中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（福島市）

更新日：2021年2月26日【2020年度～】
整理番号

積込場等名称

輸送対象物※１

積込場等内の輸送対象範囲(輸送後の集約予定)

輸送実施
事業者

※２

輸送予定数量(概数)

輸送期間

輸送の時間、台数及び回数※３※４※５20-01 中央東地区第１仮置場

土壌等(不燃物)
廃棄物(可燃物)

場内の全て（集約予定なし）

前田・奥村・鴻池ＪＶ7,800㎥

2020年2月～6月

8:30～18:00

20-02 飯坂地区第２仮置場

土壌等(不燃物)

場内の一部（集約予定あり）清水・竹中土木・
東洋ＪＶ

30,800㎥

2020年3月～12月

8:30～18:00

20-03 松川地区仮置場

土壌等(不燃物)

場内の一部（集約予定あり）大成・日本国土・
佐藤工業ＪＶ

38,000㎥

2020年3月～2021年2月

8:00～18:00

20-04 蓬莱地区仮置場

土壌等(不燃物)

場内の一部（集約予定あり）大成・日本国土・
佐藤工業ＪＶ

54,700㎥（うち学校等から13,200㎥）

2020年3月～2021年2月

8:30～18:00

20-05 信陵地区第３仮置場

土壌等(不燃物)

場内の一部（集約予定なし）

大成・日本国土・
佐藤工業ＪＶ

12,800㎥

2020年4月～10月

8:30～18:00

20-06 東部地区第２仮置場

土壌等(不燃物)

場内の全て（集約予定なし）

大成・日本国土・
佐藤工業ＪＶ

13,000㎥（うち学校等から1,200㎥）

2020年4月～10月

8:30～18:00

20-07 吾妻地区（草木）保管場

廃棄物（可燃物)

場内の全て（集約予定なし）

大林・熊谷・大本ＪＶ

12,000㎥

2020年3月～7月

8:30～18:00

20-08 畜産研究所

土壌等(不燃物)

場内の全て（集約予定なし）

清水・竹中土木・
東洋ＪＶ

2,000㎥

2020年4月

8:30～18:00

20-09 飯坂方部積込場

土壌等(不燃物)

場内の全て（集約予定未定）

清水・竹中土木・
東洋ＪＶ

10,000㎥

2020年4月～7月

9:30～18:00

20-10 飯野地区Ｅ仮々置場

土壌等(不燃物)
廃棄物（可燃物)

場内の全て（集約予定あり）鹿島・東急・飛島
ＪＶ

5,700㎥

2020年4月～7月

8:40～18:00

1/4（4～18台程度が1日1回）

輸送終了後の積込場等の状況
輸送完了（10～30台程度が1日1回）（17～37台程度が1日1回）（18～44台程度が1日1回）（16台程度が1日1回）（16台程度が1日1回）（6～28台程度が1日1回）（6台～16台程度が1日1回）（6～30台程度が1日1回）（10～18台程度が1日1回）

輸送完了

輸送完了

輸送完了

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（福島市）

更新日：2021年2月26日【2020年度～】
整理番号

積込場等名称

輸送対象物※１

積込場等内の輸送対象範囲(輸送後の集約予定)

輸送実施
事業者

※２

輸送予定数量(概数)

輸送期間

輸送の時間、台数及び回数

※３

※４

※５

20-11 飯野地区A仮々置場

土壌等(不燃物)

場内の一部（集約予定なし）

大林・東亜・鉄建
JV

11,800㎥

2020年4月～8月

8:30～18:00

20-12 信夫地区第１仮置場

土壌等(不燃物)

場内の一部（集約予定あり）

大林・東亜・鉄建
JV

4,000㎥

2020年4月～6月

8:30～18:00

20-13 信夫地区第２仮置場

土壌等(不燃物)

場内の全て（集約予定なし）

大林・熊谷・大本JV9,100㎥

2020年5月～9月

8:30～18:00

20-14 渡利地区仮置場

土壌等(不燃物)

場内の全て（集約予定なし）

清水・竹中土木・東洋ＪＶ

21,800㎥

2020年5月～2021年1月

10:00～18:00

20-15 信陵地区第１仮置場

土壌等(不燃物)

場内の全て（集約予定なし）

鹿島・東急・飛島
ＪＶ

7,700㎥

2020年6月～10月

8:30～18:00

20-16 吾妻地区第２仮置場

土壌等(不燃物)

場内の全て（集約予定なし）

大林・東亜・鉄建
JV6,100㎥

2020年6月～8月

9:00～18:00

20-17 中央東地区第２仮置場

土壌等(不燃物)

場内の一部（集約予定あり）

大林・東亜・鉄建
JV

5,000㎥

2020年6月～9月

9:00～18:00

20-18 飯野地区C仮々置場

土壌等(不燃物)

場内の全て（集約予定なし）

大成・日本国土・
佐藤工業ＪＶ

5,000㎥

2020年6月～10月

8:30～18:00

20-19 北信地区積込場

土壌等(不燃物)場内の全て（集約予定なし）

大林・東亜・鉄建
JV3,500㎥

2020年6月～8月

9:00～18:00

20-20 東部地区仮置場

土壌等(不燃物)場内の全てを予定（集約予定なし）

鹿島・東急・飛島
ＪＶ

18,000㎥

2020年7月～2021年3月

8:30～18:00

2/4

輸送終了後の積込場等の状況（4～24台程度が1日1回）（6～20台程度が1日1回）（4～20台程度が1日1回）（6～24台程度が1日1回）（6～12台程度が1日1回）（8～20台程度が1日1回）

輸送完了

輸送完了

輸送完了

輸送完了

（6～26台程度が1日1回）（6～12台程度が1日1回）（6～16台程度が1日1回）（8～18台程度が1日1回）

輸送完了

輸送完了

輸送完了予定中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（福島市）

更新日：2021年2月26日【2020年度～】
整理番号

積込場等名称

輸送対象物※１

積込場等内の輸送対象範囲(輸送後の集約予定)

輸送実施
事業者

※２

輸送予定数量(概数)

輸送期間

輸送の時間、台数及び回数

※３

※４

※５

20-21 北信地区第３仮置場

土壌等(不燃物)

場内の全て（集約予定なし）

佐藤工業

4,300㎥

2020年7月～9月（24台程度が1日1回）

20-22 吉井田地区仮置場

土壌等(不燃物)

場内の全て（集約予定なし）

清水・竹中土木・
東洋ＪＶ

3,200㎥

2020年8月～10月（6～10台程度が1日1回）

20-23 清水地区第２仮置場

土壌等(不燃物)

場内の一部（集約予定あり）大成・日本国土・
佐藤工業ＪＶ

6,000㎥

2020年8月～12月

8:30～18:00

20-24 飯野地区D仮々置場

廃棄物（可燃物)

場内の全て（集約予定なし）

大成・日本国土・
佐藤工業ＪＶ7,500㎥

2020年8月～2021年2月

8:50～18:00

20-25 信陵地区第２仮置場

土壌等(不燃物)場内の全てを予定（集約予定なし）

前田・奥村・鴻池
JV

18,000㎥

2020年8月～2021年3月

8:30～18:00

20-26 瀬上一時保管場（国交省）

土壌等(不燃物)

場内の全て（集約予定なし）

佐藤工業

1,200㎥

2020年9月～10月

10:00～18:00

20-27 吾妻地区第１仮置場

土壌等(不燃物)

場内の一部（集約予定なし）

大林・東亜・鉄建
JV

12,200㎥

2020年9月～2021年2月

9:00～18:00

20-28 北信地区第４仮置場

土壌等(不燃物)

場内の全て（集約予定なし）

佐藤工業

5,500㎥

2020年10月～12月

8:50～18:00

20-29 吾妻地区積込場

土壌等(不燃物)

場内の一部（集約予定あり）大成・日本国土・
佐藤工業ＪＶ

4,500㎥

2020年10月～2021年2月

8:30～18:00

3/4

8:50～18:00

10:30～18:00

輸送終了後の積込場等の状況
輸送完了

輸送完了

（6～14台程度が1日1回）（12台程度が1日1回）（8～30台程度が1日1回）（24台程度が1日１回）

輸送完了

輸送完了予定輸送完了（6～20台程度が1日1回）（24台程度が1日１回）（14台程度が1日1回）

輸送完了

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（福島市）

更新日：2021年2月26日【2020年度～】
整理番号

積込場等名称

輸送対象物※１

積込場等内の輸送対象範囲(輸送後の集約予定)

輸送実施
事業者

※２

輸送予定数量(概数)

輸送期間

輸送の時間、台数及び回数

※３

※４

※５

土壌等(不燃物)
廃棄物(可燃物)

場内の一部（集約予定なし）

大成・日本国土・
佐藤工業ＪＶ

12,000㎥

2020年10月～2021年2月

8:30～18:00

土壌等(不燃物)
廃棄物(可燃物)場内の一部を予定（集約予定なし）

大成・日本国土Ｊ
Ｖ

3,000㎥

2021年3月～4月

8:30～18:00

20-31 信夫地区第３仮置場

土壌等(不燃物)

場内の全て（集約予定なし）

大成・日本国土・
佐藤工業ＪＶ

5,700㎥

2020年10月～2021年2月

8:30～18:00

20-32 信夫地区第４仮置場

土壌等(不燃物)

場内の一部（集約予定あり）清水・竹中土木・
東洋ＪＶ

4,000㎥

2020年11月～12月

8:30～18:00

20-33 果樹研究所

土壌等(不燃物)

場内の全て（集約予定なし）

佐藤工業

2,300㎥

2020年12月～2021年1月

8:30～18:00

20-34 飯坂野球場

土壌等(不燃物)

場内の全て（集約予定なし）

大成・日本国土・
佐藤工業ＪＶ

1,300㎥

2021年1月～2月

8:30～18:00

20-35 信夫ヶ丘競技場

土壌等(不燃物)場内の全てを予定（集約予定なし）

大成・日本国土Ｊ
Ｖ

8,000㎥

2021年3月～7月

8:30～18:00

21-01 蓬莱地区仮置場

土壌等(不燃物)場内の全てを予定（集約予定あり）大成・日本国土ＪＶ

91,000㎥

2021年3月～2022年3月

8:30～18:00

21-02 松川地区仮置場

土壌等(不燃物)
廃棄物(可燃物)場内の全てを予定（集約予定なし）

大成・日本国土ＪＶ

85,000㎥

2021年3月～2022年3月

8:30～18:00

輸送終了後の積込場等の状況（20台程度が1日1回）

20-30 立子山地区仮置場（20台程度が1日1回）（10～18台程度が1日1回）

輸送完了（6～20台程度が1日1回）（24台程度が1日1回）（8～16台程度が1日1回）（20台程度が1日1～2回）（70台程度が1日1回）（50台程度が1日1～2回）

輸送完了
輸送完了
輸送完了予定輸送完了予定輸送完了予定【注釈】 ※ 当該年度の輸送が完了した積込場は灰色の文字で表示。 ※１ 積込場等の名称を記載。既存の仮置場や現場保管箇所を積込場としているものや、新たに積込場として設置するものがあります。
※２ 輸送対象範囲：「場内の全て」…場内の除去土壌等が全て搬出されます。／「場内の一部」…場内の除去土壌等の一部のみ搬出されます（場内の除去土壌等の保管は続きます）。／「集約予定あり」…搬出後、再び除去土壌等が当該積込場等へ集約されます（積込場としての利用が続きます）。／「集約予定なし」…搬出後、除去土壌等の集約はありません（積込場としての利用が終わります）。 ※３ その年度に当該積込場等から搬出する予定の輸送数量です。学校等で現場保管されている除去土壌等の輸送がある場合はその予定数量を下段に記載します。 ※４ 輸送期間は、天候や道路交通等の状況により変更することがあります。 ※５ 輸送の時間・1日の輸送回数は作業の進捗状況によって変更することがあります。

4/4

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送について（福島市）：ルート図■2020年度～（市内全体）
輸送ルート（高速道路・相馬福島道路を利用する区間はで表示）

更新日：2021年2月26日

北信地区積込場

飯坂野球場

果樹研究所

飯坂地区第２仮置場
信陵地区第１仮置場

北信地区第４仮置場

信陵地区第３仮置場

大笹生IC

瀬上一時保管場（国交省）

福島飯坂IC

信陵地区第２仮置場

北信地区第３仮置場

吾妻地区第２仮置場

中央東地区第２仮置場

飯坂方部積込場

東部地区第２仮置場

清水地区第２仮置場

中央東地区第１仮置場

吾妻地区（草木）保管場

霊山IC

信夫ヶ丘競技場
吾妻地区積込場

福島西IC

東部地区仮置場

吾妻地区第１仮置場
吉井田地区仮置場
畜産研究所

信夫地区
第１仮置場

信夫地区
第２仮置場

蓬莱地区仮置場
渡利地区仮置場
飯野地区C
仮々置場信夫地区第３仮置場
信夫地区第４仮置場

立子山地区
仮置場

松川地区仮置場

飯野地区E
仮々置場

飯野地区D
仮々置場
飯野地区A
仮々置場

二本松IC

※「地理院地図」（国土地理院）をもとに環境省作成