ 13 －

2024年度「工事請負付託依頼件名リスト」
No.

件

名

工事概要及び請負概要

付託依頼
時期（2024/04～
2025/03）

着工

竣工（2024/04～）（2024/04～）

21

宮古第二発電所22kV供給用蓄電池線・久松幹線3号引出工事
22kV引出盤設置工事

2024/42024/82025/322

宮古第二発電所22kV供給用蓄電池線敷設工事

22kV線路敷設工事

2024/52024/82025/323

石垣新規発電所設備仕様基本計画検討業務

設計業務

2024/32024/52025/324

石垣第二発電所

2024/42024/72024/1025

波照間発電所中操・電気室新設工事

設備更新工事2024/122025/32028/226

宮古第二発電所2号機E点検

定期点検工事2024/42024/72024/827

宮古第二発電所4号機C1定検

定期点検工事2024/62024/92024/1028

宮古第二発電所5号機C1定検

定期点検工事2024/72024/102024/1129

宮古第二発電所7号機E電気定検

定期点検工事2024/62024/112024/12

自動負荷平衡装置（AFC）更新 設備更新工事－ 14 －

2024年度「工事請負付託依頼件名リスト」
No.

件

名

工事概要及び請負概要

付託依頼
時期（2024/04～
2025/03）

着工

竣工（2024/04～）（2024/04～）30

宮古第二発電所3号機C2定検

定期点検工事2024/62025/12025/231

宮古第二発電所6号機C3定検

定期点検工事2024/62025/12025/232

宮古第二発電所4号機D定検

定期点検工事2024/62025/22025/333

宮古第二発電所5号機D定検

定期点検工事2024/62025/32025/434

宮古GT発電所3号機24,000時間点検

定期点検工事2024/62025/112026/335

宮古GT発電所1号機C1定検

定期点検工事2024/62024/92024/936

宮古GT発電所2号機C1定検

定期点検工事2024/62024/92024/937

多良間発電所8号機C2定検

定期点検工事2024/62024/102024/1038

多良間発電所7号機E2定検

定期点検工事2024/62024/112024/12－ 15 －

2024年度「工事請負付託依頼件名リスト」
付託依頼
時期

着工

竣工

（2024/04～）（2024/04～）

2024/62024/102024/11

煙突補修

2024/102025/32025/3

燃料タンク開放点検

2024/52024/102025/3

No.

件

名工事概要及び請負概要

39

多良間発電所6号機D定検

定期点検工事40

石垣第二3，4号煙突補修

41

石垣第二C重油№1貯蔵タンク開放点検（2024/04～
2025/03）

依頼箇所： 発電部

本島発電所廃棄物処理及び屋外機器運転保守業
1
務(具志川、金武)発電所から排出されるばい煙、排水、石炭灰、石膏の処理装置の運転、石炭灰の構内における回収運搬処分、純水装置の運転、屋外機器の日常点検及び維持管理周辺業務を行う。

2024/06～
2024/072024/102025/092 本島発電所港湾管理業務(石川･具志川･金武)

石川、具志川及び金武火力における港湾設備の管理、通船の運航管理、航路標識灯および揚炭バース防舷材の点検を行う。

2024/11～2024/122025/042026/03

3 吉の浦火力港湾管理業務

吉の浦火力における港湾設備の管理、航路標識
灯及び取水口、放水口標識灯の安全かつ効率的な運営を行う。
※本島発電所港湾管理業務(石川･具志川･金武)に統合予定。

2024/11～2024/122025/042026/03

4 化学分析業務

本島発電所および関係箇所における水質分析、固形状物質の化学分析および潤滑油分析、その他分析を行う。

2024/06～
2024/072024/112025/10－ 16 －

2024年度「工事請負付託依頼件名リスト」
No.

件

名

工事概要及び請負概要

付託依頼
時期（2024/04～
2025/03）

着工

竣工（2024/04～）（2024/04～）

5 具志川火力奏珊土盛土破砕工事

具志川火力灰捨場の竣工に向け、奏珊土搬出のための準備作業として、破砕作業を行う。

2024/09～2024/102025/01～～2025/03

6 燃料消費計画システム更新

当該システムは当社の供給計画・予算編成・燃料調達の諸元を作成するシステムであり導入から30年以上経過している。使用している言語が古く今後の運用保守体制（OGSにて扱えるのは1人のみ)を維持することにリスクがある。保守体
制のリスク回避および機能向上を図るためシス
テム更新を行う。現行システム導入会社とは異なる会社（㈱GRID）にて開発予定。

2024/05～2024/072024/082025/037 本島発電所昇降機設備保守点検業務

本島発電所における昇降機設備の法定点検、点検に関する関係官庁への届出書類の作成・提出、点検結果の報告、および性能検査の調整、立ち合いを行い、昇降設備の機能維持を図る。

2024/10～2024/122025/042026/038 牧港重油パイプライン撤去工事（第二期）

牧港重油パイプライン（廃止設備）の撤去

2024/04～2024/052024/102026/10

2次再熱器管(出口)更新に伴う付帯工事（足場仮設、仮設事務所設置等）

2024/04～2024/052025/22025/7

レベルⅡ’地震津波に対する各建屋等の浸水対策工事

2024/04～2024/052024/072025/049具志川火力１号機ボイラ２次再熱器管(出口側)
更新に伴う付帯工事

10 具志川火力発電所

浸水対策工事（防災）－ 17 －

2024年度「工事請負付託依頼件名リスト」
No.

件

名

11 吉の浦火力発電所

LNG電気室浸水対策（防災）工事概要及び請負概要

付託依頼
時期（2024/04～
2025/03）

着工

竣工（2024/04～）（2024/04～）

レベルⅡ’地震津波に対する建屋の浸水対策工
事

2024/06～
2024/072024/092025/03

12 具志川火力脱硝アンモニアバランス調整

脱硝アンモニアバランス調整

2024/052024/072025/02

13 金武火力脱硝装置性能試験

脱硝出入口ガス測定

2024/052024/072025/02

14 牧港火力9号機煙突塗装補修工事

煙突全体の塗装補修工事

2024/092025/032030/0315 本島発電所発電設備補修業務

本島発電所の発電設備、付帯設備の補修業務

2024/042025/042026/03

16 牧港火力No.１重油貯蔵タンク開放点検工事

牧港火力No.１重油貯蔵タンク開放点検工事

2023/9/5

2024/4/1

2025/12/31

17 牧港火力No.１重油貯蔵タンク補修工事

牧港火力No.１重油貯蔵タンク補修工事

18 牧港火力９号機空気予熱器エレメント補修工事

牧港火力９号機空気予熱器エレメント補修工事

2023/9/26

2024/11/1

2025/3/31

令和６年度牧港火力空気圧縮機定修工事

2023/10/5

2024/4/1

2025/3/31

19

令和６年度牧港火力空気圧縮機定修工事（定修）－ 18 －

2024.10月頃の 2024.11月頃の
可能性有
可能性有

未定

2024年度「工事請負付託依頼件名リスト」
No.

件

名

工事概要及び請負概要

付託依頼
時期（2024/04～
2025/03）

着工

竣工（2024/04～）（2024/04～）

20 牧港火力９号機ＣＷＰ電動機上部カバー補修

上部カバー作成
現地取替工事2024/06～
2024/072024/102025/03

21 牧港ガスタービン非常用発電機電気設備点検発電機本体点検
配開設備点検電動機点検2024/07～2024/082024/112025/03

牧港ガスタービン2号機3Sクラッチ分解点検（定3Sクラッチ点検
検）2024/2/3

2024/42024/122223 牧港ガスタービン2号機定期点検工事

ガスタービン2号機定期点検

2024/04～2024/052024/82024/1224 牧港火力9号機主変圧器補修工事

油漏れM/H補修

2024/09～2024/102024/122025/0325 牧港火力9号機定期点検工事

牧港火力9号機定期点検

2024/05～2024/62024/112025/0326 牧港ガスタービン非常用発電機点検工事

牧港火力ガスタービン非常用発電機の点検

2024/07～2024/082024/112025/0327 令和6年度牧港火力所内ボイラ定期点検工事

牧港火力所内ボイラ定期点検

2024/04～2024/052024/72024/928 牧港火力9号機排水処理設備機器更新工事

9号機排水処理設備機器更新

2024/04～2024/052024/122025/02－ 19 －

2024年度「工事請負付託依頼件名リスト」
No.

件

名

工事概要及び請負概要

付託依頼
時期

着工

竣工

（2024/04～
2025/03）（2024/04～）（2024/04～）

工期調整中

工期調整中

工期調整中

29 石川火力15,000KL重油貯蔵タンク開放点検工事

石川火力15,000KL重油貯蔵タンク開放点検

30 具志川火力1号機定期点検工事（中間点検）①ボイラ本体・補機の開放点検②タービン主要弁・補機の開放点検③電気・計装機器の点検④運炭・灰処理設備の開放点検（沖プラ特命）2024/102025/32025/731 具志川火力2号機簡易点検①取水管・復水器に付着した貝の除去作業。
②ボイラ煙道、チューブに付着・堆積した灰の清掃→確認。
③脱硫晶析槽及びミストエリミネータ、ガス冷却器の清掃と破損部品の取替等。
（沖プラ特命）2024/102025/022025/0332 具志川火力アンモニア消費設備定期点検工事

関連法令に基づき、定期自主検査を行う。

2024/42025/012025/03

33 令和6年度具志川火力空気圧縮機定修工事

空気圧縮設備の点検・計測等を行う

2024/42024/072025/0334 具志川火力1号機補助リレー取替工事

1号機補助リレー盤内のリレー・タイマー等の取替を行う。

2024/4～2025/32026/112027/0335 具志川火力2号機補助リレー取替工事

2号機補助リレー盤内のリレー・タイマー等の取替を行う。

2024/4～2025/32026/01

2026/07－ 20 －

2024年度「工事請負付託依頼件名リスト」
No.

件

名

工事概要及び請負概要

付託依頼
時期

着工

竣工

（2024/04～
2025/03）（2024/04～）（2024/04～）

36 具志川火力2号機脱硫装置煙道架台補修

2号機脱硫装置煙道架台補修を行う。

2024/72024/102025/01

37 具志川火力1・2号機重油配管補修

1・2号機重油配管補修を行う。

2024/52024/82025/0238 具志川火力1号機管寄・主要配管余寿命診断

1号機管寄・主要配管余寿命診断を行う。

2024/102025/032025/0939 具志川火力1号機脱硫装置煙道外装板補修

1号機脱硫装置煙道外装板補修を行う。

2024/122025/032025/07

具志川火力1号機空気予熱器セクタープレート補1号機空気予熱器セクタープレート補修を行う。
修2024/122025/032025/07

41 具志川火力1号機屋外設備用冷却水配管補修

1号機屋外設備用冷却水配管補修（EP後立上り部～IDF）を行う。

2024/122025/032025/0742 具志川火力2号機補助蒸気管補修

2号機補助蒸気管補修を行う。

2025/01

2026/01

2026/07

１号機ボイラ安全弁及びタービンバイパス弁の分解点検を行う。

2025/012025/042025/06

揚炭機の更新を行う。

2024/42027/032027/064043

具志川火力１号機ボイラ安全弁分解点検（定検）44 具志川火力A,B揚炭機更新－ 21 －

2024年度「工事請負付託依頼件名リスト」
No.

件

名

工事概要及び請負概要

付託依頼
時期

着工

竣工

（2024/04～
2025/03）（2024/04～）（2024/04～）

45 具志川火力運炭設備チューブギャラリー補修

ﾁｭｰﾌﾞｷﾞｬﾗﾘーの計画的な塗装補修を行う。

2024/32024/62025/0346 具志川火力No.13Bコンベヤギャラリー補修№13Bｺﾝﾍﾞﾔｷﾞｬﾗﾘｰの外装板補修を行う。

2024/72024/102025/0347 具志川火力№9コンベヤギャラリー橋脚補修№9ｺﾝﾍﾞﾔｷﾞｬﾗﾘｰ橋脚の腐食補修を行う。

2024/72024/102025/03№5Bｺﾝﾍﾞﾔﾍﾞﾙﾄ取替を行う。

2024/32024/62025/0348

具志川火力運炭設備受入・リサイクル系コンベ
ヤ補修

49 金武火力No.2,3コンベヤベルト補修工事

ベルト補修、トラフ（コンベヤケーシング）内部塗装

2024/04～2024/112024/06

2025/03

50 金武火力運炭設備受入給・排水配管等補修工事

作業足場仮設、既設配管切断
撤去、新規配管敷設、リークチェック

2024/04～2024/102024/06

2025/0351 金武火力No.6Bコンベヤベルト補修工事

ベルト補修

2024/04～2024/102024/06

2025/0352 金武火力貯炭場グリズリ補修

グリズリ廻り掘削・旧グリズリ取外・搬出
グリズリ搬入・取付

2024/04～2024/102024/06

2025/0353 金武火力No.7Bコンベヤベルト補修工事

ベルト補修

2024/04～2024/102024/06

2025/03－ 22 －

2024年度「工事請負付託依頼件名リスト」
No.

件

名

工事概要及び請負概要

付託依頼
時期（2024/04～
2025/03）

着工

竣工（2024/04～）（2024/04～）

54 金武火力所内用水配管取替補修工事

所内用水配管補修

2024/02～2024/06

2024/06

2025/0355 金武火力揚炭機定修工事

揚炭機定修

2024/03～2024/042024/62024/122024/03～2024/042024/06

2025/0356

金武火力№2受入コンベヤケーブルダクト補修工
ケーブルダクト補修
事

57 金武火力灰捨場廻り電線管腐食補修工事

電線管補修

2024/03～2024/042024/06

2025/0358 金武火力２号機ボイラ炉底補修工事

ボイラ炉底管の補修

2024/03～2024/042024/032024/0459

ボイラ燃料制御最適化システム制御装置改造工事

ボイラ燃料制御最適化システム導入に伴う既設制御装置の改造

2024/04～2024/052024/62025/0360

吉の浦火力移動用ディーゼル発電設備 錆腐食補 ケレン・防錆処理・ウレタン塗装・コーティン
修
グ仕上げ

2024/042024/06

2024/1261 2025年度吉の浦火力1号機定期点検工事

法定点検として、ボイラー・タービン定期自主検査（B☆T☆）を行う。

2024/06

2024/122025/05

62 吉の浦火力1号機発電機内部点検

発電機の精密点検（内部点検）を行う。

2024/082025/012025/02－ 23 －

2024年度「工事請負付託依頼件名リスト」
付託依頼
時期

着工

竣工

（2024/04～
2025/03）（2024/04～）（2024/04～）

発電機の精密点検（固定子絶縁診断）を行う。

2024/102025/022025/03

吉の浦火力ＳＴ主要弁アクチュエータ点検（定検）蒸気タービン主要弁アクチュエータ工場点検

2024/042024/082025/0265 吉の浦火力純水装置特定化学設備定期自主検査

純水装置特定化学設備定期自主検査を行う。

2024/082024/122025/03

66 吉の浦火力液化ガス設備定期自主検査

液化ガス設備(No.1、№2アンモニア、液体窒素
設備)定期自主検査を行う。

2024/102025/042025/05

67 吉の浦火力ギャングウェイ分解点検

油圧シリンダー分解点検、本体ケレン塗装

2024/082025/012025/03

68 吉の浦火力１号機ＧＴ分解点検

ガスタ－ビンの分解点検を行う。

2024/06

2024/102024/1269 吉の浦火力１号機ＧＴ補機点検

ガスタ－ビン補機の点検を行う。

2024/06

2024/102024/12No.

件

名63 吉の浦火力1号機発電機固定子絶縁診断

64

工事概要及び請負概要－ 24 －

2024年度「工事請負付託依頼件名リスト」
No.

件

名

工事概要及び請負概要－ 25 －

付託依頼
時期（2024/04～
2025/03）

着工

竣工（2024/04～）（2024/04～）