■事務所の概要

宮城南部復興事務所■事務所の組織図

令和6 年度令 和 元 年 東 日 本 台 風 からの旧・復興を加速化させるため、令和2年4月に「宮城南部復興事務所」を設置し、事業を実施しております。

復 旧・復 興 を阿武隈川水系内川流域の河川事業や砂防事業、国道349号の復旧事業を迅速かつ一体的に進めるとともに、宮城県丸森町の復

強 力 に推 進 していま す

宮城南部復興事務所 案内･組織図

事業概要

7名

6名

6名
7名
2名
7名

指導官
合計41名

（令和5年4月現在）

令和元年東日本台風による浸水状況（令和元年１０月１３日時点）

s

宮城南部復興事務所〈R6.3〉

事業概要

令和6年度

河川事業

丸森町の被害状況

河川被害状況と災害復旧の着手（直轄権限代行）（台風第19号）

宮城県が管理する内川、五福谷川及び新川では、既往最大の豪雨による土砂洪水氾濫が発生し、堤防が１８箇所決壊しました。災害規模が甚大であることから、宮城県から要請をうけて権限代行により堤防決壊箇所の応急復旧を国が緊急的に実施し、建設業協会の協力のもと２４時間体制で工事を実施し、１５日間で復旧を完了しました。

８

令和元年10月16日撮影

令和元年11月5日撮影●本復旧（直轄権限代行）の要請
応急復旧完了後、大規模災害からの復興に関する法律に基づき、甚大な被害をうけた内川等の円滑かつ迅速な復旧・復興に向け、本復旧の権限代

383.5

行についても、宮城県から要請をうけて国が実施することが決定しました。

427.0
594.5

河川災害復旧工事（直轄権限代行）の概要

うち かわ

ご■事業概要ふく や がわ

3. 0m

決壊箇所、護岸の復旧及び流下能力を向上させるため

しん かわ

薄平橋付近

「河道掘削」を行うとともに、計画規模を越える洪水に対する1/30相当の河道断面「堤防機能の強化」を図るなどの改良工事を実施します。

被害規模

降雨状況･規模■事業費：約244億円

堤防断面拡大盛土■事業期間：令和元年度〜令和7年度（予算年度）3. 0m

▽HWL

5. 0m

堤防断面拡大盛土

5. 0m（下流地区）

1：5 .
0■実施区間：改良復旧区間約8.5ｋｍ、単災区間約３.３km■事業内容

河道掘削後1/30相当の河道断面
堤防拡幅法尻保護

法尻保護（かごマット）○河道掘削（流下能力の向上）

堤防断面拡大盛土▽HWL.0
1：5

5. 0m

2.
1：

○堤防機能の強化

5

法尻保護（人家連担地区）（かごマット）

5. 0m

▽HWL

1：2.

5

○堰、橋梁、樋門の改築（改良計画に合わせた施設改築）●令和5年度実施内容●令和6年度実施内容

改良復旧区間における治水安全度向上に向け、「河道掘削」を推進し、また、単災区間では、「護岸工事」が完了しました。
また、断面を拡大した堤防整備のための「用地取得」を進め堤防断面拡大工法による「築堤工事」に着手しました。

掘 削による機 能 維 持 確 保 のための「 堰 の 改 築 工 事（和田堰、山下堰）」を引き続き実施します。
また、河道掘削による機能維持確保のための「橋梁の令和５年度

半壊・一部損壊等

堤防断面拡大盛土による「築堤工事」を推進するとともに、堤防拡幅に伴う「樋門改築（継足し等）」、河道改築工事（町道五福谷橋、下矢田橋）」を引き続き実施

967 件

します。
堤防断面拡大盛土

樋門施工中（新川）

旧五福谷橋施工中（五福谷川）

山下堰施工中（内川右岸）
法肩保護工
（川表側）

（令和3年12月）

天端ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
5.0m

既設堤防

（2日雨量）
護岸施工中（新川）

築堤施工中（五福谷川）

和田堰施工中（内川左岸）

完 成イメージ図

法肩保護工
（川裏側）

事業概要

令和6年度

砂防 事 業

道路事業

国道３４９号 丸森地区災害復旧事業の概要

大規模な土砂災害が発生した阿武隈川水系内川流域において、宮城県知事からの要請をうけて、土砂・洪水氾濫等による被害を軽減するため、国直轄による砂防工事を実施しています。
令和6年度も引き続き既設砂防堰堤の改築、新設砂防堰堤の整備、遊砂地の整備を実施します。

令和元年東日本台風により被災した宮

特定緊急砂防事業の概要

城県伊具郡丸森町内の「国道３４９号（宮城県管理）」については、大規模災害から直轄特定緊急砂防事業により、河川計画と整合のとれた砂防計画に基づき、短期的・集中的な砂防施設整備を実施します。
これにより、流域全体の土砂・洪水氾濫による人家や道路等のインフラへの直接被害を未然に防止し、地域の安全度を向上させます。

■事業費：約183億円 ■事業期間：令和２年度〜令和8年度 ■実施内容：砂防堰堤工１０基（改築６基、新設４基）、遊砂地工３箇所の復興に関する法律に基づき、国土交通省の直轄権限代行による災害復旧事業を進めており、令和3年3月24日に現道の① 既設砂防堰堤 の改築（スリット化）の約８ｋｍにおいては、再度災害防止のため「山側への別ルート」での本復旧により災害

スリット

後スリットから自然に下流へと流れ、洪水前の状態まで回復します。
この大きな土砂調整機能によって、繰り返し土砂災害に備える貯砂ポケット●令和６年度実施内容

特に被害が大きく、また現道が抱えている課題も大きい丸森町耕野不動〜大張川張間

砂防堰堤を進めています。土砂・洪水氾濫を防ぐために貯め込んだ土砂は、その令和３年３月24日 本復旧完了「山側への別ルート」の概要

山間部の沢出口に砂防堰堤を設置することにより、土砂の河川への流入を防ぎます。
自然の力を有効利用し、より効果の高い砂防堰堤を目指しスリット化

令和元年東日本台風による国道３４９号の被災状況

復旧が完了しました。

復旧事業を推進しています。

橋梁工事、トンネル工事、盛土工事等を引き続き実施します。
また、トンネル設備工事や舗装工事にも着手していきます。

■事業費：約３００〜３５０億円 ■実施延長：６．
０ｋｍ ■車線数：２車線を確保できます。
また、減水時・通常時にスリットから下流へ無害な土砂を流すことに

3.減水時

（仮）
第3号トンネル（仮）第3号橋

1893m37m越)河角田線

施工状況③Tʼ15=1,986 台/12h・2,423 台/24h

兜駅
沼滝ノ上線
（町）
羽出庭大橋

梁前川︶
県
︵施工状況①1,000m

施工状況④

あぶくま駅

凡例
現道

被災箇所

事業中

曲率R=60以下（急カーブ）

浸水範囲

幅員5.5m 未満区間

■進捗状況

▲新設工事（下北山砂防堰堤）▲新設工事（大畑沢砂防堰堤）③ 遊砂地の整備
大量の土砂が流れてきたとしても、一気に下流まで流れ込まないよう、一時的に受け止められる場所が遊砂地です。遊砂地の整備によって、遊砂地から下流への土砂・洪水氾濫の被害をさらに軽減することができます。
土砂の堆積

土砂の堆積の解消

河床が上昇することで、水の流れる空間が小さくなる。

河床の上昇が抑えられるため、水の流れる空間が小さくならない。

氾濫

施工状況① 起点部（丸森町耕野不動地区）

施工状況②（仮）第2号トンネル

施工状況③（仮）第２号橋

施工状況④ 終点部（丸森町大張川張地区）

氾濫
堤防

堤防
上昇

堤防

堤防

砂防堰堤等の整備
土砂・洪水氾濫

氾濫の解消▲遊砂地工事（新川遊砂地）

24

至丸森市街

兜橋

県
(により、土砂の河川への流入を防ぎます。

500m

現道活用区間まるもりまちおおはりかわはり0m

130m

みやぎけん いぐぐん︵町︶
土
巻（仮）第2号トンネル
257m（仮）第2号橋︵町︶
舘 川 前線

190m

川線

104

山間部の沢出口に砂防堰堤を設置すること

（仮）
第1号橋

施工状況②349② 新設砂防堰堤 の整備

106

八巻矢城
︵町︶
線

▲スリット化工事（土ヶ森砂防堰堤）

Tʼ15=185 台/12h・220 台/24h（仮）第1号トンネル
1621m

高原︵町︶
線

出水の後半、水位が下がってくると、堆積していた土砂が再び、スリットから下流へ流れます。

山側への別ルート 6.0km
(県)
川前白線

流量が大きくなって流れがせき上げられると土砂を一時的に堆積させます。

至伊達市街

スリット部で流れがせき上げられない規模の小さい（中小洪水時）流量のときは、下流へ土砂を流します。

）茗 茄沢線線石

まるもりまちこうやふどう

福島県

105
（町

宮城県伊具郡丸森町大張川張↓せき上げ

みやぎけん いぐぐん

宮城県

宮城県伊具郡丸森町耕野不動

砂防堰堤

2.大洪水時（ピーク時）【せき上げ】えん堤の上流側で水がせき止められ滞留するため水位が高くなること。

異常気象時の道路冠水の回避
N

1.中小洪水時

土砂災害等に対する安全性の向上

交通安全性の向上

より、河川の環境を自然に近い状態に保てます。

令和6年度

事業概要

宮城南部復興事務所 事業箇所
宮城南部復興事務所は、令和元年東日本
台風（台風第１９号）により甚大な被害を受けた丸森町の河川・砂防・道路の災害復旧事

所管事業
■河川事業
阿武隈川水系内川、五福谷川及び新川の河道掘削、堤防機能強化等の改良工事

国道３４９号丸森地区災害復旧事業

直轄権限代行延長 約14km（被災箇所全29箇所）
現道復旧 令和3年3月24日

宮城県伊具郡丸森町舘矢間山田

宮城県伊具郡丸森町耕野不動されました。

至 角田市

業を加速化するため令和２年４月１日に設置

宮城南部復興事務所
新川災害復旧直轄権限代行区間（改良復旧区間 約1.6km）
※

■砂防事業

宮城県

阿武隈川水系内川流域の砂防堰堤及び工事

福島県伊達市梁川町五十沢夏窪

福島県伊達市梁川町五十沢寺木

福島 県

特に被災の大きかった区間
現道延長 約8km

宮城県伊具郡丸森町大張川張

遊砂地等の整備による土砂流出防止対策

宮城県伊具郡丸森町字愛宕田

宮城県伊具郡丸森町飯塚

五福谷川災害復旧直轄権限代行区間（改良復旧区間 約2.1km）｢山側への別ルート 6.0km｣で本復旧

宮城県伊具郡丸森町牛子

内川災害復旧直轄権限代行区間
宮城県伊具郡丸森町字石羽53-2（改良復旧区間 約4.8km）

※

■道路事業
「山側への別ルート」
での本復旧工事

直轄砂防災害関連緊急事業
特定緊急砂防事業

至 福島県伊達市

福島県事業受託工事区間（改良区間 約0.3km）

阿武

隈

川

内川災害復旧直轄権限代行区間
引き渡し区間約10km（施設延長約3.3km）
令和6年3月25日復旧完了※

宮城県伊具郡
丸森町筆甫字石神西

道路事業
福島県事業受託工事※完成イメージ※

改良工事