６．設計業務等共通仕様書_共通編

令和 5 年 4 月

第１編 共通編（R5.4）

第１編

共通編 ··················································· 1

第１章 総則 ························································· 1
第1101条 適用 ···················································· 1
第1102条 用語の定義 ·············································· 1
第1103条 受発注者の責務 ·········································· 4
第1104条 業務の着手 ·············································· 4
第1105条 設計図書の支給及び点検 ·································· 4
第1106条 調査職員 ················································ 4
第1107条 管理技術者 ·············································· 5
第1108条 照査技術者及び照査の実施 ································ 5
第1109条 担当技術者 ·············································· 7
第1110条 提出書類 ················································ 7
第1111条 打合せ等 ················································ 7
第1112条 業務計画書 ·············································· 8
第1113条 資料の貸与及び返却 ······································ 9
第1114条 関係官公庁への手続き等 ·································· 9
第1115条 地元関係者との交渉等 ···································· 9
第1116条 土地への立ち入り等 ······································ 10
第1117条 成果品の提出 ············································ 10
第1118条 関連法令及び条例の遵守 ·································· 11
第1119条 検査 ···················································· 11
第1120条 修補 ···················································· 11
第1121条 条件変更等 ·············································· 12
第1122条 契約変更 ················································ 12
第1123条 履行期間の変更 ·········································· 12
第1124条 一時中止 ················································ 13
第1125条 発注者の賠償責任 ········································ 13
第1126条 受注者の賠償責任等 ······································ 14
第1127条 部分使用 ················································ 14
第1128条 再委託 ·················································· 14
第1129条 成果品の使用等 ·········································· 15
第1130条 守秘義務 ················································ 15
第1131条 個人情報の取扱い ········································ 15
第1132条 安全等の確保 ············································ 17
第1133条 臨機の措置 ·············································· 18
第1134条 履行報告 ················································ 18

1-i

第１編 共通編（R5.4）

第1135条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更······················· 18
第1136条 行政情報流出防止対策の強化 ······························ 19
第1137条 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置··············· 20
第1138条 保険加入の義務 ·········································· 20
第２章 設計業務等一般 ················································ 21
第1201条 使用する技術基準等 ······································ 21
第1202条 現地踏査 ················································ 21
第1203条 設計業務等の種類 ········································ 21
第1204条 調査業務の内容 ·········································· 21
第1205条 計画業務の内容 ·········································· 21
第1206条 設計業務の内容 ·········································· 21
第1207条 調査業務の条件 ·········································· 22
第1208条 計画業務の条件 ·········································· 22
第1209条 設計業務の条件 ·········································· 23
第1210条 調査業務及び計画業務の成果 ······························ 25
第1211条 設計業務の成果 ·········································· 25
第1212条 環境配慮の条件 ·········································· 26
第1213条 維持管理への配慮 ········································ 27
第1214条 土木技術管理規程集の貸与 ································ 27

1-ii

第１編 共通編（R5.4）

第１編
第１章

共通編
総則

第1101条 適用
１．設計業務等共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は、兵庫県土木部が所管する土木工事の設計、計画及び調査業務に係る土木設計業務等委託契約書
及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
２．設計図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
３．特記仕様書、図面、契約数量表、数量計算書、共通仕様書又は指示や協議等の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合など業務の遂行に支障が生じた若しくは今後相違することが想定される場合、受注者は調査職員に確認して指示を受けなければならない。
４．業務、測量業務及び地質・土質調査業務等に関する業務については、別に定める各共通仕様書によるものとする。
第1102条 用語の定義
共通仕様書に使用する用語の定義は､次の各項に定めるところによる｡
１．「発注者」とは、契約担当者をいう。
２．「受注者」とは、設計業務等の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。又は、法令の規定により認められたその一般承継人をいう。
３．「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は受注者の管理技術者に対する指示、承諾、回答又は協議等の職務を行う者で、契約書第９条第１項に規定する者であり、総括調査職員及び主任調査職員を総称していう。
４．「検査員」とは、設計業務等の完了検査及び指定部分に係る検査にあたって、契約書第 32 条第２項の規定に基づき、検査を行う者をいう。
５．「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者
で、契約書第10条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
６．「照査技術者」とは、成果品の内容について技術上の照査を行う者で、契約

1-1

第１編 共通編（R5.4）

書第11条第１項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
７．「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業務を担当する者で、受注者が定めた者をいう。
８．「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該設計業務等に関する技術上の知識を有する者で、特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。
９．「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。
10．「契約書」とは、土木設計業務等委託契約書をいう。
11．「設計図書」とは、仕様書、図面、現場説明書及び質問回答書をいう。
12．「仕様書」とは、共通仕様書、特記仕様書（これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。）、契約数量表及び数量計算書を総称していう。
13．「共通仕様書」とは、各設計業務等に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。
14．「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該設計業務等の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
15．「契約数量表」とは、設計業務等に関する工種、設計数量及び規格を示した図書をいう。
16．「数量計算書」とは、数量集計表など、契約数量表の根拠となる図書をいう。
17．「現場説明書」とは、設計業務等の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務等の契約条件を説明するための書類をいう。
18．「質問回答書」とは、入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
19．「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
20．「指示」とは、調査職員が受注者に対し、設計業務等の遂行上必要な事項について、書面をもって示し、実施させることをいう。
21．「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。
22．「通知」とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員に対し、設計業務等に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
23．「報告」とは、受注者が調査職員に対し、設計業務等の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。
24．「申出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をもって同意を求めることをいう。
25．「承諾」とは、受注者が調査職員に対し、書面で申し出た設計業務等の遂行

1-2

第１編 共通編（R5.4）

上必要な事項について、調査職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。
26．「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。
27．「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
28．「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は調査職
員と受注者が対等の立場で合議することをいう。
29．「提出」とは、受注者が調査職員に対し、設計業務等に係わる事項について
書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
30．「提示」とは、受注者が調査職員又は検査員に対し業務に係わる書面又はその他の資料を示し、説明することをいう。
31．「書面」とは、発行年月日を記録し、記名（署名または押印を含む）したものを有効とする。
（１）緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日書面と差し換えるものとする。
（２）電子納品においては、原則、カラースキャニングしたデータを納品するものとする。なお、紙による提出については、設計図書の指示のほか調査職員と協議による。
32．「照査」とは、受注者が、発注条件、設計の考え方、構造細目等の確認及び計算書等の検算等の成果の確認をすることをいう。
33．「検査」とは、契約図書に基づき、検査員が設計業務等の完了を確認することをいう。
34．「打合せ」とは、設計業務等を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。
35．「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
36．「協力者」とは、受注者が設計業務等の遂行にあたって、再委託する者をいう。
37．「使用人等」とは、受注者が業務を履行するために使用している者（協力者又はその代理人若しくは、その使用人、その他これに準ずる者を含む。）をいう。
38．「了解」とは、契約図書に基づき、調査職員が受注者に指示した処理内容・回答に対して、理解して承認することをいう。
39．「受理」とは、契約図書に基づき、受注者、調査職員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。
40．「連絡」とは、調査職員と受注者の間で、契約書第18条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどにより互いに知らせることをいう。

1-3

第１編 共通編（R5.4）

なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。
41．「電子納品」とは、電子成果品を納品することをいう。
第1103条 受発注者の責務
受注者は、契約の履行に当たって業務等の意図及び目的を十分理解したうえで業務等に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。
受注者及び発注者は、業務の履行に必要な条件等について相互に確認し、円滑な業務の履行に努めなければならない。
第1104条 業務の着手
受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日（土曜日、日
曜日、祝日等（行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第１条に規定する行政機関の休日（以下「休日等」という。））を除く）以内に設計業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が設計業務等の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう。
第1105条 設計図書の支給及び点検
１．受注者からの要求があった場合で、調査職員が必要と認めたときは、受注者に図面の原図若しくは電子データを貸与する。ただし、共通仕様書、各種基
準、参考図書等市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
２．受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は、調査職員に報告し、その指示を受けなければならない。
３．調査職員は、必要と認めるときは、受注者に対し、図面又は詳細図面等を追加支給するものとする。
第1106条 調査職員
１．発注者は、設計業務等における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。
２．調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
３．契約書の規定に基づく調査職員の権限は、契約書第９条第２項に規定した事項である。
４．調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場
合には、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。なお調査職員は、

1-4

第１編 共通編（R5.4）

その口頭による指示等を行った後、後日書面で受注者に指示するものとする。
第1107条 管理技術者
１．受注者は、設計業務等における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。
２．管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。
３．管理技術者は、設計業務等の履行にあたり、技術士（総合技術監理部門（業
務に該当する選択科目）又は業務に該当する部門）、国土交通省登録技術者資格（資格が対象とする区分（施設分野等－業務）は特記仕様書による）、シビ
ルコンサルティングマネージャ（以下「ＲＣＣＭ」という。）※、土木学会認定土木技術者（特別上級土木技術者、上級土木技術者又は１級土木技術者）※
等の業務内容に応じた資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者であり、日本語に堪能（日本語通訳が確保できれば可）でなければならない。
※国土交通省登録技術者資格となっている分野以外
４．受注者が管理技術者に委任できる権限は契約書第10条第２項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は発注者に報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第10条第２項の規定により行使できないとされた権限を除く）を有するものと発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。
５．管理技術者は、調査職員が指示する関連のある設計業務等の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。
６．管理技術者は、第1108条第２項第４項に規定する照査結果の確認を行わなければならない。
７．管理技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。
第1108条 照査技術者及び照査の実施
１．受注者は、業務の実施にあたり、照査を適切に実施しなければならない。
詳細設計においては、成果品をとりまとめるにあたって、設計図、設計計算
書、数量計算書等について、それぞれ及び相互（設計図－設計計算書間、設計
図－数量計算書間等）の整合を確認する上で、確認マークをするなどしてわか
りすく確認結果を示し、間違いの修正を行うための照査（以下、「赤黄チェッ
ク」という）を原則として実施する。
なお、赤黄チェックの資料は、調査職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。

1-5

第１編 共通編（R5.4）

２．設計図書に照査技術者の配置の定めのある場合は、下記に示す内容によるものとする。
（１）受注者は、設計業務等における照査技術者を定め、発注者に通知するものとする。
（２）照査技術者は、技術士（総合技術監理部門（業務に該当する選択科目）
又は業務に該当する部門）、国土交通省登録技術者資格（資格が対象とする区分（施設分野等－業務）は特記仕様書による）、ＲＣＣＭ（業務に該当する登録技術部門）※、土木学会認定土木技術者（特別上級土木技術者、上級土木技術者又は１級土木技術者）※等の業務内容に応じた資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者でなければならない。
※国土交通省登録技術者資格となっている分野以外（３）照査技術者は、照査計画を作成し業務計画書に記載し、照査に関する事
項を定めなければならない。
（４）照査技術者は、設計図書に定める又は調査職員の指示する業務の節目毎にその成果の確認を行うとともに、成果の内容については、受注者の責において照査技術者自身による照査を行わなければならない。
（５）照査技術者は、成果品納入時の照査報告の際に、赤黄チェックの根拠となる資料を、調査職員の請求があった場合は発注者に提示するものとする（詳細設計に限る）。
（６）照査技術者は、照査結果の照査報告書及び報告完了時における全体の照査報告書をとりまとめ、照査技術者の責において記名（署名または押印を含む）のうえ管理技術者に提出するものとする。
（７）以下に定める詳細設計における基本事項の照査は「詳細設計照査要領」に基づき実施するもとする。
Ⅰ 樋門・樋管詳細設計
Ⅱ 排水機場詳細設計
Ⅲ 築堤護岸詳細設計
Ⅳ 道路詳細設計（平面交差点を含む）
Ⅴ 橋梁詳細設計
Ⅵ 山岳トンネル詳細設計
Ⅶ 共同溝詳細設計
Ⅷ 仮設構造物詳細設計
３．照査技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。
４．照査技術者は管理技術者を兼ねることはできない。

1-6

第１編 共通編（R5.4）

第1109条 担当技術者
１．受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を調査職員に提出するものとする。（管理技術者と兼務するものを除く）
なお、担当技術者が複数にわたる場合は、適切な人数とし、３名までとする。
２．担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。
３．担当技術者は照査技術者を兼ねることはできない。
第1110条 提出書類
１．受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を調査職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務委託料（以下「委託料」という。）に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請
求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。
２．受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
３．受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が100万円以上の業務について、業務実績情報システム（以下「テクリス」という。）に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約締結後、15日（休日等を除く）以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、15日（休日等を除く）以内に、完了時は業務完了後、15日（休日等を除く）以内に、書面により調査職員の確認を受けたうえで、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする（担当技術者の登録は３名までとする）。
また、登録機関に登録後、テクリスより「登録内容確認書」をダウンロード
し、直ちに調査職員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が、15日間（休日等を除く）に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。
また、本業務の完了後において訂正又は削除する場合においても、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請し、登録後にはテクリスより「登録内容確認書」をダウンロードし、発注者に提出しなければならない。
第1111条 打合せ等
１．設計業務等を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密

1-7

第１編 共通編（R5.4）

接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面（打合せ記録簿）に記録し、相互に確認しなければならない。
なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、打合せ記録簿を作成するものとする。
２．設計業務等着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が書面（打合せ記録簿）に記録し相互に確認しなければならない。
３．管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに調査職員と協議するものとする。
４．打合せ（対面）の想定回数は、特記仕様書又は数量総括表による。
５．調査職員及び受注者は、「ワンデーレスポンス」※に努める。
※ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、１日あるいは適切な期限までに対応することをいう。なお、１日での対応が困難な場合などは、いつまでに対応するかを連絡するなど、速やかに何らかの対応をすることをいう。
第1112条 業務計画書
１．受注者は、契約締結後、14日（休日等を含む）以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。
２．業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。
（１）業務概要（２）実施方針（３）業務工程（４）業務組織計画（５）打合せ計画（６）成果品の品質を確保するための計画（７）成果品の内容、部数（８）使用する主な図書及び基準（９）連絡体制(緊急時含む)（10）使用する主な機器（11）その他（２）実施方針又は(11)その他には、第1131条個人情報の取扱い、第1132条
安全等の確保及び第1136条行政情報流出防止対策の強化に関する事項も含める
ものとする。
また、土地への立ち入り等を実施する場合には、地元関係者等から業務に関する質疑等の応答を求められた時の対応及び連絡体制を記載するものとする。
なお、受注者は設計図書において照査技術者による照査が定められている場
合は、業務計画書に照査技術者及び照査計画について記載するものとする。
３．受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
４．調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。

1-8

第１編 共通編（R5.4）

５．施設台帳等作成チェックリストは第2項(11)その他に該当するものとして添付しなければならない。
第1113条 資料の貸与及び返却
１．調査職員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、受注者に貸与す
るものとする。
２．受注者は、貸与された図書及び関係資料等の必要がなくなった場合は直ちに調査職員に返却するものとする。
３．受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
４．受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。
第1114条 関係官公庁への手続き等
１．受注者は、設計業務等の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また受注者は、設計業務等を実施する
ため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。
２．受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を調査職員に報告し協議するものとする。
第1115条 地元関係者との交渉等
１．契約書第12条に定める地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は調査職員が行うものとするが、調査職員の指示がある場合は、受注者はこれに協力するものとする。これらの交渉に当たり、受注者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。
２．受注者は、屋外で行う設計業務等の実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等を求められた場合は、調査職員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争が生じないように努めなければならない。
３．受注者は、設計図書の定め、あるいは調査職員の指示により受注者が行うべき地元関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を随時、調査職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
４．受注者は、設計業務等の実施中に発注者が地元協議等を行い、その結果を設計条件として業務を実施する場合には、設計図書に定めるところにより、地元協議等に立会するとともに、説明資料及び記録の作成を行うものとする。
５．受注者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要

1-9

第１編 共通編（R5.4）を生じた場合には、指示に基づいて、変更するものとする。
なお、変更に要する期間及び経費は、発注者と協議のうえ定めるものとする。
第1116条 土地への立ち入り等
１．受注者は、屋外で行う設計業務等を実施するため国有地、公有地又は私有地に立ち入る場合は、契約書第13条の定めに従って、調査職員及び関係者と十分な協調を保ち設計業務等が円滑に進捗するように努めなければならない。な
お、やむを得ない理由により現地への立ち入りが不可能となった場合には、直ちに調査職員に報告し指示を受けなければならない。
２．受注者は、設計業務等実施のため植物伐採、垣、柵等の除去又は土地若しく
は工作物を一時使用する時は、あらかじめ調査職員に報告するものとし、報告を受けた調査職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。
なお、第三者の土地への立ち入りについて、当該土地占有者の許可は、発注者が得るものとするが、調査職員の指示がある場合は、受注者はこれに協力しなければならない。
３．受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、設計図書に示す外は調査職員と協議により定めるものとする。
４．受注者は、第三者の土地への立ち入りに当たっては、あらかじめ身分証明書
交付願を発注者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立ち入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。
なお、受注者は、立ち入り作業完了後10日以内（休日等を除く）に身分証明書を発注者に返却しなければならない。
第1117条 成果品の提出
１．受注者は、設計業務等が完了したときは、設計図書に示す成果品（設計図書で照査技術者による照査が定められた場合は照査報告書を含む。）を業務完了
報告書とともに提出し、検査を受けるものとする。
２．受注者は、設計図書に定めがある場合、又は調査職員の指示する場合で、同意した場合は履行期間途中においても、成果品の部分引き渡しを行うものとする。
３．受注者は、成果品において使用する計量単位は、国際単位系（ＳＩ）とする。
４．受注者は、「土木設計業務委託等の電子納品に関する運用方針（案）及び土木設計業務等の電子納品要領（案）」（以下「要領等」という。）に基づいて作成した電子データにより成果品を提出するものとする。「要領」で特に記載が無い項目については、調査職員と協議のうえ決定するものとする。なお、電1-10

第１編 共通編（R5.4）

子納品に対応するための措置については「電子納品運用ガイドライン（案）【業務編】」を参考にするものとする。
第1118条 関連法令及び条例の遵守
受注者は、設計業務等の実施に当たっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。
第1119条 検査
１．受注者は、契約書第32条第１項の規定に基づき、業務完了報告書を発注者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、調査職員に提出していなければならない。
２．発注者は、設計業務等の検査に先立って受注者に対して検査日を通知するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、屋外で行う検査においては、必要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。この場合検査に要する費用は受注者の負担とする。
３．検査員は、調査職員及び管理技術者の立会の上、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
（１）設計業務等成果品の検査（２）設計業務等管理状況の検査
設計業務等の状況について、書類、記録及び写真等により検査を行う。
なお、電子納品の検査時の対応については「電子納品運用ガイドライン（案）【業務編】」を参考にするものとする。
第1120条 修補
１．受注者は、修補は速やかに行わなければならない。
２．検査員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて修補を指示することができるものとする。
３．検査員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は検査員の指示に従うものとする。
４．検査員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約書第32条第２項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。
この場合、修補が容易なときは引き続き修補させ、業務完了後、委託料から契約書第 41 条の規定に基づく遅延損害金を減じた額を支払うこととし、業務の完了見込みがないときには契約書第 42 条の規定に基づき違約金を徴収して契約を解除する。
なお、契約書第 41 条に規定する遅延日数とは、契約書に記載された履行期限の翌日から業務完了までの日数及び検査の結果不合格とされた日から修補が1-11

第１編 共通編（R5.4）

完了して再検査に合格した日までの日数であるが、履行期限前に業務が完了
し、検査の結果不合格となり修補を命じた場合は、業務完了日から契約書に記載された履行期限までの日数を修補日数から控除することとする。
第1121条 条件変更等
１．契約書第18条第１項第５号に規定する「予期することのできない特別な状態」とは、契約書第29条第１項に規定する天災その他の不可抗力による場合のほか、発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。
２．調査職員が、受注者に対して契約書第18条、第19条及び第21条の規定に基づく設計図書の変更又は訂正の指示を行う場合は、指示書によるものとする。
第1122条 契約変更
１．発注者は、次の各号に掲げる場合において、設計業務等委託契約の変更を行うものとする。
（１）業務内容の変更により業務委託料に変更を生じる場合（２）履行期間の変更を行う場合（３）調査職員と受注者が協議し、設計業務等施行上必要があると認められる場合（４）契約書第31条の規定に基づき委託料の変更に代える設計図書の変更を行う場合
２．発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。
（１）第1121条の規定に基づき調査職員が受注者に指示した事項（２）設計業務等の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事
項（３）その他発注者又は調査職員と受注者との協議で決定された事項
第1123条 履行期間の変更
１．発注者は、受注者に対して設計業務等の変更の指示を行う場合においては、
契約書第 24 条の履行期間変更協議の対象であるか否かを受注者との間で事前に協議するものとし、その結果を受注者に通知しなければならない。
２．発注者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び設計業務等の一時中止を指示した事項であっても残履行期間及び残業務量等から履行期間の変更が必要でないと判断した場合は、履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができるものとする。
３．受注者は、契約書第23条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表

1-12

第１編 共通編（R5.4）

その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
４．契約書第24条に基づき、発注者の請求により履行期限を短縮した場合には、受注者は、速やかに業務工程表を修正し提出しなければならない。
第1124条 一時中止
１．契約書第20条第１項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に通知し、必要と認める期間、設計業務等の全部又は一部を一時中止させるものとする。
なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動
その他自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という。）による設計業務等の中断については、第1133条臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなけ
ればならない。
（１）第三者の土地への立ち入り許可が得られない場合（２）関連する他の業務等の進捗が遅れたため、設計業務等の続行を不適当と認めた場合（３）環境問題等の発生により設計業務等の続行が不適当又は不可能となった
場合（４）天災等により設計業務等の対象箇所の状態が変動した場合（５）第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに調査職員の安全確保のため必要があると認めた場合（６）前各号に掲げるものの他、発注者が必要と認めた場合
２．発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合には、設計業務等の全部又は一部の一時中止をさせることができるものとする。
３．前２項の場合において、受注者は屋外で行う設計業務等の現場の保全については、調査職員の指示に従わなければならない。
第1125条 発注者の賠償責任
発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。
（１）契約書第28条に規定する一般的損害、契約書第29条に規定する第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべき損害とされた場合（２）発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場
合（３）契約書第43条の規定により発注者が契約を解除し、受注者に損害が生じ
た場合

1-13

第１編 共通編（R5.4）

第1126条 受注者の賠償責任等
受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償又は履行の追完を行わなければならない。
（１）契約書第28条に規定する一般的損害、契約書第29条に規定する第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべき損害とされた場合（２）契約書第41条に規定する契約不適合責任として請求された場合（３）受注者の責により損害が生じた場合
第1127条 部分使用
１．発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第34条の規定に基づき、受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。
（１）別途設計業務等の使用に供する必要がある場合（２）その他特に必要と認められた場合
２．受注者は、部分使用に同意した場合は、部分使用同意書を発注者に提出するものとする。
第1128条 再委託
１．契約書第７条第１項に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、受注者は、これを再委託することはできない。
（１）設計業務等における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等（２）解析業務における手法の決定及び技術的判断
２．契約書第７条第３項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、コピー、ワー
プロ、印刷、製本、速記録の作成、翻訳、トレース、模型製作、計算処理（単純な電算処理に限る）、データ入力、アンケート票の配布、資料の収集・単純な集計、電子納品の作成補助、その他特記仕様書に定める事項とする。
３．受注者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の承諾を得なければならない。
４．地方自治法施行令第167条の２第１項の規定に基づき契約の性質又は目的が競争を許さないとして随意契約により契約を締結した業務においては、発注者
は、前項に規定する承諾の申請があったときは、原則として業務委託料の３分の１以内で申請がなされた場合に限り、承諾を行うものとする。
ただし、業務の性質上、これを超えることがやむを得ないと発注者が認めたときは、この限りではない。
５．受注者は、設計業務等を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し適切な指導、管理のもとに設計業務等を実施しなければならない｡

1-14

第１編 共通編（R5.4）

なお、協力者は、兵庫県の測量・建設コンサルタント等業務入札参加資格者である場合は、兵庫県の指名停止期間中であってはならない。
第1129条 成果品の使用等
１．受注者は、契約書第６条第４項の定めに従い、発注者の承諾を得て単独で又は他の者と共同で、成果品を発表することができる。
２．受注者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている設計方法
等の使用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書第８条に基づき発注者に求める場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を受けなければならない。
第1130条 守秘義務
１．受注者は、契約書第１条第５項の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
２．受注者は、当該業務の結果（業務処理の過程において得られた記録等を含む）を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あら
かじめ発注者の承諾を得たときはこの限りではない。
３．受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を
第1112条に示す業務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
４．受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても第三者に漏らしてはならない。
５．取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに、当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製・転送等しないこと。
６．受注者は、当該業務完了時に、業務の実施に必要な貸与資料（書面、電子媒体）について、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。
７．受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏えい若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。
第1131条 個人情報の取扱い
１．基本的事項
受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのな
いよう、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第581-15

第１編 共通編（R5.4）号）、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）等関係法令に基づき、次に示す事項等の個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
２．秘密の保持
受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに
第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
３．取得の制限
受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。
４．利用及び提供の制限
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
５．複写等の禁止
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
６．再委託の禁止及び再委託時の措置
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。
なお、再委託に関する発注者の指示又は承諾がある場合においては、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者に再委託することがないよう、受注者において必要な措置を講ずるものとする。
７．事案発生時における報告
受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、適切な措置を講じなければならない。なお、発注者の指示があった場合はこれに従うものとする。また、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
８．資料等の返却等
受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならな

1-16

第１編 共通編（R5.4）

い。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。
９．管理の確認等（１）受注者は、取扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じて、この契約による事務に係る個人情報の管理の状況について、年１回以上発注者に報告す
るものとする。なお、個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合
は、再委託される業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、再委託先における個人情報の管理の状況について、受注者が年１回以上の定期的検査等により確認し、発注者に報告するものとする。
（２）発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。
10．管理体制の整備
受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定め、第1112条で示す業務計画書に記載するものとする。
11．従事者への周知
受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
第1132条 安全等の確保
１．受注者は、屋外で行う設計業務等の実施に際しては、設計業務等関係者だけ
でなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。
２．受注者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、設計業務等実施中の安全を確保しなければならない。
３．受注者は、屋外で行う設計業務等の実施に当たり、事故が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。
４．受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。
５．受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
（１）屋外で行う設計業務等に伴い伐採した立木等を野焼きしてはならない。
なお、処分する場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、必要な措置を講じなければならない。

1-17

第１編 共通編（R5.4）（２）受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止
しなければならない。
（３）受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
６．受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。
７．受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。
８．受注者は、屋外で行う設計業務等実施中に事故等が発生した場合は、直ちに調査職員に報告するとともに、調査職員が指示する様式により事故報告書を速やかに調査職員に提出し、調査職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。
第1133条 臨機の措置
１．受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容を速やかに調査職員に報告しなければならない。
２．調査職員は、天災等に伴い成果品の品質及び履行期間の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
第1134条 履行報告
受注者は、契約書第15条の規定に基づき、履行状況報告を作成し、調査職員に提出しなければならない。
第1135条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更
１．受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合
でその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ調査職員と協議するものとする。
２．受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場
合で、休日等又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を調査職員に提出しなければならない。

1-18

第１編 共通編（R5.4）

第1136条 行政情報流出防止対策の強化
１．受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとり、第1112条で示す業務計画書に流出防止策を記載するものとする。
２．受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。
（関係法令等の遵守）
行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示する事項を遵守するものとする。
（行政情報の目的外使用の禁止）
受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以外に使用してはならない。
（社員等に対する指導）
１）受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員（以下「社員等」という。）に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。
２）受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。
３）受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこと。
（契約終了時等における行政情報の返却）
受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報（発注者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。）については、
本業務の実施完了後又は本業務の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとする。本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。
（電子情報の管理体制の確保）
１）受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者（以下「情報管理責任者」という。）を選任及び配置し、第1112条で示す業
務計画書に記載するものとする。
２）受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。
イ

本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュ

リティ対策
ロ

電子情報の保存等に関するセキュリティ対策

ハ

電子情報を移送する際のセキュリティ対策

1-19

第１編 共通編（R5.4）（電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保)
受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行
為をしてはならない。
イ

情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用

ロ

セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用

ハセキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存ニセキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送
ホ

情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送（事故の発生時の措置）
１）受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。
２）この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリテ
ィ上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。
３．発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査確認を行う場合がある。
第1137条 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置
１．受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。
２．１．により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を発注者に報告すること。
３．１．及び２．の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。
４．暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議しなければならない。
第1138条 保険加入の義務
受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。

1-20

第１編 共通編（R4.10）

第２章

設計業務等一般

第1201条 使用する技術基準等
受注者は、業務の実施にあたって、最新の技術基準及び参考図書並びに特記仕様書に基づいて行うものとする。
なお、使用にあたっては、事前に調査職員の承諾を得なければならない。
第1202条 現地踏査
１．受注者は、設計業務等の実施にあたり、現地踏査を行い設計等に必要な現地の状況を把握するものとする。
２．受注者は、発注者と合同で現地踏査を実施する場合は、実施後に確認した事項について整理し、提出しなければならない。なお、適用及び実施回数は特記
仕様書又は数量総括表による。
第1203条 設計業務等の種類
１．設計業務等とは、調査業務、計画業務、設計業務をいう。
２．この共通仕様書で規定する設計業務等は、新たに設ける各種施設物を対象とするが、供用後における改築又は修繕が必要となる各種施設物についても、これを準用するものとする。
第1204条 調査業務の内容
調査業務とは、第1202条の現地踏査、文献等の資料収集、現地における観測・測定等の内で、特記仕様書に示された項目を調査し、その結果の取りまとめを行うことをいう。
なお、同一の業務として、この調査結果を基にして解析及び検討を行うことについても、これを調査業務とする。
第1205条 計画業務の内容
計画業務とは、第1113条に定める貸与資料及び第1201条に定める技術基準等及び設計図書等を用いて解析、検討を行い、各種計画の立案を行うことをいう。
なお、同一の業務として解析、検討を行うための資料収集等を行うことについても、これを計画業務とする。
第1206条 設計業務の内容
１．設計業務とは、第1113条に定める貸与資料及び第1201条に定める技術基準等

1-21

第１編 共通編（R4.10）

及び設計図書等を用いて、原則として概略設計、予備設計又は詳細設計を行うことをいう。
２．概略設計とは、地形図、地質資料、現地踏査結果、文献及び設計条件等に基づき目的構造物の比較案又は最適案を提案し、各種施設物の基礎的諸元を設定するものをいう。
３．予備設計とは、空中写真図又は実測図、地質資料、現地踏査結果、文献、概略設計等の成果品及び設計条件に基づき、目的構造物の比較案について技術
的、社会的、経済的な側面からの評価、検討を加え、最適案を選定した上で、平面図、縦横断面図、構造物等の一般図、計画概要書、概略数量計算書、概算
工事費等を作成するものをいう。
なお、同一の業務として目的構造物の比較案を提案することについてもこれを、予備設計とする。
４．詳細設計とは、実測平面図（空中写真図を含む）、縦横断面図、予備設計等の成果品、地質資料、現地踏査結果及び設計条件等に基づき工事発注に必要な
平面図、縦横断面図、構造物等の詳細設計図、設計計算書、工種別数量計算書、施工計画書等を作成するものをいう。
第1207条 調査業務の条件
１．受注者は、業務の着手にあたり、第1113条に定める貸与資料、第1201条に定める技術基準等及び設計図書を基に調査条件を確認する｡受注者は、これらの図書等に示されていない調査条件を設定する必要がある場合は、事前に調査職
員の指示又は承諾を受けなければならない。
２．受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第1113条に定める貸与資料等及び設計図書に示す調査事項と照合して、現地踏査による調査対象
項目あるいは資料収集対象項目を整理し、調査職員の承諾を得るものとする。
３．受注者は、本条２項に基づき作業した結果と、第1113条の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を調査職員と協議するものとする。
４．受注者は、設計図書及び第1201条に定める技術基準等に示された以外の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して調査職員の承諾を得るものとする。
第1208条 計画業務の条件
１．受注者は、業務の着手にあたり、第1113条に定める貸与資料、第1201条に定める技術基準等及び設計図書を基に計画条件を確認する｡受注者は、これらの図書等に示されていない計画条件を設定する必要がある場合は、事前に調査職
員の指示又は承諾を受けなければならない。

1-22

第１編 共通編（R4.10）

２．受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第1113条に定める貸与資料等及び設計図書に示す計画事項と照合して、現地踏査による調査対象
項目あるいは資料収集対象項目を整理し、調査職員の承諾を得るものとする。
３．受注者は、本条２項に基づき作業を行った結果と、第1113条の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を調査職員と協議するものとする。
４．受注者は、設計図書及び第1201条に定める技術基準等に示された以外の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して調査職員の承諾を得るものとする。
第1209条 設計業務の条件
１．受注者は、業務の着手にあたり、第1113条に定める貸与資料、第1201条に定める技術基準等及び設計図書を基に設計条件を設定し、調査職員の承諾を得る
ものとする。また、受注者は、これらの図書等に示されていない設計条件を設定する必要がある場合は、事前に調査職員の指示又は承諾を受けなければならない。
２．受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第1113条に定める貸与資料等及び設計図書に示す設計事項と照合して、現地踏査による調査対象
項目あるいは資料収集対象項目を整理し、調査職員の承諾を得るものとする。
３．受注者は、本条２項において、第1113条の貸与資料と相違する事項が生じた
場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を調査職員と協議するものとする。
４．受注者は、設計図書及び第1201条に定める技術基準等に示された以外の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して調査職員の承諾を得るものとする。
５．受注者は、設計に当たって、現場条件等から特許工法等特殊な工法を使用する場合には、調査職員の承諾を得るものとする。なお、使用にあたっては、現場条件等を十分勘案のうえ、工法に求める要件(機能、性能、環境、工期、コスト等)を適切に定めるとともに、複数の工法との比較を行うものとする。特
許工法等特殊な工法の機能等について、工法に求める要件以外のものは全てオーバースペックと考え比較の対象としない。
６．設計に採用する材料、製品は原則としてＪＩＳ、ＪＡＳの規格品及びこれと同等品以上とするものとする。
７．設計において、土木構造物標準設計図集（建設省（国土交通省））及び兵庫
県県土整備部小型構造物標準図集に集録されている構造物については、発注者
は、採用する構造物名の呼び名を設計図書に明示し、受注者はこれを遵守するものとする。なお、これらに定められた数量計算は単位当たり数量をもととし

1-23

第１編 共通編（R4.10）て行うものとする。
８．受注者は、設計計算書の計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。
９．受注者は、設計にあたって建設副産物の発生抑制、再利用の促進等の視点を取り入れた設計を行うものとする。
また、建設副産物の検討成果として、リサイクル計画書を作成するものとする。
10．電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムと使用機種について事前に調査職員と協議するものとする。
11．受注者は、業務の実施に際し、調査職員からの指示等に加え自らの発案により生産性向上に資すると考えられる工法等について提案を行うものとする。
また、受注者は、概略設計又は予備設計を行った結果、後段階の設計において一層の生産性向上の検討の余地が残されている場合は、最適案として選定された１ケースについて生産性向上の観点より、形状、構造、使用材料、施工方法等について、後設計時に検討すべき生産性向上提案を行うものとする。なお、この提案は概略設計又は予備設計を実施した受注者がその設計を通じて得た着目点・留意事項等（生産性向上の観点から後設計時に一層の検討を行うべき事項等）について、後設計を実施する技術者に情報を適切に引き継ぐためのものであり、本提案のために新たな計算等の作業を行う必要はない。
12．受注者は、概略設計又は予備設計における比較案の提案、評価及び検討をする場合には、従来技術に加えて、国土交通省が運用している新技術情報提供シ
ステム（ＮＥＴＩＳ）を利用し、有用な新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行うものとする。なお、従来技術の検討においては、ＮＥＴＩＳ掲
載期間終了技術についても、技術の優位性や活用状況を考慮して検討の対象に含めることとする。
また、受注者は、詳細設計における工法等の選定においては、従来技術（ＮＥＴＩＳ掲載期間終了技術を含む）に加えて、国土交通省が運用している新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）を利用し、有用な新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行い、調査職員と協議のうえ、採用する工法等を決定した後に設計を行うものとする。
13．受注者は、第 12 項に規定されている新技術・新工法の活用の検討に加え、(公財)兵庫県まちづくり技術センターが運用しているひょうごの土木技術活用
システムに登録してある県内技術の中から比較対象となりうる新技術・新工法を選定し、検討の俎上に載せなければならない。また県内技術を活用するための検討を行った結果を報告書に記載しなければならない。ただし、対象となる
県内技術がない場合は限りでない。

1-24

第１編 共通編（R4.10）

第1210条 調査業務及び計画業務の成果
１．調査業務及び計画業務の成果は、特記仕様書に定めのない限り第２編以降の各調査業務及び計画業務の内容を定めた各章の該当条文に定めたものとする。
２．受注者は、業務報告書の作成にあたって、その検討・解析結果等を設計図書に定められた調査・計画項目に対応させて、その検討・解析等の過程と共にとりまとめるものとする。
３．受注者は、現地踏査を実施した場合には、現地の状況を示す写真と共にその結果をとりまとめることとする。
４．受注者は、検討、解析に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。
なお、専用ソフト等による解析のため計算過程を明記できないものについて
は、専用ソフトの仕様、入力条件及び出力条件を明記するものとする。
５．受注者は、成果品の作成にあたって、成果品一覧表又は特記仕様書によるものとする。
第1211条 設計業務の成果
成果の内容については、次の各号についてとりまとめるものとする。
（１）設計業務成果概要書
設計業務成果概要書は、設計業務の条件、特に考慮した事項、コントロールポイント、検討内容、施工性、経済性、耐久性、維持管理に関すること、美観、環境等の要件を的確に解説し取りまとめるものとする。施設台
帳等は、「施設台帳等作成の手引き」（兵庫県県土整備部）により作成す
るものとする。
（２）設計計算書等
計算項目は、この共通仕様書及び特記仕様書によるものとする。
（３）設計図面
設計図面は、「CAD 製図基準(案)」(国土交通省)、「CAD 製図基準に関するガイドライン(案)」(国土交通省)により作成に示す方法により作成す
るものとする。なお、工法及び製品を図示した場合は、その図面に「参考図」と記載するものとする。
（４）数量計算書
数量計算書は、「土木工事数量算出要領(案)」(兵庫県土木部・最新版)により行うものとし、算出した結果は、主要技術基準及び「土木工事数量算出要領(案)」(兵庫県土木部・最新版)に基づき工種別、区間別に取りまとめるものとする。ただし、概略設計及び予備設計については、特記仕様
書に定めのある場合を除き、一般図等に基づいて概略数量を算出するもの
とする。

1-25

第１編 共通編（R4.10）（５）概算工事費
概算工事費は、調査職員と協議した単価と、前号ただし書きに従って算出した概略数量をもとに算定するものとする。
（６）施工計画書
１）施工計画書は、土木工事共通仕様書及び土木工事施工管理基準等に基づき、工事施工に当たって必要な次の事項の基本的内容を記載するものとする。
（イ）計画工程表（ロ）使用機械（ハ）施工方法（ニ）施工管理※（ホ）仮設備計画 （ヘ）特記事項その他※施工管理項目（出来形管理、品質管理）の規格値等
規格値等の定めのないものについて、規格値を設け、その根拠を明確にすること。
２）特殊な構造あるいは特殊な工法を採用したときは、施工上留意すべき点を特記事項として記載するものとする。
（７）現地踏査結果
受注者は、現地踏査を実施した場合には、現地の状況を示す写真と共にその結果をとりまとめることとする。
第1212条 環境配慮の条件
１．受注者は、「循環型社会形成推進基本法」（平成12年6月法律第110号）に基
づき、エコマテリアル（自然素材、リサイクル資材等）の使用をはじめ、現場
発生材の積極的な利活用を検討し、調査職員と協議のうえ設計に反映させるものとする。
２．受注者は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（平成12年5月法律第100号、以下「グリーン購入法」という。）に基づき、物品使用の検討にあたっては環境への負荷が少ない環境物品等の採用を推進するものとする。また、グリーン購入法第6条の規定による「国土交通省の環境物品等の調達の推進を図るための方針」に基づき、特定調達品目の調達に係る設計を行う
場合には、事業ごとの特性を踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、原則として、判断の基準を満たすものが調達されるように設計するものとする。
３．受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年5月法律第104号）に基づき、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量を図るな
ど適切な設計を行うものとする。
４．受注者は、「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」(平成１８年６月)の趣旨に配慮した設計を行うものとする。

1-26

第１編 共通編（R4.10）

第1213条 維持管理への配慮
１．受注者は、各技術基準に基づき、維持管理の方法、容易さ等を考慮し設計を行うものとする。
第1214条 土木技術管理規程集の貸与
１．受注者は、委託業務を履行するにあたり、「土木技術管理規程集（兵庫県土木部）（以下、「規程集」という。）」を参照する必要がある場合は、業務着手時の打合せ等において、発注者に対して電子データ（ＰＤＦ）の貸与を求めること。
２．受注者は、貸与を受けたデータを当該業務履行以外の目的のために複写（複製、転載、磁気データ作成など）及び保存してはならない。また、業務完了後は受注者の責により速やかに貸与を受けたデータを削除し、成果品納入時の打合せにおいてその旨を報告しなければならない。
３．受注者は、各種基準書・指針等が改定されるなど、規程集を参照するにあたり疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議するものとする。

1-27

第１編 共通編（R4.10）（参考）主要技術基準及び参考図書
R4.10現在〔１〕共

通

1

国土交通省制定

2

土木構造物標準設計

全日本建設技術協会－

土木製図基準[2009 年改訂版]

土木学会

H21.2

3

水理公式集 平成 11 年版

土木学会

H11.11

4

JIS ハンドブック

日本規格協会最新版

5

土木工事安全施工技術指針

国土交通省

R4.2

6

建設工事公衆災害防止対策要綱の解説(土木工事

国土交通省

R 元.9

国土交通省

H17.3

編)
7

建設機械施工安全技術指針

8

建設機械施工安全技術指針

指針本文とその解説

日本建設機械施工協会

H18.2

9

移動式クレーン、杭打機等の支持地盤養生マニュア

日本建設機械施工協会

H12.3

ル
10

土木工事共通仕様書

兵庫県

R4.10

11

地盤調査の方法と解説(2 分冊)

地盤工学会

H29.3

12

地盤材料試験の方法と解説(2 分冊)

地盤工学会

H21.1113

地質・土質調査成果電子納品要領

国土交通省

H28.1014兵庫県公共測量作業規程

兵庫県

H20.1215

公共測量

作業規定の準則

国土交通省

R2.3

16

公共測量

作業規定の準則

基準点測量記載要領

日本測量協会

H29.4

17

公共測量

作業規定の準則（平成 28 年 3 月 31 日

日本測量協会

H28.3

日本測量協会H28.3

改正版）解説と運用
18

公共測量

基準点測量、応用測量編

作業規定の準則（平成 28 年 3 月 31 日

改正版）解説と運用

地形測量及び写真測量編

19

測量成果電子納品要領

国土交通省

H30.3

20

測地成果 2000 導入に伴う公共測量成果座標変換

国土地理院

H19.11

国土地理院

H13.5

マニュアル
21

基本水準点の 2000 年度平均成果改定に伴う公共水準点成果改訂マニュアル(案)22

公共測量成果改定マニュアル

国土地理院

H26.5

23

電子納品運用ガイドライン(案)【業務編】

国土交通省

R2.3

24

電子納品運用ガイドライン(案)【測量編】

国土交通省

R3.3

25

電子納品運用ガイドライン(案)【地質・土質調査編】 国土交通省

H30.3

26

2017 年制定

H30.3

コンクリート標準示方書【設計編】

1-28

土木学会

第１編 共通編（R4.10）

27

2013 年制定 コンクリート標準示方書【ダムコンク

土木学会

H25.10

土木学会

H30.10

土木学会

H30.10リート編】
28

2018 年制定

コンクリート標準示方書【土木学

会規準および関連規準】＋【JIS 規格集】
29

2018 年制定 コンクリート標準示方書【維持管理編】

302017 年制定 コンクリート標準示方書【施工編】

土木学会

H30.3

31

2014 年制定

舗装標準示方書土木学会

H27.1032

2012 年制定

コンクリート標準示方書【基本原則

土木学会

H25.3

編】
33

土木設計業務等の電子納品要領

国土交通省

R2.3

34

ＣＡＤ製図基準

国土交通省

H29.3

35

ＣＡＤ製図基準に関する運用ガイドライン

国土交通省

H29.3

36

デジタル写真管理情報基準

国土交通省

R2.3

37

ボーリング柱状図作成及びボーリングコア取扱い・ 一般社団法人全国地質調保管要領（案）
・同解説

H27.6

査業協会
社会基盤情報標準化委員会

38

コンクリートライブラリー66 号

土木学会

H3.4

土木学会

H28.8

土木学会

H28.8

土木学会

H28.8

日本トンネル技術協会

S57.3

プレストレストコンクリート工法設計施工指針
392016 年制定 トンネル標準示方書〔共通編〕・同解説／〔山岳工法編〕
・同解説

40

2016 年制定 トンネル標準示方書〔共通編〕・同解説／〔シールド工法編〕
・同解説

41

2016 年制定 トンネル標準示方書〔共通編〕・同解説／〔開削工法編〕
・同解説

42

地中送電用深部立坑、洞道の調査・設計・施工・計
測指針

43

地中構造物の建設に伴う近接施工指針(改訂版)

日本トンネル技術協会

H11.2

44

日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ）

日本下水道協会

H13.7

シールド工事用標準セグメント（Ａ－３，４）45

除雪・防雪ハンドブック（除雪編）、（防雪編）

日本建設機械施工協会

H16.1246

軟岩評価－調査・設計・施工への適用

土木学会

H4.11

47

グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説

地盤工学会

H24.5

（JGS4101-2012）1-29

第１編 共通編（R4.10）

48

グラウンドアンカー施工のための手引書

日本アンカー協会

H15.5

49

ジェットグラウト工法技術資料

日本ジェットグラウト協

H23.9

会
50

ジェットグラウト工法(積算資料)

日本ジェットグラウト協

H23.9

会
51

大深度土留め設計･施工指針(案)

先端建設技術センター

H6.10

52

土木研究所資料 大規模地下構造物の耐震設計法､

建設省土木研究所

H4.3

ガイドライン53

薬液注入工法の設計施工指針

日本グラウト協会

平成元.6

54

薬液注入工法設計資料

日本グラウト協会

毎年発行

55

薬液注入工法積算資料

日本グラウト協会

毎年発行

56

近接基礎設計施工要領（案）

建設省土木研究所

S58.6

57

煙・熱感知連動機構・装置等の設置及び維持に関す

日本火災報知器工業会

H19.7

る運用指針
58

高圧受電設備規程

日本電気協会H26.5

59

防災設備に関する指針-電源と配線及び非常用の照日本電設工業協会

H16.9

日本建築設備・

H7.8

明装置- 2004 年版
60

昇降機設計・施工上の指導指針

昇降機センター61

日本建設機械要覧 2016 年版

日本建設機械施工協会

H28.3

62

建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック(第 3日本建設機械施工協会

H13.2

版)
63

建設発生土利用技術マニュアル 第 4 版

土木研究センター

H25.11

64[新訂]建設副産物適正処理推進要綱の解説

建設副産物リサイクル広H14.11

報推進会議
65

災害復旧工事の設計要領

全国防災協会

毎年発行

66

製品仕様による数値地形図データ作成ガイドライ

国土地理院

H20.3

国土地理院

H26.4

ン改訂版（案）67

基盤地図情報原型データベース地理空間データ製品仕様書（案）【数値地形図編】第 2.3 版

68

地すべり観測便覧

斜面防災対策技術協会

H24.5

69

地すべり対策技術設計実施要領 H19 年度版

斜面防災対策技術協会

H19.1170

猛禽類保護の進め方（改訂版）ー特にイヌワシ・ク

環境省

H24.12

環境省 水・大気環境局

H22.3

マタカ・オオタカー
71

環境大気常時監視マニュアル 第６版

1-30

第１編 共通編（R4.10）

72

騒音に係わる環境基準の評価マニュアルⅠ．基本評

環境庁

H11.6

環境庁

H12.4

環境省 水・大気環境局

H30.3

価編
73

騒音に係わる環境基準の評価マニュアルⅡ．地域評
価編（道路に面する地域）

74

面的評価支援システム操作マニュアル（本編）
Ver.4.1

75

改訂解説・工作物設置許可基準

国土技術研究センター

H10.1176

地理空間データ製品仕様書作成マニュアル

国土地理院

R 元.1177

製品仕様書等サンプル 基準点測量

国土地理院

R 元.1178

製品仕様書等サンプル 水準測量

国土地理院

R 元.1179

製品仕様書等サンプル 数値地形図

国土地理院

R 元.1180

製品仕様書等サンプル 撮影（標定点の設置、撮影、 国土地理院

R 元.11

同時調整）
81

製品仕様書等サンプル 写真地図作成

国土地理院

R 元.1182

製品仕様書等サンプル 航空レーザ測量

国土地理院

R 元.1183

製品仕様書等サンプル 応用測量

国土地理院

R 元.1184

製品仕様書等サンプル 三次元点群データ作成

国土地理院

R29.1085

土木設計業務委託等の電子納品に関する運用指針

兵庫県

最新版

（案）
86

土木工事数量算出要領（案）

兵庫県

最新版

87

移動計測車両による測量システムを用いる数値地

国土地理院

H24.5

形図データ作成マニュアル（案）88

GNSS 測量による標高の測量マニュアル

国土地理院

H29.2

89

電子基準点のみを既知点とした基準点測量マニュ

国土地理院

H27.7

近代化 GPS、 国土地理院

R2.6

アル
90

マルチ GNSS 測量マニュアル（案）
Galileo 等の活用

91

公共測量におけるセミ･ダイナミック補正マニュア

国土地理院

H25.6

国土交通省

H20.4

国土交通省

H21.4

ル
92

公共事業の構想段階における計画策定プロセスガ
イドライン

93

国土交通省所管公共事業における景観検討の基本
方針（案）

1-31

第１編 共通編（R4.10）

94

斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイ

厚生労働省

H27.6

国土交通省

H28.3

機械式鉄筋定着工法技術

H28.7

ドライン

95

土木工事に関するプレキャストコンクリート製品の設計条件明示要領（案）96

機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン

検討委員会
97

98

99

現場打ちコンクリート構造物に適用する機械式鉄

機械式鉄筋定着工法技術

筋継手工法ガイドライン

検討委員会

流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関流動性を高めたコンクリするガイドラインートの活用検討委員会

建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌

建設工事における自然由
来重金属等含有土砂への対応マニュアル検討委員
会への対応マニュアル（暫定版）
100

建設工事で遭遇する地盤汚染対応マニュアル（改定

土木研究所（編集）版）

地盤汚染対応技術検討委

H29.3

H29.3

H22.3

H24.4

員会
101

建設工事で遭遇する ダイオキシン類汚染土壌対策マニュアル[暫定版]

102

103

土木研究所（編集）
建設工事で遭遇する廃棄物混じり土対応マニュア

土木研究所（監修）ル

土木研究センター（編集）

コンクリート構造物における埋設型枠・プレハブ鉄橋梁等のプレキャスト化

筋に関するガイドライン

及び標準化による生産性

H17.12

H21.10
H30.6

向上検討委員会
104

コンクリート橋のプレキャスト化ガイドライン

橋梁等のプレキャスト化

H30.6

及び標準化による生産性向上検討委員会
105

プレキャストコンクリート構造物に適用する機械

道路プレキャストコンク式鉄筋継手工法ガイドライン

リート工技術委員会ガイ

H31.1

ドライン検討小委員会
106

UAV を用いた公共測量マニュアル（案）

国土地理院

H29.3

107

地上レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル

国土地理院

H30.3

国土地理院

H30.3

（案）
108

UAV 搭載型レーザスキャナを用いた公共測量マニ
ュアル（案）

1-32

第１編 共通編（R4.10）109

三次元点群データを使用した断面図作成マニュア

国土地理院

H31.3

国土地理院

H31.3

国土地理院

R 元.12

砂防地すべり技術センタ

R2.3

ル（案）

110

航空レーザ測深機を用いた公共測量マニュアル
（案）

111

車載写真レーザ測量システムを用いた三次元点群
測量マニュアル（案）〔２〕河川・港湾・海岸・砂防・ダム関係
1

張出しタイプ流木捕捉工設計の手引きー
2

建設省所管ダム事業環境影響評価技術指針

建設省

S60.9

3

ダム事業における環境影響評価の考え方

ダム水源地環境整備セン

H12.12ター
4放水路事業における環境影響評価の考え方

リバーフロント整備セン

H13.6

ター
5

改訂河川計画業務ガイドライン

日本河川協会

H2.4

6

国土交通省河川砂防技術基準

調査編

国土交通省

H30.3

7

国土交通省河川砂防技術基準

計画編

国土交通省

H16.3

8

建設省河川砂防技術基準(案)設計編

建設省

H9.5

9

国土交通省河川砂防技術基準

維持管理編(河川

国土交通省

H27.3

維持管理編(ダム

国土交通省

H28.3

維持管理編(砂防

国土交通省

H28.3

編）
10

国土交通省河川砂防技術基準編）

11

国土交通省河川砂防技術基準
編)

12

改訂

解説・河川管理施設等構造令日本河川協会H12.1

13

増補改訂（一部修正）版 防災調節池等技術基準（案） 日本河川協会

H19.9

解説と設計実例
14

流域貯留施設等技術指針（案） －増補改訂版－

雨水貯留浸透技術協会

H19.4

15

港湾の施設の技術上の基準･同解説

日本港湾協会H30.5

16

数字でみる港湾 2020

日本港湾協会R2.7

17

水門鉄管技術基準

電力土木技術協会

H19.9

・第５回改訂版(水門扉編)-付解説-

H19.6

・第５回改訂版(水圧鉄管・鉄鋼構造物、溶接・ 接

H22.4

1-33

第１編 共通編（R4.10）合編)-付解説・ＦＲＰ(Ｍ)水圧管編
18

柔構造樋門設計の手引き

国土開発技術研究センタ

H10.12

ー
19

河川土工マニュアル

国土技術研究センター

H21.4

20

ダム・堰施設技術基準（案）

国土交通省

H28.3

21

ダム・堰施設技術基準(案) （基準解説編・マニュ

ダム・堰施設技術協会

H28.10

アル編）
22

水門・樋門ゲート設計要領(案)

ダム･堰施設技術協会

H13.1223

鋼製起状ゲート設計要領(案)

ダム･堰施設技術協会

H11.1024

ゲート用開閉装置（機械式）設計要領（案）

ダム･堰施設技術協会

H12.8

25

ゲート用開閉装置（油圧式）設計要領（案）

ダム･堰施設技術協会

H12.6

26

揚排水ポンプ設備技術基準

国土交通省

H26.3

27

揚排水ポンプ設備技術基準(案)同解説

河川ポンプ施設技術協会

H27.2

28

海岸保全施設の技術上の基準・同解説

全国海岸協会

H30.8

29

海岸便覧

全国海岸協会

H14.3

30(第 2 次改訂)ダム設計基準

日本大ダム会議

S53.8

31

仮締切堤設置基準（案）国土交通省河川局治水課

H26.1232

鋼矢板二重式仮締切設計マニュアル

国土技術研究センター

H13.5

33

堤防余盛基準について

建設省河川局治水課

S44.1

34

ダム基礎地質調査基準

日本大ダム会議

S51.3

35

ダム構造物管理基準

日本大ダム会議

S61.1136

水管橋設計基準日本水道鋼管協会

H11.6

37

河川事業関係例規集

日本河川協会

毎年発行

38

平成 28 年度版

国土交通省水管理・国土保

H28.1

改訂

河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル【河川版】 全局河川環境課
39

平成 28 年度版

国土交通省水管理・国土保

河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル【ダム湖全局河川環境課

H28.1

版】
40

河川関係法令例規集（加除式）

第１法規

－

41

護岸の力学設計法

国土技術研究センター

H19.1142

海岸保全施設構造例集

全国海岸協会S57.3

43

漁港・漁場の施設の設計参考図書 2015 年版

全国漁港漁場協会

H28.3

44

ジャケット式鋼製護岸設計指針（案）日本港湾協会S52.3

45

砂防関係法令例規集

全国治水砂防協会

H28.11

改訂

1-34

第１編 共通編（R4.10）

46

砂防指定地実務ハンドブック

全国治水砂防協会

H13.2

47

河川における樹木管理の手引き

リバーフロント整備セン

H11.9

ター

48

都市河川計画の手引き(洪水防御計画編)

国土開発技術研究センタ

H5.6

ー
49

河川構造物設計業務ガイドライン(護岸設計業

務)
50

H5.10

ー

河川構造物設計業務ガイドライン(樋門・樋管設計業務)
51

国土開発技術研究センタ

国土開発技術研究センタ

H8.11

ー

河川構造物設計業務ガイドライン(堰・床止め設計業務)

国土開発技術研究センタ

H8.11

ー

52

土木構造物設計マニュアル(案)53

床止めの構造設計手引き－樋門編－

全日本建設技術協会

H14.1

国土開発技術研究センタ

H10.12ー
54

海岸保全計画の手引き

全国海岸協会H6.3

55

緩傾斜堤の設計の手引き

全国海岸協会H18.1

56

人工リーフの設計の手引き（改訂版）の一部改訂

全国海岸協会H29.6

57

治水経済調査マニュアル（案）国土交通省河川局

H17.4

58

面的な海岸防護方式の計画・設計マニュアル

日本港湾協会H3.3

59

ビーチ計画･設計マニュアル(改訂版）

日本マリーナビーチ協会

H17.1060

港湾環境整備施設技術マニュアル

沿岸開発技術研究センタ

H3.3

改訂版

ー
61

農地防災事業便覧 平成 10 年度版

農地防災事業研究会

H11.1

62

漁港計画の手引 平成 4 年度改訂版

全国漁港協会H4.11

63

漁港海岸事業設計の手引

全国漁港漁場協会

H25.1164

水と緑の渓流づくり調査

建設省河川局砂防部

H3.8

65

渓流環境整備計画策定マニュアル(案)

建設省河川局砂防部

H6.9

66

砂防における自然環境調査マニュアル(案)

建設省河川局砂防部

H3.1

67

ダム貯水池水質調査要領

国土交通省水管理・国土保

H27.3

全局河川環境課
68

グラウチング技術指針・同解説

国土技術研究センター

H15.7

69

新編・鋼製砂防構造物設計便覧（令和 3 年版）

砂防・地すべり技術センタ

R3.9

ー

1-35

第１編 共通編（R4.10）70

土石流危険渓流および土石流危険区域調査要領

建設省河川局砂防部

H11.4

斜面防災対策技術協会

H20.5

全国治水砂防協会

R 元.5

(案)
71

新版

地すべり鋼管杭設計要領

72

新・斜面崩壊防止工事の設計と実例‐急傾斜地崩壊防止工事技術指針‐

73

ダム事業の手引き(平成元年度版)

ダム技術センター

H 元.4

74

フィルダムの耐震設計指針(案)

国土開発技術研究センタ

H3.6

ー
75

多目的ダムの建設

ダム技術センター

H17.6

76

改訂 3 版

ダム技術センター

H22.7

77

ルジオンテスト技術指針・同解説

国土技術研究センター

H18.7

78

発電用水力設備の技術基準と官庁手続き（平成 23

電力土木技術協会

H23.3

コンクリートダムの細部技術

年改訂版）
79

ダムの地質調査

土木学会

S62.6

80

ダムの岩盤掘削

土木学会

H4.4

81

原位置岩盤試験法の指針-平板載荷試験法-せん断

土木学会

H12.12

試験法-孔内載荷試験法82

軟岩の調査･試験の指針(案)～1991 年版～

土木学会

H3.11

83

河川定期縦横断データ作成ガイドライン

国土交通省河川局

H20.5

84

河川景観の形成と保全の考え方

国土交通省河川局

H18.1085

河川の景観形成に資する石積み構造物の整備に関国土交通省河川局河川環

H18.8

する資料

境課

86

砂防関係事業における景観形成ガイドライン

国土交通省砂防部

H19.2

87

海岸景観形成ガイドライン

国土交通省河川局・港湾

H18.1

局、農林水産省農村 振興
局、水産庁
88

美しい山河を守る災害復旧基本方針

国土交通省

H30.6

89

河川水辺総括資料作成調査の手引き（案）リバーフロント整備セン

H13.8

ター
90

河川水辺の国勢調査マニュアル（案）(河川空間利

国土交通省

H30.12

用実態調査編)91

ダム湖利用実態調査 調査マニュアル（案）

建設省河川局

H31.3

92

試験湛水実施要領（案）国土交通省

H11.101-36

第１編 共通編（R4.10）

93

台形 CSG ダム設計・施工・品質管理技術資料

ダム技術センター

H24.6

94

改訂版

ダム技術センター

H24.2

95

貯水池周辺の地すべり調査と対策に関する技術指

国土交通省

H21.7

（独）
土木研究所材料地盤

H18.3

巡航 RCD 工法施工技術資料

針（案）

96

活断層地形要素判読マニュアル

研究グループ（地質）他
97

正常流量検討の手引き（案）

国土交通省

H19.9

98

洪水予測システムチェックリスト（案）

国土技術政策総合研究所

H22.5

99

洪水浸水想定区域図作成マニュアル（第 4 版）

国土交通省

H27.7

100

浸水想定区域図データ電子化ガイドライン（第 3

国土交通省

R 元.9

版）
101

砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）解説

国土技術政策総合研究所

H28.4

102

土石流・流木対策設計技術指針解説

国土技術政策総合研究所

H28.4

103

多自然川づくりポイントブックⅢ

リバーフロント整備セン

H23.10中小河川に関する河道計画の技術基準；解説

ター

104

水害ハザードマップ作成の手引き

国土交通省

H28.4

105

リアルタイム浸水予測シミュレーションの手引き

国土交通省

H17.6

(案）
106

中小河川浸水想定区域図作成の手引き

国土交通省

H28.3

107

河道計画検討の手引き

国土技術研究センター

H14.2

108

海岸施設設計便覧 2000 年版

土木学会

H12.11109

自然共生型海岸づくりの進め方

全国海岸協会H15.3

110

ポンプゲート式小規模排水機場

河川ポンプ施設技術協会

最新版

111

魚がのぼりやすい川づくりの手引き

国土交通省

最新版

112

海岸事業の費用便益分析指針【改訂版】

農林水産省農村振興局・農R2.4

林水産省水産庁・国土交通
省河川局・国土交通省港湾局
113

津波浸水想定の設定の手引き Ver.2.10

国土交通省水管理・国土保

H31.4

全局海岸室、
国土交通省国土技術政策総合研究所河川研究部海岸研究室
114

津波の河川遡上解析の手引き（案）

国土技術研究センター

1-37

H19.5

第１編 共通編（R4.10）115

津波・高潮対策における水門・陸閘等管理システム

農林水産省農村振興局・農ガイドライン（Ver3.1)

林水産省水産庁・国土交通

H28.4

省河川局・国土交通省港湾局
116

海岸における水防警報の手引き（案）国 土交 通省 河川 局防 災

H22.3

課・海岸室
117

海岸漂着危険物対応ガイドライン

農林水産省農村振興局・農H21.6

林水産省水産庁・国土交通
省河川局・国土交通省港湾
118

海岸保全施設維持管理マニュアル

農林水産省農村振興局防

R2.6

災課、
農林水産省水産庁防災漁村課、
国土交通省水管理・国土保全局海岸室、国
土交通省港湾局海岸・防災課
119

砂防事業の費用便益分析マニュアル(案)国土交通省水管理･国土保

R3.1

全局砂防部
120

土石流対策事業の費用便益分析マニュアル(案)国土交通省水管理･国土保

R3.1

全局砂防部
121

地すべり対策事業の費用便益分析マニュアル(案)国土交通省水管理･国土保

R3.1

全局砂防部
122

急傾斜地崩壊対策事業の費用便益分析マニュアル

建設省砂防部

R3.1

砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイドライン

国土交通省水管理･国土保

R2.3

(案)

全局砂防部

都道府県と気象庁が共同して土砂災害警戒情報を国土交通省水管理･国土保

作成・発表するための手引き

全局砂防部、
気象庁予報部

国土交通省河川局砂防部と気象庁予報部の連携に

国土交通省河川局砂防部、 H17.6

よる土砂災害警戒基準雨量の設定手法(案)

気象庁予報部、
国土交通省

(案)
123

124

125

R3.6

国土技術政策総合研究所
126

土砂災害ハザードマップ作成ガイドライン

国土交通省水管理・国土保
全局砂防部砂防計画課

1-38

R2.10

第１編 共通編（R4.10）

127

土砂災害警戒避難ガイドライン

国土交通省水管理･国土保

H27.4

全局砂防部
128

「地すべり防止技術指針」並びに「地すべり防止技

国土交通省河川局砂防部

H20.1

既設砂防堰堤を活用した小水力発電ガイドライン

国土交通省河川局砂防部

H22.2

（案）

保全課

山地河道における流砂水文観測の手引き（案）国土交通省国土技術政策

術指針解説」

129

130

H24.4

総合研究所
131

深層崩壊に起因する土石流の流下・氾濫計算マニュ

土木研究所

H25.1

土木研究所

H24.6

土木研究所

H21.1

アル(案)
132

大規模土移動検知システムにおけるセンサー設置マニュアル（案）133

表層崩壊に起因する土石流の発生危険度評価マニ
ュアル(案)

134

天然ダム監視技術マニュアル(案)

土木研究所

H20.12135

深層崩壊の発生の恐れのある渓流抽出マニュアル

土木研究所

H20.11(案)
136

振動検知式土石流センサー設置マニュアル(案)

土木研究所

H17.7

137

砂防ソイルセメント設計・施工便覧

砂防・地すべり技術センタ

H28.12ー
138

集落雪崩対策工事技術指針

雪センター

H8.2

139

北海道の地域特性を考慮した雪崩対策の技術資料

土木研究所寒地土木研究

H22.3

(案）

所

深層崩壊対策技術に関する基本的事項

国土交通省国土技術政策

140

H26.9

総合研究所
141

河川・海岸構造物の復旧における景観配慮の手引き

国土交通省水管理・国土保

H23.11

全局
142

砂防関係施設点検要領(案)

国土交通省水砂防部保全

H31.3

課
143

海岸施設設計便覧(2000 年版)

土木学会

H12.11144

海岸保全施設耐震点検マニュアル

農林水産省・水産庁・運輸

H7.4

省・建設省

1-39

第１編 共通編（R4.10）145

除塵施設設計指針

水門鉄管協会H11.6

146

港湾鋼構造物防食・補修マニュアル（財）
沿岸開発技術研究セ

H9.4

ンター
147

港湾の施設の維持管理技術マニュアル（財）
沿岸開発技術研究セH19.10

ンター

148

港湾の施設の維持管理計画書作成の手引き（財）
港湾空港建設技術サ

H20.12ービスセンター
149

埋立地の液状化対策ハンドブック（改訂版）（財）
沿岸開発技術研究セ

H9.8

ンター
150

プレストレストコンクリート港湾構造物設計マニ
ュアル

151

S62.3
旧運輸省港湾局

港湾緑地の植栽設計・施工マニュアル（財）
港湾空間高度化セン

H11.4

ター港湾・海域環境研究所
152

水中不分離性コンクリートマニュアル（設計・施工） （財）
沿岸開発技術研究セ

H1

ンター
153

ＳＰＳ（単杭構造）の設計の手引き（財）沿岸開発技術研究

H4

センター
154

新形式防波堤技術マニュアル（財）沿岸開発技術研究

H6

センター
155

車止め設計マニュアル（財）沿岸開発技術研究セ H6.4
ンター

156

ハイブリットケーソン設計マニュアル（財）沿岸開発技術研究セ H10
ンター

157

158

159

海上工事における深層混合処理工法技術マニュア（財）沿岸開発技術研究セ H20.7

ル（改訂版）

ンター

港湾・空港における軽量混合処理土工法技術マニ（財）沿岸開発技術研究セ H20.7

ュアル（改訂版）

ンター

事前混合処理工法マニュアル（改訂版）（財）沿岸開発技術研究セ H20.12
ンター

160

港湾構造物の維持・補修マニュアル（財）沿岸開発技術研究セ H11.6
ンター

161

津波・高潮防災ステーション技術マニュアル（財）沿岸開発技術研究セ H17.12
ンター

1-40

第１編 共通編（R4.10）

162

浮体構造物技術マニュアル（財）沿岸開発技術研究セ H3.3
ンター

163

164

港湾の施設を対象とした高流動コンクリート・マ（財）沿岸開発技術研究セ H9.5

ニュアル

ンター

港湾構造物設計事例集（平成１９年度改訂版）

H19.3
（財）
沿岸技術研究センター

165

港湾構造物と海藻草類の共生マニュアル（財）港湾空間高度化セン H10ター

166

港湾における干潟との共生マニュアル（財）港湾空間高度化セン H10
ター

167

地盤調査法

地盤工学会

H7.12

168

港湾工事設計便覧（社）日本港湾協会

S34

169

海洋綱構造物設計指針（案）解説

土木学会

S48

170

クレーン製作指針

日171

プレジャーボート用浮桟橋設計マニュアル(平成23年度改訂版)

本

機

械

学

会 S50

日本マリーナ・ビーチ協会

H23

172

公有水面埋立実務便覧（全訂二版）（ 社 ） 日 本 港 湾 協 会 H14

173

コンクリートのひびわれ調査，補修・補強指針（社）日本コンクリート

2013

工学協会

174

175

管理型廃棄物埋立護岸

設計・施工・管理マニュ

H25（財）港湾空間高度化環境 H20

アル（改訂版）

研究センター

浸透固化処理工法技術マニュアル（2010版）（財）沿岸開発技術研究

H22

センター
176

湾港緑地の管理マニュアル（財）港湾空間高度化環境 H6
研究センター

177

港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針

国土交通省港湾局

H15178

港湾における可動橋の構造計画マニュアル（財）沿岸開発技術研究

H19

センター
179

港湾の施設の点検診断ガイドライン

国土交通省港湾局

H26.7

180

港湾荷役機械の点検診断ガイドライン

国土交通省港湾局

H26.7

181

河川堤防設計指針

国土交通省河川局

H19.3

182

河川堤防構造検討の手引き(財)国土技術研究センタ

H24.2

ー
183

ドレーン工設計マニュアル

国土交通省水管理・国土保
全局

1-41

H25.6

第１編 共通編（R4.10）

184

ゴム袋体をゲート又は起伏装置に用いる堰のゴム

国土交通省

H27.3

国土交通省

H29.3

袋体に関する基準（案）
185
186

187

188

水文観測業務規程

国土交通省
水文観測業務規程細則

水管理・国土

保全局
国土交通省
水文観測データ統計処理要領

水管理・国土

保全局
国土交通省
水文観測データ品質照査要領

水管理・国土

保全局

H29.3

H26.3

H26.3

189

水文観測

全日本建設技術協会

H14

190

絵でみる水文観測中部建設協会H13.9

191

流量観測の高度化マニュアル（高水流量観測編）

土木研究所

H28.6

192

河川結氷時の流量推定手法マニュアル(案)

寒地土木研究所

H24.3

193

194

195
196

197

国土交通省水管理・国土保
河川構造物の耐震性能照査指針・解説
全局治水課
（財）
リバーフロント整備
高規格堤防盛土設計・施工マニュアルセンター
多自然川づくり基本指針

国土交通省河川局
国土交通省河川局

中小河川に関する河道計画の技術基準
大河川における多自然川づくり
解を深める－
198

199

国土交通省

河川

水管理・国土保全局河川環境課

実践的な河川環境の評価・改善の手引き（案）（財）
リバーフロント研究所
国土交通省水管理・国土保
ダム貯水池水質改善の手引き
全局河川環境課

200

H12.3
H18.10

環境課・治水課・防災課－Q＆A 形式で理

H28.3

H22.8

H31.3

H31.3

H30.3
農林水産省農村振興局整備部防災課、
農林水産省水産庁漁港漁場整備部防災

高潮浸水想定区域図作成の手引き Ver.2.10

漁村課、国土交通省水管理・国土保全局河川環境R3.7課、国土交通省水管理・国
土保全局海岸室、
国土交通
省港湾局海岸・防災課

201

小規模河川の氾濫推定図作成の手引き

国土交通省

1-42

R2.6

第１編 共通編（R4.10）

202

203

204

ダム事業における環境影響評価配慮書作成の手引

国土交通省

き（案）

保全局河川環境課

豪雨時の土砂生産をともなう土砂動態解析に関す

国土交通省国土技術政策

る留意点

総合研究所

河床変動計算を用いた土砂・洪水氾濫対策に関する
砂防施設配置検討の手引き（案）205

水管理・国土

H27.11
国土交通省国土技術政策
総合研究所

大規模土砂生産後に生じる活発な土砂流出に関す

国土交通省国土技術政策

る対策の基本的考え方（案）

総合研究所

206

R2.6

H30.11R2.6
国土交通省水管理・国土保
全局河川環境課水防企画室、国土交通省水管理・国
高潮特別警戒水位の設定の手引き

R3.5
土保全局海岸室、
国土交通
省国土技術政策総合研究所河〔３〕道 路 関 係
1

建設省所管道路事業影響評価技術指針

建設省

S60.9

2

道路環境影響評価要覧 〈1992 年版〉

道路環境研究所

H4.93

道路構造令の解説と運用

日本道路協会H27.6

4

第７次改訂 道路技術基準通達集 － 基準の変遷と

ぎょうせい

H14.3

通達 －
5

林道規程－運用と解説－

日本林道協会H23.8

6

交通渋滞実態調査マニュアル

建設省土木研究所

H2.2

7

自転車道等の設計基準解説

日本道路協会S49.108

自転車道必携自転車道路協会

S60.3

9

自転車利用環境整備のためのキーポイント

日本道路協会H25.6

10

交通工学ハンドブック 2014

交通工学研究会

H25.1211クロソイドポケットブック(改訂版)

日本道路協会S49.8

12

道路の交通容量

日本道路協会S59.9

13

道路の交通容量 1985

交通工学研究会

S62.2

14

HIGHWAY CAPACITY

Transportation Research

2010

MANUALBoard
15

平面交差の計画と設計 基礎編 －計画・設計・交通

交通工学研究会

H30.11

交通工学研究会

H19.10信号制御の手引き－
16

平面交差の計画と設計－応用編－2007

1-43

第１編 共通編（R4.10）17

路面標示設置マニュアル18

交通工学実務双書第４巻

市街地道路の計画と交通工学研究会

H24.1

交通工学研究会

S63.12

H29.6

設計
19

生活道路のゾーン対策マニュアル

交通工学研究会20

道路環境影響評価の技術手法（平成２４年度版）及国土技術政策総合研究所、 H25.3

び道路環境影響評価の技術手法 4.騒音 4.1 自動

土木研究所

車の走行に係る騒音（令和２年度版）
21

道路土工要綱日本道路協会H21.6

22

道路土工－切土工・斜面安定工指針（平成 21 年度

日本道路協会

H21.6

版）
23

道路土工－盛土工指針（平成 22 年度版）

日本道路協会H22.4

24

道路土工－軟弱地盤対策工指針（平成 24 年度版）

日本道路協会H24.8

25

道路土工－仮設構造物工指針

日本道路協会H11.3

26

道路土工－擁壁工指針（平成 24 年度版）

日本道路協会H24.7

27

道路土工－カルバート工指針（平成 21 年度版）

日本道路協会H22.3

28

多数アンカー式補強土壁工法設計・施工マニュアル

土木研究センター

H26.8

土木研究センター

H26.8

土木研究センター

H25.12

土木研究センター

H26.9

プレキャストボックスカルバート設計・施工マニュ

全国ボックスカルバート

H30.4

アル(鉄筋コンクリート製・プレストレストコンク

協会

第３版
29

補強土（テールアルメ）壁工法設計・施工マニュア
ル

30

第 3 回改訂版

ジオテキスタイルを用いた補強土の設計・施工マニ
ュアル改訂版

31

アデムウォール（補強土壁）工法設計・施工マニュ
アル

32

リート製)
33

下水道用強化プラスチック複合管道路埋設指針（平強化プラスチック複合管

成 11 年改訂）

協会

34

下水道用硬質塩化ビニル管道路埋設指針

塩化ビニル管継手協会

H11.3

35

プレキャストボックスカルバート設計施工要領･同

日本 PC ボックスカルバー

H24.3

解説

ト製品協会

36

のり枠工の設計・施工指針

全国特定法面保護協会

H25.1037

道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編)

日本道路協会H29.1138

道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼橋・鋼部材編)

日本道路協会H29.11

1-44

H11.3

第１編 共通編（R4.10）39

道路橋示方書・同解説(Ⅲコンクリート橋・コンク

日本道路協会H29.11

リート部材編)40

道路橋示方書・同解説(Ⅳ下部構造編)

日本道路協会H29.1141

道路橋示方書・同解説(Ⅴ耐震設計編)

日本道路協会H29.1142

鋼道路橋疲労設計便覧

日本道路協会R2.9

43

鋼道路橋設計便覧

日本道路協会R2.9

44

鋼道路橋施工便覧（改訂版）

日本道路協会R2.9

45

道路橋耐風設計便覧

日本道路協会H20.1

46

杭基礎設計便覧

日本道路協会R2.9

47

杭基礎施工便覧

日本道路協会R2.9

48

鋼管矢板基礎設計施工便覧

日本道路協会H9.12

49

斜面上の深礎基礎設計施工便覧

日本道路協会H24.4

50

立体横断施設技術基準・同解説

日本道路協会S54.1

51

コンクリート道路橋設計便覧

日本道路協会R2.9

52

コンクリート道路橋施工便覧

日本道路協会

R2.9

53

道路橋伸縮装置便覧

日本道路協会S45.4

54

道路橋支承便覧

日本道路協会H30.1255

鋼道路橋防食便覧

日本道路協会H26.3

56

道路橋補修便覧

日本道路協会S54.2

57

小規模吊橋指針・同解説

日本道路協会S59.4

58

道路橋床版防水便覧

日本道路協会H19.3

59

鋼構造架設設計施工指針［2012 年版］

土木学会

H24.6

60

美しい橋のデザインマニュアル第 1 集

土木学会

H5.3

61

美しい橋のデザインマニュアル第 2 集

土木学会

H5.7

62

橋の美Ⅰ－道路橋景観便覧

日本道路協会S52.7

63

橋の美Ⅱ－道路橋景観便覧

S56.6

橋の美Ⅲ－橋梁デザインノート

H4.5

道路トンネル技術基準(換気編)・同解説 平成 20 年

日本道路協会H20.10改訂版
64

道路トンネル技術基準(構造編)・同解説

日本道路協会H15.1165

道路トンネル非常用施設設置基準・同解説

日本道路協会R 元.9

66

道路トンネル維持管理便覧【本体工編】(令和 2 年

日本道路協会

R2.8

日本道路協会H28.11

版)
67

道路トンネル維持管理便覧【付属施設編】(改訂版)

1-45

第１編 共通編（R4.10）

68

道路トンネル観察･計測指針 平成 21 年改訂版

日本道路協会H21.2

69

道路トンネル安全施工技術指針

日本道路協会H8.10

70

シールドトンネル設計・施工指針

日本道路協会H21.2

71

舗装の構造に関する技術基準・同解説

日本道路協会H13.9

72

舗装設計施工指針 平成 18 年版

日本道路協会H18.2

73

アスファルト舗装工事共通仕様書解説(改訂版)

日本道路協会H4.12

74

舗装設計便覧

平成 18 年版

日本道路協会H18.2

75

舗装施工便覧

平成 18 年版

日本道路協会H18.2

76

アスファルト混合所便覧(平成８年版)

日本道路協会H8.10

77

舗装再生便覧 平成 22 年版

日本道路協会H22.1178

砂利道の瀝青路面処理指針

日本アスファルト協会

S59.9

79

フルデプス・アスファルト舗装設計施工指針(案)日本アスファルト協会

S61.9

80

製鋼スラグを用いたアスファルト舗装設計施工指鐵鋼スラグ協会

S57.7

編集:鉄鋼スラグ路盤設計

H27.3

針
81

鉄鋼スラグ路盤設計施工指針

施工指針作成委員会
発行:土木研究センター
82

インターロッキングブロック舗装設計施工要領

インターロッキングブロ

H29.3

ック舗装技術協会
83

設計要領第一集

84

舗装保全編・舗装建設編

NEXCO

H29.7

構内舗装・排水設計基準及び同資料 平成 27 年版

国土交通省

H27.3

85

併用軌道構造設計指針

日本道路協会S37.5

86

舗装性能評価法－必須および主要な性能指標の評

日本道路協会

H25.4

日本道路協会

H20.3

価法編－
87

舗装性能評価法

別冊－必要に応じ定める性能指標の評価法編－88

道路維持修繕要綱(改訂版)

日本道路協会S53.7

89

舗装調査・試験法便覧（平成 31 年度版）(全４分冊)

日本道路協会H31.3

90

道路震災対策便覧（震前対策編）平成 18 年度改訂

日本道路協会

H18.9

日本道路協会

H19.3

版
91

道路震災対策便覧（震災復旧編）平成 18 年度改訂
版

92

道路震災対策便覧（震災危機管理編）

日本道路協会R 元.7

93

落石対策便覧

日本道路協会H29.12

1-46

第１編 共通編（R4.10）

94

道路緑化技術基準・同解説

日本道路協会H28.3

95

道路土工構造物技術基準・同解説

日本道路協会H29.3

96

道路防雪便覧

日本道路協会H2.5

97

共同溝設計指針

日本道路協会S61.3

98

プレキャストコンクリート共同溝設計･施工要領

道路保全技術センター

H6.3

(案)
99

共同溝耐震設計要領(案)

建設省土木研究所

S59.10100

キャブシステム技術マニュアル(案)解説

開発問題研究所

H5.8

101

防護柵の設置基準・同解説（改訂版）/ボラード設

日本道路協会

R3.3

置便覧
102

車両用防護柵標準仕様・同解説

日本道路協会H16.3

103

道路標識設置基準・同解説

日本道路協会R2.6

104

道路標識構造便覧

日本道路協会R2.6

105

視線誘導標設置基準・同解説

日本道路協会S59.10106

道路照明施設設置基準・同解説

日本道路協会H19.10107

道路・トンネル照明器材仕様書

建設電気技術協会

H31.3

108

LED 道路・トンネル照明導入ガイドライン（案）

国土交通省

H27.3

109

道路反射鏡設置指針

日本道路協会S55.12110

視覚障害者誘導用ブロック設置指針・同解説

日本道路協会S60.9

111

道路標識ハンドブック

全国道路標識・標示業協会

R4.1

編

R4.1

(2021 年度版)

道路標識ハンドブックⅡ （2021 年度版）
道路標識ハンドブックⅢ （2020 年度版）
112

路面標示ハンドブック第 5 版

R3.3
全国道路標識・標示業協会

H30.10編
113

駐車場設計･施工指針 同解説

日本道路協会H4.11

114

料金徴収施設設置基準(案)・同解説

日本道路協会H11.9

115（補訂版）道路のデザイン

道路デザイン指針（案） 日本みち研究所

H29.11とその解説
116

景観に配慮した道路附属物等ガイドライン

日本みち研究所

H29.11117

路上自転車・自動二輪車等駐車場設置指針・同解説

日本道路協会H19.1

118

道路防災総点検要領［豪雨・豪雪等］

道路保全技術センター

H8.8

119

道路防災総点検要領［地震］

道路保全技術センター

H8.8

1-47

第１編 共通編（R4.10）

120

防災カルテ作成・運用要領

道路保全技術センター

H8.12

121

道路防災点検の手引［豪雨・豪雪等］

道路保全技術センター

H19.9

122

橋梁の維持管理の体系と橋梁管理カルテ作成要領

国土交通省道路局国道・技

H16.3

（案）

術課

橋梁定期点検要領

国土交通省道路局国道・防

123

H31.3

災課
124

鋼製橋脚隅角部の疲労損傷臨時点検要領

国道課長

125

道路橋のアルカリ骨材反応に対する維持管理要領

高速国道課長、国道課長、 H15.3（案）

有料道路課長126

PCT 桁橋の間詰めコンクリート点検要領（案）

国道課長

H15.1

127

橋梁における第三者被害予防措置要領（案）

国道・防災課長H28.12128

コンクリート橋の塩害に関する特定点検要領（案） 国道・防災課長

H16.3

129

道路土工構造物点検要領

H30.6

国土交通省道路局国道・技

H14.5

術課

130

舗装点検要領国土交通省道路局国道・防

H29.3

災課

131

道路トンネル定期点検要領

国土交通省道路局国道・技

H31.3

術課
132

シェッド・大型カルバート等定期点検要領

国土交通省道路局国道・技

H31.3

術課
133

134

国土交通省道路局国道・技
歩道橋定期点検要領
術課
国土交通省道路局国道・技
附属物（標識、照明施設等）点検要領

術課

135

舗装点検要領に基づく舗装マネジメント指針

136

舗装性能評価法 -必須および主要な性能指標編（平成 25 年版）

137

舗装性能評価法 -必要に応じ定める性能指標の評
価法編-

H31.3

H31.3

日本道路協会

H30.9

日本道路協会

H25.4

日本道路協会H20.3

138

ずい道等建設工事における換気技術指針

建設業労働災害防止協会

H24.3

139

道路管理施設等設計指針（案）・道路管理施設等設

日本建設機械施工協会

H15.7

計要領（案）

1-48

第１編 共通編（R4.10）140

構想段階における道路計画策定プロセスガイドラ

国土交通省道路局

H25.7

イン
141

凸部、狭窄部及び屈曲部の設置に関する技術基準

国土交通省都市局･道路局

H28.3

142

ラウンドアバウトマニュアル

交通工学研究会

H28.4

143

安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン

国土交通省道路局

H28.7

警察庁交通局
144

道路橋ケーブル構造便覧

日本道路協会

R3.11

145

舗装種別選定の手引き

日本道路協会R3.12〔４〕電気・機械・設備等
1

日本電機工業会(ＪＥＭ)規格

日本電機工業会－

2

解説

経済産業省原子力安全・保H28.9

電気設備の技術基準

安院
3

内線規程 JEAC 8001-2018

日本電気協会H28.104電気通信設備工事共通仕様書

国土交通省

R 元.6

5

電気通信設備施工管理の手引き

建設電気技術協会

H30.9

6

建築設備設計基準

平成 30 年版

国土交通省

H30.3

7

公共建築工事標準仕様書 [電気設備工事編] 平成

国土交通省

H31.3

国土交通省

H31.3

国土交通省

H31.3

国土交通省

H31.3

平成 31 年版
平成 30 年版

31 年版
8

公共建築工事標準仕様書 [機械設備工事編] 平成
31 年版

9

公共建築設備工事標準図 [電気設備工事編] 平成
31 年版

10

公共建築設備工事標準図 [機械設備工事編] 平成
31 年版

11

電気設備工事監理指針

公共建築協会H28.1012電気通信設備工事費積算のための工事数量とりま

建設電気技術協会

H12.3

とめ要領
13

通信鉄塔設計要領・同解説

建設電気技術協会

H25.3

14

通信鉄塔・局舎耐震診断基準（案）・同解説

建設電気技術協会

H25.3

15

光ファイバケーブル施工要領・同解説

建設電気技術協会

H25.3

16

電気通信施設設計要領・同解説（電気編）

建設電気技術協会

H29.9

17

電気通信施設設計要領・同解説（通信編）

建設電気技術協会

H29.1118

電気通信施設設計要領・同解説（情報通信システム

建設電気技術協会

H30.1

建設電気技術協会

H31.4

編）
19

雷害対策設計施工要領（案）
・同解説

1-49

第１編 共通編（R4.10）20

電気通信施設劣化診断要領・同解説（電力設備編） 建設電気技術協会

H18.1121

機械工事塗装要領（案）
・同解説

国土交通省

H22.3

22

機械工事共通仕様書（案）

国土交通省

H29.3

23

機械工事管理基準（案）

国土交通省

H29.3

24

河川用ゲート設備点検・整備・更新マニュアル（案） 国土交通省

H27.3

25

河川ポンプ設備点検・整備・更新マニュアル（案） 国土交通省

H27.3

26

ダム用ゲート設備等点検・整備・更新検討マニュア

国土交通省

H30.3

国土交通省

H28.3

ル（案）
27

道路機械設備点検・整備・更新マニュアル（案）

注意：最新版を使用するものとする。

1-50