平成２７年度進行管理・評価シート
宇治市歴史的風致維持向上計画（平成２４年３月５日認定）（最終変更平成２８年３月３０日）□進捗評価シート（様式１）①組織体制（様式１−１）
1 宇治市歴史的風致維持向上協議会の開催

・・・・・・・・・・・・・・・・・

1②重点区域における良好な景観を形成する施策（様式１−２）2 景観形成助成制度の啓発
・・・・・・・・・・・・・・・・・

2③歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項（様式１−３）
1 史跡整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 情報発信・観光交流施設整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 重要文化的景観保存事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
4 歩道整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
5 歩行空間整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
6 観光施設周辺浸水対策事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
7 建物修景助成事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
8 屋外広告物助成事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
9 宇治茶園支援事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
10 宇治茶品質向上事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
11 宇治茶普及啓発事業・・・・・・・・・・・・・・・・・
12 市営茶室対鳳庵活用事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
13 宇治川鵜飼助成事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
14 宇治十帖スタンプラリー開催
・・・・・・・・・・・・・・・・・
15 京都・宇治灯り絵巻の開催
・・・・・・・・・・・・・・・・・
16 文化財見学会
・・・・・・・・・・・・・・・・・
17 歴史・文化啓発事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
18 文化的景観整備計画策定調査・・・・・・・・・・・・・・・・・
19 観光交通対策検討調査・・・・・・・・・・・・・・・・・
20 空き町家の活用検討調査
・・・・・・・・・・・・・・・・・
21 観光サイン等整備計画策定事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

④文化財の保存又は活用に関する事項（様式１−４）
1 文化財の修理（整備を含む）
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 文化財の防災・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 文化財の保全及び活用の普及・啓発
・・・・・・・・・・・・・・・・・
4 埋蔵文化財の取扱い
・・・・・・・・・・・・・・・・・
文化財の保存・活用に関わる
5・・・・・・
住民・NPO等の各種団体の状況及び今後の体制整備⑤効果・影響等に関する報道（様式１−５）
勇ましく神馬馳せる 県神社伝統の大幣神1事に平安願う ほか
5日間で1万7千人突破 秋の源氏ロード満
2
喫 ほか□法定協議会等におけるコメントシート（様式４）

24
25
26
27
28

・・・・・・・・・・・・・・・・・

29

・・・・・・・・・・・・・・・・・

30

・・・・・・・・・・・・・・・・・

31

進捗評価シート（様式１-１）

評価軸①-1
組織体制
評価対象年度
項目

平成２７年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

宇治市歴史的風致維持向上協議会の開催

計画に記載 計画の進捗管理や計画の変更・追加について、関係課で組織する「歴史まちづくり推進調整会議」を開催し庁内意見を調している内容 整し、「宇治市歴史的風致維持向上協議会」に意見を伺うこととする。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で学識経験者、文化財所有者、各種関係団体及び行政関係者により構成される、宇治市歴史的風致維持向上協議会を開催し、計画の進行管理・評価などについて、意見を聞くことができた。
【定量的評価】
宇治市歴史的風致維持向上協議会の開催回数： １回

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

宇治市歴史的風致維持向上協議会・歴史まちづくり推進調整会議の開催状況
実施期間

種別

検討事項等

平成27年5月11日

第1回
歴史的風致維持向上協議会【内 容】
１ 歴史的風致維持向上計画の変更について
２ 歴史的風致維持向上計画の進捗評価について
３ 歴史的風致の維持向上に資する事業の充実について

宇治市歴史的風致維持向上協議会開催の様子

宇治市-1

進捗評価シート（様式１-２）

評価軸②-１
重点区域における良好な景観を形成する施策
評価対象年度

平成２７年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

景観形成助成制度の啓発「宇治市景観計画」においては、「悠久の歴史と自然を今に活かしふるさと宇治を誇り伝えん」とした基本理

計画に記載
念のもと、市内全域を景観計画区域とし、８つに区分されたそれぞれの区域ごとに景観形成誘導指針及び屋外している内容広告物に関する行為の制限を示している。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で本市は、宇治市景観計画重点区域内において、良好な景観の形成に著しく寄与する建築物や屋外広告物の整備に対して助成を行うこととしている。景観重要公共施設の沿道の助成対象区域において景観形成助成制度の啓発チラシにより、制度の周知をすすめた。また、屋外広告物助成事業については、市の広報紙「市政だより」による周知も行った。

進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

市政だよりによる記事

助成対象区域で配布した啓発チラシ

宇治市 - 2

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−１
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度項目
史跡整備事業
事業期間

平成２５年度〜平成３１年度

支援事業名

地域の特性を活かした史跡等総合活用支援推進事業

平成２７年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載 壮大な築堤状況が体感できる空間整備と茶園景観の修景とを一体的に行い、多くの市民や来訪者に本市のしている内容 歴史・文化の総合的理解を促す。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で史跡整備事業は、機能時と埋没時の宇治川太閤堤を再現し、太閤堤の果たした役割と歴史の重層性を表現することとしている。今年度は、機能時の様子を再現するＡゾーンの基礎造成工事と部分的な遺構再現パネルの製作、Ｂゾーンの景観
再現部の実施設計と造成・植栽工事を行った。
Ａゾーンは機能時の太閤堤の護岸施設と宇治川を再現する。遺構再現では、太閤堤の石張り部をＧＲＣパネル、石積み部を遺構と同種の石と杭で再現する。平成２７年度は昨年度に引き続きＧＲＣパネル（８６．５㎡分）を製作しているほか、造成と遺構再現部のコンクリート基礎までを施工し、次年度のＧＲＣパネルの設置に備えた。
Ｂゾーンは砂に埋もれた太閤堤の護岸施設と、砂州に営まれた茶園景観を復元整備する。平成２７年度は、茶園景観再現部の実施設計と、旧地形の造成を行った。設計は宇治川太閤堤跡保存整備委員会の指導を受けながら検討して実施した。またパンフレットの配布やフォーラムの開催によって、市民や来訪者に本市の歴史・文化の理解深めていただけるよう取り組んだ。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

平成27年度ＧＲＣパネル製作範囲
８６．５㎡

石積み護岸の石張り部を再現したＧＲＣパネル

宇治市 - 3

Ｂゾーンの茶園景観再現部のパース図

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−２
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２７年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

情報発信・観光交流施設整備事業
事業期間

平成２７年度 〜 平成３１年度

支援事業名

社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）
史跡宇治川太閤堤跡の隣接地において、市民と来訪者が利用できる、宇治の歴史や文化を情報発信する施計画に記載 設の整備を行う。当該事業により、宇治橋周辺地域の散策ルートの起点となる場所が確保され、来訪者の目的している内容 に応じたまちなか散策を円滑に誘導すると同時に、宇治の歴史や文化を総合的かつ分かりやすく伝えることができる。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で施設整備に先立ち、社会資本整備総合交付金の交付を受け、用地取得を行った。
【定量的評価】
平成２７年度取得面積：４，２９８㎡
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

用地再取得については、計画どおり進捗しているが、施設整備費については現在予算化されていないことから、事業計画に遅れが生じる可能性があり、今後、スケジュー
ルの見直しが必要となってくる。
状況を示す写真や資料等

位置図

宇治市 - 4

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−３
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２７年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

重要文化的景観保存事業
事業期間

平成２４年度〜

支援事業名

文化的景観保護推進事業国庫補助

重要構成要素の修理事業を実施し、積極的な活用を図ることにより、賑わいのある沿道景観の魅力向上や計画に記載
している内容 伝統的な茶業の継承に寄与する。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で重要文化的景観「宇治の文化的景観」の景観重要構成要素である「中村藤吉本店」、「旧丸五百貨店建物」の修理を行い、「旧京都府茶業会議所」の修理設計を実施した。
【定量的評価】
景観重要構成要素の届出建物修理修景事業の実施件数：３件
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等修理を行った旧丸五百貨店建物（外観）修理の設計を行った旧茶業会議所

修理を行った旧丸五百貨店建物（施工前）

修理を行った旧丸五百貨店建物（施工後）

宇治市 - 5

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−４
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２７年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

歩道整備事業
事業期間

平成２１年度〜平成３３年度

支援事業名

社会資本整備総合交付金（道路事業）

史跡公園と宇治川周辺の歴史・文化資源を結ぶ道路であり、歩道を整備することで、来訪者が歴史に触れな
計画に記載
している内容 がら安心して散策できる快適な歩行空間を確保でき、宇治川周辺の回遊性の向上につながる。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
市道宇治五ヶ庄線の道路拡幅に伴う用地を取得した。
踏切拡幅の工事委託について、鉄道事業者と基本協定を締結した。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等事業の進捗状況

事業実施区間

車道部

踏切部整備断面図

宇治市 - 6

歩道部

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−５
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２７年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

歩行空間整備事業
事業期間

平成２４年度〜平成３１年度

支援事業名

平成２４年度〜平成２８年度：市単独事業
平成２７年度〜平成３１年度：社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）

計画に記載 史跡公園と宇治川周辺の歴史・文化資源や白川集落を結ぶ道路に歩行空間を整備することで、来訪者が歴している内容 史に触れながら安心して散策できるようになり、回遊性の向上につながる。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲でJR複線化事業に伴い、JRと交差する市道宇治12号線の道路構造について事業調整を行うため、鉄道事業者であるJR
西日本と協議を行った。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

JRとの交差部

宇治12号線

宇治市 - 7

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−６
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２７年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

観光施設周辺浸水対策事業
事業期間

平成２７年度 〜 平成３１年度

支援事業名

市単独事業

計画に記載 歴史・文化資源や歴史的まちなみの回遊性を確保するとともに、宇治川河畔の参詣や遊覧など歴史的伝統
している内容 を継承する諸活動が行われている良好な市街地の環境を守る。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
平成27年度は、史跡宇治川太閤堤跡周辺地域において、住宅地及び周辺道路の浸水を防止するための排水施設（バイパス水路）整備工事を実施した。
また、塔ノ島周辺地域においては、塔ノ島排水機場の排水機能等について河川管理者である国土交通省と協議を行うとともに、排水機場の排水機能向上に係る詳細設計を実施した。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

塔ノ島周辺地域については、引き続き協議を行うとともに、国土交通省が実施されている塔ノ島地区河川改修事業と工事調整等を行い、事業期間内の完了を目指す。
また、史跡宇治川太閤堤跡周辺地域については、引き続き、史跡整備事業の計画の中で可能な対策について検討していく。
状況を示す写真や資料等

史跡宇治川太閤堤跡周辺地域

塔ノ島周辺地域

排水施設（バイパス水路）整備工事

塔ノ島排水機場事業実施箇所宇治市 - 8

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−７
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２７年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

建物修景助成事業
事業期間

平成２２年度 〜

支援事業名

市単独事業費

計画に記載している内容歴史ある沿道景観の保全と形成を促進し、賑わいと風情あるまちづくりが推進される。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で本市は、特に景観に配慮すべき宇治市景観計画重点区域内の景観重要公共施設（道路）の一部沿道において、良好な景観の形成に著しく寄与すると認められる建築物、工作物、その他（設計費等）について、助成を行うこととしており、平成２
７年度の申請は３件である。
【定量的評価】
景観形成助成の件数 ： 申請件数 ３件（参考）２６年度： 申請件数 ２件
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

修景前

修景後

宇治市 - 9

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−８
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２７年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

屋外広告物助成事業
事業期間

平成２２年度 〜

支援事業名

市単独事業

計画に記載
している内容景観阻害要因の減少とともに、歴史的な町並みと調和した賑わいと風情あるまちづくりが推進される。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で本市は、宇治市景観計画重点区域内において、良好な景観の形成に著しく寄与する屋外広告物の整備に対して、平成２２年度から助成を実施しており、平成２６年度までに７件の申請があった。平成２７年度の申請は０件であったが、助成に係る相談は増えてきている。
【定量的評価】
景観形成助成の件数 ： 申請件数 ０件（参考）２６年度： 申請件数 ２件

進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

宇治市 - 10

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−９
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２７年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

宇治茶園支援事業
事業期間

平成２３年度 〜

支援事業名

市単独事業

減少傾向にある宇治市域の茶園の維持・拡大を進めることや、伝統的栽培方法を推奨することで、生産者の計画に記載している内容 経済的負担軽減と活動意欲を支える。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で高品質な宇治茶の生産を促進する事業として、宇治茶の伝統的茶製法である「ほんず」による生産を支援する「伝統技術継承対策」支援事業を行うとともに、茶摘み時期に必要な「お茶摘みさん」の斡旋を支援する「手摘み茶推進対策」支援事業を行い、宇治独特の茶園景観の形成に寄与した。
【定量的評価】
伝統技術継承対策事業の実施件数 ： １８件（３４３．１a）
手摘み茶推進対策の実施件数： ３２件

進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

伝統技術継承対策事業により支援が行われた「ほんず」と呼ばれる覆下茶園の栽培状況

手摘み茶推進対策事業により実施された「お茶摘みさん」を募集するチラシ

宇治市 - 11

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−１０
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２７年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

宇治茶品質向上事業
事業期間

平成２３年度 〜

支援事業名

市単独事業

計画に記載 品質向上への意欲増進や栽培・生産技術の向上が図られる。また担い手育成に取り組むことにより、生業のしている内容 維持が図られる。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で６月１１日に宇治市で開催した宇治市茶品評会、８月５日から岐阜県で開催された関西茶品評会、８月２５日から静岡県で開催された全国茶品評会への出品の支援を実施した。
茶品評会への出品を推奨することで、生産者の生産意欲を高めるとともに宇治茶の伝統的茶製法の継承につながった。
【定量的評価】
茶品評会出品数／入賞数 ： １２０点／５３受賞

進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

全国茶品評会宇治市茶品評会

品評会の実施状況

出品数

第６９回全国茶品評会

第６８回関西茶品評会

第４８回宇治市
茶品評会

43

42

35

優等数

2

１等賞

2

2

3

２等賞

6

7

5

３等賞

11

12

3

農林水産大臣賞

-

-

産地賞

-

-

宇治市 - 12

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−１１
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２７年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

宇治茶普及啓発事業
事業期間

平成２３年度 〜

支援事業名

市単独事業

計画に記載 市民や来訪者が宇治茶に親しみ、宇治茶を理解することは、お茶のまち宇治の歴史的風致の維持向上に寄している内容 与する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で５月１０日に開催した「市民茶摘みのつどい」の開催や、１０月４日に宇治川河畔一帯で開催された「宇治茶まつり」、「宇治茶まつり消費イベント」、「市民素人茶香服大会」等への支援を実施したことにより、多数の市民や来訪者に宇治茶への親しみや理解を深めることに寄与した。
【定量的評価】
市民茶摘みのつどいの参加者数 ： 約４００人
宇治茶まつりの参加者数： 約３５，０００人
市民素人茶香服大会の参加者数： 約１００人
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

市民茶摘みのつどいの開催状況

宇治茶まつりの開催状況

宇治市 - 13

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−１２
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２７年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

市営茶室対鳳庵活用事業
事業期間

平成２３年度 〜

支援事業名

市単独事業

計画に記載 茶文化を体験できる機会を提供することは、市民や来訪者に宇治茶の品質や、茶業全般への関心や理解をしている内容 促すことにつながる。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で本格的数奇屋建築の市営茶室 「対鳳庵」 において、表千家・裏千家・山荘流の３流派による抹茶や、小川流、二条流、
瑞芳菴流、方円流の４流派による煎茶の本格的なお点前の実施により、茶文化の体験できる機会の創出とお茶への関心や理解を促す場を提供することができた。
なお、平成２６年４月より従来の抹茶の薄茶、煎茶のみのメニューから濃茶と薄茶、玉露と煎茶のセットメニュー及びお点
前体験のメニューを追加することにより、利用者の増加や満足度を高める取り組みを行っている。
【定量的評価】
市営茶室でお茶席の利用者数 ： ２１，６３２人（参考）２６年度： ２２，３３５人
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

茶の湯の用意ができていることを知らせる “在釜”の札をかかげる市営茶室対鳳庵の露地門

本席（三畳向切）において抹茶点前で喫茶の様子

宇治市 - 14

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−１３
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２７年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

宇治川鵜飼助成事業
事業期間

平成２３年度 〜

支援事業名

市単独事業

計画に記載 平安貴族の宇治川見物のひとつであった宇治川の鵜飼は、鎌倉時代に禁止されたのち、昭和初年に復活している内容 し、以降宇治川の夏の風物詩として定着している。多くの来訪者を楽しませる鵜飼を継承する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で鵜飼事業の実施に支援し、６月１４日（日）から９月２３日（祝・水）までの出船期間中に乗り合い船、ツアー団体、貸しきり船などで約７，０６０人の乗船があった。宇治川の夏の風物詩として歴史的風致の維持向上に寄与した。
【定量的評価】
鵜飼船乗船者数：約７，０６０人（増水・台風のため４０日間の臨時休業があり、６２日間の営業実施であった。）（参考）２６年度 ：約６，９７０人（増水・台風のため２３日間の臨時休業があり、７６日間の営業実施であった。）

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

宇治川鵜飼の実施状況①

宇治川鵜飼の実施状況②

宇治市 - 15

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−１４
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度項目
宇治十帖スタンプラリー開催
事業期間

平成２３年度 〜

支援事業名

市単独事業

平成２７年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

計画に記載 近世から親しまれる宇治の遊覧の１つ『源氏物語』宇治十帖めぐりを定期的に設けることにより、多くの人にしている内容 宇治川河畔の歴史的風致に触れる機会が創出される。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で晩秋の宇治の風情を楽しみながら源氏物語宇治十帖ゆかりの地などを巡るスタンプラリーを５日間（１０月２４日・２５日・
３１日・１１月１日・３日）開催し、宇治の歴史的風致に触れる機会が創出された。
昨年同様、宇治市宣伝大使「ちはや姫」とご当地キャラクター「チャチャ王国のおうじちゃま」が参加するポイントを設け、新たに、臨時ポイントとして京都大学宇治キャンパスにポイントを設け事業を盛り上げた。
スタンプラリー特別ポイントとしていた「史跡宇治川太閤堤跡」には、５日間でのべ１，０７３名の参加者が訪れた。石積み
護岸の傍にポイントを設け、参加者への説明を随時行い、これからの公園整備への理解を広めることができた。
【定量的評価】
スタンプラリー参加者数：１７，７４４人
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

状況を示す写真や資料等

スタンプラリーのスタンプ帳

スタンプラリー実施の様子

宇治市 - 16

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−１５
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２７年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

京都・宇治灯り絵巻の開催
事業期間

平成２３年度 〜

支援事業名

市単独事業
かつては宇治川の蛍狩りが夏の夜の風物詩として、多くの来訪者で賑わいを見せた。現在宇治川で蛍を見る

計画に記載
ことはできないが、夜に宇治川河畔を散策する機会を設けることで、かつてのような夜の賑わいの創出につなしている内容がる。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
宇治川の鵜飼、植物公園の蛍ナイター、三室戸寺のライトアップや宇治市観光協会の会員13店舗等による行燈の掲出・点灯を継続して実施し、計画に記載している「夜に宇治川河畔を散策する機会を設けることで、かつてのような夜の賑わいの創出につながる。」という一定の効果が発現した。

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

次年度以降も継続し、イベント等に合わせた灯りの演出を検討する。
状況を示す写真や資料等

三室戸寺のライトアップ

宇治川鵜飼のライトアップ

宇治市 - 17

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−１６
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２７年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

文化財見学会
事業期間

平成２３年度 〜

支援事業名

市単独事業
小学生を対象にした文化財の普及・啓発活動は、郷土の歴史と身近な文化財への理解を促すとともに、ふる

計画に記載
さと宇治に愛着と誇りを持ち、地域の伝統文化の継承への意識を高めることにもつながるため、次世代へと引している内容き継ぐべき歴史的風致の維持向上に寄与するものである。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で・春の庵寺山古墳の一般公開
平成２７年５月２３日（土） １０時〜１５時 約８０人
・乙方遺跡発掘調査現地説明会
平成２７年５月１６日（土） １３時〜１５時 約１３０人
・秋の庵寺山古墳の一般公開
平成２７年１１月７日（土） １０時〜１５時 約８０人
・第２４回小中学生の文化財見学会
平成２７年１１月２８日（土） １３時３０分〜１５時 ２０人

進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

乙方遺跡発掘調査 現地説明会

第25回 小中学生の文化財見学会の様子（萬福寺で説明を聞いているところ）

宇治市 - 18

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−１７
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２７年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

歴史・文化啓発事業
事業期間

平成２３年度 〜

支援事業名

文化的景観保護推進事業国庫補助

計画に記載 多くの市民を対象にした歴史・文化の啓発活動は、郷土の歴史と身近な文化財への理解を促すとともに、ふしている内容 るさと宇治に愛着と誇りを持ち、地域の伝統文化の継承への意識を高めることにもつながる。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で歴史・文化啓発事業として、文化的景観フォーラム、史跡宇治川太閤堤フォーラム、宇治鳳凰大学への出前講座を開催した。
【定量的評価】
文化的景観フォーラム ： ２回 H２７年１２月２０日（日） ①１０：００〜１２：００、②１３：３０〜１５：３０ 参加人数 ４０人
史跡宇治川太閤堤跡保存整備フォーラム ： H２８年１月３０日（土） １３：００〜１６：３０ 参加人数 １５０人
宇治鳳凰大学出前講座 ： H２８年1月１９日（火） １０：００〜１２：００ 約１８０人
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

文化的景観フォーラムの様子 その１

文化的景観フォーラムの様子 その２

宇治市 - 19

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−１８
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２７年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

文化的景観整備計画策定調査
事業期間〜 平成３３年度

支援事業名

文化的景観保護推進事業国庫補助
地域の自然・歴史・社会的文脈を保全しつつ、次世代のまちづくりを考える文化的景観の保護の取組は、歴計画に記載 史的風致の維持向上と密接に関わるものであり、整備計画において、重要構成要素に特定された物件を対象している内容 に、所有者等の協力を得て宇治地区の街区構造の継承や茶業関係の家屋の修景など整備活用の具体的検討を行う。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
文化的景観の保全に関しては、現在の景観が出来上がってきた土地利用過程の調査を古記録から分析を進めるとともに、過年度に行った選定地区に関する整備計画原稿を取りまとめ整備活用計画書を作成した。

進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

文化的景観整備について協議の様子

宇治市 - 20

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−１９
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２７年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

観光交通対策検討調査
事業期間

平成２５年度〜

支援事業名

市単独事業
観光シーズンになると自家用車が重点区域に集中し、来訪者で賑わう狭隘な道路での安全性の確保や、近計画に記載 年増加している自転車の来訪者への対策が講じられておらず、宇治の風情を損なうことがある。このような交している内容 通問題対策として、来訪時と来訪中の移動について総合的に対策を検討し、計画に基づき、様々な事業をパッケージ的に実施することにより、歴史的風致の維持向上を図る。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で・観光シーズンの道路や駐車場の混雑状況を把握するため、ゴールデンウィークにおいて車の旅行時間についての状況確認を行った。また、秋の観光シーズンにおいて交通量調査や駐車場の利用者アンケート調査を行った。
・秋の観光シーズンにおいて宇治橋通りへのマイカー流入を抑制するため、市道宇治橋若森線への誘導看板を設置した。
また、ゴールデンウィーク及び秋の観光シーズンにおいて駐車場不足対策のため、宇治市役所など臨時駐車場への誘導や案内看板の設置を行った。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

駐車場利用者アンケート調査の状況（青色の駐車場にて実施：５カ所）

H27.11.22 アンケート調査の状況

宇治市 - 21

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−２０
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２７年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

空き町家の活用検討調査
事業期間

平成２７年度〜

支援事業名

市単独事業

計画に記載
している内容伝統的木造家屋を活用することは、賑わいと風情ある町並みの継承につながる。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
歴史的景観を構成している建物の調査、保全、活用提案等を目的に、建築士で構成された団体である「一般社団法人
歴史まちづくり研究会・うじ」と月に1回の定例会議を行った。
5月6日には中宇治を散策し、現在の空き町家の問題点や平成24年度に行ったまちなみ調査からの状況の変更点等を調査した。
11月29日には大学教授や商店街の理事長等を招き、「ゲストハウス」をテーマにワークショップを開催し、空き町家の活用方法の一策として、ゲストハウスとしての活用について市民の方々を交え意見交換を行った。29名の参加者があり、有意義な意見交換を行うことができた。

進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

ワークショップの様子①

ワークショップの様子②

宇治市 - 22

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③−２１
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

平成２７年度
現在の状況

項目

■実施済
□実施中
□未着手

観光サイン等整備計画策定事業
事業期間

平成２７年度

支援事業名

社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）

計画に記載 歴史・文化資源や歴史的まちなみの回遊性を向上させ、歴史・文化遺産を活かしたまち全体を楽しむ観光振
している内容 興を図る。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
宇治市歴史的風致維持向上計画の重点区域及び黄檗エリアにおいて観光案内サインの現状・課題を把握するための調査を実施し、宇治市観光振興計画推進委員会の部会として宇治市観光案内サイン等整備計画策定委員会を設置し、サインのあり方、配置、情報、デザイン、運用について検討を行い、観光案内サイン整備ガイドラインを取りまとめるとともに、日本遺産サインのデザインについての検討を行い、サインを製作した。
【定量的評価】
平成２７年度 日本遺産サイン製作 ２４基

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

観光サインデザイン（案）

設置シミュレーション（案）

日本遺産サイン及び認定証

宇治市 - 23

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④−１
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度項目
文化財の修理（整備を含む）

平成２７年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

（１）国宝・重要文化財建造物
宇治上神社本殿・拝殿（国宝）は、前回の屋根葺替から拝殿は３５年、本殿は３０年が経過して檜皮の傷みが計画に記載 顕著になっており、このため国庫補助事業による屋根葺替修理が計画されている。
している内容 （３）重要文化的景観
重要構成要素の家屋の修理・修景は、国の補助金の充当を可能とする市の分担金条例を活用した、文化的景観保存活用事業を進めるものとする。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で（１）国宝・重要文化財建造物
国宝宇治上神社の修理は昨年度に完了した。
（３）重要文化的景観
景観重要構成要素の届出建物修理修景事業の実施件数：３件(修理２件、修理設計１件)
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等修理を行った中村藤吉本店（施工前）

修理を行った中村藤吉本店（施工後）

宇治市 - 24

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④−２
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度

平成２７年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

文化財の防災計画に記載 平成20年に発足した「宇治市文化財まもり隊」の活動は、文化財に対する保護意識高揚と地域の自主防災活
している内容 動を促し、火災予防の徹底と災害が発生した場合の被害軽減を図っている。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で文化財まもり隊は、自主消防隊を持つ平等院と、3年前に指定された恵心院以外の指定建造物に対して結成されている。平成２７年度の文化財防火デーに行われた文化財防火研究会は宇治上神社で行われ、防火訓練では宇治上神社文化財まもり隊と自主消防隊が参加し共同で実施した。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

防火訓練の様子
文化財まもり隊一覧
文化財まもり隊名
対象文化財
白山神社文化財まもり隊
白山神社
宇治上神社文化財まもり隊
宇治上神社
宇治神社文化財まもり隊
宇治神社
興聖寺等文化財まもり隊
興聖寺
厳島神社文化財まもり隊
厳島神社
八幡宮文化財まもり隊
八幡宮
十八神社文化財まもり隊
十八神社
三室戸寺文化財まもり隊
三室戸寺
許波多神社文化財まもり隊
許波多神社
大和田文化財まもり隊
萬福寺
蔵林寺

宇治市 - 25

指定区分
国指定
国指定
国指定
市指定
市指定
市指定
国指定
府指定
国指定
国指定
市指定

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④−３文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度

平成２７年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

文化財の保存及び活用の普及・啓発

文化財に親しんでもらうことを目的とした市指定史跡庵寺山古墳の公開や小中学生を対象にした文化財見学

計画に記載
会、発掘調査報告会、文化的景観フォーラム等を行っており、これらの活動や行事を通じて文化財保護の普及している内容啓発に努める。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で文化財保護の普及啓発を図るため、次の事業を実施した。
・春の庵寺山古墳の一般公開
平成２７年５月２３日（土）１０：００〜１５：００ 約８０人の来場者あり
・乙方遺跡発掘調査現地説明会
平成２７年５月１６日（土）１３：００〜１５：００ 約１３０人の見学者あり
・秋の庵寺山古墳の一般公開
平成２７年１１月７日（土）１０：００〜１５：００ 約８０人の来場者あり
・第２５回小中学生の文化財見学会
平成２７年１１月２８日（土）１３：３０〜１５：００ ２０人の参加者あり
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

第２５回小中学生の文化財見学会

宇治市 - 26

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④−４
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度

平成２７年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

埋蔵文化財の取扱い

計画に記載 重点区域内には「宇治市街遺跡」、「平等院旧境内遺跡」、「白川金色院跡」、「宇治川太閤堤跡」等の埋蔵文している内容 化財包蔵地があり、整備や活用に反映させることとする。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
史跡宇治川太閤堤跡一帯は、弥生中期から古墳後期の集落跡である「乙方遺跡」の埋蔵文化財包蔵地であるとともに、江戸期の瓦窯跡や、明治期の煉瓦窯跡など、史跡の本質的価値を構成する枢要なものではないが、土地の履歴をうかがう遺跡が包蔵されていることから、施設建設に伴う事前の発掘調査を実施し、弥生時代から古墳時代にいたる流路跡を確認し記録作成を行った。

進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

乙方遺跡発掘調査状況

宇治市 - 27

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④−５
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度

平成２７年度
現在の状況

項目
文化財の保存・活用に関わる住民・NPO等の各種団体の状況及び今後の体制整備

□実施済
■実施中
□未着手

お茶どころ宇治の個性を磨くため、宇治茶園の覆下栽培を維持・拡大するための支援事業、宇治茶製法技術

計画に記載
保存会への助成事業、「宇治茶まつり」などの実施団体への助成事業など、宇治茶の品質向上・普及に努めるしている内容農家や団体等への各種支援を実施する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で高品質な宇治茶の生産を促進する高品質茶推進事業として、宇治茶の伝統的茶製法である「ほんず」による生産を支援する「伝統技術継承対策」支援事業を行うとともに、茶摘み時期に必要な「お茶摘みさん」の斡旋を支援する「手摘み茶推進対策」支援事業を行った。
また、１０月４日に宇治川川畔一帯で開催された「宇治茶まつり」、「宇治茶まつり消費イベント」、「市民素人茶香服大会」
等への支援を実施したことにより、多数の市民や来訪者に宇治茶への親しみや理解を深めることに寄与した。
【定量的評価】
伝統技術継承対策支援事業の実施件数 ： １８件（３４３．１ a）
手摘み茶推進対策の実施件数： ３２件
宇治茶まつりの参加者数：
約３５，０００人
市民素人茶香服大会の参加者数：
約１００人
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

伝統技術継承対策支援事業により支援が行われた「ほんず」と呼ばれる覆下茶園の栽培状況

宇治市 - 28

進捗評価シート（様式１-５）

評価軸⑤-1
効果・影響等に関する報道
報道等タイトル

年月日

評価対象年度
平成２７年度
掲載紙等

勇ましく神馬馳せる 県神社伝統の大幣神事に平安願う

平成２７年６月９日

城南新報

宇治の県神社「大幣神事」 悪疫退散の伝統行事

平成２７年６月９日

洛南タイムス

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で宇治市の維持向上すべき歴史的風致には「遊覧と参詣」「茶どころ宇治」「宇治に伝わる祭礼」の3つを挙げている。
「宇治に伝わる祭礼」の歴史的風致として、市の無形民俗文化財第1号（2012年指定）であり伝統的な行事である「大幣神事」が報道された。古式の装束を身に着け中世以来の祭具を持した大幣の行列が巡行する様子は、宇治で数百年にわたって培われ積み重なってきた歴史の厚みがまちなかに放散されるような風情と賑わいを伝えている。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし
状況を示す写真や資料等

平成27年6月9日 洛南タイムス

平成27年6月9日 城南新報

宇治市 - 29

進捗評価シート（様式１-５）

評価軸⑤-２
効果・影響等に関する報道
報道等タイトル

年月日

評価対象年度
平成２７年度
掲載紙等

5日間で1万7千人踏破 秋の源氏ロード満喫

平成２７年１１月５日

洛南タイムス

今年の踏破者は1万7744人 宇治十帖スタンプラリー

平成２７年１１月５日

城南新報

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で宇治市の維持向上すべき歴史的風致には「遊覧と参詣」「茶どころ宇治」「宇治に伝わる祭礼」の3つを挙げている。
現代版の「遊覧と参詣」ともいえる「宇治十帖スタンプラリー」に市民や観光客が多数参加したことについて報道された。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし

状況を示す写真や資料等

平成27年11月5日 城南新報

平成27年11月5日 洛南タイムス

宇治市 - 30

法定協議会等におけるコメント（様式４）

評価対象年度

27年度

・法定協議会等におけるコメント
コメントが出された会議等の名称：宇治市歴史的風致維持向上協議会
会議等の開催日時：平成28年5月23日 14:00〜16：00（コメントの概要）
・「観光交通対策検討調査」については、駐車場の空き状況を電光掲示板で案内するようなものや、パークアンドライドのパークが恒常的なものでなく、学校の駐車場を使用するといったことなどを、今年度検討していただきたい。
・「空き町家の活用検討調査」については、具体的な進め方を今年度検討していただきたい。
・「情報発信・観光交流施設整備事業」については、20年後30年後の宇治をどう見せていくのかという将来的な構想があり、観光地宇治を訪ねてくる人たちの大きな流れを誘導していく中で、歴史公園のあり方が位置付けられるべきでは。
・「情報発信・観光交流施設整備事業」については、宇治にとって、歴史的風致維持向上計画を実現していくために必要なものであるため、議会にも理解いただくよう、歴史公園の実現に向け努力いただきたい。
・「歩行空間整備事業」の市道宇治233号線については、宇治の観光の中心地であるため、歴史文化性にも配慮していただきたい。

（今後の対応方針）
・観光ハイシーズンにおける臨時駐車場対策について引き続き継続実施し、宇治市内渋滞状況の把握に努め、実施すべき対策についての検討を行う。
・空き町家の活用検討調査は、関係機関等と意見交換を行いながら、活用方法について検討を進めて行く。
・歴史公園事業は、「宇治茶と歴史・文化の香るまちづくり構想」や「宇治市歴史的風致維持向上計画」を基に計画していることから、今後もこれらの考え方を基本として進めて行く。
・歴史公園事業の実現に向けて、議会や本協議会からの意見を聞きながら、事業内容を検討し進めて行く。
・市道宇治233号線の整備は、歴史的風致を安全に体感しながら回遊できる道路とし、眺望景観に配慮しながら計画を進めて行く。
宇治市 - 31