港湾工事における施工パッケージ型積算方式について

平成２９年３月
国土交通省
国土技術政策総合研究所
管理調整部 積算支援業務課
0◆ 目 次 （内容構成） ◆１．港湾工事における施工パッケージ型積算方式（１） 港湾工事におけるこれまでの取り組み（ ） 施工パッケージ型積算方式の適用時期と範囲（２）
施 パ ケ ジ型積算方式 適 時期と範囲（３） 用語の定義・解説（４） 根固ブロック製作工における積算体系の相違（５） 透明性の確保（標準単価と補正式の公表）（６） 透明性の確保（標準単価の内訳）（（７）） 標準単価から積算単価
標準単価から積算単価への補正の補正（８） 積算単価の算出方法（計算例）（９） 施工パッケージ単価の設定方法【参考】港湾工事における施工パッケ ジ型積算方式適用工種【参考】港湾工事における施工パッケージ型積算方式適用工種
２．その他（１）資料の入手先（平成２９年３月現在）

1

１．港湾工事における施工パッケージ型積算方式（１）港湾工事におけるこれまでの取り組み◆積算の効率化を目的として、平成７年から「市場単価」、平成１７年からブロック製作工において「ユニットプライス型積算方式」を試行（平成２５年度に廃止）◆変更協議の円滑化を目的として、平成２１年から「総価契約単価合意方式」を一部の工事に試行◆より積算を効率化するため、平成２６年から「施工パッケージ型積算方式」を一部の工事で試行

2

１．港湾工事における施工パッケージ型積算方式（２） 施工パッケージ型積算方式の適用時期と範囲【適用開始】◆平成２６年４月１日以降に入札する工事より試行する◆平成２６年４月１日以降に入札する工事より試行する。

【適用範囲】◆平成２６年４月１日より、港湾工事における根固ブロック工（根固ブロック製作）について適用。
◆施工パ ケ ジ単価の10タイプと合致する形状（有孔部に幅持ち）の根固ブロ ク◆施工パッケージ単価の10タイプと合致する形状（有孔部に幅持ち）の根固ブロック製作については、この単価を用いて試行することとし、積上積算方式での積算は行わない。（平成２８年４月1日以降入札する工事より）◆ただし、施工パッケージ単価のタイプと合致しない形状の根固ブロック製作につい
施 パ
ジ単プ
致
根 ブ
製ては、従来どおりの積み上げ積算を適用。
◆土工および構造物撤去工の一部については、土木工事における施工パッケージを適用。

3

１．港湾工事における施工パッケージ型積算方式（３） 用語の定義・解説
名称

定義・解説

標準単価 ※

・東京地区における基準年月の標準的な施工パッケージ単価
・平成２９年度の基準年月は平成２８年４月
成 年度 基準年 は 成 年

積算単価

・工事地区、発注時期に応じて標準単価を補正して算出する単価・補正により算出可能であるため非公表

補正式 ※・積算単価算出の際に使用する補正式
・（標準単価、機労材構成比、機労材単価を用いて算出）

代表機労材規格 ※・標準単価を設定した際に想定した代表的な機械・労務・材料規格
標準単価を設定した際に想定した代表的な機械 労務 材料規格
・機械３機種、労務４職種、材料４規格、市場単価４規格

機労材構成比 ※・標準単価毎に設定された代表機労材規格毎の金額構成比率

工事費内訳書・第１回入札に際し、第１回入札書に記載される入札金額に対応した工事費の内訳書であり、入札参加者から提出される

応札者単価

・工事費内訳書に記載された単価
工事費内訳書に記載された単価

請負代金内訳書

・数量総括表に掲げる工種、種別及び細別に対応する金額を表示したもので、契約締結後１４日以内に受注者から提出される※ 国総研HPにて公表
4

１．港湾工事における施工パッケージ型積算方式（４） 根固ブロック製作工における積算体系の相違『施工パッケージ型積算方式』とは、直接工事費について、施工単位ごとに機械経費、労務費、材料費等を含んだ施工パッケージ単価を設定し、積算する方式。
施工パッケージ型積算方式

積上型積算（現行）
直接工事費(根固ﾌﾞﾛｯｸ製作）
工種Ａ 工種Ｂ 工種Ｃ 工種D 工種E 工種F（ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ）（足場）（鉄筋）（吊筋）（型枠）（ｺﾝｸﾘｰﾄ）

工種毎に機労材単価を積み上げる。

直接工事費 （根固ﾌﾞﾛｯｸ製作）【施工パッケージ】（ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ＋型枠＋ｺﾝｸﾘｰﾄ）【積上】（足場＋鉄筋＋吊筋）

共通仮設費（率分）

共通仮設費（率分）

例：準備費(準備・測量費)
技術管理費(品質管理費等)

例：準備費(準備・測量費)
例
準備費(準備 測量費)
技術管理費(品質管理費等)

共通仮設費（積上げ分）

共通仮設費（積上げ分）

例：安全費(交通誘導員等)
技術管理費(特別な品質管理)

例：安全費(交通誘導員等)
費(誘導員 )
技術管理費(特別な品質管理)

現場管理費

現場管理費

一般管理費等

一般管理費等目的物について、積算条件毎に設定された「標準単価を選ぶ価を選ぶ」
施工パッケージ化
されていない、足場、鉄筋、吊筋については、従来どおり積み上げる

間接費の計上方法
は積上積算と同様

5

１．港湾工事における施工パッケージ型積算方式（５） 透明性の確保（標準単価と補正式の公表）
標準単価、補正式等を国総研HPで公表。
これらを用い、各地区・時期の積算単価を算出することが可能。
≪補正式（イメージ）≫
分子の機材単価は 毎月変動
分子の機材単価は、毎月変動

分子の市場単価は 四半期毎変動
分子の市場単価は、四半期毎変動

H29.4 名古屋 積算単価
H28.4東京
H284東京＝× Ｋ×
標準単価

H29.4名古屋機械単価
名古屋機械単価

H29.4名古屋材料単価
名古屋材料単価＋Ｚ×H29.4名古屋場単価
名古屋場単価＋Ｓ ×

H28.4東京機械単価

H28.4東京材料単価

分母の機材市場単価は、年度内固定

H28.4東京市場単価

Ｋ：標準単価に占める機械費の構成割合
Ｚ：標準単価に占める材料費の構成割合
標準単価 占める材料費 構成割合
Ｓ：標準単価に占める市場単価の構成割合

公表（年１回）

非公表

補正式
H28.4東京地区の標準単価
標準単価における機材市構成比

積算単価⇒補正式を用いて算出可能
機械・材料・市場単価⇒物価資料等により公表されている
6

１．港湾工事における施工パッケージ型積算方式（６） 透明性の確保（標準単価の内訳）◆施工パッケージごとに、標準単価、機労材構成比、代表機労材規格を公表。
条件区分

標準単価

上段：ﾌﾞﾛｯｸ寸法
実質標準単価ﾌﾞﾛｯｸﾀｲﾌﾟ
ｺﾝｸﾘｰﾄL × B
H量
所要厚(m) 下段：有孔(面積(m2)･箇所)
打設方法(t)
2.5× 1.5

0.8(0.3) ～ (0.45)(1)

3.0× 2.5

1.0(0.3) ～ (0.45)(2)

5.0× 2.5

1.0(0.35) ～ (0.5)

(3)

0.8m

機労材構成比機機械構成比率

労務構成比率RK
K1K2K3材料構成比率

市場単価構成比率

Z
R1 R2 R3 R4SZ1Z2Z4Z3S1S2S31.66

6.23

直接71,0404.01

4.01

48.18 48.18

47.81 37.00 9.15

15.64

直接158,840

3.34

3.34

54.07 54.07

42.59 30.83 10.27 1.49

25.99

直接254,140

3.09

3.09

56.15 56.15

40.76 28.54 10.67 1.55

S4

代表機労材規格の表記（機械：１，材料：１，市場単価 ３種類）
単価：３種類）

1.0m

代表機労材規格
K
K1K2

R
K3

R1R2

代表機労材規格Z
R3R4Z1Z2

備考

S
Z3Z4

S1S2

S3

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼ ﾌ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊

ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸ
ﾘ ﾄ[高炉18ﾘｰﾄ[高炉188-25]

型枠組立組外 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設[手底面工･ﾙｰﾌｨﾝ[材工共 ｸﾚ ﾝ 間のみ[材工共･ｸﾚｰﾝ間のみ･直接打直接打ﾞ材ｸﾞ[材工共]抜き]根固ﾌﾞﾛｯｸ 設]根固ﾌﾞﾛｯｸ

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊

ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸ
ﾘｰﾄ[高炉188-25]

型枠組立組外 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設[手底面工･ﾙｰﾌｨﾝ[材工共･ｸﾚｰﾝ 間のみ･直接打ｸﾞ[材工共]抜き]根固ﾌﾞﾛｯｸ 設]根固ﾌﾞﾛｯｸ

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]25t吊

ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸ
ﾘｰﾄ[高炉188-25]

型枠組立組外 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設[手底面工･ﾙｰﾌｨﾝ[材工共･ｸﾚｰﾝ 間のみ･直接打ｸﾞ[材工共]抜き]根固ﾌﾞﾛｯｸ 設]根固ﾌﾞﾛｯｸS4

7

１．港湾工事における施工パッケージ型積算方式（７） 標準単価から積算単価への補正
施工パッケージ型積算方式で用いる標準単価（Ｐ）から積算単価（Ｐ´）への補正式は以下のとおり。
≪ 補正式≫ P' ＝ P ×

市場単価：３種類

Kr100×

機械：１機種Kt'
Kt

材料：１規格＋Ｚr
100×Ｚt'
Ｚt＋Ｓ1r
100×

Ｓ1t'＋ ・・・ ＋Ｓ1t＋１００－Ｋr－Ｚr－Ｓr
１００P’ ：積算単価（積算地区、積算年月）
P ：標準単価（東京17区、基準年月）
Kr ：標準単価における機械の構成比合計
Kt ：代表機械規格Kの単価（東京17区、基準年月）
Kt’：代表機械規格Kの単価（積算地区、積算年月）
Zr ：標準単価における材料の構成比合計
Zt ：代表材料規格Zの単価（東京17区、基準年月日）：代表材料規格Zの単価（東京17区 基準年月日）
Zt’：代表材料規格Zの単価（積算地区、積算年月）

Ｓ3r
100×

Ｓ3t'
Ｓ3t×

Ｓr
Ｓ1r＋・・・＋Ｓ3r

Sr：標準単価における全市場単価（S1～S3）の構成比
S1r～S3r ：標準単価における代表市場単価（S1～S3）の構成比
S1t～S3t ：市場単価Sの所与条件における単価（東京17区、基準年月）S1t’～S3t’：市場単価Sの所与条件における単価（積算地区、積算年月）※ 標準単価から積算単価への補正方法は、地域および時期の違いによる補正に加え、以下の補正が必要な場合もある。
・条件区分に定めのない規格により積算する場合

8

１．港湾工事における施工パッケージ型積算方式（８） 積算単価の算出方法（計算例）
計算例

地域および時期の違いによる補正の計算例【条 件】
・ブロック形状 5.0×2.5×2.2m
5 0×2 5×2 2m 有孔部0.50～0.75m2
有孔部0 50～0 75m2 2カ所
・条件区分
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 ： ｸﾚｰﾝ打設 ｸﾚｰﾝ機種規格 ： ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊・標準単価 ： 564,150円
・H29.4における名古屋地区の単価を算出
表１：根固ブロック製作の代表規格・構成比
構成比(%) 東京 (H28.4)(円 )格6.51－
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[25t吊 ]6.51
42,000
対象なし－
規K
K1RZ
Z1

ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ[高 炉 18-8-25]

S1S2S3型 枠 組 立 組 外 [根 固 ﾌﾞﾛｯｸ、 ｸﾚｰﾝ抜 き ]ｺﾝｸﾘｰﾄ打 設 [根固 ﾌﾞﾛｯｸ、 ｸﾚｰﾝ抜き ]ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ[材 工 共］

名古屋(H29.4)(円)－40,000－56 64
56.64
－
－
56.64
12,50010,800
36.85
－
－
25.38
3,100
3,100
10.76
2,400
2,500
0.71350350※ 名 古 屋 H29.4の 単 価 は 、 架 空の空
単 価で価ある。

SP'(名古屋H29.4)＝ 564,150
40,0006.51
×100
42,000×(＋ (56.64100×＋ (25.38100××≒25.38) ×6.51
6.51

10,80012,500) ×

56.64
56.64

3,1003,100＋36.85＋ 10.76＋

5 2 1 , 5 0 0 (円/個)

10.76
1000.71＋×

2,500
2,400

100－＋0.71
1006.51×350350－ 56.64100)－ 36.85＝521,473.7073※積算単価は、有効桁数4桁、5桁目以降切り上げ

9１．港湾工事における施工パッケージ型積算方式（９） 施工パッケージ単価の設定方法
代金内訳

応札者単価

代金内訳

完成

入札

設計
変更

設計・積算

契約

【単価設定方法】

代金内訳

複数年の単価傾向

実績ＤＢ

施工パッケ ジ単価
施工パッケージ単価
実態調査結果

【実績DB収集方法】◆港湾請負工事・応札者単価→工事費内訳書・落札者単価→請負代金内訳書
工事費内訳書★「請負代金内訳書」「工事費内訳書」について・従
来 ： 根固ﾌﾞﾛｯｸ製作 の1ﾊﾟﾀｰﾝ提出
・H26dより
H26dより ： ①根固ﾌ
①根固ﾌﾞﾛｯｸ製作（施工ﾊﾟｯｹﾛｯｸ製作（施工ﾊ ｯｹｰｼｼﾞ分）分）②根固ﾌﾞﾛｯｸ製作（積上分）の２ﾊﾟﾀｰﾝの提出

10１．港湾工事における施工パッケージ型積算方式【参考】港湾工事における施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型積算方式適用工種
土工

被覆・根固工種別（ﾚﾍﾞﾙ3）
根固ﾌﾞﾛｯｸ工

積算要素（ﾚﾍﾞﾙ6）

細別（ﾚﾍﾞﾙ4）
根固ブロック製作

種別（ﾚﾍﾞﾙ3）

施工パッケージ

根固ブロック製作

1個当り

枠組足場架払鋼製枠組足場架払

100㎡当り鉄筋加工組立鉄筋加工組立1,000㎏当り

吊鉄筋組立

吊鉄筋・吊バー

1本当り

吊鉄筋・吊バー組立

土工

1 000㎏当り
1,000㎏当り

構造物撤去工種別（ﾚﾍﾞﾙ3）
取壊し工

積算要素（ﾚﾍﾞﾙ6）

細別（ﾚﾍﾞﾙ4）
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し

細別（ﾚﾍﾞﾙ4）

積算要素（ﾚﾍﾞﾙ6）

掘削

施工パッケージ

掘削

1m3当り

土砂等運搬

施工パッケージ

土砂等運搬

1m3当り

整地

施工パッケージ

整地

1m3当り

路体（築堤）盛土

施工パッケージ

路体（築堤）盛土

1m3当り路床盛土

施工パッケージ
施工パッケジ

路床盛土

1m3当り押土（ルーズ）

施工パッケージ

押土（ルーズ）

1m3当り積込（ルーズ）

施工パッケージ

積込（ルーズ）

1m3当り

人力積込

施工パッケージ

人力積込

1m3当り

構造物取壊し構造物取壊し10m3当り

作業土工

床掘り

施工パッケージ

床掘り

1m3当り

施工パッケージ

ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ運搬

1m3当り

（床掘工）

基面整正

施工パ ケ ジ
施工パッケージ

基面整正

1 2当り
1m2当り

施工パッケージ

舗装版破砕積込（小規模土工）1m2当り

舗装版破砕積込（小規模土工）
作業土工

埋戻し

施工パッケージ

埋戻し

1m3当り

（埋戻工）

タンパ締固め施工パッケージ

タンパ締固め

1m3当り

11

２．その他（１）資料の入手先（平成２９年３月現在）◆「標準単価」は国総研ホームページで公表しています。
◆施工パッケージ型積算方式標準単価表（Ｈ２９ ４適用）
◆施工パッケージ型積算方式標準単価表（Ｈ２９．４適用）【国総研ＨＰ】
国総研トップページ＞横須賀庁舎のページ＞研究所紹介（管理調整部）＞積算支援業務課＞施工パッケージ型積算方式関連資料http://www.ysk.nilim.go.jp/kakubu/kanri/sekisan/sekou.html
注）施工パッケージ基準において、「土工」および「構造物撤去工」に関する施工パッケージ単価等の掲載箇所は以下のとおり。
【国総研ＨＰ】
国総研トップページ＞各研究部のページ（総合技術政策）＞建設システム課＞研究テーマ・技術情報＞施工パッケージ型積算の研究
http://www.nilim.go.jp/lab/pbg/theme/theme2/theme_sekop.htm

12