資料－１

今後の許認可審査案件スケジュール

令和3年2月9日
日本原子力研究開発機構

研開炉班
№

施設名

安全・核セキュリティ統括部

申請

1内容

123456789101112

令和4年度（2022年度）
123456789101112123

許認可希望時期

安全対策⑤-1変更申請⑤・TVFを地震や津波から防護するための安全対策

変➢TVF設備耐震補強工事（冷却水配管耐震補強（サポート追加設置））

廃止措置計画⑤・津波による損傷の防止

変➢TVF津波対策工事

更⑤-3変更申請⑤・HAWの重大事故対処関連工事

変⑤・HAW、TVFのその他事象等に対する安全対策

変➢TVF建家の竜巻対策工事（飛来物の建家内侵入防止のため建家窓の鉄板による閉止措置の実施）⑤-5変更申請➢TVF内部火災対策工事（動力系安全系ケーブルの1号系、2号系統間の間仕切りによる系統分離）（内部火災防護対策の検討結果を含む）⑤-6変更申請
・HAW、TVFのその他事象等に対する安全対策➢TVF溢水対策工事（配管耐震補強、被水防止板設置、蒸気遮断弁設置）（溢水防護対策の検討結果を含む）

・TVF3号溶融炉の製作に係る変更

2
3

廃止措置計画硝酸根分解設備・セメント固化設備の設置（LWTF)

4

廃止措置計画工程洗浄の実施に伴う廃止措置計画変更

設置変更許可

可能な限り
早期

⑤変
更更⑤変
更⑤変
更

ガラス固化技術開発施設におけるガラス固化体の保管能力増強等廃止措置計画常陽

更変⑤-9変更申請

廃止措置計画変・外部火災による損傷の防止・その他施設（約40施設）の対策検討（津波・地震・その他事象）

6⑤⑤⑤-8変更申請

5

更⑤-7変更申請➢防火帯の設置保安規定

更⑤-4変更申請

・HAW、TVFのその他事象等に対する安全対策

再処理

更⑤-2変更申請➢事故対処設備配備場所地盤補強工事（重大事故対処設備の配備場所を地震に耐え得る地盤に改良）

7

令和3年度（2021年度）

令和2年度2018年11月9日の廃止措置変更認可申請に対するコメントを踏まえた補正（⑤-3変更申請に伴う変更）
・事故対処資機材保管場所の地震対策に伴う保全区域の変更
ガラス固化技術開発施設（TVF）の槽類換気系排風機の一部更新
高経年化対策としてガラス固化処理停止期間中に実施する計画とし、設計/製作に約13か月を要することから、次回運転後の令和3年度第3四半期から第4四半期にかけて更新する予定である。
耐震補強や竜巻対策等、必要な安全対策を可能な限り速やかに実施する必要がある。
また、国の高速炉開発戦略ロードマップで示された2024年度からの『ステップ２：絞り込み・重点化』には、「常陽」での照射試験による検証が不可欠であり、工事期間も考慮すると、速やかに許可を取得する必要がある。

※補正時期検討中※補正時期検討中⑤変
更⑤
変

審査の進捗を見て別途設定

可能な限り早期

2021/10月

更機構として、早期の許可取得を目指しており、現在のペースでの審査の実施を希望する。標準応答スペクトル導入により基準地震動Ssが変更となる見込みであり、改正基準施行後、9ヶ月以内に現申請の補正又は変更申請を実施する予定。

可能な限り早期

1今後の許認可審査案件スケジュール
№

施設名内容

申請

8

廃止措置計画9

もんじゅ 廃止措置計画

セメント固化装置の更新に係る計画の変更
セメント固化装置への更新に係る計画については、廃止措置計画に記載のとおり2020年度までに変更が必要である。

廃止措置計画第2段階に係る計画の変更

令和3年2月9日
日本原子力研究開発機構
安全・核セキュリティ統括部
令和3年度（2021年度）

令和2年度

123456

7

8

91011

12

令和4年度（2022年度）
1

2

3

4

保安規定

12FCA

廃止措置計画FCAの廃止措置を速やかに進める。

13FCA

保安規定FCAの廃止措置を速やかに進める。

891011121

2

3

許認可希望時期

出申
今後、ヒアリング、審査会合を進めながら再来年度（2022年度）の請
申
請

セメント混練固化装置導入等に係る廃止措置計画変更

1172021/3月

廃止措置計画第2段階の計画に係る変更ふげん 廃止措置計画

6届

申請に向けて、対応していく。

105

申第2段階以降に行う具体的事項については、廃止措置計画に記載のとおり第2段階に着手するまでに変更が必要である。

2022/12月

2022/12月

2021/8月

請申

2021/12月

請申

2021/12月

請：申請から許認可期間

2

今後の許認可審査案件スケジュール

令和3年2月9日
日本原子力研究開発機構
安全・核セキュリティ統括部（参考）今年度許認可取得予定案件
№

施設名

14
15

保安規定

廃止措置計画廃止措置計画17

廃止措置計画廃止措置計画

21

保安規定

むつ

廃止措置計画

保安規定

JRR-4

廃止措置計画24 TRACY 廃止措置計画
25
26

DCA

廃止措置計画

保安規定

廃止措置計画
JMTR

29
30

保安規定

むつ

保安規定

2

（重大事故・大規模損壊等対応，HAW,TVFにおける高放射性廃液の液量管理，組織改編（施設管理部内の課の統合）に係る変補更（補正），目の水晶体の等価線量限度の変更を含む）

正④-1変更申請④・津波による損傷の防止

変影響評価、事故対処の有効性評価を含む）

3456789101112

令和4年度（2022年度）
1

2

34

廃止措置計画の検討体制を強化するため、2021年4月より組織の見直しを予定しているため

〇

可能な限り

補

早期
可能な限り

補

早期
可能な限り

申早期〇

可能な限り

補

早期

正〇

可能な限り

補

早期

正〇

可能な限り

補

早期

正
TCAの廃止措置を進めるため、速やかに原子炉機能停止措置及びSTACYへの燃料移管を完了する必要がある。新検査制度に伴う変更については、補正で対応する。

TCAの廃止措置を進めるため、速やかに原子炉機能停止措置及びSTACYへの燃料移管を完了する必要がある。新検査制度に伴う変更については、補正で対応する。

許認可希望時期

請

請

検査制度見直しに伴う廃止措置計画変更

32021/3月

申〇検査制度見直しに伴う廃止措置計画変更

2

早期

正

検査制度見直しに伴う廃止措置計画変更

1

可能な限り

補〇

検査制度に係る廃止措置計画変更に伴う変更

12

早期

正

正検査制度見直しに伴う廃止措置計画変更

11

可能な限り

補〇
検査制度見直しに伴う廃止措置計画変更

10

早期

正
廃止措置計画検討体制の見直し（廃止措置計画課設置）

9

可能な限り

●
検査制度見直しに伴う廃止措置計画変更

8

早期

更

4月1日の法令改正に速やかに対応するため。

7

可能な限り

変

検査制度見直しに伴う廃止措置計画変更

6

早期

更

ウラン脱硝施設のプロセス用冷水設備の一部更新

5

可能な限り

④

TCA

27
28

廃止措置計画

1

●

JRR-2

2223

廃止措置計画

令和3年度（2021年度）

令和2年度

検査制度見直しに伴う保安規定変更

もんじゅ

1920内容➢防護柵の設置工事（代表漂流物の妥当性評価、引き波の再処理

1618

申請

〇
補2021/3月

正〇補2021/3月

正使用済燃料の対米輸送については、廃止措置の認可にかかわらず、現行の許可の範囲で輸送可能である。一方、施設の適切な〇維持管理のため、速やかに廃止措置段階に移行したい。UCL系統を廃止するために、性能維持施設である空気系統に冷却水を補供給する空気系統用冷却設備の新設工事をR3年中に終わらせる必要があるため、R2年3月中旬までに認可を頂きたい。

正2021/3月

廃止措置の認可と同時としたいため。
JMTRの廃止措置計画に係る保安規定変更認可申請と並行してHTTRの新規制基準にかかる保安規定変更申請がされており、2021/3月

HTTRの方が先に認可された場合は、JMTRの保安規定変更認可申請の新旧の旧を変更する補正が必要となる。
眼の水晶体の線量限度に関する改正法令施行（令和3年4月1日）に対応するため。

申2021/3月

請：申請から許認可期間

3