令和４年度進行管理・評価シート
恵那市 歴史的風致維持向上計画（平成23年２月23日認定）（最終変更 令和３年３月15日））□進捗評価シート（様式１）①組織体制（様式１－１）
1 計画実現のための体制

・・・・・・・・・・・・・・・・・

1②重点区域における良好な景観を形成する施策（様式１－２）
・・・・・・・・・・・・・
1 重要伝統的建造物群保存地区での取り組み
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 景観形成に関する取り組みについて

2
3③歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項（様式１－３）
・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 岩村城石垣修理事業
4・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 岩村城下町まちなみ保存事業
5・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 岩村城登城道整備事業
6・・・・・・・・・・・・・・・・・
4 ポケットパーク整備事業
7
・・・・・・・・・・・・・・・・・
5 中央公園整備事業
8
・・・・・・・・・・・・・・・・・
6 中山道保存修景整備事業
9
7 祭礼復興事業（武並宮御祭礼規定に基づく祭礼） ・・・・・・・・・・・・・・・・・
10
・・・・・・・・・・・・・・・・・
8 ふるさと文化普及継承事業
11④文化財の保存又は活用に関する事項（様式１－４）
・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 文化財の防災・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 文化財の普及・啓発

12
13⑤効果・影響等に関する報道（様式１－５）
・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 報道等

14

⑥その他（効果等）（様式１－６）
1 歴史・文化に対する住民意識の向上

・・・・・・・・・・・・・・・・・

15□法定協議会等におけるコメントシート（様式２） ・・・・・・・・・・・・・・・・・

16

進捗評価シート（様式１-１）

評価軸①-1
組織体制
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

計画実現のための体制

計画に記載
歴史まちづくり事業は、歴史、文化、観光、建設、都市整備等の多岐に渡る分野に関連するため、本市ではしている内「歴史まちづくり連絡調整会議」を設置し、関係課（事業担当部課）間の横断的な連絡調整を行うものとする。
容

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で都市住宅課・生涯学習課等関係課から構成される「歴史まちづくり連絡調整会議」を随時開催し、関係課間の連絡調整、事業施工に関する打合せを行った。
恵那市歴史的風致維持向上計画協議会を令和４年５月27日に開催し、進捗評価について意見聴取及び協議を行った。
進捗状況

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

恵那市歴史まちづくり連絡調整会議

連絡調整・建設部 都市住宅課
・教育委員会事務局
生涯学習課

連絡調整

関係課
・まちづくり企画部 企画課
・まちづくり企画部 地域振興課
・商工観光部 観光交流課
・農林部 農政課
・建設部 建設課
・各振興事務所

連絡調整

外部関係機関

岐阜県・県土整備部
・都市建築部
・環境生活部文化伝承課

意見照会及び報告

恵那市歴史的風致維持向上計画協議会■恵那市歴史的風致維持向上計画協議会〇令和４年５月27日開催
審議事項
令和３年度進捗評価について

恵那市－1

・恵那市文化財保護審議会
・恵那市伝統的建造物群
保存地区保存審議会

事業の推進

事務局

進捗評価シート（様式１-２）

評価軸②-1
重点区域における良好な景観を形成する施策
評価対象年度
項目

令和４年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

重要伝統的建造物群保存地区での取り組み

重要伝統的建造物群保存地区に選定（平成10年４月）されている岩村町の商家町について、歴史資源として計画に記載
積極的に保存や活用を行ってきた。
している内
岩村町全体のまちづくりに関わる組織である「城下町ホットいわむら」は、本町通りにおけるさまざまなイベント
容の企画・実施を行っている。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で保存地区内の建物で現状変更を行うときには、保存計画に定める方針・基準に従い、岩村城下町まちなみ保存事業を活用しながら実施している。また必要に応じて文化庁及び県環境生活部文化伝承課の指導、助言を受けている。令和４年度
は国庫補助金で４件の修理補助を実施し、歴史的建造物の保存整備を図った。
【事業費：22,067千円 補助額：11,313千円（４件分） 工期：４月から３月まで】
進捗状況※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

修理前

修理後

恵那市－2

進捗評価シート（様式１-２）

評価軸②-2重点区域における良好な景観を形成する施策
評価対象年度
項目

令和４年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

景観形成に関する取組について

景観法に基づく景観計画の策定に向けて、平成20年度より庁内関係部課、学識経験者及び地域住民等で構計画に記載
成する景観計画策定委員会にて恵那市全域の方針や規制の検討を行うとともに、平成21年度からは、地域住している内民等で構成する地域ワークショップの開催等を通じて地域毎の景観の形成に関する基本方針や行為の制限に容ついて併せて検討を行っている。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で

恵那市景観条例、恵那市景観条例施行規則は平成24年４月１日に施行済みである。景観計画区域内行為の届出に関することの規定は、平成24年10月１日から施行している。
令和４年度は、34件の事前協議と、28件の景観計画区域内行為の届出があった。（令和５年３月31日現在）
これらの規制誘導により、歴史的風致を維持することができている。
進捗状況※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等
景観計画区域内の行為の制限【提出された区域内行為届出の種類】
・建築物（新築）：９
・建築物（増築）：１
・建築物（新築）及び工作物（新築）：１
・建築物（変更）：１
・建築物（外観の変更）：１
・開発行為（新規）：８
・開発行為（変更）：１
・開発行為（新規）、土地の形質変更：３・工作物（新築）：２・工作物（外観の変更・修繕）：１※事前協議はすべて建築物（新築）恵那市－3

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度項目
岩村城石垣修理事業

令和４年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 令和２年度～令和11年度
支援事業名 市単独事業

標高717ｍの急峻な山の頂に築造された近世山城の代表・岩村城を支えてきた石垣である。これまで修理が行われてきたが、木の根や流水等によって石が浮いたり、孕んだりしている個所も見られ、一部、崩壊の危険
計画に記載 性の高い箇所も見られる。
している内 本石垣は、本丸等が無くなった現在においても、城下町の形成と発展を牽引してきた岩村城の基礎として、地
容域の歴史を物語る大きな拠り所となっている。当事業により石垣の修理を行うことで、地域の歴史的風致の維持を図ることができる。
事業概要：崩壊の危険性の高い石垣の修理（対象面積：約300㎡）。石垣支障木の伐採。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
令和４年度は、地域のボランティアによる草刈り・清掃作業の際に、石垣に生えた雑草等の除去を６月５日、９月１０日に実施し、地域の歴史的風致の維持を図った。
進捗状況※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

石垣の清掃

中学生も参加

恵那市－4

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-2
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目

令和４年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

岩村城下町まちなみ保存事業
事業期間 令和２年度～令和11年度
支援事業名

国宝・重要文化財等保存整備費補助金
市単独事業
重要伝統的建造物群保存地区内の歴史的建造物に対し、修理修景に助成を行うことにより、後継者不足や計画に記載
修理費用の負担、また火災等の災害による歴史的建造物の滅失・荒廃といった課題を解決し、歴史的建造物している内を保護することで、歴史的風致の維持向上を図る。
容事業概要：重要伝統的建造物群保存地区内の家屋の保存修理、防災事業等。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
伝統的建造物群保存地区内の建物４件の修理修景に助成を行い、歴史的建造物の保護による歴史的風致の維持向上を図った。
主な家屋修理内容 ： ４軒の外壁・扉・屋根の修理【事業費：22,067千円 補助額：11,313千円（４軒分） 工期：４月から３月まで】
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

中根家（２か年工事のため４年度は基礎工事）

修理事例（修理中）修理事例（修理前）

恵那市－5

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-3
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度項目
岩村城登城道整備事業

令和４年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 令和２年度～令和11年度
社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）

支援事業名

計画に記載 ・岩村城への登城道及び付近の修景整備している内 ・案内標識の設置
容・ベンチの設置等

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
令和４年度は、国土交通省の補助金も用いて三重櫓から八幡曲輪へと登る一部の登城路の舗装工事を行った。これにより、観光客などの利便性が向上した。
（事業費：6,873千円）
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

三重櫓付近の舗装工事

歩きやすくなった登城路

恵那市－6

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-4
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目

令和４年度
現在の状況
■実施済
□実施中
□未着手

ポケットパーク整備事業
事業期間 令和３年度～令和４年度
支援事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）

計画に記載 明治天皇大井行在所の敷地内の老朽した建物を除去し、その跡地を駐車場兼ポケットパークとして整備ししている内 た。このことにより、良好な景観を形成するとともに、ベンチ、遊具を設置することにより、来訪者や地域住民の容
利便性の向上を図り、歴史的風致の維持及び向上を図ることができた。

令和４年度は大井行在所を駐車場広場として整備した。芝生やベンチなどを置いた緑化スぺ―スと駐車場を整備し、今後はイベント会場にも使用していく予定である。
【事業費：30,098千円】
進捗状況※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

行在所駐車場スペース

緑化スペースと遊具も設置

恵那市－7

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-5
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

中央公園整備事業
事業期間 令和３年度～令和４年度
支援事業名 市単独事業

恵那市の中心部に位置し、市民の憩いの場である中央公園（昭和49 年（1974）整備）は、市民ニーズから乖離しており、新たに整備することが必要となっている。良好な市街地の維持及び向上、来訪者の利便性を高めるため、憩いの空間として整備する。
計画に記載
県道恵那停車場線沿線は、明治期に開通した岩村軌道により発展し、市街地を形成した。中央公園は、JRしている内恵那駅から南約500ｍの場所に昭和49年に市民の憩いの場として設置した。市街地に設置した中央公園を新容たに整備することにより、良好な市街地の維持及び向上が図られるとともに、中山道を訪れた来訪者の利便性の向上を図り、歴史的風致の維持及び向上に寄与することができる。
事業概要：中央公園の再整備
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
令和４年７月より改修工事開始。
令和５年６月に「子育て世代を中心に、多世代が交流できる公園」として、リニューアルオープン予定。
【事業費：190,000千円】
進捗状況

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）※計画年次との対応□計画どおり進捗している■計画どおり進捗していない

海外情勢の変化に伴い、輸入品である遊具の部品の納期遅延が発生。
令和５年５月末まで工期を延長することになった。
状況を示す写真や資料等

再整備計画図事業個所

改修工事の様子恵那市－8

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-6
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度項目
中山道保存修景整備事業

令和４年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 令和２年度～令和11年度
支援事業名 市単独事業

中山道は、江戸時代の五街道の一つであり、大湫（瑞浪市）以東、藤村・竹折村・久須見村四ッ谷・中野村を経て、美濃十六宿の一つ大井宿に至り、ここより茄子川・千旦林を通り中津川宿を抜ける。この行程中、中野・計画に記載 大井あたりは平坦地で、通行する幕府や諸藩の諸荷物や参勤交代行列、一般の人馬の宿泊・休憩所として賑している内 わった。現在も中山道は来訪者が多く訪れ非常に親しまれている街道であるとともに、七日市や渡御行列が行容われる重要な場所でもある。この中山道を良好に保存し環境整備をすることにより、歴史的風致の維持向上に寄与する。
事業概要：中山道沿線の草刈り、利便施設の維持管理に対する助成を行う。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で地区内の中山道及び沿線の利便施設（甚平坂公園、西行苑、深萱休憩所、四ツ谷集会所）の維持管理を行っている沿線４地区の保存会の活動に対する助成を行った。これにより、中山道の環境が整備された。
【助成額：279千円 （４地区）】
進捗状況※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等
令和４年度実績【中山道岡瀬沢保存会】 甚平坂公園及びトイレの清掃（毎月）、全会員による一斉清掃（１回）【武並地区中山道保存会】 地区内中山道の清掃活動（年１回 ）【中山道西行保存会】 西行苑便所及び周辺の清掃（年３回）【中山道四ッ谷地区保存会】 四ッ谷集会所トイレ（一般開放）の清掃・管理（週１回）、草刈り清掃（年２回）

中山道沿線保存会による清掃

恵那市－9

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-7
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度項目
祭礼復興事業（武並宮御祭礼規定に基づく祭礼）

令和４年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 令和２年度～令和11年度
支援事業名 市単独事業

毎年10月第１週の土曜日から日曜日にかけて行なわれる「岩村町秋祭行事」は、岩村城を築いた加藤景廉の子である景朝のご神体を神輿に乗せ、時代衣装を身にまとった総人員約300人が長さ300mに及ぶ行列を整え武並神社を出発し、岩村町本通り(重要伝統的建造物群保存地区)約1.7kmを練り歩き、景廉が祀られている計画に記載 八幡神社に運ぶ。翌日、神輿は再び行列によって武並神社に帰る。行列の役割・内容などは、嘉永５年の「武している内 並宮御祭礼規定」にある次第から変化しておらず、行列中の御神馬に使用する飾馬具類は、天保の頃のもの
容が使用されていることから傷みが目立っている。祭りに使う衣装類の計画的な整備を行うなど、地域で長年受け継がれている伝統行事を支援することで、歴史的風致の維持向上と地域住民の景観形成や歴史文化に対する意識の向上を図る。
事業概要：岩村町秋祭行事の祭礼衣装等の整備。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
令和４年度は行事を簡素化し行った。市からは衣裳などの修理費用にかかる補助を行った。５年度からは再度岩村町秋
祭行事を行う予定である。
【助成額：412千円】
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

神輿渡御の様子（令和４年度）

恵那市－10

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-8
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度項目
ふるさと文化普及継承事業

令和４年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 令和２年度～令和11年度
支援事業名 市単独事業

宿場町大井地区を中心として、文化財等の文化遺産について、広く市民、来訪者に啓発することにより、歴史文化に対する意識の向上を図る。また、祭礼行事や歴史文化に関する伝承や後継者を育成することにより後計画に記載世に渡って良好な歴史的風致を維持することができる。
している内
事業概要：文化財等の保存・活用に関わっている団体やまちづくり協議会等の地域組織と連携をとりながら、容
文化財等の普及啓発活動を行う。また、地域住民や学校などに働きかけイベントや講習会の実施、歴史遺産の調査を行うことで歴史文化に関心をもっていただくとともに、後継者の育成に努める。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
令和４年度は新型コロナウイルスの影響も薄くなり、恵那市伝統芸能大会等を実施することができた。市指定文化財の浅間七福漫才や地域で活発に行われている地芝居（地歌舞伎）などの披露もあり、市民が郷土芸能や文化に触れる機会を設けることができた。今後も地域の芸能活動を応援していく。
【助成額170千円】
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

令和４年度恵那市伝芸能大会：だんまり

浅間七福万歳恵那市－11

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④-1
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目
文化財の防災

□実施済
■実施中
□未着手

文化財を火災や盗難から守るためには、文化財及びその周辺の状況を事前に把握しておく必要があるため、消防本部、警察署等と市内の文化財について建造物を中心に所在場所の情報を共有し連携を強化するとともに、査察を行ったり啓発ポスターを配布したりすることにより予防に努め、主要な建造物の消火訓練や連絡体
計画に記載
制の確認を行い文化財の防火防災に対する意識の高揚を図る。
している内容盗難、毀損等の人的な災害に備えるため、担当課署は歴史的建造物のパトロールを随時行う。
また、消防設備の整備にあたっては、周辺の景観に調和したものとし、今後修理が行われる「岩村藩鉄砲鍛
冶加納家」や「木村邸」については、火災報知器等の設備の設置を行う。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
・令和５年１月16日 岩村歴史資料館の防火訓練。（参加者５名）
・令和５年１月26日 市指定有形文化財の中山道ひし屋資料館の防火訓練(参加者数７名）
・令和５年１月30日 市指定有形文化財の明治天皇大井行在所の防火訓練（参加者６名）
・令和５年１月28日 こども夜回り（重要伝統的建造物群保存地区：参加者１８名）
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

伝建地区でのこども夜回り（日中実施）

中山道ひし屋資料館での防火訓練

恵那市－12

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④-2
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目
文化財の普及・啓発

□実施済
■実施中
□未着手

市民が市内各地に点在する文化財等の地域資源を生涯学習として学ぶ機会を作り出すことにより文化財保計画に記載 護の普及・啓発に努める。
している内容 市内の小中学校の児童・生徒に、地域の祭礼等伝統行事を郷土学習として学ぶよう学校を通じて依頼することにより担い手をつくり、伝統的な祭りを維持していく。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
令和４年度は、小学生が社会見学にひし屋資料館を訪問し、民具などを見ながら往時の人々の生活の様子を知ることができた。また、中山道の観光案内ボランティアを養成するため、年4回のかたりべの会養成講座を実施した。明治天皇大井
行在所での座学によるワークショップや、中山道の現場を歩き、沿線史跡の説明を聞くなど市民の興味を持ち、若干であるが、ボランティア加入の申し出もあるなど良い結果となった。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等
令和４年度に行った主な行事
６月５日/９月１０日 岩村城清掃活動 参加者総数287 名
5月28日 第１回かたりべ養成講座（大井宿見学）17名
6月18日 第２回かたりべ養成講座（中山道散策）22名
９月24日 第３回かたりべ養成講座（中山道散策）22名
2月23日 第４回かたりべ養成講座（行在所で座学）23名

本陣での説明中山道沿線の石塔の説明を恵那市－13

進捗評価シート（様式１-５）

評価軸⑤-1
効果・影響等に関する報道
報道等タイトル

年月日

古い町並みを守るために火災予防を呼びかける

R５.３

評価対象年度
令和４年度
掲載紙等

広報えな

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で

令和５年１月28日に重要伝統的建造物群保存地区の岩村町本通りを少年消防隊岩村地区の隊員が、文化財の火災予防を呼びかけるために「こども夜回り」を３年ぶりに実施した。

進捗状況※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし
状況を示す写真や資料等

広報えな掲載記

恵那市－14

進捗評価シート（様式１-６）

評価軸⑥-1
その他（効果等）
評価対象年度

令和４年度

項目
歴史的風致に対する市民意識の向上
本市の歴史資源などを紹介するパンフレットを一層充実させ、各種イベントやシンポジウムの開催時などに配計画に記載 布する。また併せて、歴史文化を紹介する市のホームページの充実を図る。また、地域活動組織やＮＰＯ等としている内 行政の共同により講演会の開催を行い、歴史的風致を活かしたまちづくりを進める。
容
企画段階から市民に参加を促し、市の文化財や地域に対する理解と愛着を増進させることにより意識の向上を図り、文化財の保存・活用、まちづくりに繋げていく。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で。記事・議会議事録等を添付
令和４年８月に行われた「恵那市市民意識調査」の中で、恵那市のまちづくりについて（自然、まち並み、歴史・文化関係）尋ねる設問があり、今後も継続的に結果を観察することで、歴史まちづくりの効果を経年的に把握する。
進捗状況※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし
状況を示す写真や資料等○恵那市市民意識調査 問３「恵那市のまちづくりについてご意見がありましたら、下記の項目より1つ選んで○をつけ、自由にご記載ください。」
まちの魅力について（自然、まち並み、歴史・文化関係）： 21件
意見を注視し、歴史まちづくりの効果を把握する。
問４ 「恵那市のまちづくりについてご意見がありましたら、下記の項目より1つ選んで○をつけ、自由にご記載ください。

○意見（抜粋）・歴史・文化を大切にしながらも、誰かが思いきった発想のまちづくり事業の項目を具体的に提案出来る機会が出来る「場」がほしい。
・恵那市のまち並みや、歴史をもっとよくアピールすべきだ。SNSなどの活用がまだ不十分だ。
・歴史ある街なみや自然を大事にするのは良いと思う。しかし、10～20代の若者には魅力がないのでは。防犯の問題をクリアする必要はあるが、遊技場のような施設も欲しい。個人的には複合アミューズメント施設（カラオケやスポーツの複合施設）。若い世代には恵那はベッドタウンの感覚ではないだろうか。中山道広重美術館では洋画の展示会はできないか？

恵那市－15

法定協議会等におけるコメント（様式２）

評価対象年度

令和４年度

・法定協議会等におけるコメント
コメントが出された会議等の名称：恵那市歴史的風致維持向上計画協議会
会議等の開催日時：令和５年５月18日（木曜日）（コメントの概要）◆岩村城石垣修理事業
・三重櫓付近の畳橋土台の正面にコンクリートの構造物がある。何とか石垣に変更できないか。
・修復時に違う素材でやってしまい、歴史の痕跡として残ってしまったというケース。時代考証の中で昔の素材に戻すべきか、どこに標準を合わせて直していくべきか大いに議論すべき内容といえる。次の計画を作る際にはスポットを当てるべき項目だと思う。
◆ふるさと文化普及継承事業
・資料だけを見ると、17万円だけで賄っているように思える。他の事業の資料では、市民がどのように動いたなどが報告されている。地歌舞伎が残るということは、力の入れどころだと思う。もう少し詳しい説明があると、地歌舞伎を支えている仕組みがわかるのではないか。
◆中央公園整備事業
・町の中心部に元々あった公園をリニューアルし、再び多くの市民が利用できる公園にするという内容であるが、この公園を計画に載せる中でストーリーやデザインはどれほど練られたものなのか。
・今後、地域の拠点としてソフトの事業と絡めていけるとこの計画の内容に沿ってくると思う。
◆全般
・個々の事業評価・進捗については概ね良い。
・恵那市歴史的風致維持向上計画それぞれの事業がどのように繋がってくるか、総じて何を作ろうとしているのかが見えてこない。計画の次の段階が見えてこないのが懸念される。令和11年度まで計画を続けていく中で、計画の内容を見直ししていってもいいのではないのか。

（今後の対応方針）
・委員の意見を聞き、必要に応じて適宜事業計画の見直しを行う。

恵那市－16