別紙－１①

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する
考査項目
1. 施工体制

細(主任監督員）
ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

適切である

ほぼ適切である

他の評価に該当しない

やや不適切である

不適切である

別Ⅰ.施工体制一般「評価対象項目」

削除項目（該当がない場合）

□
□
□ □
□
□ □
□
□ □
□
□ □
□ □
□ □
□ □

□ 施工体制一般に関して、監督員「施工プロセス」のチェックリストのうち、施工体制一般について指示事項が無い。

が文書による改善指示を行った。

施工計画書を工事着手前に提出している。
作業分担の範囲を、施工体制台帳及び施工体系図に明確に記載している。

□ 施工体制一般に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。

品質証明員（社内検査員など）が関係書類、出来形、品質等の確認を工事全般にわたって確認して、品質証明に係る体制が有効に機能している。
元請が下請けの作業成果を検査している。
施工計画書と現場施工方法が一致している。
緊急指示、災害、事故等が発生した場合の対応が速やかである。
現場に対する本店や支店による支援体制を整えている。
工場製作期間における技術者を適切に配置している。
機械設備、電気設備について、製作工場における社内検査体制（規格値の設定や確認方法等）を整えている。
（上記＋港湾工事:工事規模に応じた人員、船舶・機械配置の施工となっている。）
その他
理由：(

）

「判断基準」① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。

該当項目が90％以上・・・・・・・・・・・・・a② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(％)計算の値で評価する。

該当項目が80％以上～90％未満 ・・・b

③ 評価値（

該当項目が80％未満・・・・・・・・・・・・・c④ なお、削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする）＝（）評価数／（）対象評価項目数

Ⅱ.配置技術者

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

（現場代理人等）

適切である

ほぼ適切である

他の評価に該当しない

やや不適切である

不適切である「評価対象項目」
削除項目（該当がない場合）【全体を評価する項目】□□ □□ 配置技術者に関して、監督員が「施工プロセス」のチェックリストのうち、配置技術者について指示事項が無い。

文書による改善指示を行った。

作業に必要な作業主任者及び専門技術者を選任及び配置している。

【現場代理人を評価する項目】□□□

現場代理人が、工事全体の把握ができている。
設計図書と現場との相違があった場合は、監督員と協議するなどの必要な対応を行っている。
監督員への報告を適時及び的確に行っている。

【監理（主任）技術者を評価する項目】

□
□
□ □
□ □
□
□ □
□ □
□ □

書類を共通仕様書及び諸基準に基づき適切に作成し、整理している。
契約書、設計図書、適用すべき諸基準等を理解し、施工に反映している。
施工上の課題となる条件（作業環境、気象、地質等）への対応を図っている。
下請の施工体制及び施工状況を把握し、技術的な指導を行っている。
監理（主任）技術者が、明確な根拠に基づいて技術的な判断を行っている。
港湾工事等潜水作業従事者を適正に配置している。
港湾工事等海上起重作業船団長を適正に配置している。
その他
理由：(

「判断基準」
該当項目が90％以上・・・・・・・・・・・・・a）① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(％)計算の値で評価する。

該当項目が80％以上～90％未満 ・・・b

③ 評価値（

該当項目が80％未満・・・・・・・・・・・・・c④ なお、削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする）＝（）評価数／（）対象評価項目数□ 配置技術者に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。

別紙－１②(主任監督員）考査項目

細2. 施工状況

Ⅰ.施工管理

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

適切である

ほぼ適切である

他の評価に該当しない

やや不適切である

不適切である別「評価対象項目」

削除項目（該当がない場合）

□
□
□ □
□ □
□
□
□
□ □
□
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □

□ 施工管理に関して、監督員が文「施工プロセス」のチェックリストのうち、施工管理について指示事項が無い。

書による改善指示を行った。

施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映したものとなっている。
現場条件の変化に対して、適切に対応している。

□ 施工管理に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。

工事材料の品質に影響が無いよう保管している。
日常の出来形管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。
日常の品質管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。
現場内の整理整頓を日常的に行っている。
指定材料の品質証明書及び写真等を整理している。
工事打合せ簿を、不足無く整理している。
建設副産物の再利用等への取り組みを適切に行っている。
工事全般において、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型の建設機械及び車両を使用している。
（上記＋港湾工事：廃棄物の減量化の取り組みがなされている。）（上記＋港湾工事：現場に適応した作業船、機械が配置されている。）
その他
理由：(

）

「判断基準」
該当項目が90％以上・・・・・・・・・・・・・ a① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。

該当項目が80％以上～90％未満・・・ ｂ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(％)計算の値で評価する。

該当項目が80％未満・・・・・・・・・・・・・ c③ 評価値（）＝（）評価数／（）対象評価項目数④ なお、削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする
ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

適切である

ほぼ適切である

他の評価に該当しない

やや不適切である

不適切である

Ⅱ.工程管理「評価対象項目」

削除項目（該当がない場合）

□
□
□
□ □
□ □
□
□
□
□
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □

□ 工程管理に関して、監督員が文「施工プロセス」のチェックリストのうち、工程管理について指示事項が無い。

書による改善指示を行った。

工程に与える要因を的確に把握し、それらを反映した工程表を作成している。
実施工程表の作成及びフォローアップを行っており、適切に工程を管理している。
現場条件の変化への対応が迅速であり、施工の停滞が見られない。
時間制限や片側交互通行等の各種制約への対応が適切であり、大きな工程の遅れが無い。
工事の進捗を早めるための取り組みを行っている。
適切な工程管理を行い、工程の遅れが無い。
休日の確保を行っている。
計画工程以外の時間外作業がほとんど無い。
（上記＋港湾工事：作業船、機械、労務の適切な配置により工程の遅れを発生させることなく工事を完成させた。）（上記＋港湾工事：気象海象予報情報を入手し、作業実施日の判断をしていた。）（上記＋港湾工事：主作業時には、短期間のタイムスケジュールを作成し、適切な管理が行われている。「ケーソン据付、コンクリート打設、回航など」）（上記＋港湾工事：航路や漁業区域に隣接し、船舶の入出港や操業時期の規制など、各種制約への対応が適切で大きな工程の遅れがなかった。）（上記＋港湾工事：関連工事等と積極的に調整を行った。）
その他 （4週8休等）
理由：(「判断基準」
該当項目が90％以上・・・・・・・・・・・・・a① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(％)計算の値で評価する。

該当項目が80％以上～90％未満 ・・・b

③ 評価値（

該当項目が80％未満・・・・・・・・・・・・・c④ なお、削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。

）＝（）評価数／（）対象評価項目数□ 工程管理に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。

別紙－１③
考査項目(主任監督員）
細

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

適切である

ほぼ適切である

他の評価に該当しない

やや不適切である

不適切である別

Ⅲ.安全対策
「評価対象項目」

削除項目（該当がない場合）

□
□ □
□
□
□
□ □
□ □
□
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □

□ 安全対策に関して、監督員が文「施工プロセス」のチェックリストのうち、安全対策について指示事項が無い。

書による改善指示を行った。

災害防止協議会等を１回／月以上行っている。
安全教育及び安全訓練等を半日／月以上実施している。

□ 安全対策に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。

新規入場者教育の内容に、当該工事の現場特性を反映している。
工事期間を通じて、労働災害及び公衆災害が発生しなかった。
過積載防止に取り組んでいる。
仮設工の点検及び管理を、チェックリスト等を用いて実施している。
保安施設の設置及び管理を、各種基準及び関係者間の協議に基づき実施している。
地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策に取り組んでいる。
（上記＋港湾工事：緊急時の体制及び対応と連絡体制が確立されている。）（上記＋港湾工事：作業限界条件を設定し、気象海象状況を把握し、適切に安全に作業を実施している。）（上記＋港湾工事：現場条件に対応した安全対策を施している。）（上記＋港湾工事：海洋環境等に配慮し、公衆災害等への対策を施している。）（上記＋港湾工事：台風接近時などにおける防災への対応が適切に行われていた。）（上記＋港湾工事：地震、津波時の避難場所、経路、誘導体制が確立されている。）
その他
理由：(

）

「判断基準」① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。

該当項目が90％以上・・・・・・・・・・・・・a② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(％)計算の値で評価する。

該当項目が80％以上～90％未満 ・・・b

③ 評価値（

該当項目が80％未満・・・・・・・・・・・・・c④ なお、削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする）＝（）評価数／（）対象評価項目数

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

適切である

ほぼ適切である

他の評価に該当しない

やや不適切である

不適切である

Ⅳ.対外関係「評価対象項目」

削除項目（該当がない場合）

□
□ □
□ □
□ □
□ □
□
□ □

□ 対外関係に関して、監督員が文「施工プロセス」のチェックリストのうち、対外関係について指示事項が無い。

書による改善指示を行った。

関係官公庁などと調整を行い、トラブルの発生が無い。
地元との調整を行い、トラブルの発生が無い。
第三者からの苦情が無い。もしくは、苦情に対して適切な対応を行っている。
関連工事との調整を行い、円滑な進捗に取り組んでいる。
工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知している。
その他
理由：(

「判断基準」
該当項目が90％以上・・・・・・・・・・・・・a）① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(％)計算の値で評価する。

該当項目が80％以上～90％未満 ・・・b

③ 評価値（

該当項目が80％未満・・・・・・・・・・・・・c④ なお、削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする）＝（）評価数／（）対象評価項目数□ 対外関係に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。

別紙－１④
考査項目
３．出来形及び出来ばえ
Ⅰ．出来形(主任監督員）
細

別

ａ

ｂ

ｃ

出来形の測定が、必要な測定項目について所
定の測定基準に基づき行われており、測定値

出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われてお出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、

ね５０％以内である。

きが規格値の概ね８０％以内である。

い。

□ が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概 □ り、測定値が規格値を満足し、そのばらつ □ 測定値が規格値を満足し、ａ、ｂに該当しな① 出来形の評定は、工事全般を通じて評定するものとする。
② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。
③ 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づき所定の出来形を確保する管理体系
であるが、当該管理基準によりがたい場合等については、監督員と協議の上で出来形管理を行うものである。
④ 出来形管理項目を設定していない工事は「ｃ」評価とする。

ｄ
出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で改善□ 指示を行った。

ｅ□

契約書第１７条に基づき、監督員が改造請求を行った。

別紙－１⑥
考査項目(主任監督員）細ａ

別品質の測定が、必要な測定項目について所
定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概□ね５０％以内である。

３．出来形及
び出来ばえ
Ⅱ．品質

ｂ

ｃ

品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、□ 測定値が規格値を満足し、そのばらつき
が規格値の概ね８０％以内である。

品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測□ 定値が規格値を満足し、ａ、ｂに該当しない。

ｄ
品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督□ 職員が文書で改善指示を行った。

ｅ
契約書第１７条に基づき、監□ 督職員が改造請求を行った。

※ ばらつきの判断は別紙－４参照。
① 品質の評定は、工事全般を通じて評定するものとする。
② 品質とは、設計図書に示された工事目的物の規格である。
③ 品質管理とは、「土木工事施工管理基準」の試験項目、試験基準及び規格値に基づく全ての段階における品質確保のための管理体系である。
なお、当該管理基準によりがたい場合等については、監督職員と協議の上で品質管理を行うものである。
④ 品質管理項目を設定していない工事は「ｃ」評価とする
管布設（替）工事※上記によらず当該欄で評価

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

品質管理が適切である

品質管理がほぼ適切である

他の項目に該当しない

品質管理がやや不備である

品質管理が不備である「評価対象項目」【共通】
削除項目（該当がない場合）

□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □

施工計画書に定められた品質計画により管理されている。

□ 契約書第１７条２項に基づき破壊

上記項目に該当あれば・・・ｄ

上記項目に該当あれば・・・ｅ

検査を行った。

管布設及び給水切替工において、有資格者の作業が確認できる。
不可視部分の写真記録が適切である。
土砂処分における運搬途中で漏出がないように施工している。
必要以上に余掘を行わないことで土砂処分量の縮減に努めた。
掘削深度、土被り及び離れ等が適切に管理されている。
埋戻しに際して、管体周囲のつき込みが適切であることが確認できる。
仮復旧、仮設の施工が適切で周囲への影響がみられない。
管の布設及び据付に際し、管、弁体の取扱いが適切であることが確認できる。
管内の塵芥処理が適切であることが確認できる。

「判断基準」① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。

該当項目が90％以上・・・・・・・・・・・・・・・・ａ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(％)計算の値で評価する。

該当項目が80％以上～90％未満・・・・・・・ ｂ③ 評価値（

該当項目が80％未満・・・・・・・・・・・・・・・・ ｃ④ なお、削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする

ａ
維持・修繕工事
品質管理が適切である
緊急を要す工事※上記によらず当該欄で評価 「評価対象項目」）＝（）評価数／（）対象評価項目数ｂｃ

品質管理がほぼ適切である

他の項目に該当しない

削除項目（該当がない場合）

□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □

□ 監督員が文書で改善指示を行った。

材料の品質及び形状が設計図書等に適合する証明書が整備されている。

緊急対応の工事であるが、維持管理に配慮した品質を確保している。
各種管継手がチェックシートにより正確に測定管理され、尚且つ全継手の施工写真が整っている。
監督員の指示事項に対し、現地状況を勘案し、施工方法や構造について提案を行うなど、積極的に取り組んでいる。
施工後のメンテナンスに対する提言や修繕サイクル等を勘案した提案等を行っている。
理由：
理由：
理由：
理由：

「判断基準」※該当項目が６項目以上・・・ａ※該当項目が４項目以上・・・ｂ※該当項目が３項目以下・・・ｃ

注） 記載の４項目を必須の評価対象項目とし、この他に適宜項目を追加して評価するものとする。
ただし、評価対象項目は最大８項目とする。

ｄ
品質関係の測定方法又は測定□ 値が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。

ｅ
契約書第１７条に基づき、監□ 督員が改造請求を行った。

別紙－１⑥
考査項目
３．出来形及び出来ばえ
Ⅱ．品質(主任監督員）細ａ

別品質の測定が、必要な測定項目について所
定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概□ね５０％以内である。

ｂｃ

品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、□ 測定値が規格値を満足し、そのばらつき
が規格値の概ね８０％以内である。

品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測□ 定値が規格値を満足し、ａ、ｂに該当しない。

ｄ
品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督□ 職員が文書で改善指示を行った。

ｅ
契約書第１７条に基づき、監□ 督職員が改造請求を行った。

※ ばらつきの判断は別紙－４参照。
① 品質の評定は、工事全般を通じて評定するものとする。
② 品質とは、設計図書に示された工事目的物の規格である。
③ 品質管理とは、「土木工事施工管理基準」の試験項目、試験基準及び規格値に基づく全ての段階における品質確保のための管理体系である。
なお、当該管理基準によりがたい場合等については、監督職員と協議の上で品質管理を行うものである。
④ 品質管理項目を設定していない工事は「ｃ」評価とする
下水道管渠（替）工事
ａ（開削工事）
品質管理が適切である※上記によらず、当該欄で評「評価対象項目」
価
【共通】

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

品質管理がほぼ適切である

他の項目に該当しない

品質管理がやや不備である

品質管理が不備である

削除項目（該当がない場合）

□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □

土砂処分における運搬途中で漏出がないように施工している。

□ 契約書第１７条２項に基づき破壊

上記項目に該当あれば・・・ｄ

上記項目に該当あれば・・・ｅ

検査を行った。

埋戻しが設計図書（仕様書）のとおりに施工されていることが確認できる。
仮復旧、仮設の施工が適切で周囲への影響がみられない。
既設地下埋設物等の破損なく施工を終えた。
汚水ますの設置位置が適切であり、維持管理上問題ない。
不可視部分の写真記録が適正である。
マンホール内の仕上げが良好である。
管の通りが良く、水の蛇行が少ない。
インバート仕上げが良好であり、水の流れがよい。
完成図書が整理され、過不足なく提出されている。

「判断基準」① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。

該当項目が90％以上・・・・・・・・・・・・・・・・ａ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(％)計算の値で評価する。

該当項目が80％以上～90％未満・・・・・・・ ｂ③ 評価値（

該当項目が80％未満・・・・・・・・・・・・・・・・ ｃ④ なお、削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする

ａ
維持・修繕工事
品質管理が適切である（管更生）工事※上記によらず当該欄で評価 「評価対象項目」）＝（）評価数／（）対象評価項目数ｂｃ

品質管理がほぼ適切である

他の項目に該当しない
監督員が文書で改善指示を行っ

材料（更生材料等）の品質及び形状が設計図書等に適合する証明書が整備されている。
材料の保管・取扱いを適切に行っていることが確認できる。
事前調査において、既設管内の布設状況、障害物及び漏水等の状況を十分に把握していることが確認できる。
事前処理により、施工時に支障がないよう適切な措置を施していることが確認できる。
管体内面に、ふくれ、しわ、扁平、破損等が無く基準値を満たしていることが確認できる。
硬化時の時間・温度等の管理が適切に行われている。又は、製管材使用時の裏込め材の注入管理が適切に行われていることが確認できる。
仕様書等に定められた品質試験を実施し、規格値を満たしていることが確認できる。
不可視部分の写真記録が適切である。
既設地下埋設の破損等なく施工した。（開削部）
仮復旧、仮設の施工が適切で周囲への影響がみられない。（開削部）
完成図書が整理され、過不足なく提出されている。

「判断基準」
該当項目が90％以上・・・・・・・・・・・・・・・・ａ
該当項目が80％以上～90％未満・・・・・・・ ｂ
該当項目が80％未満・・・・・・・・・・・・・・・・ ｃ

ｄ

□ た。

削除項目（該当がない場合）

□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □

□ 監督員が文書で改善指示を行った。

材料の品質及び形状が設計図書等に適合する証明書が整備されている。

注） 記載の４項目を必須の評価対象項目とし、この他に適宜項目を追加して評価するものとする。
ただし、評価対象項目は最大８項目とする。

ｅ
契約書第１７条２項に基づき破壊□ 検査を行った。

別紙ー１⑧
考査項目
細５．創意工夫 Ⅰ．創意工夫(主任監督員）工別

記述評価（レマークを付した評価内容
を詳細記述）

夫

事

項

【施工】
【働き方改革】□ 施工に伴う器具、工具、装置等に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫。
□ 週休２日工事に取り組み、月単位４週８休（現場閉所率もしくは平均休日率２８．５％）以上を達成した。
□ コンクリート二次製品などの代替材の利用に関する工夫。
□ 土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工に関する工夫。
□ 部材並びに機材等の運搬及び吊り方式などの施工方法に関する工夫。
□ 設備工事における加工や組立等又は電気工事における配線や配管等に関する工夫。
□ 「建設現場における遠隔臨場の試行要領」に基づき、遠隔臨場を実施した。
□ 給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止、配管のつなぎ等に関する工夫。
□ 照明などの視界の確保に関する工夫。
【その他】□ 仮排水、仮道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫。
□ 運搬車両、施工機械等に関する工夫。
□ その他 理由：
□ 支保工、型枠工、足場工、仮桟橋、覆工板、山留め等の仮設工に関する工夫。
□ 盛土の締固度、杭の施工高さ等の管理に関する工夫。
□ 施工計画書の作成、写真の管理等に関する工夫。
□ 出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫。
□ その他 理由：
□ 施工管理ソフト、土量管理システム等の活用に関する工夫。
□ ＩＣＴ活用対象工事で全ての施工プロセスにおいてICT活用」または「情報化施工」を取り入れた工事。
■施工プロセスとは、「①３次元起工測量、②３次元設計データ作成、③ICT建機による施工、④３次元出来形管理、⑤３次元データの納品」の5つのプロセスのこと。
※本項目は2 点の加点とする。
※情報化施工：ICT活用対象工事以外で、５つのプロセス若しくは一部のプロセスを活用した工事□ ＩＣＴ活用対象工事で、一部の施工プロセスにおいてICT活用した工事、特殊な工法や材料を用いた工事。（一部活用のパターン（組み合わせ）は、ＩＣＴ活用工事試行要領を参照）□ 優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた工事。
【新技術活用】□ ＮＥＴＩＳ登録技術のうち試行技術を活用し、活用効果調査表を提出している。
□ その他 理由：
※本項目は2 点の加点とする。
□ ＮＥＴＩＳ登録技術のうち活用した試行技術が「少実績優良技術」である場合又は発注者による活用効果調査結果の総合評価点が１２０点以上であった場合。
※本項目は2 点の加点とする。
□ その他 理由：
□ ＮＥＴＩＳ評価情報技術のうち「少実績優良技術」を除く「有用とされる技術」を活用し、活用効果調査表を提出している。
※本項目は4 点の加点とする。
□ ＮＥＴＩＳ登録技術のうち試行技術及び「有用とされる技術」以外の新技術を活用した結果、発注者による活用効果調査
結果の総合評価点が１２０点以上の場合。
□ その他 理由：
※本項目は4 点の加点とする。
※新技術の活用に関する上記4 項目での加点は最大4 点とする。
【品質】□ 土工、設備、電気の品質向上に関する工夫。
□ コンクリートの材料、打設、養生に関する工夫。
□ 鉄筋、ＰＣケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料に関する工夫。
□ 配筋、溶接作業等に関する工夫。
【安全衛生】□ 建設業労働災害防止協会が定める指針に基づく安全衛生教育を実施している。
※本項目は2 点の加点とする。
□ 安全を確保するための仮設備等に関する工夫。（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等）□ 安全教育、技術向上講習会、安全パトロール等に関する工夫。
□ 現場事務所、労務者宿舎等の空間及び設備等に関する工夫。
□ 有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び粉塵防止並びに作業中の換気等に関する工夫。
□ 一般車両突入時の被害軽減方策又は一般交通の安全確保に関する工夫。
□ 厳しい作業環境の改善に関する工夫。
□ 環境保全に関する工夫。
【創意工夫の詳細評価】工夫の内容及び具体的内容を記載
評点：点※１．特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。
※２．評価は各項目において１つレ点が付されれば１、２、４点で評価し、最大７点の加点評価とする。
※３．該当する数と重みを勘案して評定する。１項目１点を目安とするが、内容によってはそれ以上の点数を与えてもよい。
※４．上記の考査項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体の内容を記載して加点する。なお、総括監督員が評価する「工事特性」との二重評価は行わない。

別紙－2①

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する
ａ
考査項目
細 別
優れている
2.施工状況 Ⅱ.工程管理「評価対象項目」
通期での4週8休（現場閉所率
28.5%）以上は、
原則ａ評価とする。

ｂ
やや優れているｃ
他の評価に該当しない(総括監督員）ｅ
劣っている

ｄ
やや劣っている□隣接する他の工事などとの工程調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。

□ 工程管理に関して、監督員が文書 □ 工程管理に関して、監督員からの文書による□

地元及び関係機関との調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。

□

工程管理を適切に行なったことにより、休日や夜間工事の回避等を行い、地域住民に公共工事に対する好印象を与えた。

□

工程管理に係る積極的な取り組みが見られた。

□

災害復旧工事など特に工期的な制約がある場合において、余裕をもって工事を完成させた。

□

工事施工箇所が広範囲に点在している場合において、工程管理を的確に行い、余裕をもって工事を完成させた。

□

その他 （4週8休等）
理由：

による改善指示を行った。

改善指示に従わなかった。

「判断基準」
該当項目が３項目以上・・・・・・・・・・・
a
該当項目が１項目・・・・・・・・・・・・・・・
ｂ□

Ⅲ.安全対策

※４週８休以外の他の事項で、評価する内容が著しく低いものであると判断した場合は、ａ評価としないことが出来る。

該当項目がなし・・・・・・・・・・・・・・・・・
ｃ

ａ
優れている
「評価対象項目」ｂ
やや優れている□

建設労働災害及び公衆災害の防止に向けた取り組みが顕著であった。

□

安全衛生を確保するための管理体制を整備し、組織的に取り組んだ。

□

安全衛生を確保するため、他の模範となるような活動に積極的に取り組んだ。

□

安全対策に関する技術開発や創意工夫に取り組んだ。

□

安全協議会での活動に積極的に取り組んだ。

□

安全対策に係る取り組みが地域から評価された。

□

その他
理由：

ｃ
他の評価に該当しない

ｄ
やや劣っている□ 安全対策に関して、監督員が文書 □ 安全対策に関して、監督員からの文書によるによる改善指示を行った。

「判断基準」
該当項目が３項目以上・・・・・・・
該当項目が１項目・・・・・・・・・・・□ 該当項目がなし・・・・・・・・・・・・・

ａ
ｂ
ｃ

ｅ
劣っている

改善指示に従わなかった。

別紙－２②－１
考査項目
細 別
４．工事特性 Ⅰ．施工条件等への対応(総括監督員）

対

応

事

項

Ⅰ構造物の特殊性への対応□ 1.対象構造物の高さ、延長、施工（断）面積、施工深度等の規模が特殊な工事□ 2.対象構造物の形状が複雑であることなどから、施工条件が特に変化する工事□ 3.その他
理由：※上記の対応事項に１つ以上レ点が付けば４点の加点とする。

Ⅱ都市部等の作業環境、社会条件等への対応□ 4.地盤の変形、近接構造物、地中埋設物への影響に配慮する工事□ 5.周辺環境条件により、作業条件、工程等に大きな影響を受ける工事□ 6.周辺住民等に対する騒音・振動を特に配慮する工事□ 7.現道上での交通規制に大きく影響する工事□ 8.緊急時に対応が特に必要な工事□ 9.施工箇所が広範囲にわたる工事□ 10.工事区域周辺の航行船舶への配慮（港湾）□ 11.その他
理由：※上記の対応事項に１つ以上レ点が付けば６点の加点とする。

【 事 例 】 具 体 的 な 施 工 条 件 等 へ の 対 応 事 例（1.について）切土の土工量：20 万m3 以上、盛土の土工量：15 万m3 以上、護岸・築堤の平均高さ：10m 以上 、トンネル(ｼｰﾙﾄﾞ)の直径：8m 以
上、ダム用水門の設計水深：25ｍ以上、樋門又は樋管の内空断面積：15m2 以上、揚排水機場の吐出管径：2,000mm 以上、堰又は水門の最大径間長：25m 以上、堰又は水門の径間数：3 径間以上、堰又は水門の扉体面積：50m2/門以上、トンネル(開削工法)の開削深さ：20ｍ以上、トンネル(NATM)の内空平均面積：100m2 以上、トンネル(沈埋工法)の内空平均面積：300m2 以上、海岸堤防、護岸、突堤又は離岸提の水深：10m 以上、地滑り防止工：幅100ｍ以上かつ法長150ｍ以上、浚渫工の浚渫土量：100 万m3 以上、流路工の計画高水流量：500m3 以上、砂防ダムの堤高：15m 以上、ダムの堤高：150ｍ以上、転流トンネルの流下能
力：400m3/s 以上、橋梁下部工の高さ：30m 以上、橋梁上部工の最大支間長：100m 以上（2.について）・砂防工事などにおいて、現地合わせに基づいて再設計が必要な工事。
・鉄道に隣接した橋脚の耐震補強工事又は河道内の流水部における橋脚の撤去工事。
・供用中の道路トンネルの拡幅工事。
・浚渫土砂の長距離土捨、大型ケーソン等の長距離回航、大型作業船を駆使する工事。（港湾）・沈埋トンネルの製作・築造で高度な技術を要する工事。特殊ケーソンの製作工事。（港湾）・構造物固有の難しさへの対応が必要であり、特に評価すべき工事特性があると評価された工事。（港湾）（3.について）・その他、構造物固有の難しさへの対応が特に必要な工事。
・その他、技術固有の難しさへの対応が必要である工事。
・地山強度が低い又は土被りが薄いため、ＦＥＭ解析などによる検討が必要な工事。
（4.について）・供用中の鉄道又は道路と交差する橋梁などの工事。
・市街地等の家屋密集地での、鉄道又は道路をアンダーパスする工事。
・監視などの結果に基づき、工法の変更を行った工事。
（5.について）・ガス管、水道管、電話線等の支障物件の移設について、施工工程の管理に特に注意を要した工事。
・地元調整や環境対策などの制約が特に多い工事。
・そのほか各種制約があり、施工に特に厳しい制限を受けた工事。
（6.について）・市街地での夜間工事。
・ＤＩＤ地区での工事。
（7.について）・日交通量が概ね１万台以上の道路で片側交互通行の交通規制をした工事。
・供用している自動車専用道路等の路上工事で、交通規制が必要な工事。
・工事期間中の大半にわたって、交通開放を行うため規制標識の設置撤去を日々行った工事。
（8.について）・緊急時の作業があり、その作業の全てに対応した工事。
（9.について）・作業現場が広範囲に分布している工事。
（10.について）・一般船舶の航行が多く、工事実施にあたり、関係機関等との調整及び施工上の制約が多い工事。（港湾）・大気圧を超える気圧下の作業室での工事。（港湾）・酸欠、有毒・可燃性ガス等の対策が必要な工事。地上・水面から10m以上（10m以下）での工事。（港湾）・工程上他工事の制約を受け、船舶・機械、人員の増強を行った工事。（港湾）（11.について）・施工区域、施工ヤードが狭く、高さ制限もあり、施工及び機械の移動や旋回などに制約を受けた工事。
・その他、周辺環境又は社会条件への対応が特に必要な工事。

別紙－２②－２(総括監督員）考査項目
細 別
４．工事特性 Ⅰ．施工条件等
への対応

対

応

事

項

Ⅲ厳しい自然・地盤条件への対応□ 12.特殊な地盤条件への対応が必要な工事□ 13.雨・雪・風・気温・波浪等の自然条件の影響が大きな工事□ 14.急峻な地形及び土石流危険渓流内での工事□ 15.動植物等の自然環境の保全に特に配慮しなければならない工事□ 16.狭隘な泊地・航路内など航行船舶に配慮しなければならない工事（港湾）□ 17.その他
理由：※上記の対応事項に１つ以上レ点が付けば４点の加点とする。

【 事 例 】 具 体 的 な 施 工 条 件 等 へ の 対 応 事 例（12.について）・河川内の橋脚工事において地下水位が高く、ウェルポイント工法などによる排水や大規模な山留めなどが必要な工事。
・支持地盤の形状が複雑なため、深礎杭基礎毎に地質調査を実施するなど支持地盤を確認しながら再設計した工事。
・施工不可能日が多いことから、施工機械の稼働率や台数などを的確に把握する必要が生じた工事。
（13.について）・海上、海岸又は河川区域内のため、設計書で計上する以上に波浪等の影響で不稼働日が多く、主に作業船や台船を使用する工事。
・潜水夫を多用した工事又は波浪や水位変動が大きいため作業構台等を設置した工事。
・冬期施工のため、大規模な雪寒冬囲いをする必要があり、冬期の養生温度の管理や施工スペースの制限を受けた工事。
（14.について）・急峻な地形のため、作業構台や作業床の設置が制限される工事。もしくは、命綱を使用する必要があった工事（法面工は除く）。
・斜面上又は急峻な地形直下での工事のため、工事に伴う地滑り防止対策等の安全対策を必要とした工事。
・土石流危険渓流に指定された区域内における工事。
（15.について）・イヌワシ等の猛禽類などの貴重な動植物への配慮のため、工程や施工方法に制約を受けた工事。
（16.について）・潮流が早い又は潮位差が大きい海域のため、施工工程及び作業時間の制約や刻々と変化する状況を克服する技術を要する工事。（港湾）（17.について）・その他、自然条件又は地盤条件への対応が必要であった工事。
・その他、災害等における臨機の措置のうち特に評価すべき事項が認められる工事。

Ⅳ長期工事における安全確保への対応□ 18. 工期が12 ヶ月を超える工事で、事故がなく完成した工事（全面一時中止期間は除く）※但し、文書注意に至らない事故は除く。
）□ 19.その他 （※上記の対応事項に１つ以上レ点が付けば６点の加点とする。
評

価

評

点：

※１．工事特性は、最大２０点の加点評価とする。
※２．主任監督員が評価する「５．創意工夫」との二重評価は行わない※３．評価にあたっては、主任監督員等の意見も参考に評価する。

点

別紙－２③(総括監督員）ａ
考査項目
細 別
６.社会性等 Ⅰ地域への貢献
優れている等「評価対象項目」

□
□
□
□
□
□
□

ａ’
ｂより優れているｂ
やや優れている周辺環境への配慮に積極的に取り組んだ。
現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせるなど、積極的に周辺地域との調和を図った。
定期的に広報紙の配布や現場見学会等を実施して、積極的に地域とのコミュニケーションを図った。
道路清掃などを積極的に実施し、地域に貢献した。
地域が主催するイベントへ積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図った。
災害時などにおいて、地域への支援又は行政などによる救援活動への積極的な協力を行った。
その他
理由：(

７．法令遵守等ｂ’ｃより優れている「判断基準」□

該当項目が４項目以上・・・・・
該当項目が３項目・・・・・・・・・
該当項目が２項目・・・・・・・・・
該当項目が１項目・・・・・・・・・
該当項目がなし・・・・・・・・・・・

ｃ
他の項目に該当しない

ａ
ａ’
ｂ
ｂ’
ｃ

)

法 令 遵 守 等 の 該 当 項 目 一 覧 表
措

置

内

容

□ 1.指名停止３ヶ月以上□ 2.指名停止２ヶ月以上３ヶ月未満□ 3.指名停止１ヶ月以上２ヶ月未満□ 4.指名停止２週間以上１ヶ月未満□ 5.文書注意（死亡事故）または文書警告□ 6.文書注意（重傷・重大事故等）□ 7.文書注意（軽傷事故等）
理由：□ 8.その他
減点

点 数
-20 点
-15 点
-13 点
-10 点
-8 点
-5 点
-3 点
点
0 点

① 本評価項目（７.法令遵守等）で評価する事例は、施工にあたって工事関係者が下記の適応事例で上表の措置があった場合に適用する。
② 「施工」とは、請負契約書の記載内容（工事名、工期、施工場所等）を履行することに限定する。
③ 「工事関係者」とは、当該工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、主任技術者、品質証明員、請負会社の現場従事職員及び当該工事にあたって下請契約し、その履行をするために従事する者に限定する。
④ 総合評価落札方式における技術提案が、受注者の責により履行されなかった場合は、８．その他の項目で減ずる措置を行う。
【上記で評価する場合の適応事例】
1.入札前に提出した調査資料などにおいて、虚偽の事実が判明した。
2.承諾なしに権利又は義務を第三者に譲渡又は承継した。
3.使用人に関する労働条件に問題があり送検された。
4.産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等の関係法令に違反する事実が判明した。
5.当該工事関係者が贈収賄などにより逮捕又は公訴された。
6. 一括下請や技術者の専任違反等の建設業法に違反する事実が判明した。
7.入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検された。
8.労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。
9.監督又は検査の実施を、不当な圧力をかけるなどにより妨げた。
10.下請代金を期日以内に支払っていない、不当に下請代金の額を減じているなど下請代金支払遅延等防止法第４条に規定する親事業者の遵守事項に違反する行為がある。
11.過積載等の道路交通法違反により、逮捕又は送検された。
12.受注企業の社員に「指定暴力団」又は「指定暴力団の傘下組織（団体）」に所属する構成員、準構成員、企業舎弟等の暴力団関係者がいることが判明した。
13.下請に暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第９条に記されている砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、土木作業員やガードマンの受け入れ、土木作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。
14.安全管理が不適切であったことから死傷者を生じさせた工事関係者事故又は重大な損害を与えた公衆損害事故を起こした。
15.熊本市検査規程第15条により粗雑工事を手直しした場合
16.約款第42条による瑕疵の修補又は損害賠償の請求が行われた場合
17.約款第7条の2に違反し、社会保険等未加入業者を下請けとした場合。ただし、同約款第7条の2第2項に該当するものを除く。

別紙－３①

考査項目別運用表(検査員）[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する
考査項目

細

別

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

2. 施工状況

Ⅰ.施工管理優れている

やや優れている

他の評価に該当しない

やや劣っている

劣っている「評価対象項目」
削除項目（該当がない場合）

□
□
□
□ □
□ □
□
□ □
□ □
□ □
□
□
□
□ □

契約約款第１８条第１項第１号～５号に基づく設計図書の照査を行っていることが確認できる。
施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっていることが確認できる。
工事期間を通じて、施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致していることが確認できる。
現場条件又は計画内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事着手前に変更計画書を提出していることが確認できる。
工事材料の品質に影響が無いよう工事材料を保管していることが確認できる。
立会確認の手続きを事前に行っていることが確認できる。
建設副産物の再利用等への取り組みを行っていることが確認できる。
施工体制台帳及び施工体系図を法令等に沿った内容で適確に整備していることが確認できる。
下請に対する引き取り（完成）検査を書面で実施していることが確認できる。
品質証明体制が確立され、品質証明員（社内検査員など）による関係書類、出来形、品質等の確認を工事全般にわたって行っていることが確認できる。
工事の関係書類を不足なく簡潔に整理していることが確認できる。
社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。
その他
理由：「判断基準」
該当項目が90％以上・・・・・・・・・・・・・・・・ ａ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。

該当項目が80％以上～90％未満 ・・・・・・ ｂ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(％)計算の値で評価する。

該当項目が80％未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・ｃ③ 評価値（ % ）＝（ 0 ）評価数／（ 13 ）対象評価項目数④ なお、削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする□ 施工管理について、監督員が文書による改善指示を行った。

□ 施工管理について、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。

別紙－３②
考査項目
３．出来形及び
出来ばえ
Ⅰ．出来形

(検査員）
ａ
出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね５０％以内で、下記の「評定対象項目」の４項目
以上が該当する。

ａ'
出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね５０％以内で、下記の「評定対象項目」の３項目以上が該当する。

ｂ
出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね８０％以内で、下記の「評定対象項目」の３項目
以上が該当する。

ｂ'ｃ

出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね８０％以内で、下記の「評定対象項目」の２項目以上が該当する。

出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、ａ～ｂ’に該当しない。

dｅ

出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監出来形の測定方法又は測定□ 督員が文書で指示を行い改善 □ 値が不適切であったため、検された。

査員が修補指示を行った。

「評価対象項目」
削除項目（該当がない場合）

□
□
□
□
□ □
□ □

出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表を工夫していることが確認できる。
社内の管理基準を設定し、適切に管理していることが確認できる。
出来形測定において不可視部分の出来形が写真管理基準に基づき撮影された写真により確認できる。

ばらつきの評価□ ばらつきが５０%以下□ ばらつきが８０%以下□ 規格値を満足し、ａ～ｂ’に該当しない。

写真管理基準の管理項目を満足し、わかりやすくまとめている。
出来形管理基準が定められていない工種について、監督職員と協議の上で管理していることが確認できる。
その他
理由：① 出来形は、工事全般を通じて評定するものとする。
② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。
③ 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づき所定の出来形を確保する管理体系である。
④ 出来形管理項目を設定していない工事は「ｃ」評価とする。

※ ばらつきの判断は別紙－４参照。

別紙－３④

(検査員）

考査項目
工 種
３．出来形及 水道管工事
び出来ばえ （開削工事）
Ⅱ．品質

ａ
ａ'
ｂ
品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞□ [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]※ ばらつきの判断は別紙－４参照。

ｂ'

ｃ

d
品質関係の測定方法又は□ 測定値が不適切であったた
め、監督員が文書で指示を行い改善された。

「評価対象項目」
削除項目（該当がない場合）
仕様書等で定められている品質管理が実施されている。
使用材料の品質規格証明書が整備されている。
使用材料の品質に影響が無いよう使用材料を保管していることが確認できる。
購入材料等について写真管理がなされ、監督職員による立会検査が行われ記録が確認できる。
規格の上位の材料を使用する等品質の向上に努めた。
ｺﾝｸﾘｰﾄ配合等について規格値、基準値を満たしている。
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材の骨材の粒度範囲、ｱｽﾌｧﾙﾄ量、密度等及び舗設時の温度管理が基準に適合していることが確認できる。
埋戻しに際して、管体周囲のつき込み及び各層の転圧が適切（仕様書とおり）であることが確認できる。
竣工図面は十分な精度を有しており試掘等で得た、他の埋設物情報を正確に図面に転記している。
管の布設及び据付に際し、管及び弁体の取扱いが適切であることが確認できる。
管内の塵芥処理が適切であることが確認できる。
管のつり込み、据付けに際し、常に十分な注意を払っていることが確認できる。
建設廃棄物及びリサイクルへの取り組みが適切になされている。
管理写真等の撮り忘れ、編集ミス、不正等がない。
その他 理由：

□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □

ｅ
品質関係の測定方法又は□ 測定値が不適切であったた
め、検査員が修補指示を行った。

ばらつきの評価□□□□ばらつきが５０%以下
ばらつきが８０%以下
ばらつきが８０%を超える
ばらつきで判断不可能① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(％)計算の値で評価する。
③ 評価値（ % ）＝（ 0 ）評価数／（ 15 ）対象評価項目数④ なお、削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする●判断基準
ばらつきで判断可能
50％以下

80％以下

９０％以上
評 ７５％以上９０％未満
価
値 ６０％以上７５％未満
６０％未満

80％超

ばらつきで
判断不可能

ａ

ａ'

ｂ

ｂ

ａ'

ｂ

ｂ'

ｂ'

ｂ

ｂ'

ｃ

ｃ

ｂ'

ｃ

ｃ

ｃ

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。

工 種
水道管工事
（推進工事）

ａａ'ｂ
品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞□ [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]※ ばらつきの判断は別紙－４参照。

ｂ'

ｃ

d
品質関係の測定方法又は□ 測定値が不適切であったた
め、監督員が文書で指示を行い改善された。

「評価対象項目」
削除項目（該当がない場合）
仕様書等で定められている品質管理が実施されている。
使用材料の品質規定証明書が整備されている。

□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □

ｅ
品質関係の測定方法又は□ 測定値が不適切であったた
め、検査員が修補指示を行った。

ばらつきの評価□□□□ばらつきが５０%以下
ばらつきが８０%以下

ばらつきが８０%を超える
ばらつきで判断不可能

管推進に伴う周辺地盤への影響がみられない。（地盤面、基礎面に不陸が生じていない）

立坑の復旧が適切に施工され、路面の沈下、不陸がない。
薬液注入に伴う管理が適切で、観測井も適切に復旧されている。
管内の塵芥処理が適切であることが確認できる。
管の吊り込み、据付けの際に常に十分な注意を払っていることが確認できる。
建設廃棄物及びリサイクルへの取り組みが適切になされている。

① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(％)計算の値で評価する。
③ 評価値（ % ）＝（ 0 ）評価数／（ 8 ）対象評価項目数④ なお、削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする●判断基準
ばらつきで判断可能
９０％以上
評 ７５％以上９０％未満
価
値 ６０％以上７５％未満
６０％未満

50％以下

80％以下

80％超

ばらつきで
判断不可能

ａ

ａ'

ｂ

ｂ

ａ'

ｂ

ｂ'

ｂ'

ｂ

ｂ'

ｃ

ｃ

ｂ'

ｃ

ｃ

ｃ

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。

別紙－３⑤

(検査員）

考査項目
工 種
３．出来形及 水管橋工事
び出来ばえ （溶接工事）
Ⅱ．品質

ａ
ａ'
ｂ
品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞□ [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]※ ばらつきの判断は別紙－４参照。

ｂ'

ｃ

d
品質関係の測定方法又は□ 測定値が不適切であったた
め、監督員が文書で指示を行い改善された。

「評価対象項目」
削除項目（該当がない場合）
仕様書等で定められている品質管理が実施されている。
溶接について必要な継手性能を満足するよう、必要事項を記載した施工計画書に基づき施工してあることが確認できる。
溶接作業について、作業員の経歴と資格証が確認できる。
材料の品質規定証明書が整備されている。
管材の保管管理が適切であることが確認できる。
気象条件を考慮した施工が確認できる。
溶接部の目違い、ルートギャップ等の管理（チェックシート等）を行い施工されている。
溶接施工の試験及び検査が所定どおり実施されており判定基準を満足している。

□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □

ｅ
品質関係の測定方法又は□ 測定値が不適切であったた
め、検査員が修補指示を行った。

ばらつきの評価□□□□ばらつきが５０%以下
ばらつきが８０%以下
ばらつきが８０%を超える
ばらつきで判断不可能① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(％)計算の値で評価する。
③ 評価値（ % ）＝（ 0 ）評価数／（ 8 ）対象評価項目数④ なお、削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする●判断基準
ばらつきで判断可能

ばらつきで
判断不可能

50％以下

80％以下

80％超

ａ

ａ'

ｂ

ｂ

ａ'

ｂ

ｂ'

ｂ'

ｂ

ｂ'

ｃ

ｃ

ｂ'

ｃ

ｃ

ｃ

９０％以上
評 ７５％以上９０％未満
価
値 ６０％以上７５％未満
６０％未満

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。

工 種
水管橋工事
（塗装工事）

ａａ'ｂ
品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞□ [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]※ ばらつきの判断は別紙－４参照。

ｂ'

ｃ

d
品質関係の測定方法又は□ 測定値が不適切であったた
め、監督員が文書で指示を行い改善された。

「評価対象項目」
削除項目（該当がない場合）
塗装に関する品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足しバラツキがない。
ケレンが入念に実施されていることが確認できる。

□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □

ｅ
品質関係の測定方法又は□ 測定値が不適切であったた
め、検査員が修補指示を行った。

ばらつきの評価□□□□ばらつきが５０%以下
ばらつきが８０%以下

ばらつきが８０%を超える
ばらつきで判断不可能

塗り残し、気泡、むら、たれ、刷毛目等の欠損がない。

施工時の天候、気温及び湿度等の条件が整理・記録されている。
塗料を使用前に攪拌し、容器底部に顔料沈殿がしていないことが確認できる。
塗装する面が乾燥状態であることが確認できる。（重ね塗りの場合も含む）
塗膜に有害な付着物が無い。
塗料の空缶管理が、写真等で確実に確認できる。

① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(％)計算の値で評価する。
③ 評価値（ % ）＝（ 0 ）評価数／（ 8 ）対象評価項目数④ なお、削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする●判断基準
ばらつきで判断可能
９０％以上
評 ７５％以上９０％未満
価
値 ６０％以上７５％未満
６０％未満

50％以下

80％以下

80％超

ばらつきで
判断不可能

ａ

ａ'

ｂ

ｂ

ａ'

ｂ

ｂ'

ｂ'

ｂ

ｂ'

ｃ

ｃ

ｂ'

ｃ

ｃ

ｃ

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。

別紙－３④

(検査員）

考査項目
工 種
３．出来形及 下水道管渠工事
び出来ばえ
Ⅱ．品質

ａ
ａ'
ｂ
品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞□ [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]※ ばらつきの判断は別紙－４参照。

ｂ'

ｃ

d
品質関係の測定方法又は□ 測定値が不適切であったた
め、監督員が文書で指示を行い改善された。

「評価対象項目」【工場製作関係】仕様書等で定められている品質管理が実施されている。
使用材料の品質規格証明書が整備されている。
管渠（管布設・矩形渠布設、推進）工において出来高管理基準を満足しており、屈曲や沈下がない。
管渠の影響を与えるクラックや変形がない。
管渠において漏水箇所がない。
管渠においてシール材・滑材・接着材等のはみ出し等がない。
管口仕上げが良好である。
推進管の裏込注入を適切に行っている。
人孔において、出来形管理基準を満足し、連結部には止水シール・止水ゴムが適切に使用されている。
人孔において、各部材にクラック等がなく漏水がない。
人孔の足掛金物の位置、方向が適切であり、鉄蓋設置においてガタツキがない。

□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □

ｅ
品質関係の測定方法又は□ 測定値が不適切であったた
め、検査員が修補指示を行った。

ばらつきの評価□□□□ばらつきが５０%以下
ばらつきが８０%以下
ばらつきが８０%を超える
ばらつきで判断不可能① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(％)計算の値で評価する。
③ 評価値（ % ）＝（ 0 ）評価数／（ 19 ）対象評価項目数

インバートは形状、勾配等が適正で漏水がない。

④ なお、削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする

インバートは、その表面仕上げが適切である。

人孔及び桝の天端は周辺地盤になじんでおり、周辺の復旧仕上がりがよい。
桝の取付管は理由のない屈曲や沈下がない。
施設内に土砂、モルタル、材料の断片等がなく清掃されている。
掘削時の土留めや推進時の掘進による、周辺地盤への影響が見られない。
埋戻において、締固めが適切な方法で施工されており、沈下が見られない。
その他 理由：●判断基準
ばらつきで判断可能
９０％以上
評 ７５％以上９０％未満
価
値 ６０％以上７５％未満
６０％未満

50％以下

80％以下

80％超

ばらつきで
判断不可能

ａ

ａ'

ｂ

ｂ

ａ'

ｂ

ｂ'

ｂ'

ｂ

ｂ'

ｃ

ｃ

ｂ'

ｃ

ｃ

ｃ

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。

工 種
下水道管渠工事（シールド）

ａａ'ｂ
品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]□※ ばらつきの判断は別紙－４参照。

ｂ'

ｃ

d
品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったた□
め、監督員が文書で指示を行い改善された。

「評価対象項目」
削除項目（該当がない場合）
設計図書に基づく材料規格・材質・寸法が確認できる。
規定の勾配・基準高さ等が確保されている。

□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □

ばらつきの評価□□□□

日々計測管理を行っており、それに基づいた施工が行われていることが確認できる。

人孔、汚水桝等が適切に施工されている。
セグメントの継手が適切に施工され漏水がない。
２次覆工において漏水がない。
裏込め注入を適切に行っている。
設計図書に基づくコンクリートの配合試験及び試験練りが行われており、適切なコンクリート規格（強度・W/C・最大骨材粒径
塩基総量等）が確認できる。
コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。
コンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。
施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設方法、養生方法等を適切に行っている。
その他 理由：

基づく処置を行っている。
上記該当あれば ･ ･ ･ Ｃ

ばらつきが５０%以下
ばらつきが８０%以下
ばらつきが８０%を超える
ばらつきで判断不可能① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(％)計算の値で評価する。
③ 評価値（ % ）＝（ 0 ）評価数／（ 12 ）対象評価項目数④ なお、削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする●判断基準
ばらつきで判断可能
50％以下
９０％以上

□ クラックがある場合、進行性又は有害なクラックがなく、発生したクラックに対しては有識者等の意見に

ｅ
品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったた□
め、検査員が修補指示を行った。

評 ７５％以上９０％未満
価
値 ６０％以上７５％未満
６０％未満

ばらつきで
判断不可能

80％以下

80％超

ｂ

ａ

ａ'

ｂ

ａ'

ｂ

ｂ'

ｂ'

ｂ

ｂ'

ｃ

ｃ

ｂ'

ｃ

ｃ

ｃ

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。

別紙－３⑤

(検査員）

考査項目
工 種
３．出来形及 下水道管渠工事
び出来ばえ （管更生工事）
Ⅱ．品質

ａ
ａ'
ｂ
品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞□ [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]※ ばらつきの判断は別紙－４参照。

ｂ'

ｃ

d
品質関係の測定方法又は□ 測定値が不適切であったた
め、監督員が文書で指示を行い改善された。

「評価対象項目」【工場製作関係】仕様書等で定められている品質管理が実施されている。
材料の品質規定証明書が整備されている。
事前調査において既設管内の布設状況、取付管位置、障害物及び侵入水等の状況を十分に把握し施工を行っている。
事前処理により施工時には支障のないよう適切な措置を施している。
人孔管口の仕上がりが良い。
取付管口の仕上がりが良い。
施設内に漏水がない。
施工後の管に土砂、汚物の堆積等がない。
硬化性樹脂材を使用する場合、硬化時の時間及び温度管理が適切に行われている。
製管材を使用する場合、裏込め材の注入量の記録管理が適切に行われている。
その他 理由：

□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □

ｅ
品質関係の測定方法又は□ 測定値が不適切であったた
め、検査員が修補指示を行った。

ばらつきの評価□□□□ばらつきが５０%以下
ばらつきが８０%以下
ばらつきが８０%を超える
ばらつきで判断不可能① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(％)計算の値で評価する。
③ 評価値（ % ）＝（ 0 ）評価数／（ 11 ）対象評価項目数④ なお、削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする●判断基準
ばらつきで判断可能
９０％以上
評 ７５％以上９０％未満
価
値 ６０％以上７５％未満
６０％未満

50％以下

80％以下

80％超

ばらつきで
判断不可能

ａ

ａ'

ｂ

ｂ

ａ'

ｂ

ｂ'

ｂ'

ｂ

ｂ'

ｃ

ｃ

ｂ'

ｃ

ｃ

ｃ

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。

工 種
薬液注入工事ａａ'ｂ
品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]□※ ばらつきの判断は別紙－４参照。

ｂ'

ｃ

d
品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったた□
め、監督員が文書で指示を行い改善された。

「評価対象項目」
削除項目（該当がない場合）
使用材料（硬化材、助材含む）の品質証明書が提出されている。
使用材料（硬化材、助材含む）の入荷及び空袋で監督員の立会を行っている。

□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □

ばらつきの評価□□□□

削孔深さ、注入長の確認ができる。 （監督立会）

注入量、圧力等が確認できるよう適切な施工を行っている。
注入効果の確認を行っている。
薬液注入に伴う周辺地盤への影響がみられない。
薬液注入に伴う管理が適切で、観測井も適切に復旧されている。
その他 理由：ｅ
品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったた□
め、検査員が修補指示を行った。

ばらつきが５０%以下
ばらつきが８０%以下
ばらつきが８０%を超える
ばらつきで判断不可能① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。
② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(％)計算の値で評価する。
③ 評価値（ % ）＝（ 0 ）評価数／（ 8 ）対象評価項目数④ なお、削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする●判断基準
ばらつきで判断可能□ クラックがある場合、進行性又は有害なクラックがなく、発生したクラックに対しては有識者等の意見に基づく処置を行っている。
上記該当あれば ･ ･ ･ Ｃ

９０％以上
評 ７５％以上９０％未満
価
値 ６０％以上７５％未満
６０％未満

50％以下

80％以下

80％超

ばらつきで
判断不可能

ａ

ａ'

ｂ

ｂ

ａ'

ｂ

ｂ'

ｂ'

ｂ

ｂ'

ｃ

ｃ

ｂ'

ｃ

ｃ

ｃ

注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。

別紙－３⑥
考査項目

(検査員）
工 種

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

優れている

やや優れている

他の評価に該当しない

劣っている

３．出来形及 水道管工事「評価対象項目」
び（配水管布設（替）
出来ばえ
工事、給水管工 □ 占用位置、土被りが設計図書に基づき施工され、良好である。
事、配水管補修 □ 弁栓の位置が工事標準仕様書に適合し、良好である。
Ⅲ．出来ばえ 等工事）
□ 接合箇所は正確に接合され、良好である。

□
□
□
□
水道管工事

水道管工事
（水道管添架工
事、独立橋）

公共物としての安全、環境、維持管理への配慮が良い。

該当６項目以上・・・・・・・ ａ
該当５項目・・・・・・・・・・・ ｂ
該当３～４項目・・・・・・・・・・・
ｃ
該当２項目以下・・・・・・・ ｄ

路面復旧は仕上がり、すり合わせ等きめ細かく施工され、良好である。
現場周辺の片付けも配慮され、良好である。
全体的な美観がよい。

「評価対象項目」

●判断基準

□
□
□
□
□

関連工事との調整がなされ全体的に調和が良い仕上がりである。

該当４項目以上・・・・・・・ ａ

弁栓の位置が工事標準仕様書に適合し、良好である。

該当３項目・・・・・・・・・・・ ｂ

接合箇所は正確に接合され、良好である。

該当２項目・・・・・・・・・・・ ｃ

現場周辺の片付けも配慮され、良好である。

該当１項目以下・・・・・・・ ｄ

全体的な美観がよい。

「評価対象項目」

●判断基準

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

添架位置、支持金具等の設置が設計図書に基づき施工され、良好である。

該当９項目以上・・・・・・・ ａ

弁栓の位置が工事標準仕様書に適合し、良好である。

該当７～８項目・・・・・・・・・・・ｂ

接合箇所は正確に接合され、良好である。

該当５～６項目・・・・・・・・・・・
ｃ

構造物へ影響を与えるクラック等がない。

該当４項目以下・・・・・・・ ｄ

公共物としての安全、環境、維持管理への配慮が良い。
関連工事との調整がなされ全体的に調和が良い仕上がりである。
既設構造物とのすりつけが良い。
施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。
補修等の痕跡がない。
弁及び栓（カバーを含む）の傾き、ガタツキがなく構造物の通りがよい。

全体的な美観がよい。
水道管工事「評価対象項目」（弁栓室等設置・□ 弁、栓鉄蓋の位置が工事標準仕様書に適合し、良好である。
調整工事）□ 関連工事との調整がなされ全体的に調和が良い仕上がりである。

□
□
□
□
□
下水道管渠工事

●判断基準

●判断基準
該当６項目以上・・・・・・・ ａ
該当５項目・・・・・・・・・・・ ｂ

路面復旧は仕上がり、すり合わせ等きめ細かく施工され、良好である。。

該当３～４項目・・・・・・・・・・・
ｃ

弁、栓及び鉄蓋の傾き、ガタツキがなく弁、栓室の内部及び施工箇所が清掃されている。

該当２項目以下・・・・・・・ ｄ

公共物としての安全、環境、維持管理への配慮が良い。
現場周辺の片付けも配慮され、良好である。
全体的な美観がよい。

「評価対象項目」

●判断基準

□
□
□
□
□
□
□

工事標準仕様書に適合し、良好である。

該当６項目以上・・・・・・・ ａ

手直しの形跡がなく、丁寧、正確な施工がうかがえる。

該当５項目・・・・・・・・・・・ ｂ

施工管理記録簿等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。

該当３～４項目・・・・・・・・・・・
ｃ

公共物としての安全、環境、維持管理への配慮が良い。

該当２項目以下・・・・・・・ ｄ

舗装施工で既設舗装及びマンホール鉄蓋・構造物とのすり付け状況が良く、かつ表面の仕上がりや雨水処理が良い。
現場周辺の片付けも配慮され、良好である。

全体的な美観がよい。
下水道管渠工事 「評価対象項目」
□ 理由：
□ 理由：
□ 理由：
□ 理由：
□ 理由：

●判断基準
該当４項目以上・・・・・・・ ａ
該当３項目・・・・・・・・・・・ ｂ
該当２項目・・・・・・・・・・・ ｃ
該当１項目以下・・・・・・・ ｄ

別紙ー４
１．出来形及び品質のばらつきの考え方［管理図の場合］①ばらつきが５０％以下と判断される例③ＩＣＴ活用工事の例
出来形合否判定総括表の分布図や計測点の個数によりばらつきを判断
ばらつきが５０％以下と判断できる例（上・下限値がある場合）

50%

80%

規格値

80%

50%

設計値

天端の

規格値の±80%以内のデータ数

ばらつき

規格値の±50%以内のデータ数

997

法面の

規格値の±80%以内のデータ数

1700

ばらつき

規格値の±50%以内のデータ数1360

バラつき判定表

規格値（下限値のみの場合）※出来形管理のみに適用※仮想の上限値は、プラス側に規格値（マイナス）と同値を設定する。
仮想の上限値

50%80%

上限値を仮定

測点数が

測点数が

１０点以上

９点以下

規格値の50％に

バラつきが

バラつきが

測点数の8割以上

５０％以内

８０％以内

（Ａ）

が収まっている（B）
規格値の８0％に

バラつきが

バラつきが

測点数の８割以上

８０％以内

８０％を超えるが収まっている

設計値
80%

50%

1000

規格値

下限値を規定（Ａ）、（Ｂ）に

バラつきが

バラつきが

該当しない

８０％を超える

８０％を超える※バラつきは測点数も加味し判断する。（バラつき判定表参照）※バラつきで判断できる項目がない場合は、「バラつきで判断不可能」にチェック※ＩＣＴ活用工事の場合は、測点数が10点以上として取り扱う。

②ばらつきが８０％以下と判断される例

80%

50%

規格値

２．多工種複合工事の取り扱い（１）主たる工種で判定する。なお、多工種で評定対象が重要な場合はこの限りではない。
（２）コンクリート橋は、プレテンション桁等、工場で製作される構造物も対象とする。
（３）上記の場合の評定の工場は、「上記以外の工事又は合併工事」欄を活用する。
３．その他（１）「施工のプロセス」チェックリストを活用して、評定を行う。
（２）創意工夫、社会性等は、受注者から提出された実施状況に関する書類を活用して、評定を行う。

80%

50%

設計値

規格値