建築屋さんのための

特殊工事見積の解説（架構式プレキャストコンクリート工事編）
一般社団法人

日本建設業連合会
関西支部

はじめに
特殊工事の見積は、標準的な工事工種と比較すると、見積区分が複雑であったり、施工上の留意点から気を付けなければならないことが多くあるにもかかわらず、見積上の注意点などが整理されていない工事があり、見積担当者、特に若手の見積担当者にとっては理解しづらいところがみられます。
こうしたことから日本建設業連合会関西支部建築委員会建築積算部会では、特殊工事の中でも今回は躯体工事に関する工事の中から、架構式プレキャストコンクリート工事を取り上げ、解説書を作成しました。本書では、実際の見積経験から生まれた注意点や施工上からわかる留意点などをもとに、施工会社ならではの視点から見積を行う上での留意点を、写真やイラストを用いてわかりやすく解説しています。
本書により施工会社の若手・中堅の見積担当者が理解を深めるのみならず、設計事務所や積算事務所の皆様にとっても特殊工事の見積業務の実務書として、幅広く参考資料として活用されることを期待しています。
平成３０年６月
一般社団法人日本建設業連合会関西支部
建築委員会 建築積算部会

目
1次

架構式ＰＣａ工事の概要

・・・・・・P 1

1 プレキャストコンクリート（ＰＣａ）とは4 架構式ＰＣａ構造の工法分類

・・・・・・P 1
・・・・・・P 1
・・・・・・P 1
・・・・・・P 2

見積上の留意点・・・・・・P 4

1 ＰＣａ工場製品
3 鉄筋コンクリート工事

・・・・・・P 4
・・・・・・P 8
・・・・・・P10

工事計画上の留意点

・・・・・・P12

1 施工計画
2 移動式外部ユニット足場

・・・・・・P12
・・・・・・P13

内訳明細書例・・・・・・P15

2 架構式ＰＣａ構造
3 ＰＣａ工法のメリットとデメリット

2

2 打込み金物

3

4

架構式プレキャストコンクリート工事
１ 架構式ＰＣａ工事の概要
１ プレキャストコンクリート（ＰＣａ）とはプレキャストコンクリートとは、英語のPrecast Concreteに由来し、あらかじめコンクリートで作製した部材をいいます。すなわち、あらかじめ作製した部材を組み立てて完成させる生産方式の要素をなすものです。なお、ＰＣａと表記するのは、ＰＣをプレストレスト・コンクリートと表記した場合との混同を防ぐためであり、Pre Castの略として使用する場合があります。
以下プレキャストコンクリート工法をＰＣａ工法と表記します。
２ 架構式ＰＣａ構造
架構式ＰＣａ構造は、鉄筋コンクリート造の主要部材である柱・梁・耐力壁の一部またはすべてをＰ
Ｃａ部材とした構造です。架構式ＰＣａ構造では、ＰＣａ柱部材を建てた後に梁の上端筋が露出した、ハーフＰＣａ梁を掛け渡します。その後、柱と梁の接合部を現場にてコンクリート打設することにより一体化させるのが一般的です。梁下端筋は柱仕口部内で定着し、上端筋は梁と梁の間を通しとすることが多く、柱脚および柱脚の主筋の接合にはスリーブ継手などを用い、無収縮モルタル充填によるウェッ
トジョイントとします。
一般的な鉄筋コンクリート造と同じラーメン構造であるため平面プランの自由度が高く、様々な用途に適用できます。特に、高さ31ｍ以上の高層共同住宅に積極的に採用されています。これは、建物の基準階の積み重ね作業となり、ＰＣａ部材の標準化および建方作業も同じ作業を繰り返すことによる習熟効果が期待され、プレハブ効果が高まることや、無足場工法とすることができるためです。

３ ＰＣａ工法のメリットとデメリット
ＰＣａ工法をコスト面から見た場合、一般に在来工法と比べると工場経費や運搬費の面から必ずしも優位にはなりません。しかし、工場製作による品質の確保と均一化による建物性能の向上、建設現場での工期短縮や労務コストの低減、施工の安全性、環境配慮などの様々な面からの検討により、ＰＣａ工法が採用されるケースも多くなっています。
表１ ＰＣａ工法のメリットとデメリット
メリット

デメリット

管理が見える化計画

早期段階での高精度な設計検討が必要

・計画的生産による納期の安定早期段階での高精度な施工計画検討が必要

・定量継続作業計画の推進

工場製作時に製品全般の厳格な検査が必要

・施工管理人員の低減

ストックヤードなどの保管場所が必要

安定した高品質な建物の提供

鉄筋の機械式接手部のグラウト注入の品質の確保

・製品均質化および品質安定

品質

現場組立時に接合部分などの厳格な検査が必要

・製品精度向上
・強度、クラックなど初期欠陥の低減
・複雑な形状の躯体構築に熟練型枠工などが不要
外部総足場費や片付清掃費の低減

建方用機械器具などの仮設対応が必要

・外部足場の低減

価格

・大型揚重機（タワークレーンなど）の手配

・発生材処分の低減

部材寸法統一化によるコンクリートおよび鉄筋の数量増

作業所経費の低減

柱と梁の接合部分の在来工法に少量割増が必要

・施工管理人員の合理化

鉄筋の機械式継手によるコスト増

工事期間の短縮・躯体工事期問の短縮

工程

労務事情変動の影響の低減
・計画生産および安定的納期
・特定作業班定量継続作業の実現
危険作業の低減

安全

重量物の多頻度搬入および多頻度揚重対応が必要

・危険作業の減少

・重量物搬入時大型車両の先導車の手配

・躯体工事事故確率の減少

・部位部材別専用吊治具の使用・安全管理絞込が可能

建方時の危険作業対策および地震対策が必要

1

架構式プレキャストコンクリート工事

１ 工事の概要

４ 架構式ＰＣａ構造の工法分類
架構式ＰＣａ構造には、様々な工法が採用されています。ＰＣａ化する部位、柱梁部材の分割・接続位置などにより分類されます。
以下に、代表的な４つの工法を示します。
（1）柱梁仕口接続型（乗せ掛け型）
柱間スパンを１本のＰＣａ梁でつなぎ、柱梁仕口部分で梁主筋を接合させコンクリートを打設します。仕口内に梁主筋継手があるため、梁上端筋の移動などの施工手順が煩雑です。

機械式継手

現場打ちコンクリート

柱ＰＣａ建込み

梁ＰＣａ建込み
図１

梁主筋接続、
現場打ちコンクリート打設
柱梁仕口接続型（2）梁中央接続型
現場打ちコンクリートの範囲が多くなりますが、柱梁仕口部分の梁配筋が減り施工性の向上が図れます。柱梁仕口接続型と比較して、梁中央部は一般に鉄筋量が少なく、梁継手数量を減らすことが可能です。

機械式継手
現場打ちコンクリート

柱ＰＣａ建込み

梁ＰＣａ建込み
図２

梁主筋接続、
現場打ちコンクリート打設
梁中央接続型

2

架構式プレキャストコンクリート工事

１ 工事の概要（3）柱梁仕口一体型（串刺し型）
柱梁仕口部と梁を一体でＰＣａ化することにより、梁中間で梁主筋を接合させ現場打ちコンクリートを打設します。柱梁仕口部のＰＣａに、柱主筋貫通孔(シース管)を打ち込んでおく必要があります。また、柱と梁のコンクリート強度が異なる場合は、ＰＣａ製作工場にて柱と梁の異種強度コンクリートの打ち分けが必要です。
柱梁仕口部は一般的にスラブ天端までＰＣａ化され、柱頭と柱脚の２か所でグラウト充填を行います。グラウト材が硬化すれば、スラブコンクリート打設前に上階の柱ＰＣａの建込みが可能となるため、柱梁仕口部が現場打ちコンクリートとなる（1）柱梁仕口接続型、（2）梁中央接続型と比べて工期が短縮されます。

機械式継手
シース管

現場打ちコンクリート

柱ＰＣａ建込み

梁ＰＣａ建込み
図３

梁主筋接続、
現場打ちコンクリート打設
柱梁仕口一体型（4）梁端部接続型
柱はスラブ天端までフルＰＣａとなり、梁の両端部で梁主筋を接合させ現場打ちコンクリートを打設します。
梁両端部が接続か所となり、接続か所および梁継手数量が増加します。
柱梁仕口一体型同様スラブ天端まで柱がＰＣａ化されるため、スラブコンクリート打設前に上階の柱ＰＣａの建込みが可能となるため、柱梁仕口部が現場打ちコンクリートとなる（1)柱梁仕口接続型、（2）梁中央接続型と比べて工期が短縮されます。

機械式継手

現場打ちコンクリート

柱ＰＣａ建込み

梁ＰＣａ建込み
図４

梁主筋接続、
現場打ちコンクリート打設
梁端部接続型

3２ 見積上の留意点
１ ＰＣａ工場製品（1）ＰＣａ製品
ＰＣａ製品 の一般的なフローチャートは、以下の通りです。

工場製作・運搬【内訳明細書例 (キ)～(ケ)】設計図書およびコンクリート施工図に基づき製作図を作成します。

製作図作成
型枠組立て

製作図に基づき、鋼製型枠にて精度よく組み立てます。

金物・仕上材組込み

付帯・仮設工事の打込み金物、石・タイルなど仕上材を、鋼製型枠などにセットします。

配筋組込み

鉄筋の配筋を行います。

コンクリート打設

コンクリートを打ち込み、充分締固めを行い表面の金鏝押さえを行います。

蒸気養生
脱型
検査
運搬
現場取付け
建方

支保工を架設し、吊り治具にて建方を行います。
【内訳明細書例 (コ）】

鉄筋継手処理機械式継手を取り付け、グラウト充填を行います。
【内訳明細書例 (サ）・（ツ）】接合部処理

ＰＣａ目地、シース管のグラウト充填または現場
打ちコンクリートを打設します。
【内訳明細書例 (シ)】① ＰＣａ用コンクリート
ＰＣａ範囲の生コンクリートは、通常ＰＣａ製作工場が手配します。
ＰＣａ範囲の積算数量は、強度などの仕様ごとに分割して計上します。柱梁仕口一体型などで柱と梁のコンクリート強度が異なる場合は、異種強度の打分けが発生します。
【内訳明細書例 (ア)】② ＰＣａ用鉄筋
ＰＣａ範囲の鉄筋および機械式継手の材料は、施工会社にて手配し、ＰＣａ製作工場に支給する項目です。各メーカーからＰＣａ製作工場へ直納されるものと、加工工場を中継しＰＣａ製作
工場に納入されるものがあります。
【内訳明細書例 (イ)～(オ)】③ 打込み金物
ＰＣａの吊り込み用打込み金物はＰＣａ製作工場の手配となりますが、それ以外の付帯工事用、および仮設用の打込み金物は、施工会社にて手配し、各関連工事会社よりＰＣａ製作工場に支給する項目です。
【内訳明細書例 (カ)・(キ)】4

架構式プレキャストコンクリート工事

２ 見積上の留意点④ 仕上材料石・タイルなどの打込み仕上材は、各関連工事会社よりＰＣａ製作工場に納入するよう手配します。塗装仕上げは材工共で塗装工事で計上します。塗装範囲は、工場塗装範囲と現場塗装範囲を明確にする必要があります。
【内訳明細書例 (ケ)】（2）柱ＰＣａ
柱の工場ＰＣａ化範囲は、柱梁仕口接続型・梁中央接続型および柱梁仕口一体型の場合、通常床レベルより梁下（仕口部分を除く）までとなり、梁端部接続型では床レベルより上階の床レベルま
でとなります。

写真１

柱梁仕口接続型

写真２

梁端部接続型① 柱ＰＣａの増打ちコンクリート
構造断面の欠損を防止するため、増打ち対応が行われます。
・打継目地、および化粧目地などがある場合は目地深さ分の増打ちが必要です。
・柱梁仕口に梁ＰＣａを乗せ掛ける場合は、梁の乗せ掛け代（15mm程度）の増打ちが必要です。
・柱仕口部の現場打ちコンクリートにおいて、養生または仕上げ期間が確保できない場合（外周
バルコニーがない、または足場の設置期間がとれない場合など）、仕口部の外周面に薄肉ＰＣ
ａが採用されます。その場合は薄肉ＰＣａ厚さ分の増打ちが必要です。

薄肉ＰＣａ

柱吊り上げ用
打込み金物

写真３

5

薄肉ＰＣａ

架構式プレキャストコンクリート工事

２ 見積上の留意点② 柱ＰＣａの接続
柱主筋継手位置は柱下端にあり、鉄筋継手用の機械式継手が打ち込まれています。
柱脚側面部には鉄筋継手用のグラウト注入口が設けられており、チューブで機械式継手につながっています。上下２か所の注入口よりグラウト材の充填を確認します。
【内訳明細書例 (オ）・(サ）】また、柱ＰＣａの底面ジョイント部はライナーなどで建入れ調整し、20mm程度の目地処理後機
械式継手の注入口からグラウト材を充填してグラウト材が排出口から溢出していることを確認します。
【内訳明細書例 （ク）・(シ）】

注入口

写真４

柱脚

写真５ 柱主筋用機械式継手（スリーブジョイント）（3）梁ＰＣａ
一般に梁ＰＣａでは、ハーフＰＣａ梁が採用されています。梁下端筋・スタラップは梁ＰＣａに打ち込まれ、梁上端筋は工場にて組立結束された形で現場搬入されます。
柱梁仕口接続型の場合は柱間スパンを１部材としてＰＣａ化され、梁の鉄筋継手は全て柱梁仕口部で接続されています。
柱梁仕口一体型の場合は柱梁仕口部を一体でＰＣａ化し、梁は継手位置(中央など）までＰＣａ化されます。柱梁仕口部は床レベルまでフルＰＣａ化、梁部はハーフＰＣａが採用されています。
梁上端筋は、仕口部にてＰＣａに打ち込まれた状態です。

写真６

柱梁仕口接続型

写真７

6

柱梁仕口一体型

架構式プレキャストコンクリート工事

２ 見積上の留意点① 梁コンクリートの増打ち
構造断面の欠損を防止するため、増打ち対応が行われます。
・打継目地、および化粧目地などがある場合は、目地深さ分の増打ちが必要です。
・床スラブがＰＣａ板の場合は、ＰＣａスラブの乗せ掛け代（15mm程度）の増打ちが必要です。
・梁継ぎ手部およびハーフ梁ＰＣａ上部の現場打ちコンクリートにおいて、養生または仕上げ期間が確保できない場合（外周バルコニーがない、または足場の設置期間がとれない場合など）、外周面に薄肉ＰＣａが採用されます。その場合は、薄肉ＰＣａ厚さ分の増打ちが必要です。

薄肉ＰＣａ

薄肉ＰＣａ

写真８

薄肉ＰＣａ

② 梁ＰＣａの接続
梁主筋の接続は、一般的に機械式継手が採用されます。機械式継手は各メーカーより多くの製品があります。梁ＰＣａ建方後に梁主筋を機械式継手で接続しグラウト材を充填します。
【内訳明細書例 (オ）・(サ）】
機械式継手の数量は、各ＰＣａ工法における継手位置などを確認し算出します。
また、機械式継手の種類によっては使用される鉄筋材料が決まってしまうことがあり、積算段
階では具体的なＰＣａ図面などが不足している場合も多く見られるので、設計・施工計画・資材調達担当者などとの綿密な打ち合わせが重要です。
柱梁仕口一体型の場合は柱梁仕口部をＰＣａ化するため、柱筋を通すための管(シース管）が必要です。梁ＰＣａ建方後、シース管上部よりグラウト材の充填が行われ、柱ＰＣａと仕口部ＰＣａの継手目地処理も同時に行います。

7

架構式プレキャストコンクリート工事

２ 見積上の留意点

２ 打込み金物
打込み金物には、付帯工事用金物と施工時に構造体を保持するための仮設用金物があります。
それらはＰＣａ製作工場に材料支給し、打込みを依頼する必要があります。
（1）付帯工事用金物
付帯工事用金物は、建物により多岐にわたります。
代表的な打込み金物を示します。
・外壁取付け用打込み金物
・建具取付け用打込み金物
・梁貫通スリーブ・天井吊りインサート
・避雷導線用サヤ管【内訳明細書例(セ)】

高層建築物に使用される主な打込み金物は、以下の通りです。
① 外壁取付け用打込み金物
壁ＰＣ、押出成形セメント板、ＡＬＣパネルなどのいわゆる既製コンクリート類の取付け用先
打込み金物が該当します。
壁ＰＣの取付け金物は、ファスナーと呼ばれる金物を構造体に緊結するのに先打ちしておく物です。ボルト接合や溶接接合用に、ＰＣａ構造体または後打ちコンクリート部に打ち込み、ファスナーを介して壁ＰＣを構造体に緊結します。
押出成形セメント板、ＡＬＣパネルの壁材は、通しアングルに専用金物にて取り付けますが、この通しアングルは構造体に直接取り付けたり、ピース材を介して取り付けることから、構造体に溶接用金物を打ち込んでおく必要があります。低層の建物の場合は後施工アンカーで通しアン
グルを取り付けることもありますが、高層建物ではコンクリート強度が高いので後施工アンカーが打ち込めない、あるいは風圧力の大きさにより後施工アンカーでは支持することができない場
合があるので、溶接代を充分に取った金物を打ち込んでおきます。

梁底PL-6x80x100
アンカー筋 2-D10

１次ファスナー
専門工事会社による現場施工

L-50x50x6 通し

梁底

L-200x200x15 L=400
アンカー筋 4-D13

専門工事会社による現場施工

図１

ＡＬＣパネル用打込み金物

図２②

カーテンウォール用打込み金物

建具取付け用打込み金物
金属製建具（アルミ製建具、アルミ製カーテンウォール）の取付け用先打込み金物が該当します。
小面積の建具であれば、いわゆるサッシュインサートと呼ばれる一般的な打込みインサートでよいのですが、連窓など方立枠のある建具では、溶接代を充分に取れる金物を先打ちする必要があります。
カーテンウォールの場合はファスナーにて取り付けるので、打込み金物は必要不可欠です。

8

架構式プレキャストコンクリート工事

２ 見積上の留意点（2）仮設用金物
仮設用の打込み金物を以下に示します。
・ＰＣａ部材吊上げ用金物
・柱ＰＣａの荷重受け金物
・柱ＰＣａの建ち直し用金物
・大梁ＰＣａの位置直し用金物・仕口部型枠締付け用インサート・仮設揚重機水平つなぎ用アンカーボルト【内訳明細書例(ソ)】（柱ＰＣａに吊り上げ用金物が打ち込まれている様子はＰ５の写真３を参照）
下の写真９は柱の建ち直し用サポート、写真10は梁の位置直し用のサポートですが、サポートのベースプレートを取り付けるために、柱側面・梁側面にインサートを打ち込む必要があります。

写真９

柱建ち直し用サポート１）

写真10

9

梁位置直し用サポート１）

架構式プレキャストコンクリート工事

２ 見積上の留意点

３ 鉄筋コンクリート工事
ＰＣａ部材を組み立てたのち、柱と梁の接合部および床部を現場にてコンクリートを打設します。
図３の太線に囲まれた部位（仕口部）が、柱の現場打コンクリート部分です。また、ハッチング部およびパターン塗つぶし部は型枠の必要な部分です。

などは仕口部型枠

は床部コンクリート
流れ止め型枠図３

現場打コンクリート柱部分（柱梁仕口接続型）

現場打ち鉄筋コンクリート工事の一般的なフローを、以下に示します。
柱ＰＣａのセット
柱頭仕口部

建ち直し作業あり

大梁下端筋の下に帯筋を１本組立て大梁ＰＣａのセット

支保工組立て、位置決め作業あり

大梁下端筋の機械式継手のセット、グラウト充填

グラウト材の硬化まで衝撃を与えない

大梁上端筋を柱仕口部から一時除けておく
柱頭仕口部

大梁上下主筋間の帯筋組立て

大梁上端筋を所定の位置に配置
大梁上端筋の機械式継手のセット、グラウト充填
柱頭仕口部

大梁上端筋の上に帯筋を１本組立て

柱頭仕口部、梁継手部

型枠組立て

梁継手部のあばら筋組立て同時施工
図３のハッチング部

床ハーフＰＣ板、デッキプレートのセット

支保工組立て作業あり

床(上)筋組立て
コンクリート強度別

流れ止め型枠組立て

コンクリート打設
コンクリート養生後柱脚グラウト充填10

図３のパターン塗つぶし部（および梁～床部）
強度の高い部位から順次打設
設計強度発現後が望ましい
柱機械式継手グラウト充填とも

架構式プレキャストコンクリート工事

２ 見積上の留意点

コンクリート、型枠、鉄筋各工種の注意事項を記述します。
（1）コンクリート工事【内訳明細書例 (タ)】柱コンクリートは梁や床よりも強度が高くなっている場合が多く、梁や床とは別に打設します。
ポンプ打設、またはコンクリートバケットでの打設の双方とも、強度の高い仕口部を先に打設し、その後強度の低い梁および床のコンクリートを打設します。
なお、梁や床はハーフＰＣを使用することが多いので、トップコンクリートは現場にて打設します。
（2）型枠工事【内訳明細書例 (チ)】
図３のハッチング部は、柱と梁の仕口部型枠です。柱と梁幅が同じでない限り、必要な型枠です。
パターン塗つぶし部は、柱と床の継目部に当たります。ラス張りや、スポコンと呼ばれるスポンジ
コンクリート止めを使って、柱の高強度コンクリートが床部に流れ出ないようにします。梁と床の強度が違う場合は、同じように流れ止め型枠が必要です。
また、柱や梁、床の強度が同じである場合は、流れ止め型枠は不要です。
その他、梁の継手部にも型枠が必要です。
写真11は、柱仕口部ふさぎ型枠、写真12は柱梁仕口一体型の梁継手部の型枠です。

写真11

柱仕口部型枠

写真12

梁継手部型枠（3）鉄筋工事【内訳明細書例 (ツ)】鉄筋工事は、主に柱仕口部の帯筋組立て、梁上端筋のやり取り、梁主筋機械式継手のセット、グラウト充填、梁あばら筋の組立ておよび床鉄筋の加工組立てがあります。
① 柱仕口部の鉄筋組立て
柱仕口部の大梁下端筋下の帯筋１本は、抜け落ちる場合があるので注意します。
また、柱仕口部の鉄筋は錯綜しているので、作業工程を順守して施工します。
② 梁筋の組立て
大梁主筋の機械式継手は継手部の片側に預けておくことが大切で、ＰＣａ工場において事前に準備を依頼することで、現場での挿入忘れを防ぐことができます。
また、小梁の鉄筋組立も、大梁と同様に扱います。
③ 床筋の加工組立て
床はハーフＰＣ板を使用することが多いので、すでに下筋は打ち込まれており、上筋のみ在来工法と同様の加工組立てを行います。

出典１）日本セイフティー株式会社

カタログ

11

３ 工事計画上の留意点
１ 施工計画ＰＣａ工法の場合、ＰＣａ部材の重量が大きいことにより、様々な面で計画について検討が必要となります（図１）。最も重要なものは揚重計画で、ＰＣａ部材の重量とその設置場所までの作業半径の組合せにより決定され、在来工法より揚重能力の大きな重機が選定されることが一般的です。また、重量物搬出入のための仮設道路・ストックヤードなどの検討が必要です。
しかし、揚重能力の大きな揚重機を使用することで作業効率の向上がはかれる場合や、仮設道路路盤の本設への転用などの計画を行うことでコスト低減をはかれる場合があります。在来工法に比べて、支保工などの仮設材の低減、特に階高が高い場合や大空問での仮設材の低減、仕上げ済みのＰＣａ部材とすることによる外部無足場の実現、工期短縮による全体経費の低減も見込めるなど、ＰＣａ工法を適用する場合には施工の詳細について総合的な検討が必要です。
【内訳明細書例 （テ）】図１

施工計画１）
12

架構式プレキャストコンクリート工事

３ 工事計画上の留意点

２ 移動式外部ユニット足場
ＰＣａ工法では外部足場を全周に設置することは少なく、移動式ユニット足場を用います。図２のように各階外周部にせり上げ足場（図３）とせり上げ養生（図４）で構成されるユニット足場を低層階で設置し、工事の進捗と共に上階への移動させていきます。この移動式ユニット足場内で、躯体から仕上工事までの一連の作業を完了させます。
【内訳明細書例 （ト）～（ハ）】
Ｅ

Ａ

Ｆ

ＥＶホール
住戸

住戸
ＥＶ
階段室

住戸
住戸
Ｄ

Ｂ

住戸

住戸

住戸

Ｈ

住戸

Ｃ

せり上げ足場（Ａ～Ｄ）

Ｇ

せり上げ養生（Ｅ～Ｈ）

図２

移動式外部ユニット足場

図３

せり上げ足場13

配置図

立面図・断面図

架構式プレキャストコンクリート工事

３ 工事計画上の留意点

図４ せり上げ養生 立面図・断面図

写真１出典１）公益社団法人

日本建築積算協会著

せり上げ足場

ＰＣＭシリーズ

14

プロの引き出し

その１

４ 内訳明細書例
名

記号

称

摘

構造ＰＣａ工事

（参考

要

数

量 単位

備

考

材工分離計上）［材料］
生コンプラント(Sf○○cm：生コンプラント毎管理）(ア) PCa用く体コンクリート

Fc=42～48N/mm2 S=23cm (Sf○○cm) MC

ｍ３(工場内 ｏｒ 工場外)

生コンプラント
PCa用く体コンクリート

Fc=60～100N/mm2 S=23cm (Sf60cm) SFC

ｍ３(イ) 異形鉄筋

SD295A D10～D16

鋼材メーカーｔ →鉄筋加工工場

鉄筋

加工

スクラップ控除共ｔ 鉄筋加工工場

鉄筋

運搬

○○ｔ車

ｔ 鉄筋加工工場→PCa工場

材料材料(ウ) 機械式継手用ねじ節鉄筋材料
機械式継手用ねじ節鉄筋
機械式継手用ねじ節鉄筋
精密切断
機械式継手用ねじ節鉄筋
精密曲げ加工機械式継手用ねじ節鉄筋
運搬(エ) 溶接閉鎖型帯筋（フープ）高強度剪断補強筋
高強度リング

SD345 D19～D25 定尺納入≒ロス無SD390 D29～D51 定尺納入≒ロス無材料
柱主筋機械式継手
材料※ 梁主筋機械式継手
材料※ 梁主筋機械式定着

上記※欄

⇒

注）

鋼材メーカーｔ →精密加工工場
鋼材メーカーｔ →精密加工工場
ｔ 精密加工工場
ｔ 精密加工工場○○ｔ車 or ○○ｔトレーラーｔ 精密加工工場→PCa工場

SD295A D10～D16 材工および運搬共(○○○：鋼材メーカー毎呼称)

ｔ 特殊加工工場→PCa工場

ઠ

y685 ○○○ 13・16 材工および運搬共ｔ 特殊加工工場→PCa工場

ઠ

y685 ○○○ 13・16 材工および運搬共(○○○：鋼材メーカー毎呼称)
ｔ 特殊加工工場→PCa工場(○○○：鋼材メーカー毎呼称)

溶接閉鎖型高強度剪断補強筋 ઠ y685 ○○○ 13・16 材工および運搬共(オ) ※(工場内 ｏｒ 工場外)

ｔ 特殊加工工場→PCa工場

D19～D51 運搬共

か所 継手メーカー→PCa工場

D19～D51 運搬共

か所 継手メーカー→PCa工場

D19～D51 運搬共

か所 継手メーカー→PCa工場

グラウト充填（サ）とともに計上する場合もある。またメーカー・製品種類多数有。

関連工事会社→PCa工場(カ) PCaPCa

打込み金物
仮設打込み金物［○.○○○か所/m３］
揚重・取付および調整用［○.○○○か所/P］

15

か所 ［実積歩掛値等］
関連工事会社→PCa工場

か所 ［実積歩掛値等］

PCa

仮設打込み金物［○.○○○か所/P］

架構式プレキャストコンクリート工事

名

記号

称

か所 ［実積歩掛値等］

４ 内訳明細書例

摘

要

数

量 単位

備

考

［製作］
(キ) 柱

PCa

工場製作手間○.○○○ピース

ｍ３

柱

PCa

工場製作用型枠

鋼製

型

柱

PCa

副資材

○.○○○ピース

ｍ３

柱

PCa

打込み金物

か所 ［実積歩掛値等］

柱PCa

仮設打込み金物

柱

PCa

運搬

［○.○○○か所/m３］
揚重・取付および調整用［○.○○○か所/P］○.○○○ピース ○.○○○○ｔ○○ｔ車ｏｒ○○ｔトレーラー○.○○○ピースｍ３

か所 ［実積歩掛値等］
ｍ３ PCa工場→作業所

大梁

PCa

工場製作手間大梁

PCa

工場製作用型枠 鋼製

型

大梁

PCa

副資材

ｍ３

大梁

PCa

打込み金物

大梁

PCa

大梁

○.○○○ピース

か所 ［実積歩掛値等］

PCa［○.○○○か所/m３］
揚重・取付および調整用
仮設打込み金物 ［○.○○○か所/P］○.○○○ピース ○.○○○○ｔ
運搬○○ｔ車ｏｒ○○ｔトレーラー

小梁

PCa

工場製作手間

ｍ３

小梁

PCa

工場製作用型枠 鋼製

型

小梁

PCa

副資材

ｍ３

小梁

PCa

打込み金物

小梁

PCa

小梁

PCa

(ク) 柱

PCa

○.○○○ピース○.○○○ピース［○.○○○か所/m３］
揚重・取付および調整用
仮設打込み金物 ［○.○○○か所/P］○.○○○ピース ○.○○○○ｔ
運搬○○ｔ車ｏｒ○○ｔトレーラー

足元ベース金物

仕上材関連
タイル打込み対応割増
仕上材関連
工場塗装対応割増

ｍ３ PCa工場→作業所

か所 ［実積歩掛値等］
か所 ［実積歩掛値等］
ｍ３ PCa工場→作業所

C1～C5 柱 ○.○○○角 材工共か所

PCa 製作割増

石材および副資材㎡ →仕上工事計上

仕上材関連(ケ) 石打込み対応割増

か所 ［実積歩掛値等］

タイル材および副資材

PCa 製作割増㎡ →仕上工事計上
塗装材工㎡ →仕上工事計上

PCa 製作割増

16

架構式プレキャストコンクリート工事
名記号４ 内訳明細書例

称

摘

要

数

量 単位

備

考

［建方］
PCa

建方手間

(○.○○○ｍ３) ○.○○○ｔ
取付調整共
リース品の場合(設置○.○○か月)

ｍ３

(コ) 柱

柱

PCa

支保工

架払および運搬共［○.○○○か所 / P］

か所 ［実積歩掛値等］［○.○○○か所 / P］

組 ［実積歩掛値等］

段取または補強

SD295A D10～16 程度ｔ

柱 PCa 吊治具
柱 PCa ハーフ部分仮設鉄筋

ピース

PCa

PCa

建方手間

(○.○○○ｍ３) ○.○○○ｔ
取付調整共
リース品の場合(設置○.○○か月)

ｍ３

大梁
大梁

PCa

支保工

架払および運搬共［○.○○○か所 / P］

か所 ［実積歩掛値等］［○.○○○か所 / P］

組 ［実積歩掛値等］

段取または補強

SD295A D10～16 程度

ｔ

大梁 PCa 吊治具
大梁 PCa ハーフ
部分仮設鉄筋

ピース

PCa

PCa

建方手間

(○.○○○ｍ３) ○.○○○ｔ
取付調整共
リース品の場合(設置○.○○か月)

ｍ３

小梁
小梁

PCa

支保工

架払および運搬共［○.○○○か所 / P］

か所 ［実積歩掛値等］［○.○○○か所 / P］

組 ［実積歩掛値等］

段取または補強ｔ

小梁 PCa 吊治具
大梁 PCa ハーフ
部分仮設鉄筋PCa［ジョイント］＊ 柱主筋機械式継手(サ) グラウト充填
上記＊欄

柱足元

⇒

注）

ピース

SD295A D10～16 程度

D19～D51 グラウト材
副資材および施工器具共

か所

機械式継手（オ）とともに計上する場合もある。

＊.＊＊＊角(シ) グラウト充填および塞ぎ処理 グラウト材・副資材および施工器具共

仕口一体型大梁PCa 部
シース管φ50～60 程度共

17

か所 形状別計上

架構式プレキャストコンクリート工事

記号

名

称

４ 内訳明細書例

摘

要

数量

単位

備 考

打込み金物
（構造体支給品）
PC柱(ス) シース管

φ52 L1050

本 径、長さ毎に計上
メーカー→ＰＣａ工場PC柱
シース管

φ62 L1100

本

ﾜｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ φ200 L900

か所 径、長さ毎に計上
メーカー
か所 →ＰＣａ工場
販売店
か所 →ＰＣａ工場
販売店
か所 →ＰＣａ工場
加工工場
か所 →ＰＣａ工場（附帯工事用打込み金物）
梁PCa(セ) 打込みスリーブ
梁PCa
打込みスリーブ
PC
打込み金物
PC
打込み金物
PC
打込み金物

（仮設工事用打込み金物）PC(ソ) 打込み金物
PC
打込み金物
PC
打込み金物
PC
打込み金物
PC
打込み金物
PC
打込み金物
PC
打込み金物
PC
打込み金物
PC
打込み金物

上部コンクリート工事
上部(タ) 躯体コンクリート
上部
躯体コンクリート
上部
躯体コンクリート
上部
躯体コンクリート

ﾜｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ φ150 L900
天井ｲﾝｻｰﾄ 梁用
ｻｯｼｱﾝｶｰ
ALC下地金物
PL-6x80x100
ｱﾝｶｰD10 Ｖ型x2本

柱PC吊りｲﾝｻｰﾄ
D-ﾘﾌﾄｱﾝｶｰ 5t用
大梁PC吊りｲﾝｻｰﾄ
D-ﾘﾌﾄｱﾝｶｰ 10t用
小梁PC吊りｲﾝｻｰﾄ
D-ﾘﾌﾄｱﾝｶｰ 2.5t用
柱PC受ｲﾝｻｰﾄ M20 ﾎﾞﾙﾄ共
柱PC受金物
PL-65x65x6 ｱﾝｶｰD10 Ｖ型
建直しｲﾝｻｰﾄ M20 ﾎﾞﾙﾄ共型枠締用ｲﾝｻｰﾄ 5/16
ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ水平ｽﾃｰ用
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M36
長N､定着板PL-19x100x100
定着板固定WN 共
高速EV
壁つなぎｲﾝｻｰﾄ M20 ﾎﾞﾙﾄ共（基礎、地下部は省略）
高性能AE減水剤
Fc-36N S-21
高性能AE減水剤
Fc-42N S-21
高性能AE減水剤
Fc-51N ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ45～60
高性能AE減水剤
Fc-60N ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ45～60

18

販売店
か所 →ＰＣａ工場
か所
か所
販売店
か所 →ＰＣａ工場
加工工場
か所 →ＰＣａ工場
販売店
か所 →ＰＣａ工場
販売店
か所 →ＰＣａ工場
加工工場
か所 →ＰＣａ工場
販売店
か所 →ＰＣａ工場

m3 強度区分毎に計上
m3
m3
m3

架構式プレキャストコンクリート工事

記号名

４ 内訳明細書例

称上部(タ) 躯体コンクリート
同上
爆裂防止剤投入上部
躯体コンクリート

摘要

数量

高性能AE減水剤
Fc-80N ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ45～60
低熱ｾﾒﾝﾄﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 1kg/m3
高性能AE減水剤
Fc-100N ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ45～60
ｼﾘｶﾌｭｰﾑﾌﾟﾚﾐｯｸｽｾﾒﾝﾄ

単位

備 考

m3
特殊混和材は
m3 別計上m3

同上
爆裂防止剤投入
上部
デッキコンクリート

ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 1kg/m3
高性能AE減水剤
Fc-36N S-21 上部m3

構造体強度補正

躯体ｺﾝ 上部 1F 36＋6N

m3 階毎に計上

構造体強度補正

躯体ｺﾝ 上部 2F 36＋3N

m3

構造体強度補正

躯体ｺﾝ 上部 P2F 36＋6N

m3

m3

コンクリートポンプ車基本料 ﾋﾟｽﾄﾝ 8tブーム車 3～5F

台 圧送高さ毎に計上

コンクリートポンプ車基本料 ﾋﾟｽﾄﾝ 10tブーム車 6～7F

台

コンクリートポンプ車基本料 ﾋﾟｽﾄﾝ 8t配管車

8～17F

台

コンクリートポンプ車基本料 高圧仕様車 1,2,18～PH2F
高強度＞60N 高さ＞60ｍ

台

コンクリートポンプ車損料

圧送料

m3

コンクリートポンプ車損料

高強度割増 40N

m3 強度による割増料

コンクリートポンプ車損料

高強度割増 100N

m3
圧送高さによる
m3 割増料

コンクリートポンプ車損料

圧送高割増
8F(GL+29)～20F(GL+69)
圧送高割増
21F(GL+72)～30F(GL+103)
圧送高割増
31F(GL+106)～PHRF(GL+137)

竪配管料

厚肉 横引管共 大曲管1か所
材料ﾘｰｽ 設置撤去共 157ｍ

式

横配管料

打設当日

ｍ

コンクリートポンプ車損料
コンクリートポンプ車損料

19

m3
m3

架構式プレキャストコンクリート工事

記号名

４ 内訳明細書例

称(タ) コンクリート打設費

摘

要

数量

単位

備 考

躯体ｺﾝ上部 1,2F

m3 在来工法

コンクリート打設費

躯体ｺﾝ上部 3F以上 ﾎﾟﾝﾌﾟ打

m3 ＰＣ架構部

コンクリート打設費

躯体ｺﾝ上部 3F以上 ﾊﾞｹｯﾄ打

m3 ＰＣ架構

コンクリート打設費

ﾃﾞｯｷｺﾝ上部m3

上部型枠工事m2

型枠組払（基礎、在来工法部は省略）
PCa梁ｼﾞｮｲﾝﾄ現場打部
普通 上部 運搬共
柱仕口現場打部
普通 上部 ･･･か所 運搬共型枠組払

ｽﾗﾌﾞ段差型枠 上部 H80

ｍ

型枠組払

ｽﾗﾌﾞ段差型枠 上部 H100

ｍ

型枠組払

立上り 普通 H80

ｍ

型枠組払

立上り 打放塗膜防水下 H80

ｍ

型枠組払

立上り 普通 H100

ｍ

型枠組払

立上り 打放塗床下 H100ｍ(チ) 型枠組払型枠支保工
柱～床流れ止め型枠梁～床流れ止め型枠

m2

式

H250

ｍ

H250

ｍ

打継型枠

梁、床

式

上部鉄筋工事（基礎、在来工法部は省略）(ツ) 異形鉄筋

SD295A D10

鋼材メーカーｔ →鉄筋加工工場

異形鉄筋

SD295A D13

ｔ

異形鉄筋

SD295A D16ｔ

鉄筋加工組立運搬､
ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾛｯｸ支持金物共

鉄筋加工工場
ｔ →現場

20

運搬､
鉄筋加工組立ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾛｯｸ支持金物共架構式プレキャストコンクリート工事 ４ 内訳明細書例

記号

名

称

(ツ) 現場組立
現場組立

摘

要

既製剪断補強筋
柱仕口ﾌｰﾌﾟ筋現場打部

鉄筋加工工場
ｔ →現場

数量

単位

備 考

ｔ

現場組立

ﾈｼﾞ鉄筋 PCa梁上端筋
既製剪断補強筋
PCa梁ｼﾞｮｲﾝﾄ現場打部

PC梁
機械式継手（手間）D19+D19 ｸﾞﾗｳﾄ材
副資材及び施工器具共

か所 径毎に計上

PC梁
機械式継手（手間）D51+D51 ｸﾞﾗｳﾄ材
副資材及び施工器具共か所

PC柱～梁鉄筋突出部
機械式継手（手間）D32+D32 施工器具共富士ﾎﾞﾙﾄ製作所
FDｸﾞﾘｯﾌﾟ 同等ｔｔ

か所 径毎に計上

PC柱～梁鉄筋突出部
機械式継手（手間）仝上仕様
D51+D51 施工器具共か所

テストピース

各ｻｲｽﾞ 3体体

21

架構式プレキャストコンクリート工事

記号

名

称

４ 内訳明細書例

摘

要

数

量

単位

備

考

共通仮設工事揚重機（テ） タワークレーン

形式○○○型
設置期間○○日
Ｈ＝○○ｍ、○○階
クライミング回数○○回

基

直接仮設工事
外部足場［材料］
専門工事会社見積基 による（ト） せり上げ足場ユニットＡ

使用日数○○日、仕様場所毎
運搬費共

せり上げ足場ユニットＢ

使用日数○○日、仕様場所毎
運搬費共基

せり上げ足場ユニットＣ

使用日数○○日、仕様場所毎
運搬費共基

せり上げ足場ユニットＤ

使用日数○○日、仕様場所毎
運搬費共基（ナ） せり上げ養生ユニットＥ

使用日数○○日、仕様場所毎
運搬費共

せり上げ養生ユニットＦ

使用日数○○日、仕様場所毎
運搬費共基

せり上げ養生ユニットＧ

使用日数○○日、仕様場所毎
運搬費共基

せり上げ養生ユニットＨ

使用日数○○日、仕様場所毎
運搬費共

基

〃

〃

〃

専門工事会社見積
基 による

〃

〃

〃

［施工費］
（ニ） せり上げ足場ユニット組立人日（ヌ） 同上解体

人日（ネ） せり上げ養生ユニット組立人日（ノ） 同上解体

人日（ハ） せり上げ手間人日

22

工事計画に依る
〃
〃
〃
〃

参考文献
公益社団法人日本建築積算協会

ＰＣＭシリーズ

プロの引き出しその１

茂（株式会社 大林

建築委員会建築積算部会
部 会 長

西 河

副部会長

小 野 寿 幸（清 水 建 設 株式会社）委

唐 津 孔 彦（株式会社 淺沼組）

野 口 順 生（株式会社 奥

村

組）

員

松 浦

組）

徹（鹿 島 建 設 株式会社）児 玉 久 幸（鹿 島 建 設 株式会社）
池 田 剛 士（株式会社 鴻池組）

有 田 俊 英（株式会社 鴻池組）

北 野 明 男（株式会社 錢高組）

川 本 一 夫（大 成 建 設 株式会社）
浦 西 寿 徳（株式会社 竹中工務店）
今 井 康 博（村 本 建 設 株式会社）

本誌掲載内容の無断転載を禁じます。

建築屋さんのための

特殊工事見積の解説（架構式プレキャストコンクリート工事）
平 成 30 年 6 月

編集・発行
一般社団法人 日本建設業連合会 関西支部
〒 540-0031

大 阪 市 中 央 区 北 浜 東 1－ 30

TEL 06-6941-3658

FAX 06-6942-4031

URL http://www.nikkenren.com

建築屋さんのための

特殊工事見積の解説（架構式プレキャストコンクリート工事編）

一般社団法人 日本建設業連合会 関西支部