資料１－１－１

廃炉に関する基礎・基盤研究のマスタープランの考え方

平成28年3月28日
廃炉基盤研究プラットフォーム 第2回運営会議

0燃料デブリ取出し計画（2号機）（中長期ロードマップ）

1出典） “IRIDシンポジウム2015in福島”より抜粋

放射性廃棄物の処理処分 （中長期ロードマップ）

2出典） “IRIDシンポジウム2015in福島”より抜粋

廃炉に向けた基礎・基盤研究のあり方

3＜基礎・基盤研究への期待＞ （NDFの提唱する基礎・基盤研究） 大幅改善が可能性なイノベーティブ研究。
 学術的な視点で、現象や知見やデータを提供する研究。
 顕在化していない課題を発見・抽出する研究。
（NDF 2015戦略プランより抜粋）

廃炉関連研究への対応
 廃炉のニーズに対応
 廃炉作業にタイムリーに貢献⇒ 国プロ研究はここに主眼を置いている（反映時期と内容を明確化） ニーズの先を見た基礎データ、ツール、デバイスの開発
 将来の廃炉関係者の人材育成に貢献⇒ 基礎・基盤研究ではここに主眼を置く基礎・基盤研究の進め方 廃炉のニーズや反映時期を意識して進める。
 国プロでは着手し難い研究（イノベーティブ、顕在化していない課題等）を実施。
 学術的な研究を実施し、人材育成に貢献する。

デブリ取出し関連のキーワード

4

建屋除染

除染、遮蔽、線量計測

格納容器・建屋間補修

健全性評価、補修、耐震、遠隔調査

格納容器水張り

止水、閉じ込め、遠隔操作

内部調査

遠隔操作、線量計測、計測、耐放性、空間計測

サンプリング

遠隔操作、線量計測、耐放性、分析、空間計測

デブリ取出し工法概念、遠隔操作、デブリ加工、耐放性、ダスト対策（汚染水処理、ｵﾌｶﾞｽ処理）、閉じ込め、放射線モニタリ
ング、遮蔽、臨界安全、空間計測

仕分け

線量計測、分析、遮蔽、臨界安全、計量管理

収 納

遮蔽、輸送、臨界安全、計量管理

保 管

保管概念、可燃性ガス、冷却、遮蔽、計量管理

処理・処分

分類、処理方法、計量管理、保障措置（共通ﾜｰﾄﾞ）遠隔、分析、計量管理、安全対策（火爆、臨界、漏えい、被ばく）廃棄物関連のキーワード

瓦礫、伐採木、土壌

二次廃棄物2021年以降

20～25年以降

燃料デブリ

解体廃棄物

性状把握

採取、分析、インベントリ評価、発生量低減、減容

長期保管特性把握、保管形態、適正化、計量管理、漏えい、可燃性ガス、冷却、遮蔽、減容

処 理

分類、処理方法、処分体、減容、安定性、漏えい

処 分

処分概念、安全評価、計量管理（共通ﾜｰﾄﾞ）分析、計量管理、安全対策（火爆、漏えい、被ばく）

5廃炉に関連した基礎・基盤研究のキーワード
デブリ取出し対策

廃棄物対策
デブリ取出しプラントの安定状態の維持・管理・止水（工法概念） （デブリ加工） （遠隔技術）（健全性評価） （耐震） （遠隔検査）（ダスト対策） （汚染水処理） （閉じ込め）（補修） （止水） （除染）（遮蔽）（放射線モニタリング） （臨界安全）（腐食） （ガス発生）処理技術開発性状把握（分類） （処理方法） （減容）（安定化） （廃棄体評価）（採取） （試料分析）（遮蔽） （ｵﾌｶﾞｽ系処理）（インベントリ評価） （分析技術）（耐放性） （空間計測）

デブリ収納保管（線量計測） （遠隔操作） （遮蔽）（空間計測）（処分概念）（遠隔技術） （臨界安定） （脱水・乾燥）（安全評価）（計量管理）（可燃性ガス） （遮蔽） （分析） （冷却）長期保管

（計量管理） （減容） （輸送）（特性評価） （遮蔽） （減容）

炉内状況
デブリ状況把握

分析・計量管理共通分野（炉内評価） （挙動解析） （事故ｼﾅﾘｵ）（デブリ特性） （FP挙動）（線量評価）

ミュオン粒子等を活用した可視化（安全評価） （漏えい） （可燃ガス）（分析技術） （計量管理）（遠隔技術） （安全対策：（臨界管理） 火爆、漏えい、被ばく、等）（保管形態） （計量管理）（非破壊測定）反映例）（発生量低減）処分技術開発調査・サンプリング（除染） （耐放性） （分析）6反映
放射性物質の分析・測定

PCVや配管等の防食と長期寿命予測技術

放射性廃棄物の減容

燃料デブリやFP等の放射性物質の基本的特性制御・通信等の基盤技術

新規材料開発など、基盤研究開発 ＊）＊） 大幅改善が可能性なイノベーティブ研究。学術的な視点で現象や知見やデータを提供する研究。顕在化していない課題を発見・抽出する研究。

廃炉に伴う基礎・基盤研究【デブリ取出し対策】 （１／５）

凡例

7：補助金事業又は事業主体実施事項：基礎基盤研究 プラントの安定状態の維持・管理（健全性評価）構造物長期健全性評価技術（臨界管理）

臨界管理

（検査）

？？？

（補修）

？？？

（止水）

？？？

 調査・サンプリング（内部観察）？？？

（線量計測）？？？

（空間計測）

？？？

（耐放性）

？？？

汚染水処理、SFP燃料取出し、RPV内調査、他

汚染水処理、建屋調査、予備除染、PCV内調査、他
2011年
事故発生

建屋、除染、一部解体

デブリ取出し 移送、保管、分析、他

2017年

2021年

2030‐40年頃

デブリ取出し方針設定
廃棄物処理・処分の考え方

デブリ取出し着手
廃棄物処理・処分の安全性の見通し

デブリ取出し完了

廃炉に伴う基礎・基盤研究【デブリ取出し対策】 （２／５）

凡例

8：補助金事業又は事業主体実施事項：基礎基盤研究 炉内状況・燃料デブリ状況把握 （１／２）（炉内評価）

炉内状況の総合評価（予測精度の向上）（事故ｼﾅﾘｵ）

事故進展シナリオ検討（内部調査による評価・更新）？？？
事故進展挙動解析技術（挙動解析）（内部調査による評価・更新）

？？？
？？？

線量計測・線量評価技術 （手法検討）（線量評価）（内部調査による評価・更新）？？？

汚染水処理、SFP燃料取出し、RPV内調査、他

汚染水処理、建屋調査、予備除染、PCV内調査、他
2011年
事故発生

建屋、除染、一部解体

デブリ取出し 移送、保管、分析、他

2017年

2021年

2030‐40年頃

デブリ取出し方針設定
廃棄物処理・処分の考え方

デブリ取出し着手
廃棄物処理・処分の安全性の見通し

デブリ取出し完了

廃炉に伴う基礎・基盤研究【デブリ取出し対策】 （３／５）

凡例

9：補助金事業又は事業主体実施事項：基礎基盤研究 炉内状況・燃料デブリ状況把握 （２／２）（特性評価）

デブリ特性評価（実デブリ分析結果による更新）？？？
？？？
FP放出挙動評価（FP挙動）（内部調査による評価・更新）

？？？
？？？

汚染水処理、SFP燃料取出し、RPV内調査、他

汚染水処理、建屋調査、予備除染、PCV内調査、他
2011年
事故発生

建屋、除染、一部解体

デブリ取出し 移送、保管、分析、他

2017年

2021年

2030‐40年頃

デブリ取出し方針設定
廃棄物処理・処分の考え方

デブリ取出し着手
廃棄物処理・処分の安全性の見通し

デブリ取出し完了

廃炉に伴う基礎・基盤研究【デブリ取出し対策】 （３／４）

凡例

10：補助金事業又は事業主体実施事項：基礎基盤研究 デブリ取出し（取出し工法）取出しに向けた課題整理と解決法検討（デブリ加工）デブリ掘削・切断技術（遠隔技術）（予測精度の向上）

遠隔分析技術？？？

（遮蔽）

放射線遮蔽技術（デブリ取出し時の遮蔽評価）（作業環境維持）

デブリ回収時の汚水処理（放射線計測）（建屋解体時の遮蔽評価）

検出装置開発？？？

（材料開発）

材料開発

汚染水処理、SFP燃料取出し、RPV内調査、他

汚染水処理、建屋調査、予備除染、PCV内調査、他
2011年
事故発生

建屋、除染、
一部解体

デブリ取出し 移送、保管、分析、他

2017年

2021年

2030‐40年頃

デブリ取出し方針設定
廃棄物処理・処分の考え方

デブリ取出し着手
廃棄物処理・処分の安全性の見通し

デブリ取出し完了

廃炉に伴う基礎・基盤研究【デブリ取出し対策】 （４／４）

11：補助金事業又は事業主体実施事項

凡例：基礎基盤研究 デブリ収納保管（脱水・乾燥）（長期安定性評価）

デブリ収納保管特性評価 （含水・乾燥礎特性）（安全対策）

可燃性ガス対策（遠隔技術）？？？
？？？

 分析・計量管理（分析技術）

デブリ分析技術 （フロー検討、破壊・非破壊分析技術検討）（サンプル分析）（実デブリ分析）

長半減期核種分析
微量分析
計量管理方策検討（計量管理）（非破壊測定）非破壊測定技術

汚染水処理、SFP燃料取出し、RPV内調査、他

汚染水処理、建屋調査、予備除染、PCV内調査、他
2011年
事故発生

建屋、除染、一部解体

デブリ取出し 移送、保管、分析、他

2017年

2021年

2030‐40年頃

デブリ取出し方針設定
廃棄物処理・処分の考え方

デブリ取出し着手
廃棄物処理・処分の安全性の見通し

デブリ取出し完了

廃炉に伴う基礎・基盤研究【廃棄物対策】 （１／２）

12：補助金事業又は事業主体実施事項

凡例：基礎基盤研究 性状把握（試料分析）

瓦礫、水処理二次廃棄物等の分析

瓦礫、水処理二次廃棄物等の分析

デブリ、炉内試料等の分析

解体廃棄物等の分析

実試料分析データを反映した更新

実試料分析データを反映した更新

実試料分析データを反映した更新

デブリ取出し 移送、保管、分析、他

建屋、除染、一部解体

難測定分析技術開発、分析技術の高度化開発（インベントリ評価）

インベントリ評価（分析技術）

廃棄体確認の方法、分析法の検討
分析手法の標準化（発生量低減）？？？

 長期保管（特性評価）

水処理二次廃棄物（加熱試験）（安全評価）

安全技術の開発（保管形態？？？

（可燃性ｶﾞｽ）？？？

水処理二次廃棄物（コード改良）

汚染水処理、SFP燃料取出し、RPV内調査、他

汚染水処理、建屋調査、予備除染、PCV内調査、他
2011年
事故発生

2017年

2021年

2030‐40年頃

デブリ取出し方針設定
廃棄物処理・処分の考え方

デブリ取出し着手
廃棄物処理・処分の安全性の見通し

デブリ取出し完了

廃炉に伴う基礎・基盤研究【廃棄物対策】 （２／２）

凡例

13：補助金事業又は事業主体実施事項：基礎基盤研究 処理技術開発（処理技術）

処理・廃棄体化技術調査

処理・廃棄体化技術の絞り込み（廃棄体評価）処理・廃棄体化試験（基礎データ取得）

工学試験廃棄体仕様・製造方法の確定

廃棄体製造設備の設置

処分の安全性の見通しの提示

処分概念の抽出・安全評価手法の整備処分技術の実証・安全評価技術の確認

汚染水処理、SFP燃料取出し、RPV内調査、他

デブリ取出し 移送、保管、分析、他

廃棄体性能の高度化（減容技術）

？？？

（安定化）

？？？

 処分技術開発（処分概念）

処分概念の特徴整理、検討等（安全評価）

処分安全性評価に係る知見の整備（計量管理）？？？
？？？

汚染水処理、建屋調査、予備除染、PCV内調査、他
2011年
事故発生

建屋、除染、一部解体

2017年

2021年

2030‐40年頃

デブリ取出し方針設定
廃棄物処理・処分の考え方

デブリ取出し着手
廃棄物処理・処分の安全性の見通し

デブリ取出し完了

廃炉に伴う基礎・基盤研究【廃炉技術の基盤となる研究開発】

凡例

14：補助金事業又は事業主体実施事項：基礎基盤研究 ・廃炉工程を大幅に改善する可能性のある代替的でイノベーティブな研究（観察技術）

ミュオン粒子等を活用した可視化等の要素技術（分析技術）

放射性物質の分析・測定（廃棄物減容）放射性廃棄物の減容化に資する技術（ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ）

遠隔操作機器・装置の開発に資する制御・通信等の基盤的な要素技術？？？

 ・廃炉作業や研究開発を確実かつ円滑に進めるため、学術的な視点で現象や知見やデータを提供する研究（腐食・防食）PCVや注水配管等の防食と長期寿命予測技術の基盤構築（デブリ性状把握）

燃料デブリやFP等の放射性物質の基本的特性の把握等？？？

 ・顕在化していない課題を発見・抽出し廃炉作業や研究開発に提案することを目指す研究？？？
？？？

汚染水処理、SFP燃料取出し、RPV内調査、他

汚染水処理、建屋調査、予備除染、PCV内調査、他
2011年
事故発生

建屋、除染、一部解体

デブリ取出し 移送、保管、分析、他

2017年

2021年

2030‐40年頃

デブリ取出し方針設定
廃棄物処理・処分の考え方

デブリ取出し着手
廃棄物処理・処分の安全性の見通し

デブリ取出し完了