千千 代代 田
田 区区 ママ ンン シショョン
ン 情情 報報 紙
紙

豪 雨 からマンションを（平成 26 年度）に東京都豪雨対策基本方針を改定し、おおむね 30 年後を目標に時間 75 ㎜の降雨に対し床上浸水等の防止を目指し、河川整備や下水道整備等を進めています。目標を超える降雨に対しても生命安全の確保を目指し、浸水被害を最小限にとどめる減災対策を進めています。
千代田区には地下街やビル等の地下施設も多数あります。雨水等が地下への流入を防ぐ対策も行われています。地下に電気室や駐車今年、6 月 28 日から 7 月 8 日にかけて、西日本を中心に広い範囲で過去に経験をしたことのないような集中豪雨が発生し、洪水により 200人以上の方が亡くなり、多数の住宅が全壊するなど大きな被害が出ました。地階等への浸水、断水などの被害を受けたマンションもあったと報道されています。
洪水による被害は「内水氾濫」と「外水氾濫」に分けられます。
◎内水氾濫とは、市街地に降った雨が下水などによる雨水処理能力を超えたり、河川の水位が上昇することで排水できないことによる洪水です。
◎外水氾濫は、川の水が堤防を溢れたり、堤防が破堤した場合におきる洪水です。
大量の水が一気に市街地に流入します。

千代田区は２種類の千代田区洪水避難地図（洪水ハザードマップ）を作成、配布、ホームページにも掲載しています。
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/bosai/suigai/map.html◎「千代田区洪水避難地図（洪水ハザードマップ）」は、神田川・日本橋川・隅田川が大雨によって増水し、既存の下水道施設や河川の処理能力を超えて水があふれた場合の浸水予測結果にもとづいて、浸水する範囲とその程度並びに水害時の避難場所を示した地図です。
◎「千代田区洪水避難地図（洪水ハザードマップ荒川版）
は、荒川流域で 200 年に 1 回程度発生が予想される大雨が降り、荒川の下流域で堤防が決壊した場合を想定した浸水想定区域図をもとに、区内の浸水する範囲、浸水深、避難場所を示した地図です。

発行 公益財団法人まちみらい千代田 住宅まちづくりグループ http://www.mm-chiyoda.or.jp 編集協力／ TALO 都市企画
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-21ちよだプラットフォームスクウェア4 階 TEL. 03-3233-3223 FAX. 03-3233-7557

場などが設けられているマンションでは、土嚢や止水板を用意するなど、雨水の侵入を防ぐ対策を進めてください。
また、マンション居住者が日頃から心がけたいのはバルコニーのスムーズな排水です。
排水溝や排水口に落ち葉などが溜まると大雨

1923（大正 12）年 9 月 1 日に発生した関東大震災で、神田・秋葉原一帯も大きな被害を受けました。被災地の復興と災害時の延焼防止のため公園や緑地が多数つくられましたが、その一環として昌平小学校の前身である芳林小学校の学区も「震災復興 52 小公園」の対象となり、1930（昭和 5）年に小学校の隣に芳林公園が誕生しました。
公園がある場所は江戸時代、神田明神下石坂下同朋町東新道といわれ「南総里見八犬伝」の作者として名高い滝沢馬琴の住居があったといいます。
関東大震災から 95 年目の今年の夏も、芳林公園では同朋町町会によるラジオ体操会や外神田文化体育会主催の納涼大会（盆踊り）が開催されました。江戸時代から続く下町・神田の伝統を次の時代につないでいきます。のとき水があふれ、自宅だけでなくや階下の第 33号

千 代 田 区マンションセミナー

マンションで 生まれる、たすけあい の 輪
昨

年は「町会とマンション」をテーマに開催した
千代田区マンションセミナー。今年も地域や自宅でいつまでも安心して暮すためにはどうしたらいいのかを、住民流福祉総合研究所代表の木原孝久さんにお話しをいただいた後、区内のマンションにお住いの医師（あやお宅が浸水し被害を与えることがあります。

め診療所所長）の伊藤憲祐さんをコーディネーターに、パくれぐれもご注意ください。

ネルディスカッション。参加者の皆さんと一緒に考えます。

日 時 2018 年 9月29日（土）木原 孝久さん（住民流福祉総合研究所代表）

14:00 〜 16:35（予定）◎大雨警報・洪水警報等会 場 千代田区役所 1階

大雨によって災害が起こるおそれのあるとき

区民ホール (千代田区九段南1-2-1)

は大雨注意報や洪水注意報を、重大な災害が起こるおそれのあるときは大雨警報や洪水警報

主 催 公益財団法人まちみらい千代田
後 援 千代田区社会福祉協議会（予定）を、さらに重大な災害が起こるおそれが著しく大きいときは大雨特別警報を発表して警戒や注参加費 無 料意を呼びかけます。なお、警報や注意報の基準は地域によって異なります。

伊藤憲祐さん（あやめ診療所所長）

プログラム◎記録的短時間大雨情報
数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を、観測したようなとき、各地の気象台が「記録的短時間大雨情報」を発表します。こ第１部 14:10 〜 15:10

第２部 15:15 〜 16:35（パネルディスカッション）

基調講演「あなたのマンション、 お付き合い の流儀は？」
木原孝久（住民流福祉総合研究所代表）

パネリスト

自分の殻に閉じこもりがちと思われているマンション居住者の皆さんが、実は困っている人が目の前にいるようなときは、手を差し伸べる心を持っていることなど、目からうろこの実例を交えてお話いただきます。の情報が発表されたときは、お住まいの地域で、土砂災害や浸水害、中小河川の洪水害の発生につながるような猛烈な雨が降っていることを意味しています。なお、情報の基準は地域によって異なります。

お問い合わせ千代田区マンション情報紙 マンションサポートちよだ 第 33 号 発行日／ 2018 年 8月 31日

木原孝久（住民流福祉総合研究所代表）
三枝雅代（千代田区マンション連絡会会員）
廣木朋子（千代田区社会福祉協議会地域支援課長）
大塚立志（公益財団法人まちみらい千代田事務局長）
コーディネーター

伊藤憲祐（あやめ診療所所長）

公益財団法人まちみらい千代田（敬称略）

住宅まちづくりグループ

電話０３−３２３３−３２２３※『マンションサポートちよだ』
は、管理組合および管理会社の協力を得て各戸配布できます。

マンションセミナーを開催します

守るために河川や下水道を管理する東京都は 2013 年度

10 数年周期で工事を行うケースについて、工事内容を見てみましょう。
築後10 数年頃を目安に行う1回目。工事は外壁、屋上等

代で住み始めた方が 50 代後半になるなど、住み続けるた区分所有者の中には、住戸を賃貸しているためマンショ命化や建替えといった将来の課題を考える段階ではないめの知恵や工夫も必要です。そしてこの頃から３回目の工ン外に居住する人もいます。こうした外部居住の区分所有と思うかもしれません。しかし、2 回目の大規模修繕工事を事の計画準備に入っていきます。

者にも情報を伝え、検討に参加できるように配慮することむかえるマンションは築 20 数年。長期修繕計画は少なくとの防水、鉄部の塗装等といった建物の仕上げ部分が主な

築後 30 数年頃を目安に行う3 回目の工事。それまでのも重要です。また、売買等で新たに権利を取得した区分所も25 年先のことを想定して作成しますから、決して縁遠い対象になります。時間の経過とともに失われてきた新築当

2 回の内容とは大きく違い、費用も増えてきます。3 回目は有者もいます。新築時に購入した区分所有者と違い、住宅テーマではありません。

初の輝きを取り戻すとともに、建物の傷みを早期に補修す

建物の劣化の防止とともに、マンション生活の根幹を支えローンの残債の有無が、将来についての考え方の違いとな

大規模修 繕工事が終了した時点で、次の 25 年あるい理組合の最も重要な業務です。マンションの建物・設備を良好な状ることで劣化の進行を防ぐのが目的となります。管理組合

る、上下水道、電気、エレベーターといった設備機器が耐ることもあります。さまざまな区分所有者の立場の違いを

は 30 年先を展望する長期修繕計画を作成するときにマン態に保つために必要な工事ですが、多額な費用がかかるため、区分にとっても初めての工事ですから、組合の意見をまとめるた用年数をむかえ、交換等が必要になります。区分所有者やお互いに理解出来るように、アドバイザーやコンサルタントションの将来ビジョンも検討したいものです。まだ早い、めにも早めに準備を始めます。建物診断の結果や専門家居住者のライフスタイルも変化してくる時期です。設備機の協力を得ることも一つの方法です。

その段階ではないと思う時期から考えることが、マンショのアドバイスが役に立ちます。

器の交換にあわせて暮らしをグレードアップするための工長期修繕計画にもとづく大規模修繕工事（計画修繕工事）は、管所有者が毎月納めてきた修繕積立金を取り崩すことに加え、工事中、築後 20 数年目頃を目安に行う2 回目の工事。1回目と事を行うことや、共用部分の大規模修繕工事にあわせて各同様に外壁等の建物の仕上げ部分を補修する工事ととも戸（専有部分）のリフォームをするお宅も多くなります。

居住者の生活にも様々な影響が及び、迷惑をかけることもあります。
それだけに、大規模修繕工事の準備や実施には、多くの区分所有者や居住者が関心を持たざるをえません。10 数年に１度行う大規模修繕工事の準備と実施を通じて、マンションの現状と将来について考え、じっくり話し合い、考えるようにしたいものです。に、竣工からおおよそ四半世紀経過したマンションを、時このように大規模修繕工事の内容は同じことの繰り返し代の趨勢にあわせてグレードアップすることもテーマになではなく、実施時期によって違います。工事の実施時期、ります。例えばエントランスのドアや照明等を変えるだけで工事内容、費用の目安を区分所有者が知っておくことが必もマンションのイメージはかなり変わります。

要です。

マンションの一大イベント、大規模修繕工事の仕組みを理解する
大規模修繕工事は、準備から工事終了まで3 年から 4 年

また建築に詳しいコンサルタントを活用し、工事の進めかかる、マンションの一大イベントです。輪番制で1 〜 2方を相談し、工事が適切に行われているかを監理してもら年で交代することもある理事会だけでは負担が重いため、うことも広く行われています。

理事会の諮問機関として修繕委員会を設け、実施するマンションが多くなっています。

この頃は管理組合としても脂ののった時期。例えば 30

マンションの将来を決める長期修繕計画表

３回目の大規模修繕工事に入る前に、マンションの将来の検討も3 回目の大規模修繕工事を行う頃は、住宅ローンの返済前に建物診断をするのが普通ですが、３回目の大規模修繕将来にとって重要なことが記載されているのが長期修繕計画表です。

が終わり、お子さんが独立をするなど生活にも大きな変化いつ頃、どのような工事をするのか、費用は幾ら位かかるのかといった、基本的な内容を区分所有者みんなが理解するようにしたものです。

外部の専門家管理組合

工事の前にはコンクリート躯体の劣化がどの程度進んでい管理組合総会理事会がおきる方も多いでしょう。ご自身の老後のことも考えるるかをも調査、把握し、将来どのような工事が必要になるの大規模修繕工事の準備開始を大規模修繕工事の準備開始を提案

時期を迎える方もいらっしゃると思います。この時期はマンかを共有し、理解を深めることが、事実にもとづく有意義な国土交通省が作成した長期修繕計画標準様式と長期修繕計画ガイションの将来について、長寿命化を目指すのか、それとも検討をするための前提条件になります。

ドライン・同コメントは、大規模修繕工事を12 年ごとに行うことにして新築への建替えをめざすか、管理組合で話し合いを始めるいます。しかし、これはあくまでも「標準」です。実際のマンションの絶好のタイミングです。

また、建替えを検討する場合は、マンションの敷地の広さと建物の大きさの関係（容積率）等をもとに、建替えをし劣化の進行状況は、建物等の仕様、周辺環境、日頃の管理状態によっ長寿命化をめざすにせよ、建替えをめざすにせよ、区分所て違います。このためマンションの中には、工事の費用対効果や各部有者の皆さんの一人ひとりの生活設計にかかわる問題です

分の耐用年数を考慮しつつ、15 年程度ごとに工事を行うことを前提に、から、本音の話し合いが簡単にできるわけではありません。

長寿命化と建替えのそれぞれについて、必要な資金や解必要な資金を積立てる計画をしているマンションもあります。

先ず、マンションの現状について、区分所有者の皆さんが決すべき課題といった基本情報を、区分所有者の皆さんが正しい情報を知ることが大切です。大規模修繕工事を行う共有することが話し合いの第一歩になります。

新築後、30 数年経過
外壁・防水等を含む建物の傷んだ所を修繕

時代の変化に合わせたグレードアップ等

主要な設備機器の交換等
居住者の高齢化への対応等

コンサルタント等を選定

修繕業務について提案

建物診断を依頼

建物診断を実施

建物診断結果を検討

建物診断報告書を提出

改修設計のコンサルタント業務を委託

修繕・改修設計の実施

修繕・改修設計案を受けて実施方針を検討

修繕・改修設計案提出

施工会社の候補を選定

施工会社選定アドバイス

施工会社から見積書を取得
施工会社候補を選定
施工会社案・予算案等を決定→総会付議
修繕工事の実施を議決施工会社との契約

権利組合と契約

工事実施について説明会

説明会への立ち合い
監理開始

着工

施工中の安全確保、工事実施状況の監督・中間検査等工事完了と次回の修繕工事に向けて外壁・防水等の傷んだ所を修繕

新築後、２0 数年経過
外壁・防水等を含む建物の傷んだ所を修繕

建設会社

修繕方針を検討

大規模修繕工事の実施

新築後、10 数年経過

建替えを 検討

コ ン サ ル タ ント

工事実施方法を検討おく必要があります。

３回目
大規模修繕工事

修繕委員会

議決・予算承認た場合に、どの程度の費用負担が必要になるかも理解して長寿命化を 検討
２回目
大規模修繕工事管理会社の系列会社に工事を発注することもありますが、この場合、管理業務委託契約とは別の契約になります。

大 規 模 修 繕 工 事 実 施 の 主 な ポ イ ント

一見、数字だけが並ぶ無味乾燥な計画表ですが、実はマンションの１回目
大規模修繕工事

ンの将来に役立ちます。

特に築年数が浅いマンションの区分所有者は、まだ長寿

大規模修繕工事の準備

大 規 模 修 繕 工 事 を通 し て 考 え る

マ ン シ ョ ン の将 来いずれにせよ早い時期からの検討が大事

経年と共に変わる大規模修繕工事の内容

管理組合による完了検査→手直し工事要求

竣工検査監理手直し工事の検査→工事終了
工事完了報告書・監理報告書を受領

監理報告書

工事報告書
アフター約款

工事の保証・アフターサービス等確認
工事費・管理費等の支払い

工事終了
手直し工事終了

管理費受領

工事費受領

管理組合総会に工事完了報告
長期修繕計画見直し検討
新長期修繕計画案を決定
長期修繕計画案を審議・議決

アフターサービス等の履行