1（資料４-２）施工の経緯＜大断面の施工＞

Copyright © 2015 TAISEI CORPORATION All Rights Reserved.

2

事故発生までの進捗状況

資料P2

大断面トンネル

地表面陥没時切羽位置(103基)【工事進捗履歴】
2016年10月04日：大断面ﾄﾝﾈﾙ着手（先進導坑）
2016年10月20日：大断面ﾄﾝﾈﾙ先進導坑ｼｰﾙﾄﾞ接合部到達掘削・一次支保・補助工法完了

2016年10月20日：大断面ﾄﾝﾈﾙ拡幅掘削開始

施工完了

2016年11月08日：103基天端から異常出水、地表面陥没
Copyright © 2015 TAISEI CORPORATION All Rigts Reserved.

3

施工ステップ（①先進導坑）

資料P4

【平面図】
掘削方向

【縦断図】
掘削方向

C

【横断図】
約11.5m

先進導坑(全断面掘削)

約15.8mCopyright © 2015 TAISEI CORPORATION All Rigts Reserved.

4

施工ステップ（②本坑）

資料P5

【平面図】
掘削方向

【縦断図】
掘削方向

【横断図】
約11.5m

上半拡幅掘削※下半は3～6基遅れ

約15.8mCopyright © 2015 TAISEI CORPORATION All Rigts Reserved.

5

大断面トンネル掘削時の施工状況

Copyright © 2015 TAISEI CORPORATION All Rights Reserved.

6

地層構成・形状の見直し経緯

資料P6○追加ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査結果より、岩被りが2.1m→1.5mと0.6m減少
・大断面ﾄﾝﾈﾙの形状をより扁平に変更
・岩被り２m以上(強風化頁岩)を確保

追加ボーリング

地層分布：変更前

地層分布：変更後

地層分布：変更後

トンネル形状：変更前

トンネル形状：変更前

トンネル形状：変更後

掘削方法：変更前

掘削方法：変更前

掘削方法：変更後→岩被り：約2.1m→岩被り：約1.5m→岩被り：約2.7m
Copyright © 2015 TAISEI CORPORATION All Rigts Reserved.

7

施工ステップ（①先進導坑）資料P7【先進導坑の補助工法】 10月：先進導坑がシールド接合部へ到達※委員会資料に一部誤記があったため、事実に基づき訂正した箇所を含む。

Copyright © 2015 TAISEI CORPORATION All Rigts Reserved.

8施工ステップ（ ②本坑）

資料P8【拡幅掘削の補助工法】※委員会資料に一部誤記があったため、事実に基づき訂正した箇所を含む。

Copyright © 2015 TAISEI CORPORATION All Rigts Reserved.

9

補助工法の概要

参考資料P3【上半拡幅掘削時のAGF】○当初計画：無拡幅工法
・打設角度：約10°→鋼管先端がトンネル上方の遮水層を突き抜け、坑内へ地下水と土砂を引き込む恐れ○変更後：最小拡幅工法
・AGF打設切羽：通常断面より30cm程度拡幅
・打設角度：6°～7°→坑内へ地下水と土砂を引き込むことなく打設
Copyright © 2015 TAISEI CORPORATION All Rigts Reserved.

No.9010No.103切羽写真（先進導坑掘削時）

掘削
方向
No.98

参考資料P4No.112

陥没箇所の掘削断面（先進導坑）112基（9/29 夜勤）103基（10/7 昼勤）

98基（10/12 昼勤）

90基（10/20 昼勤）

Copyright © 2015 TAISEI CORPORATION All Rigts Reserved.

No.103

切羽写真（上半拡幅掘削時）

11No.114
掘削
方向

参考資料P6

天端に強風化頁岩が出現

107基（11/1 夜勤）106基（11/2 昼勤）

107基

103基掘削中
異常出水
地表面陥没

105基（11/4 夜勤）104基（11/7 昼勤）

Copyright © 2015 TAISEI CORPORATION All Rigts Reserved.

12

切羽写真（AGF施工状況：陥没箇所手前2.7m） 参考資料P7
削孔前マーキング（11/3 昼勤）

削孔状況（11/3 夜勤）

注入状況（11/4 夜勤）

注入状況（11/4 夜勤）

Copyright © 2015 TAISEI CORPORATION All Rigts Reserved.

No.103

施工状況（異常出水時）

13

掘削方向

参考資料P8

天端肌落ち（夜勤）天端肌落ち（11/7 夜勤）

異常出水状況（11/7 夜勤）

Copyright © 2015 TAISEI CORPORATION All Rigts Reserved.

14

施工状況の詳細（AGF施工ステップ②）

参考資料P10

打設角度：７°
打設角度：６°

Copyright © 2015 TAISEI CORPORATION All Rigts Reserved.

15

施工状況の詳細（AGF施工ステップ③）

参考資料P11

打設角度：７°
打設角度：６°

Copyright © 2015 TAISEI CORPORATION All Rigts Reserved.

16

施工状況の詳細（AGF施工ステップ④）

参考資料P12

打設角度：７°
打設角度：６°

Copyright © 2015 TAISEI CORPORATION All Rigts Reserved.

17

施工状況の詳細（AGF施工ステップ⑤）

参考資料P13

打設角度：７°
打設角度：６°

Copyright © 2015 TAISEI CORPORATION All Rigts Reserved.

18

施工状況の詳細（AGF施工ステップ⑥）

参考資料P14

打設角度：７°
打設角度：６°

Copyright © 2015 TAISEI CORPORATION All Rigts Reserved.

19

施工状況の詳細（AGF施工ステップ⑦）

参考資料P15

陥没発生時の状況

打設角度：６°

打設角度：７°

Copyright © 2015 TAISEI CORPORATION All Rigts Reserved.

20

施工状況（人員配置）

参考資料P16

施工時の受注者の人員配置（計9名）（坑内）７名①JV職員④機械OP⑦機械OP補助②安全衛生責任者⑤機械OP（地上）２名⑧バッチャープラント操作③作業主任者⑥機械OP補助⑨天井クレーン操作

道路陥没事故発生時の初期対応
Copyright © 2015 TAISEI CORPORATION All Rigts Reserved.

21

計測結果

Copyright © 2015 TAISEI CORPORATION All Rights Reserved.

22

管理基準と計測結果（A計測地表面沈下）

参考資料P19【A計測：地表面沈下】 （測点：105基）

１０５基
陥没前
：顕著な変動無し※台風のため計器待避

Copyright © 2015 TAISEI CORPORATION All Rigts Reserved.

参考資料P20

管理基準と計測結果（A計測23

天端沈下・内空変位）【A計測：天端沈下・内空変位】 （測点：104基 先進導坑）
変位・沈下(mm)

切羽はなれ(m)50.080
10/21 2:40
先進導坑
シールド接合部
到達40.010/26 23:00
大断面すりつけ部
1基目（114基）

11/3 17:00
大断面切拡げ3基目（106基）

30.0

20.07060

陥没前50：顕著な変動無し
10.0

400.0

-10.0
下半進行

-2.5
-2.8
-7.0
-12.4
-13.5
-14.8

30

20-20.010-30.00-40.0-50.0[2016/10/08]

上半進行[2016/10/13][2016/10/18][2016/10/23][2016/10/28]-10-20[2016/11/02]
Copyright © [2016/11/07]
2015 TAISEI CORPORATION All Rigts Reserved.

24

参考資料P21

管理基準と計測結果（B計測 吹付けコンクリート応力）【B計測：吹付けコンクリート応力】（測点：105基と106基の間）
[Ｔ1]

[Ｔ2]

[Ｔ4]

[Ｔ5]

[Ｔ3]

25.0
20.0

103基掘削80：天端応力が変動

11/8 5:15
陥没発生

70

吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ応力（N/mm2)

15.0

T1 管理レベルⅢ
T1 管理レベルⅡ10.0[Ｔ1] 9.2

5.0[Ｔ2] 2.1[Ｔ3] 1.8[Ｔ4] 0.3[Ｔ5] -0.1

0.0-5.050

T1 管理レベルⅠ

4030

No.10520-10.0

10
下半進行－引張60

切羽はなれ（m）＋圧縮

上半測点：T1～T5
下半測点：T6～T7（未設置）

掘削方向

-15.0

0

上半進行

-20.0
-25.0
16/11/5-10

16/11/6

16/11/7

16/11/8

16/11/9

16/11/10-20
16/11/11
16/11/12
Copyright © 2015 TAISEI CORPORATION All Rigts Reserved.

25

管理基準と計測結果（B計測 鋼製支保工応力） 参考資料P21【B計測：鋼製支保工応力】（測点：105基）[S1-In][S2-In][S3-Iｎ][S4-In][S5-In]50.0

上半測点：S1～S5
No.105：大きな変動発生

下半測点：S6～S7（未設置）
10011/8 5:15
陥没発生

掘削方向

鋼製支保工応力（N/mm2)

0.0[S3-Out] -34[S4-Out] -46[S5-Out] -51.1[S1-In] -54.6[S2-Out] -77[S4-In] -79-50.0-100.08060
S3 管理レベルⅠ

40
S3 管理レベルⅡ[S5-In] -131.5[S2-In] -140.3-150.0S3 管理レベルⅢ

切羽はなれ（m）＋引張103基掘削[S1-Out][S2-Out][S3-Out][S4-Out][S5-Out]

20[S1-Out] -161.4－圧縮

下半進行-200.0-250.016/11/5

上半進行

16/11/6

16/11/7

16/11/8[S3-Iｎ] -200.8

16/11/9

016/11/10

16/11/11-2016/11/12

Copyright © 2015 TAISEI CORPORATION All Rigts Reserved.

26

管理基準と計測結果（B計測 長尺鋼管縁応力） 参考資料P22【B計測：長尺鋼管縁応力】（測点：103基 ※0mの位置）

陥没前：顕著な変動無し

No.103掘削方向※委員会資料に一部誤記があったため、事実に基づき訂正した箇所を含む。

Copyright © 2015 TAISEI CORPORATION All Rigts Reserved.

27

管理基準と計測結果（C計測 ガス管沈下）

参考資料P23【C計測：ガス管沈下】
5010/21 2:40
先進導坑
シールド接合部
到達

40

11/3 17:00
大断面切拡げ3基目（106基）

3010/26 23:00
大断面すりつけ部
1基目（114基）

ガス管沈下量（mm）

2011/8 5:15
陥没発生

100.0-4.0-7.0-10.00-10-20-30-40

陥没前：顕著な変動無し

9-1

10-1

11-1

16-1-50

Copyright © 2015 TAISEI CORPORATION All Rigts Reserved.

28

管理基準と計測結果（C計測 下水幹線変形）

参考資料P24【C計測：下水幹線変形】＋伸び10.0

層別沈下計 相対変位 （上断面値－下断面値）

相対10/21 2:40
先進導坑
シールド接合部
到達

9.0
8.0
7.0

11/3 17:00
大断面切拡げ3基目（106基）

6.0
5.0

10/26 23:00
大断面部すりつけ部
1基目（114基）

沈下量 （mm）

4.0

11/8 5:15
陥没発生

3.0
2.0
1.00.02016/11/7 10:00
0.4-1.0-2.0-3.0-4.0-5.0

陥没前

掘削方向-6.0：顕著な変動無し－縮み-7.0
-8.0
層別沈下計

-9.0

-10.0
16/9/22

16/9/27

16/10/2

16/10/7

16/10/12

16/10/17

16/10/22

16/10/27

16/11/1

16/11/6

16/11/11

Copyright © 2015 TAISEI CORPORATION All Rigts Reserved.

29

管理基準と計測結果（C計測 地下水位）

参考資料P25【C計測：地下水位】
掘削方向

地下水位測点陥没前No.22E-2：顕著な変動無し

Copyright © 2015 TAISEI CORPORATION All Rigts Reserved.

30

管理基準と計測結果（C計測 地下水位）

参考資料P25【C計測：地下水位】
掘削方向

地下水位測点

No.23E-4

陥没前：顕著な変動無し

Copyright © 2015 TAISEI CORPORATION All Rigts Reserved.