県有環境林の伐採について（案）～北摂里山地域循環共生圏の実現に向けて～

令和４年７月23日
兵庫県環境部環境政策課
1

北摂里山地域循環共生圏の目指す姿

2木質バイオマス有効利用の事業モデル
事業スキーム（案）
宝塚市内の庭木宝塚市西谷地区の県有環境林 ・伐採

・チップ化

剪定枝搬入
（販売）

剪定枝代金

剪定枝用土場拠点：宝塚市西谷地区(検討中)
業務：剪定枝の受入、チップ化

チップ搬出

森林管理

チップ乾燥設備（バイオマスラボ）
拠点：神戸市北区
業務：県有環境林チップ一部受入、チップの乾燥✓ 森林の伐採、チップ化、コンテナへの積込みは林内で実施✓ 作業車は林内に常駐（頻繁に公道を走ることはない）✓ チップ運搬コンテナ車両（4t車両）の往復は１日１台程度✓ バイオマスラボ（神戸市北区）
では、県有環境林チップの仮置
き、チップ乾燥運営：(一社)徳島地域エネルギー
チップ供給

バイオマスボイラー

Hyogo Prefectural Government

チップ供給✓ チップ運搬コンテナ車両（4t車両）の往復は１日１台程度✓ 燃焼試験を実施

3

県有環境林伐採区の検討①⚫ 2022年４月に県有環境林すべてのクラスターについて現地調査を実施。
⚫ 伐採区の検討にあたり、以下の要素について分析① 土地境界の状況② 森林の状況③ 施業のしやすさ④ 住民生活への配慮⚫ 森林伐採の施業方法等について再度整理。

4

県有環境林伐採区の検討②⚫ 県有環境林の伐採にあたり、各クラスターを調査。
⚫ 調査結果の概要は下表のとおり。
下佐曽利

波豆長谷

大原野１・２

樹種• コナラ主体• コナラ、アカマツ• コナラ、アカマツ• コナラ、アカマツ

土地境界の状況• 土地境界は不明瞭• 土地境界は不明瞭• 土地境界は比較的明確• 土地境界は不明瞭

森林の状況

• 傾斜は中程度• 土場の適地なし• 傾斜は中程度• 土場の適地なし• 一部保安林あり• 傾斜は緩い• 土場の適地なし• 砂防指定地あり• 傾斜は中程度• 土場の適地なし• 一部保安林あり

施業のしやすさ• 作業道の開設は可能
だが、公道からのアクセス困難• 進入路が狭く、公道からのアクセス困難• 公道からのアクセスは容易• 進入路が狭く、公道からのアクセス困難

住民生活への配慮• 周囲に人家・農地が多い• 市民利用施設なし• 周囲に人家と農地が多い• 市民利用施設なし• 区域内にボーイスカ
ウト施設あり• 人家が極めて近接• 周囲に農地が多い• 区域内に宝塚自然の家の散策道あり

5

県有環境林伐採区の検討③
大原野３

境野

玉瀬１

玉瀬２・３、切畑

樹種• コナラ、アカマツ• コナラ、アカマツ• コナラ、アカマツ• アカマツ主体

土地境界の状況• 土地境界は不明瞭• 土地境界は不明瞭• 土地境界は比較的明確• 土地境界は一部不明
瞭• 比較的急斜面が多い• 土場の適地なし• 玉瀬２・３に一部保安林あり

森林の状
況

• 傾斜は中程度• 土場の適地なし• 傾斜は中程度• 土場の適地なし• 傾斜は中程度• 土場の適地あり• 一部保安林あり

施業のしやすさ• 公道からのアクセスが比較的難しい• 進入路が狭く、公道からのアクセス困難• 公道からのアクセスが容易• 全般的に急峻• 公道からのアクセスが比較的難しい• 区域内に近畿自然歩道あり• 周囲に人家なし• 玉瀬２区域内に丸山湿原あり• 玉瀬３区域内に宝塚北SAあり• 周囲に人家なし

住民生活への配慮• 西谷の森公園あり• 周囲に人家が多い

6

県有環境林伐採計画【伐採計画図】

7

県有環境林伐採計画【年度別伐採スケジュール（予定）】
作業道開設

伐採箇所

伐採実面積

伐採材積

2022年度

3,000ｍ

第1団地

8.34ha750ｍ３

2023年度1,550ｍ

第1～3団地8.34ha750ｍ３

合計4,550ｍ

16.68ha

1,500ｍ３【伐採の考え方】⚫ 森林の伐採は、作業道延長方向15mごとに幅５ｍ程度、奥行き50ｍ程度の細長い伐採区を設定。
傾斜の緩い区域は幅10～20ｍの伐採試験区も設定し、生育状況を確認。
⚫ 高木性樹種（コナラ、クヌギ、アカマツ、ヤマザクラ等）の稚樹や小径木（樹径10cm以下）を除き、大径の有用樹等は伐採し、森林の若返りを促進。
⚫ 森林の更新は、天然更新を基本とし、必要に応じて現地で採集した種子による苗木の植栽、鳥獣被害防護柵の設置を検討。
⚫ カシノナガキクイムシに加害された樹木は、伐採区でなくとも、蔓延防止のため伐採し、被害の拡大防止を図る。

15ｍ5ｍ

伐採区

伐採区

伐採区

50ｍ

作 業 道

伐採区

5ｍ

伐採区

15ｍ

伐採区

伐採区

50ｍ

8

県有環境林伐採計画【作業道の開設】⚫ 作業道は、幅員2.5ｍ程度とし、軽トラックが走行可能な15％以内の勾配で開設。
⚫ 作業手法は「表土ブロック工法」で実施。
⚫ 排水施設は、基本的に素掘り横断排水工を採用。作業終了後の排水管理は特に入念に排水路の点検を実施。
⚫ 開設した作業道は、伐採木の搬出はもちろん、その後の更新作業、管理作業、市民のレクリエーションへの活用を想定。
⚫ ハイカー等から森林破壊であると誤解されないよう、作業エリア入口付近に森林の若返りを図る目的であることをPRする看板を設置。
⚫ ため池等に影響がないよう、配慮して施業【表土ブロック工法の模式図】【施業・集材の方法】⚫ 高木性樹種（コナラ、クヌギ、アカマツ、ヤマザクラ等）の稚樹や小径木（樹径10cm以下）は積極的に保存。
⚫ 集材は、フェラバンチャーのグラップルで木をつかみ、引きずり出す。
グラップルが届かない範囲は付属ウインチで地引きして集材。
⚫ 集材した木材は、フォワーダに積込【フォワーダへの積込み】
み、チッパーまで移動。

【フェラバンチャーによる伐採】

9県有環境林伐採計画【チップ化などの作業】⚫ 伐採木のチップ化は林内の作業道起点スペースに移動式チッパーを設置し、コンテナに直接投入。
⚫ 作業道起点付近に管理土場を設置し、コンテナ、大径木材の仮置き、作業用機械の仮置き、整備点検スペースとして使用。
⚫ 林内作業期間中は事故防止のため立入禁止の看板を設置するとともに、作業道入口には説明看板を設置。

【チップ化のイメージ】※実際はコンテナに直接投入します【コンテナの運搬】⚫ 極東開発工業(株)［西宮市］が、フックロール車に搭載するコンテナシステムを開発。
⚫ 林内からのチップ搬出は、当面は１日１回程度となる予定。
⚫ 搬送中はコンテナにシートをかけてチップの飛散を防止。
【コンテナ運搬車】

10

北摂里山地域循環共生圏の発展に向けて【バイオマスラボ】⚫ (一社)徳島地域エネルギーが神戸市北区有野町に「バイオマスラボ」を建設中。（令和４年11月開設予定）⚫ バイオマスラボを拠点に、概ね50kmの範囲でバイオマスボイラー向けのチップを供給。
安定的なチップ品質の供給システムについて2022～2023年度にNEDOの実証事業を実施中。

⚫ 施設では、木質バイオマスボイラーやチップ乾燥システムの展示・実演を行うとともに、伐採による里山の保全、木質バイオマス熱の利用方法などを見学者に紹介し、エネルギーの地産地消について総合的に伝える環境教育を実施。

【バイオマス研修】

丹波市
神河町

多可町

市川町
福崎町

概ね50km圏内（供給エリア）

西谷地区
県有環境林

姫路市

バイオマスラボ（神戸市北区）【チップ乾燥システム（イメージ）】

11西谷地区の交流人口増にむけて①【ひょうご里山フェスタ2022への出展】⚫ 県民総参加の森づくりの理念のもと、他地域との交流を進めるため、「ひょうご里山フェスタ2022」への参加を検討。
⚫ ブース出展を通じ、西谷地区の魅力発信、関係人口の創出・拡大を図る契機としてPRする。

◼ 開催日時
令和４年１０月３０日（日） 9：30～15：00◼ 開催場所
兵庫県立丹波並木道中央公園◼ 主催兵庫県 ・ 丹波篠山市 ・ (公社)兵庫県緑化推進協会 ・ (公社)ひょうご農林機構◼ 協力
兵庫県森林ボランティア団体連絡協議会・ひょうご森のインストラクター会 ほか◼ 参加予定者
3,000 人12

西谷地区の交流人口増にむけて②【里山の再生×ローカルSDGsのモデルづくり】
この地域で目指したいこと⚫ 西谷地区の豊かな自然を見直し、人の集う里山林として再生する。
⚫ 海外からの化石燃料に頼らないエネルギー地産地消の拠点として、脱炭素社会（ローカルSDGs）のモデルを作る。
⚫ 将来的な雇用の場の創出を目指す。
交流事例（里山林整備体験）

必要な地域力⚫ 西谷地域で行われている地域活性化の取組と融合

西谷地区を将来の目指すべき社会のひとつのモデルに！

雇用創出のイメージ

13