2014 年度
事業報告書
特定非営利活動法人ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト
１．概要
本年度より植林中心の活動から、本格的に、過去の植林地の維持や先住民の所有する森林での養蜂、果樹栽培、沈香の植林等のアグロフォレストリーを行い、コミュニテイー・フォレストリーの実践の基盤作りを中心に行いました。コミュニティー・フォレストリーは、今年で 2 年目ですが、各村で浸透しつつあり、村人より様々な依頼が出ており、村人の興味がこの事業に向いているのが感じられ、今後の軸となる作業になることが予想されますが、一方で、村人の無使用の土地がかなりある事が認識出来ましたので、土地の有効利用へ繋げられます。
年間の新規植林規模は、昨年同様２０ｈａで、既植林地での効率的な維持活動を進めて、より良い生育環境の整備を行いました。

２．作業の詳細
１）サラワク州森林局担当者との年度計画の打ち合わせ
日時・場所： 2014 年 4 月 8 日 サラワク州森林局植林部会議室

出席者： Mr. Wong Siong Kuan（サラワク州森林局植林部部長）,
Mr. Jonathan Lat ( サラワク州森林局植林部)
酒井和枝 （NPO ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト理事長）
鍋嶋誠一朗 （NPO ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト副理事長） 延べ 5 名

内容： 新任の植林部部長の Mr. Wong 氏も含め、植林活動の体制と、サラワク州森林局の協力内容の確認、活動の問題点や課題に関する打合わせ。

２）サバル森林保護地区近隣の先住民との打ち合わせ
日時・場所： 2014 年 4 月 12 日 サバル森林保護地区内事務所にて。
出席者： Mr. Jonathan Lat ( サラワク州森林局植林部)
酒井和枝 （NPO ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト理事長）
鍋嶋誠一朗 （NPO ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト副理事長）
Mr. Ekin Empati 他村人 15 名 延べ 18 名

内容

： 年間計画における植林の日程や人員動員に関する打ち合わせ。効率の良い時期の設定、先住民の農耕作業との兼ね合いができる日程等の打ち合わせ。
コミュニティ･フォレストリー実践における方針の打合せ。

３）サバル森林保護地区の既植林地の第 1 回維持活動
既植林地の成長率の良く無い場所や、問題の箇所の特定をし、今年度の維持活動の優先順位を決めた。
まずは、成長率の良く無い乾燥地の場所の維持活動、及び、植替え等を行った。
・日時、場所 2014 年 4 月 15 日～4 月 24 日 サバル森林保護地区
植替え用の植林苗木 80 本 (既植林地４ ha )樹種：Shorea Macrophylla
・従事者 Mr. Jonathan Lat ( サラワク州森林局植林部)
酒井和枝 （NPO ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト理事長）
鍋嶋誠一朗 （NPO ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト副理事長）
先住民 10 名 他4）第 6 回定時総会、及び、理事/会員による、サバル森林保護地区年間 20ha 植林の第 1 回植林（1ha）
今年度初の植林は、第 6 回定時総会に合わせて、日本からの理事の参加による植林でした。
・日時、場所 2014 年 6 月４日～6 月 8 日 サバル森林保護地区
400 本 ( 1.00 ha )樹種：Shorea Macrophylla
・従事者 Mr. Jonathan Lat ( サラワク州森林局植林部)
酒井和枝 （NPO ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト理事長）
鍋嶋誠一朗 （NPO ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト副理事長）
天野正昭 （NPO ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト 監事）
後藤 斎 （NPO ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト理事）
伊藤千尋 （NPO ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト理事）
テンインシオン （NPO ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト 会員）
イダ フランシス （NPO ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト 会員）
先住民 10 名
Sabal Kruin 村、Sabal Apeng 村、Sg. Kura 村の 3 村の代表者
5)

サバル森林保護地区の既植林地の第 2 回維持活動

維持活動は、主に、緩効性肥料を利用し、また、下枝落しを中心に行いました。
・日時、場所 2014 年 6 月 20 日～6 月 26 日 サバル森林保護地区
植替え用の植林苗木 100 本 (既植林地 8 ha )樹種：Shorea Macrophylla
・従事者 Mr. Jonathan Lat ( サラワク州森林局植林部)
鍋嶋誠一朗 （NPO ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト副理事長）
先住民族 10 名６）ジョホールバル日本人学校植林
隔年で主催される、修学旅行の一環で、今年で３回目の植林となる、ジョホールバル日本人学校の小学部の５年生と６年生の植林。
・日時、場所 2014 年 6 月 23 日～6 月 27 日 クバ国立公園
100 本 ( 0.25 ha )樹種：Shorea Macrophylla
・従事者 Mr. Jonathan Lat ( サラワク州森林局植林部)
酒井和枝 （NPO ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト理事長）
先住民 5 名 他
7）N.GKS 澤井隊の植林 サバル森林保護地区年間 20ha 植林の第 2 回植林（1.5ha）
今回で 6 回目となる N.GKS

澤井隊の植林は、平成 25 年度 8 月に続き、近隣の約 20 名の小学生を招待し、植林活動を行いました。
・日時、場所 2014 年 7 月 5 日～7 月 11 日 サバル森林保護地区
600 本 ( 1.5 ha )樹種：Shorea Macrophylla
・従事者 Mr. Jonathan Lat ( サラワク州森林局植林部)
酒井和枝 （NPO ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト理事長）
鍋嶋誠一朗 （NPO ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト副理事長）
先住民 10 名

テラグス小学校の 5～6 年生の 20 名と引率教員

8）立教大学観光学部植林 サバル森林保護地区年間 20ha 植林の第 3 回植林（1ha）
今回で 5 回目となる立教大学観光学部の植林を行いました。 過去同様に苗運びから穴掘り、植込み、肥料頒布、一式を行う植林で、学生と先住民の人々との交流がおこなわれました。
・日時、場所 2014 年 8 月 3 日～8 月 9 日 サバル森林保護地区
400 本 ( 1 ha )樹種：Shorea Macrophylla
・従事者

Mr. Jonathan Lat ( サラワク州森林局植林部)
酒井和枝 （NPO ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト理事長）
鍋嶋誠一朗 （NPO ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト副理事長）
先住民 10 名 他

9）コミュニティ･フォレストリー 果樹や沈香の苗木の植林
日時、場所 2014 年 9 月 10 日～9 月 29 日 サバル森林保護地区近隣の 4 村にて（各 2 家族）。
Sabal Aping 村 / Sabal Kruin Lama 村
Sabal Kruin baru 村 / Sabal Kruin Tengah 村
1,200 本樹種：果樹（ランブータン、ダバイ、マンゴスチン、ランサット、マンゴ等,-900 本）
沈香(300 本)
・従事者 Mr. Jonathan Lat ( サラワク州森林局植林部)
酒井和枝 （NPO ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト理事長）
鍋嶋誠一朗 （NPO ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト副理事長）
先住民 30 名 他

10）サバル森林保護地区での苗作りと苗育成作業（４~9 月を通し）
サバル森林保護地区、森林局事務所の苗畑センターでの苗作りと苗の育成を定期的に先住民の人々に手伝ってもらっています。

週に１回、植林に関わる人々から数人づつで、苗畑センターにてポット苗作り、水掛け、肥料やり等の作業をします。 苗木も出来るだけ沢山の種類を育てる事が出来る様にしています。
・日時、場所 2014 年４月~９月 サバル森林保護地区の事務所の苗畑センター
・従事者 Mr. Jonathan Lat ( サラワク州森林局植林部)
酒井和枝 （NPO ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト理事長）
鍋嶋誠一朗 （NPO ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト副理事長）
先住民 10 名11）サバル森林保護地区年間 20ha 及び 維持活動。
新規植林の 800 本以外に、維持活動は、枯れた苗木の植替え、及び、緩効性肥料頒布を中心に行いました。また、３ｍ以上の木は枝打ち作業を行いました。
・日時、場所 2014 年 10 月 24 日～10 月 28 日

サバル森林保護地区

800 本 ( 2.00 ha )樹種：Shorea Macrophylla
・従事者 Mr. Jonathan Lat ( サラワク州森林局植林部)
鍋嶋誠一朗 （NPO ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト副理事長）
先住民族 10 名12）サバル森林保護地区年間 20ha 及び 維持活動。
新規植林の 1200 本以外に、維持活動は、枯れた苗木の植替え、及び、緩効性肥料頒布を中心に行いました。また、３ｍ以上の木は枝打ち作業を行いました。
・日時、場所 2014 年 11 月 24 日～11 月 29 日

サバル森林保護地区

1200 本 ( 3.00 ha )樹種：Dryobalanops Beccarii
・従事者 Mr. Jonathan Lat ( サラワク州森林局植林部)
鍋嶋誠一朗 （NPO ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト副理事長）
先住民族 10 名13）サバル森林保護地区年間 20ha。
新規植林の 3000 本の植林を行いました。
・日時、場所 2014 年 12 月 8 日～12 月 22 日 サバル森林保護地区
3000 本 ( 7.50 ha )樹種：Shorea Macrophyllaと Dryobalanops

Beccarii

・従事者 Mr. Jonathan Lat ( サラワク州森林局植林部)
鍋嶋誠一朗 （NPO ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト副理事長）
先住民族 10 名

14）コミュニティ･フォレストリー 果樹や沈香の苗木の維持活動
日時、場所 2014 年 12 月 20 日～12 月 22 日 サバル森林保護地区近隣の 4 村にて（各 2 家族）。
Sabal Aping 村 / Sabal Kruin Lama 村
Sabal Kruin baru 村 / Sabal Kruin Tengah 村
1,200 本樹種：果樹（ランブータン、ダバイ、マンゴスチン、ランサット、マンゴ等,-900 本）
沈香(300 本)
・従事者 Mr. Jonathan Lat ( サラワク州森林局植林部)
酒井和枝 （NPO ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト理事長）
鍋嶋誠一朗 （NPO ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト副理事長）
先住民 30 名 他15）サバル森林保護地区年間 20ha 及び 維持活動。
新規植林の 1600 本の植林を行いました。維持活動は、枯れた苗木の植替え、及び、緩効性肥料頒布を中心に行いまし た。また、３ｍ以上の木は枝打ち作業を行いました。
・日時、場所 2015 年 1 月 17 日～1 月 31 日

サバル森林保護地区

1600 本 ( 4.0 ha )樹種：Shorea Macrophyllaと Dryobalanops

Beccarii

・従事者 Mr. Jonathan Lat ( サラワク州森林局植林部)
鍋嶋誠一朗 （NPO ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト副理事長）
先住民族 10 名16） コミュニティ・フォレストリー関連事後調査
各村の植林地にて、生育状態の確認、及び、各村の村長との会合。
日時、場所 2015 年 2 月 27 日～2 月 28 日 サバル森林保護地区近隣の 4 村にて（各 2 家族）。
Sabal Aping 村 / Sabal Kruin Lama 村
Sabal Kruin baru 村 / Sabal Kruin Tengah 村・従事者 Mr. Jonathan Lat ( サラワク州森林局植林部)
酒井和枝 （NPO ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト理事長）
鍋嶋誠一朗 （NPO ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト副理事長）
先住民 30 名 他
17）サバル森林保護地区での苗作りと苗育成作業（10~3 月を通し）
サバル森林保護地区、森林局事務所の苗畑センターでの苗作りと苗の育成を定期的に先住民の人々に手伝ってもらっています。

週に１回、植林に関わる人々から数人づつで、苗畑センターにてポット苗作り、水掛け、肥料やり等の作業をします。 苗木も出来るだけ沢山の種類を育てる事が出来る様にしています。
・日時、場所 2014 年 10 月~2015 年 3 月 サバル森林保護地区の事務所の苗畑センター
・従事者 Mr. Jonathan Lat ( サラワク州森林局植林部)
酒井和枝 （NPO ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト理事長）
鍋嶋誠一朗 （NPO ボルネオ熱帯雨林再生プロジェクト副理事長）
先住民 10 名