歩掛関係

令和５年４月１日以降

工事費の積算
①
１

直接工事費
材料費

材料費は，工事を施工するために必要な材料の費用とし，その算定は次の(1)及び(2)によるものとする。
(1) 数量

数量は，標準使用量に運搬，貯蔵及び施工中の損失量を実状に即して加算するものとする。
(2) 価

格

「一般土木資材単価」の「資材単価」の「資材単価の決定について」（ｐ総則－１～）を参照。
2

諸経費(1) 諸雑費
１）諸雑費の定義
諸雑費は、雑材料・小器材の費用等について、積算の繁雑さを避けるため率計上するものである。
２）単価表(イ)歩掛表に諸雑費率が記載されているもの
所定の諸雑費率の限度いっぱいを計上する。なお、金額は1円までとし、1円未満は切り捨てる。
(ロ)歩掛表に諸雑費率が記載されていないもの
諸雑費は計上しない。
３）内訳書
諸雑費は計上しない。
3

端数処理(１) 端数処理
１）単価表及び内訳書の各構成要素の数量×単価＝金額は1円までとし、1円未満は切り捨てる。
２）直接工事費計は1,000円単位とし、1,000円未満は切り捨てる。
３）共通仮設費の各細別ごとの積み上げ金額は1,000円単位とし、1,000円未満は切り捨てる。
４）共通仮設費の率計上の金額は1,000円単位とし、1,000円未満は切り捨てる。
５）現場管理費の金額は1,000円単位とし、1,000円未満は切り捨てる。
６）一般管理費の金額は1,000円単位とし、1,000円未満は切り捨てる。
７）歩掛における数量の計算結果の端数処理については、各々に定めのある場合を除き、小数第２位止め、小数第３位四捨五入する。ただし、計算結果が0.01未満の場合、小数第３位まで表示する。
８）間接工事費等の率計算において、対象としない額の合計金額は1,000円単位とし、1,000円未満は切り上げる。（別添１参照）
９）処分費等諸経費対象外の金額は1,000円単位とし、1,000円未満は切り上げる。
10）共通仮設費、現場管理費を週休2日補正及びＩＣＴ補正した率は、下記のとおりとする。
①算定式により求められる共通仮設費率及び現場管理費率を、それぞれ小数第２位止め、小数第３位四捨五入の端数処理を行う。
②その後、施工地域補正及び週休2日補正、ＩＣＴ補正を乗じて、再度、小数第２位止め、小数第３位四捨五入の端数処理を行う。
11）スクラップがある場合や現場環境改善費がある場合の計算例は、別添２を参照。
12）処分費等諸経費対象外の金額の計算例は、別添２を参照。

共-1

別添１

間接工事費等の対象としない項目の端数処理について間接工事費等の対象としない項目（共○：現○：一×、共×：現×：一×など）について、端数処理は下記の事例を参考にしてください。

１

直接⼯事費に積み上げられた

１

１

共○：現○：⼀×などのパターンごとに集計後、千円未満を切２り上げて千円単位とします。

２
共○：現×：⼀×の計算

２３171,072＋171,072＝342,144
千円未満を切り上げるため、３343,000 となります。

４①

３４

別添1-1

別添１
積上げ項⽬についても、共○：現○：⼀×などのパターンごとに集計後、千円未満を切り上げて千円単位とします。

共通仮設費内の積上げ項⽬
①② ５

５〜⑤

共○：現○：⼀×→4,000(①)

共○：現×：⼀×→4,000(②)

共○：現×：⼀○→7,000(③+④)

共×：現○：⼀○→4,000(⑤)③
直接⼯事費のうち、共×となっている項⽬を合計し、控除

６

１

３

２

172,000 ＋ 172,000 ＋ 172,000 ＝④516,000
直接⼯事費計 76,197,000−516,000＝75,681,000

直接⼯事費のうち、現×となっている項⽬を合計

１２

３172,000＋172,000＋172,000＋

４343,000＝859,000
共通仮設費内の積上げ項⽬のうち、現×となっている項⽬を合計⑤

５６4,000＋7,000＝11,000

積上げ項⽬⑤について、共通仮設費の積上げ項⽬は、共通仮設費率の対象外であ現×の項⽬を合計るため、共×としていても対象外の計算

859,000＋11,000＝870,000に含まれない。

別添1-2

別添１⑥６⑦

積上げ項⽬⑥⑦について、現場管理費の積上げ項⽬は、共通仮設費の計算よりも下位にあるため、共×としていても対象外の計算に含まれない。
また、現場管理費率の対象外であるため、現×としていても対象外の計算に含まれない。

直接⼯事費のうち、⼀×となっている項⽬を合計

１

２３172,000＋172,000＋343,000＝687,000
共通仮設費内の積上げ項⽬のうち、⼀×となっている項⽬を合計

４

５4,000＋4,000＝8,000
現場管理費内の積上げ項⽬のうち、⼀×となっている項⽬を合計

６4,000

現×の項⽬を合計
687,000＋8,000＋4,000＝699,000

別添1-3

別添２

「スクラップや現場環境改善費がある場合」、「処分費等諸経費対象外の金額」の計算例

直接⼯事費内の処分費

スクラップのマイナス単価が戻された⾦額が対象額になるが、端数処理されて＋53,000 となる。直接⼯事費内の処分費は端数処理なしで計算する。⽀給品費は千円未満切り捨て後の⾦額で計算する。
⽀給品費
スクラップと直⼯内の処分費

5,287,000＋53,000−17,250＋15,000

5,287,000＋53,000＋15,000＋247,000−97,000

準備費内の処分費
準備費内の処分費は千円未満切り捨て後の⾦額で計算する。

＋53,000−97,000＝−44,000

別添2-1

スクラップと処分費等諸経費対象外⾦額を合算した計算結果

別添２

6,560,000＋15,000−44,000

9,867,000−44,000

⽀給品のＵ字溝は、⼀般管理費の対象外である（⼀×となっている）ため、⽀給品の 15,000 円は⼀般管理費の対象額に計上されない。

別添2-2

別添２

準備費内の処分費

処分費等の合計

5,287,000＋53,000＋15,000＋247,500
準備費内の処分費
準備費内の処分費は端数処理なしで計算する。

264,750−168,075
処分費等の合計は端数処理

処分費等諸経費対象外⾦額はなしで計算する。

千円未満を切り上げている。

別添2-3

②１

間接工事費
諸経費の取扱い（１）橋梁支承(鋼製支承ならびにゴム支承)の諸経費の取扱いは下記表による。
新設・補修
新
補設
修橋

種

共通仮設費

現場管理費

一般管理費等

綱橋

×

×

○

ＰＣ橋

○

○

○

綱橋

○

○

○

ＰＣ橋

○

○

○

○は対象とする

×は対象としない（２）鋼製砂防構造物（スリット構造およびバットレススクリーン構造に限る）の間接工事費の取り扱い
共通仮設費

現場管理費

一般管理費等××○

鋼 製 砂 防 構 造 物○は対象とする

×は対象としない

２ 運 搬 費
離島地区における本土からの重機分解組立による運搬については、往復の場合、フェリー運賃を４回（２×２）回別途計上する。 トラック台数については、表１により算出する。
表１ 12ｔトラック換算台数
機 械 区 分

12ｔトラック換算台数算出式（台）ブルドーザ

０．０６８０Ｗｋ＋０．５３

クローラクレーン系 （基本ブーム装備）

０．０９４６Ｗｋ－０．２７

トラッククレーン機械式 （基本ブーム装備）

０．０７０８Ｗｋ－１．０７

クローラ式杭打機

０．０９６３Ｗｋ－０．２３

オールケーシング掘削機クローラ式

０．０８８５Ｗｋ＋０．０４

地盤改良機械

０．０７９９Ｗｋ＋０．８３

トラッククレーン油圧式

０．０５８７Ｗｋ－１．００

オールケーシング掘削機据置式・前旋回型

０．０４６０Ｗｋ＋２．５８

中間ブームクローラクレーン系及び～30ｔ吊り

０．０５Ｌ

トラッククレーン機械式

35ｔ吊り～０．１０Ｌ（注）１．Ｗｋは機械質量であり，「請負工事機械経費積算要領」別表第１に記載されている機械質量とする。
２．Ｌは中間ブーム長であり，装着ブーム長から基本ブーム長（表6.10）を減じて求める。
３．算出された換算台数は，小数第２位を四捨五入し，小数第１位止めとする。
表6.10

基本ブーム長機 械 名

吊り能力 ｔ吊り以上～ｔ吊り未満基本ブーム長クローラクレーン系～ ５０

9

機械ロープ式

５０～１００

12

１００～

18

クローラクレーン系～ ５０10油圧ロープ式

５０～１００

13

１００～

18

トラッククレーン

～ ５０

9

機械式

５０～１００

12

１００～

15

共-2摘

要注）35ｔ吊りは9.5ｍ注）35ｔ吊りは9.5ｍ

共ー3

A②＋共通2＋
現場2A①＋共通１＋
現場１A①＋A②＋A③＋B＋共通０＋
現場０

本工事全体で合算して算出された処分費等諸経費対象外金額は、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の率計算の対象としない。

一般0：（A①+A②+A③+B+共通0+現場0）を対象額として算出

一般管理費の算定

処分費等諸経費対象外金額

現場０：（A①+A②+A③+B+共通0）を対象額として算出

現場管理費の算定

現場4

各工区ごとに算出された処分費等諸経費対象外金額は、各工区の共通仮設費、現場管理費の率計算の対象としない。
また、本工事全体の一般管理費の率計算の対象としない。

一般１：（A①+A②+A③+Ｂ+共通1+共通2+共通3+共通4+
現場1+現場2+現場3+現場4）を対象額として算出

現場1：（A①+共通1）を対象額として算出
現場2：（A②+共通2）を対象額として算出
現場3：（A③+共通3）を対象額として算出
現場4：（B +共通4）を対象額として算出

共通1：A①を対象額として算出
共通2：A②を対象額として算出
共通3：A③を対象額として算出
共通4：B を対象額として算出

一般1

一般０

共通0：（A①+A②+A③+B）を対象額として算出＋

現場3＋共通4

共通3＋＋

B

B工区

＋A③

A③工区

＋

A③工区

A②工区

B工区

点在工事の積算

A①工区

A②工区

共通仮設費の算定【一般管理費】【現場管理費】【共通仮設費】【直接工事費】

A①工区

通常の積算

施工箇所が点在する工事の積算（試行）＜積算イメージ＞設計業務等の積算①
１

設計等における数値の扱い
設計価格等の扱い
設計に使用する価格は，原則として，消費税抜きで積算するものとする。交通運賃等の内税で表示されている価格については，次式により求めた価格とする。
（設計に使用する価格）＝（内税価格）÷（１＋消費税率）
なお，算出された価格に端数が生じる場合は，１円単位（１円未満切捨て）とする。
設計価格は，標準歩掛による単価，市場単価，特別調査による単価，見積もり等をもとに，実勢の価格を反映するものとする。

２

端数処理等の方法（１）

数量数量に補正を行う場合，補正係数を乗じた設計数量は，小数第３位（小数第４位四捨五入）まで算出する。

（２）単価（単価表及び内訳書の各構成要素の単価）
補正及び変化率等により単価に端数が生じる場合は，１円単位（１円未満切捨て）とする。

（３）

補正係数及び変化率
補正係数及び変化率は，小数第２位（小数第３位四捨五入）まで算出する。

（４）

金額
各構成要素の金額（設計数量×単価）は１円単位（１円未満切捨て）とする。

（５）

雑品（地質調査業務についてのみ）
雑品は，個々の歩掛に示された割合を計上することとし，１円単位（１円未満切捨て）とする。

（６）

単価表の合計額
原則として，端数処理は行わない。

（７）

内訳書の合計金額
内訳書の合計金額は，1,000 円単位とし，1,000 円未満は切り捨てる。

（８）

印刷製本費（積上）、旅費交通費（積上）、その他（積上）の各項目ごとの金額は 1,000 円単位とし、1,000 円未満は切り捨てる。

（９）

諸経費対象外
諸経費対象外の金額は 1,000 円単位とし、1,000 円未満は切り上げる。

（10）

経費を算出する際の係数
経費を算出する際の係数（α／(１－α)など）の端数は，個別に明記されている場合を除き，パーセント表示の小数第２位（小数第３位四捨五入）まで算出する。

（11）

諸経費（測量業務、地質調査業務）
諸経費は，1,000 円単位とし，1,000 円未満は切り捨てる。

（12）

その他原価（土木設計業務）
その他原価は、1,000 円単位とし，1,000 円未満は切り捨てる。

（13）

業務原価（土木設計業務）
業務原価は，1,000 円単位とし，1,000 円未満は切り捨てる。

（14）

一般管理費等（土木設計業務）
一般管理費等は、1,000 円単位とし，1,000 円未満は切り捨てる。

共－4（15）

業務価格
業務価格は，1,000 円単位とし，1,000 円未満は切り捨てる。

３

設計表示単位（１）

設計表示単位の取扱い

１）

設計表示単位及び数値は，次項以降の（２）設計表示単位一覧のとおりとする。

２）

設計数量が設計表示単位に満たない場合は，有効数字１桁（有効数字２桁目四捨五入）の数量を設計表示単位とする。

３）（２）設計表示単位一覧以外の工種について設計表示単位を定める必要が生じた場合は，（２）設計表示単位一覧及び業務内容等を勘案して適正に定めるものとする。

４）

設計計上数量は，算出された数量を設計表示単位に四捨五入して求めるものとする。

５）

設計表示単位及び数位の適用は各細別毎を原則とし，工種・種別は１式を原則とする。

６）

契約数量は設計計上数量とする。

７）

設計表示数位に満たない設計変更は契約変更の対象としないものとする。

８）

単価契約には設計表示単位及び数位は適用しない。

共－5ҮТᙌஜᝲКኡᢘဇር‫׊‬ย᣽ಅѦƷҮТᙌஜᝲဇƴᢘဇƢǔŵȷ ᧈ߃ჄưႆදƢǔยදॖʙ᪮ȷ ኡˊᲢȗȪȳǿƷȪȸǹ૰ƳƲᲣŴ᣿૨‫܌‬᱅ᘙኡŴȉȃȁȕǡǤȫŴ‫׋‬᩿ᘥሁƷ᝻஬ˊӏƼҮТƴᙲƢǔɟЏƷᝲဇǛԃǉŵȷ ᩓ‫঺܇‬ௐԼ˺঺ᝲƸКᡦᚘɥƢǔƜƱƔǒŴᩓ‫܇‬ȇȸǿư‫঺ܦ‬ƠƯƍǔ‫إ‬ԓ୿ǛҮТƠŴᙌஜᲢᆭƋƚȷዢơᡂǈȷ‫׋‬᩿৵ǓᡂǈᲣ˺ಅƴᙲƢǔᝲဇǛԃǉŵȷ ‫׋ٻ‬᩿Ტ##ǵǤǺሁᲣƴƭƍƯƸŴႆදᎍƔǒᙲ൭ƞǕǔ೅แႎƳ௏ૠǛԃǉŵȷ ᚨᚘ‫୼٭‬ƴǑǓႺ੗ʴˑᝲƕ‫ف‬ถƢǔ‫ئ‬ӳƸŴҮТᙌஜᝲƴƭƍƯǋᢘЏƴ‫୼٭‬ƢǔƜƱŵȷ Ⴚ੗ʴˑᝲƕᲬᲪႊɢόǛឬƑǔ‫ئ‬ӳƸŴឪ߻ЭƴӋᎋᙸᆢǓǛࣉƢǔƜƱŵȷ ย᣽ƱᚨᚘƳƲৼƖӳǘƤƯႆදƢǔ‫ئ‬ӳŴಅѦƝƱƴҮТᙌஜᝲǛᚘɥƢǔƜƱŵȷ ย᣽ƱᚨᚘƳƲৼƖӳǘƤƯႆදƢǔ‫ئ‬ӳŴኛԼ࢟७ƸӳώŴЎώƲƪǒƷ‫ئ‬ӳǋᢘဇӧƱƢǔŵᢿƋƨǓᘙኡᲢ‫ٳ‬௒Უ᣿૨‫܌‬᱅ᘙኡȉȃȁȕǡǤȫႺ੗ʴˑᝲႺ੗ኺᝲ᳸Ძႊɢό᳸Წႊɢό᳸Ჭႊɢό᳸Ხႊɢό᳸Ჯႊɢό᳸Ჰႊɢό᳸Ჱႊɢό᳸Ჲႊɢό᳸Ჳႊɢό᳸ᲫᲪႊɢό᳸ᲫᲫႊɢό᳸ᲫᲬႊɢό᳸ᲫᲭႊɢό᳸ᲫᲮႊɢό᳸ᲫᲯႊɢό᳸ᲫᲰႊɢό᳸ᲫᲱႊɢό᳸ᲫᲲႊɢό᳸ᲫᲳႊɢό᳸ᲬᲪႊɢό᳸Ძႊɢό᳸Წႊɢό᳸Ჭႊɢό᳸Ხႊɢό᳸Ჯႊɢό᳸Ჰႊɢό᳸Ჱႊɢό᳸Ჲႊɢό᳸Ჳႊɢό᳸ᲫᲪႊɢό᳸ᲫᲫႊɢό᳸ᲫᲬႊɢό᳸ᲫᲭႊɢό᳸ᲫᲮႊɢό᳸ᲫᲯႊɢό᳸ᲫᲰႊɢό᳸ᲫᲱႊɢό᳸ᲫᲲႊɢό᳸ᲫᲳႊɢό᳸ᲬᲪႊɢό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό共ー6ͳᎋҮТᙌஜᝲКኡᢘဇር‫׊‬ᚨᚘಅѦƷҮТᙌஜᝲဇƴᢘဇƢǔŵȷ ᧈ߃ჄưႆදƢǔᚨදॖʙ᪮ȷ ኡˊᲢȗȪȳǿƷȪȸǹ૰ƳƲᲣŴ᣿૨‫܌‬᱅ᘙኡŴȉȃȁȕǡǤȫŴ‫׋‬᩿ᘥሁƷ᝻஬ˊӏƼҮТƴᙲƢǔɟЏƷᝲဇǛԃǉŵȷ ᩓ‫঺܇‬ௐԼ˺঺ᝲƸКᡦᚘɥƢǔƜƱƔǒŴᩓ‫܇‬ȇȸǿư‫঺ܦ‬ƠƯƍǔ‫إ‬ԓ୿ǛҮТƠŴᙌஜᲢᆭƋƚȷዢơᡂǈȷ‫׋‬᩿৵ǓᡂǈᲣ˺ಅƴᙲƢǔᝲဇǛԃǉŵȷ ‫׋ٻ‬᩿Ტ##ǵǤǺሁᲣƴƭƍƯƸŴႆදᎍƔǒᙲ൭ƞǕǔ೅แႎƳ௏ૠǛԃǉŵȷ ᚨᚘ‫୼٭‬ƴǑǓႺ੗ʴˑᝲƕ‫ف‬ถƢǔ‫ئ‬ӳƸŴҮТᙌஜᝲƴƭƍƯǋᢘЏƴ‫୼٭‬ƢǔƜƱŵȷ Ⴚ੗ʴˑᝲƕᲬᲪႊɢόǛឬƑǔ‫ئ‬ӳƸŴឪ߻ЭƴӋᎋᙸᆢǓǛࣉƢǔƜƱŵȷ ย᣽ƱᚨᚘƳƲৼƖӳǘƤƯႆදƢǔ‫ئ‬ӳŴಅѦƝƱƴҮТᙌஜᝲǛᚘɥƢǔƜƱŵȷ ย᣽ƱᚨᚘƳƲৼƖӳǘƤƯႆදƢǔ‫ئ‬ӳŴኛԼ࢟७ƸӳώŴЎώƲƪǒƷ‫ئ‬ӳǋᢘဇӧƱƢǔŵᢿƋƨǓᘙኡᲢ‫ٳ‬௒Უ᣿૨‫܌‬᱅ᘙኡȉȃȁȕǡǤȫႺ੗ʴˑᝲႺ੗ኺᝲ᳸Ძႊɢό᳸Წႊɢό᳸Ჭႊɢό᳸Ხႊɢό᳸Ჯႊɢό᳸Ჰႊɢό᳸Ჱႊɢό᳸Ჲႊɢό᳸Ჳႊɢό᳸ᲫᲪႊɢό᳸ᲫᲫႊɢό᳸ᲫᲬႊɢό᳸ᲫᲭႊɢό᳸ᲫᲮႊɢό᳸ᲫᲯႊɢό᳸ᲫᲰႊɢό᳸ᲫᲱႊɢό᳸ᲫᲲႊɢό᳸ᲫᲳႊɢό᳸ᲬᲪႊɢό᳸Ძႊɢό᳸Წႊɢό᳸Ჭႊɢό᳸Ხႊɢό᳸Ჯႊɢό᳸Ჰႊɢό᳸Ჱႊɢό᳸Ჲႊɢό᳸Ჳႊɢό᳸ᲫᲪႊɢό᳸ᲫᲫႊɢό᳸ᲫᲬႊɢό᳸ᲫᲭႊɢό᳸ᲫᲮႊɢό᳸ᲫᲯႊɢό᳸ᲫᲰႊɢό᳸ᲫᲱႊɢό᳸ᲫᲲႊɢό᳸ᲫᲳႊɢό᳸ᲬᲪႊɢό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό Ҙό共ー7ͳᎋҮТᙌஜᝲКኡᢘဇር‫׊‬‫ע‬ឋᛦ௹ಅѦŴ‫ע‬ឋᛦ௹ಅѦƷᚐௌሁᛦ௹ಅѦƷҮТᙌஜᝲဇƴᢘဇƢǔŵȷ ᧈ߃ჄưႆදƢǔ‫ע‬දॖʙ᪮ȷ ኡˊᲢȗȪȳǿƷȪȸǹ૰ƳƲᲣŴ᣿૨‫܌‬᱅ᘙኡŴȉȃȁȕǡǤȫŴ‫׋‬᩿ᘥሁƷ᝻஬ˊӏƼҮТƴᙲƢǔɟЏƷᝲဇǛԃǉŵȷ ᩓ‫঺܇‬ௐԼ˺঺ᝲƸКᡦᚘɥƢǔƜƱƔǒŴᩓ‫܇‬ȇȸǿư‫঺ܦ‬ƠƯƍǔ‫إ‬ԓ୿ǛҮТƠŴᙌஜᲢᆭƋƚȷዢơᡂǈȷ‫׋‬᩿৵ǓᡂǈᲣ˺ಅƴᙲƢǔᝲဇǛԃǉŵȷ ‫׋ٻ‬᩿Ტ##ǵǤǺሁᲣƴƭƍƯƸŴႆදᎍƔǒᙲ൭ƞǕǔ೅แႎƳ௏ૠǛԃǉŵȷ ᚨᚘ‫୼٭‬ƴǑǓႺ੗ᛦ௹ᝲǍႺ੗ʴˑᝲƕ‫ف‬ถƢǔ‫ئ‬ӳƸŴҮТᙌஜᝲƴƭƍƯǋᢘЏƴ‫୼٭‬ƢǔƜƱŵȷ Ⴚ੗ᛦ௹ᝲǍႺ੗ʴˑᝲƕᲬᲪႊɢόǛឬƑǔ‫ئ‬ӳƸŴឪ߻ЭƴӋᎋᙸᆢǓǛࣉƢǔƜƱŵȷ ‫ע‬ឋᛦ௹ƱᚐௌƳƲৼƖӳǘƤƯႆදƢǔ‫ئ‬ӳŴಅѦƝƱƴҮТᙌஜᝲǛᚘɥƢǔƜƱŵȷ ‫ע‬ឋᛦ௹ƱᚐௌƳƲৼƖӳǘƤƯႆදƢǔ‫ئ‬ӳŴኛԼ࢟७ƸӳώŴЎώƲƪǒƷ‫ئ‬ӳǋᢘဇӧƱƢǔŵᢿƋƨǓႺ੗ᛦ௹ᝲᲢ‫ע‬ឋᛦ௹ᲣႺ੗ኺᝲႺ੗ኺᝲᘙኡᲢ‫ٳ‬௒ᲣͳᎋႺ੗ʴˑᝲᲢᚐௌᲣᲢ‫ע‬ឋᛦ௹ᲣᲢᚐௌᲣ᳸Ძႊɢό Ҙό Ҙό᳸Წႊɢό Ҙό Ҙό᳸Ჭႊɢό Ҙό Ҙό᳸Ხႊɢό Ҙό Ҙό᳸Ჯႊɢό Ҙό Ҙό᳸Ჰႊɢό Ҙό Ҙό᳸Ჱႊɢό Ҙό Ҙό᳸Ჲႊɢό Ҙό Ҙό᳸Ჳႊɢό Ҙό Ҙό᳸ᲫᲪႊɢό Ҙό Ҙό᣿૨‫܌‬᱅ᘙኡ᳸ᲫᲫႊɢό Ҙό Ҙό᳸ᲫᲬႊɢό Ҙό Ҙό᳸ᲫᲭႊɢό Ҙό Ҙό᳸ᲫᲮႊɢό Ҙό Ҙό᳸ᲫᲯႊɢό Ҙό Ҙό᳸ᲫᲰႊɢό Ҙό Ҙό᳸ᲫᲱႊɢό Ҙό Ҙό᳸ᲫᲲႊɢό Ҙό Ҙό᳸ᲫᲳႊɢό Ҙό Ҙό᳸ᲬᲪႊɢό Ҙό Ҙό᳸Ძႊɢό Ҙό Ҙό᳸Წႊɢό Ҙό Ҙό᳸Ჭႊɢό Ҙό Ҙό᳸Ხႊɢό Ҙό Ҙό᳸Ჯႊɢό Ҙό Ҙό᳸Ჰႊɢό Ҙό Ҙό᳸Ჱႊɢό Ҙό Ҙό᳸Ჲႊɢό Ҙό Ҙό᳸Ჳႊɢό Ҙό Ҙό᳸ᲫᲪႊɢό Ҙό ҘόȉȃȁȕǡǤȫ᳸ᲫᲫႊɢό Ҙό Ҙό᳸ᲫᲬႊɢό Ҙό Ҙό᳸ᲫᲭႊɢό Ҙό Ҙό᳸ᲫᲮႊɢό Ҙό Ҙό
᳸ᲫᲯႊɢό Ҙό Ҙό᳸ᲫᲰႊɢό Ҙό Ҙό
᳸ᲫᲱႊɢό Ҙό Ҙό᳸ᲫᲲႊɢό Ҙό Ҙό᳸ᲫᲳႊɢό Ҙό Ҙό
᳸ᲬᲪႊɢό Ҙό Ҙό

共ー8

土木工事標準積算基準書について、下記のとおり一部改定いたします。

記
１．改定内容１）土木工事標準積算基準書（総則・共通編）の改定
・第Ⅰ編

第３章

別表第１

①一般管理費等

一般管理費等率

４ 一般管理費等率の補正

該当ページ：Ⅰ-3-①-2２）土木工事標準積算基準書（道路・公園編）の改定
・第Ⅳ編

第７章

①鋼橋製作工２．材料費

２－３エキストラ（２）寸法エキストラ（鋼板についてのみ適用する）
１）中厚板（中板、厚板） 該当ページ：Ⅳ-7-①-3
・第Ⅳ編

第７章

（２）副資材費①鋼橋製作工２．材料費

２－８溶接材料費及び副資材費

該当ページ：Ⅳ-7-①-4２．適用年月日
令和４年４月１日以降に起工する工事について適用する。

港湾・漁港請負工事積算基準について、下記のとおり一部改定いたします。

記
１．改定内容１）港湾・漁港請負工事積算基準の改定
第１部

第２章

３節

表－④

一般管理費等率

一般管理費等２．一般管理費等率の補正

該当ページ：２－３－１

２．適用年月日
令和４年４月１日以降に起工する工事について適用する。

機械設備積算基準書（一般管理費等）について、下記のとおり一部改定いたします。

記
１．改定内容
第Ⅸ編

第１章

一般共通

⑤請負工事費の積算

11 設計技術費、一般管理費等の項目別対象表
・ 表-1・10標準一般管理費等率

該当ページ：Ⅸ-1-29

２．適用年月日
令和４年４月１日以降に起工する工事について適用する。