公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表（契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表）（令和5年度上半期）

No例

事業
場所

事業
種別

阿久根
令和5年度 〇〇線 道
市脇本路舗装工事
地内

ほ装

事業名

令和４年度 社会資本
阿久根
整備総合交付金事業
1
市西目
市道高之口佐潟線（西地内目）道路改良工事

令和４年度 社会資本
阿久根
整備総合交付金事業
2
市折口
市道折口大辺志線（折地内口）道路改良工事

阿久根
令和５年度 番所丘公
市西目
3
園遊歩道改修工事
地内

令和5年度 道路維持修 阿久根
4 繕事業 丸尾線 道路改 市赤瀬川地内
修工事

土木

土木

土木

事業概要
上段（変更前）下段（変更後）

事業期間
上段（変更前）下段（変更後）施工延長 Ｌ＝60.3ｍ
令和5年5月1日
舗装工 A=334.0㎡、雑工 1.0式
施工延長 Ｌ＝75.3ｍ
令和5年5月1日
舗装工 A=400.0㎡、雑工 1.0式
施工延長 Ｌ＝104.4ｍ
舗装工 A=594.0㎡、防護柵工 １式、区画線工 １式、 令和5年4月10日
雑工 1.0式
施工延長 Ｌ＝104.4ｍ
舗装工 A=610.0㎡、防護柵工 １式、ラバーポール設
置 4本、区画線工 １式、雑工 1.0式
施工延長 Ｌ＝210.0ｍ
令和4年8月5日
土工 1.0式、舗装工 A=609.0㎡、排水工 L=225m、法面保護工 １式、雑工 1.0式
施工延長 Ｌ＝210.0ｍ
土工 1.0式、舗装工 A=609.0㎡、排水工 L=261m、法面保護工 １式、雑工 1.0式
施工延長 １号遊歩道 L=19.0ｍ ２号遊歩道
L=49.5ｍ ３号遊歩道 L=22.0ｍ 表層工 １式、路盤工 １式〜 令和5年8月31日〜 令和5年10月6日〜

令和5年9月6日〜

令和5年6月5日

令和5年5月16日 〜 令和5年12月1日

土木変更理由設計時と比較し、表層のひび割れに進行が見られたため、数量及び延長を変更し、工期の延長を行っ
1,650,000円
た。
No.2+9.0右側において、視認性が6,820,000円 悪く河川へ転落する恐れがあることから、ラバーポールを４本設置し、また既設アスファルト舗装を剥ぎ取っ7,161,774円 たところ、コンクリート塊が確認されたため、処分費等を追加した。
1,500,000円

32,560,000円 湧水が確認されたことから暗渠工を追加した。また、切土後の土質状況により法面保護工の工種を変更し、実績に応じ木根等の処理数量の変35,732,000円 更を行った。
２号遊歩道階段部分の、土質区分15,290,000円 の変更行った。これに伴い、当初設計にて施工が困難となったそれぞれを工法の変更を行った。また、立木
16,962,000円 の処分数量を実績に応じて変更を行った。

施工延長 １号遊歩道 L=19.0ｍ ２号遊歩道
L=49.5ｍ ３号遊歩道 L=22.0ｍ 表層工 １式、路盤工 １式
施工延長 L=32.6m
法面工 1.0式、排水工 1.0式、舗装工 1.0式、雑工
1.0式
施工延長 L=18.6m
法面工 1.0式、排水工 1.0式、舗装工 1.0式、雑工
1.0式

契約金額
上段（変更前）下段（変更後）

令和5年6月30日 〜 令和5年11月1日

2,475,000円

既設側溝を再利用し敷設する計画であったが、撤去した結果、破損がひどく再利用設置が不可であったた
2,904,000円 め新材に変更した。

5

西目小学校遊具移設工事

総合運動公園駐車場
6
区画線改修工事

阿久根市西目地内

阿久根市赤瀬川地内

社会資本整備総合交 阿久根
7 付金事業 春畑住宅外 市西目部改修工事（８工区）
地内

令和５年度 ふるさと景 阿久根
8 観整備事業 あくねサ 市大川
ンセットライン伐開委託 地内

遊具移設工（チェーンホール吊り輪） 1式
遊具移設工（サージェントジャンプ） 1式
遊具移設工（平行棒） 1式
コンクリートはつり工（トンネルリング） 1式
土木

土木

令和5年6月30日 〜 令和5年11月1日

遊具移設工（チェーンホール吊り輪） 1式
遊具移設工（サージェントジャンプ） 1式
遊具移設工（平行棒） 1式
コンクリートはつり工（トンネルリング） 1式
遊具撤去・処分工（平行棒） 1式
施工部下地調整工 Ａ＝100.0㎡
区画線消去 Ｌ＝2142.3m
区画線設置 実線 L＝1939.8m
区画線設置 ゼブラ L＝105.0m
区画線設置 矢印・記号・文字 L＝97.5m

令和5年7月6日〜 令和5年12月7日

8,307,000円

令和5年7月3日〜 令和5年9月15日

8,855,000円

令和5年7月3日〜 令和5年10月31日

着工前測量の結果により、張コン4,664,000円 クリートの数量を変更し、施工数量

建築
鉄筋爆裂部補修 2.2㎡
浮き部補修 329穴、ひび割れ部補修 60.1㎡

土木

施工延長 L=40.0ｍ
張コンクリート A=204.5㎡、交通誘導員配置 ４日間
施工延長 L=40.0ｍ
張コンクリート A=228.0㎡、交通誘導員配置 ５日間
農業用施設伐採１式 農道２路線（折口東線、犬待前岡線）、水路１路線（古里）

令和５年度 市単独土 阿久根
地改良事業 折口東線 市折口・
9
外２施設農業用施設伐 脇本地採業務委託
内伐開

令和5年度 道路維持修 阿久根
10 繕事業 丸岡線外1線 市脇本
測量設計業務委託
地内

業務延長 L=117.0m
測量設 測量業務 1.0式、設計業務 1.0式
計
業務延長 L=146.3m
測量業務 1.0式、設計業務 1.0式

8,305,000円
着工前測量及び設計照査の結果に基づき、区画線（設置及び消去）並びに第6駐車場の施工部下地調整工の数量を変更するものである。

施工部下地調整工 Ａ＝180.0㎡
区画線消去 Ｌ＝1933.2m
区画線設置 実線 L＝1991.2m
区画線設置 ゼブラ L＝125.8m
区画線設置 矢印・記号・文字 L＝72.8m
鉄筋爆裂部補修 1.0㎡
浮き部補修 11穴、ひび割れ部補修 23.8㎡

当初、2組のうち1組を移設し平行棒が段違いになるよう設置することとしていたが、学校との打ち合わせにおいて、1組を撤去する方がより安全に遊具を使用できるとの提案があったことから、1組の平行棒の427,000円
撤去・処分工を追加した。
374,000円

足場設置後、施工数量調査（外壁改修）を実施した結果、改修数量に差異が生じたため、数量を変更し9,387,000円 た。の増に伴い、仮設工（交通誘導員・交通保安設備）の日数の変更を5,000,000円行った。
令和5年6月30日 〜 令和5年9月27日

農業用施設伐採１式 農道２路線（折口東線、犬待前岡線）、水路１路線（古里）
令和5年5月11日 〜 令和5年8月18日
令和5年5月11日 〜 令和5年9月29日

着工前測量に基づき、伐採範囲を現地協議した結果、伐採木の運搬、処分が増えたため、数量を変更し387,000円 た。

341,000円

調査測量の結果、既設流末側溝2,475,594円 が断面不足であることが判明したことから、付近河川に排水するために2,716,000円 延長を増し、併せて工期の延長を行った。

阿久根
令和5年度 道路メンテ
市西目・
11 ナンス事業 橋梁（跨線栄町地橋）定期点検業務委託
内

令和4年度 道路メンテ 阿久根
12 ナンス事業 田島橋 修 市折口繕工事地内

社会資本整備総合交 阿久根
13 付金事業 春畑住宅浄 市西目地内化槽設置工事(2期)
令和４年度 防災・安全交付金事業公園施設 阿久根
14 長寿命化対策支援事 市西目
業 番所丘公園園路改 地内修工事

令和４年災 市単独災
阿久根害復旧事業 宇都迫地
市鶴川
15区 頭首工災害復旧工
内地内
事

16

阿久根
４災第２８２号 南畑川
市大川
河川災害復旧工事
地内

土木

業務延長 L=44.4m
橋梁(跨線橋)定期点検業務 1.0式

令和5年6月23日 〜 令和5年11月30日

業務延長 L=44.4m
橋梁(跨線橋)定期点検業務 1.0式

施工延長 L=30.0m
下部工補修工 1.0式、鋼材補修工 1.0式、支承取替
工 1.0式、仮設工 1.0式、雑工 1.0式

令和4年9月9日〜 令和5年3月31日

施工延長 L=30.0m
下部工補修工 1.0式、鋼材補修工 1.0式、支承取替
工 1.0式、仮設工 1.0式、雑工 1.0式

令和4年9月9日〜 令和5年8月10日

アスファルト舗装 302㎡他

令和4年11月7日 〜 令和5年7月28日

アスファルト舗装 497㎡他

令和4年11月7日 〜 令和5年9月27日

管土木

施工延長 L=173.4ｍ
木質系舗装 A=546.6㎡、アスファルト舗装 A=237.5 令和4年12月27日 〜 令和5年3月10日㎡
施工延長 L=173.4ｍ
木質系舗装 A=546.6㎡、アスファルト舗装 A=259.8 令和4年12月27日 〜 令和5年8月3日㎡
施工延長L=9.0m
ブロック積工A=7㎡ 小口止工１式
腹付コンクリート工A=14㎡ 雑工１式

令和5年1月5日〜 令和5年4月28日

施工延長L=9.0m
ブロック積工A=7㎡ 小口止工１式
腹付コンクリート工A=12㎡ 雑工１式令和5年1月5日〜 令和5年5月12日

復旧延長 L=9.5m
ﾌﾞﾛｯｸ積工 A=34.4㎡、雑工（ブロック積工）A=6.5㎡
雑工（石積工）A=6.7㎡

令和5年2月6日〜 令和5年7月25日

土木
復旧延長 L=9.5m
ﾌﾞﾛｯｸ積工 A=34.4㎡、雑工（石積工）A=12.9㎡
工事用道路 L=50.0m

現地調査の結果、点検確認方法の見直しによる変更である。

5,015,000円

土木

土木

4,341,040円

鋼材補修工の新設鋼材について、工場製作における防錆塗装の上に現場塗装を行い防錆処理を行う計
67,650,000円 画であったが、工場塗装された新設鋼材の上に現場塗装を行うと耐久防食機能を確保できないことが判明したことから、新設鋼材の設置後，工場塗料を剥ぎ取る必要があるた
め、素地調整工を追加するもの。また、旧塗料に鉛が含まれていることから、鉛中毒障害予防規則等関係
68,962,000円 法令に従い作業者の健康障害防止のため、塗膜粉塵防止剤による素地調整工を追加するもの。併せて工期を延長するものである。
30,684,000円

老朽化していた浄化槽周り及び住棟前通路のアスファルト舗装の追加
31,737,000円 の他軽微な変更を行った。
23,705,000円

設計時と比較し、表層のひび割れに進行が見られたため、数量及び延長を変更し、工期の延長を行っ
23,803,000円 た。
着工前測量の結果による数量の変
2,833,600円 更。掘削の結果、提体から漏水があったため、埋め戻し（補充）コンクリートを追加した。４月上旬の降雨による河川水位上昇に伴い、作業3,061,000円 不能となったため14日間の工期延期を行った。
既設ﾌﾞﾛｯｸとの擦り付け区間にね5,093,000円 じりが生じ、ブロック積工による施工が困難なことから石積工に変更する。 また、当初工事用道路として計画していた里道が重機等の通行に5,912,000円 不向きなことから工事用道路設置工事を追加した。

令和5年度 道路維持修 阿久根
17 繕事業 高松6号線 道 市高松町地内
路改修工事

阿久根
令和5年度 道路維持修
市本町・
18 繕事業 本町西線外3線
赤瀬川
道路改修工事地内

令和４年度 交通安全対策補助（通学路緊急 阿久根
19 対策）事業 市道大田 市赤瀬
赤瀬川線（赤瀬川工川地内区）測量設計業務委託

令和４年度 防災安全
阿久根交付金事業市道栫線
20
市鶴川（鶴川内）測量設計業
内地内務委託令和４年度 的場地区 阿久根
21 県単急傾斜地崩壊対 市大川策工事
地内

令和５年度 市道堂山 阿久根
22 牧内線消火栓設置工 市赤瀬
事
川地内

土木

土木

施工延長 L=75.9m
土工 1.0式、排水工 1.0式、舗装工 1.0式、雑工 1.0式
施工延長 L=75.9m
土工 1.0式、排水工 1.0式、舗装工 1.0式、雑工 1.0式
施工延長 L=164.5m
舗装工 1.0式、安全施設工 1.0式、雑工 1.0式、仮設工 1.0式、土工 1.0式
施工延長 L=192.3m
舗装工 1.0式、安全施設工 1.0式、雑工 1.0式、仮設工 1.0式、土工 1.0式

大田赤瀬川線 Ｌ＝0.25㎞
基準点測量 １式、現地測量 １式、路線測量 1式、
測量設 用地測量 1式、道路詳細設計 0.25㎞
計
大田赤瀬川線 Ｌ＝0.24㎞

令和5年4月3日〜 令和5年8月30日

着工前測量による変更、また掘削の結果ガス管が埋設されており、横断暗渠部に支障するため敷設替を8,178,000円 追加するものである。

令和5年4月4日〜 令和5年8月21日

5,456,000円

令和5年4月4日〜 令和5年9月15日

10,996,000円

令和5年7月4日〜 令和5年10月11日

3,352,184円

令和5年7月4日〜 令和5年11月10日

4,108,000円

施工延長 Ｌ＝20.8ｍ
コンクリート吹付工 A=154.0㎡、モルタル吹付工
令和5年5月15日 〜 令和5年10月6日
A=8.8㎡、張コンクリート工 A=10.4㎡、仮設防護柵工
L=16.0m

6,919,000円

施工延長 Ｌ＝20.8ｍ
コンクリート吹付工 A=159.0㎡、モルタル吹付工
A=6.9㎡、張コンクリート工 A=10.4㎡、仮設防護柵工
L=16.0m

7,000,000円

栫線 Ｌ＝0.05㎞
現地測量 １式、路線測量 １式、用地測量 １式、歩測量設 道詳細設計 １式
計
栫線 Ｌ＝0.05㎞
現地測量 １式、路線測量 １式、用地測量 １式、歩道詳細設計 １式

水道施設

国道取付部の取付舗装及び着工
前測量結果に伴い舗装工を追加し、併せて工期を延長するものであ7,269,000円 る。

令和4年8月15日 〜 令和5年6月30日

基準点測量 １式、現地測量 １式、路線測量 1式、用地測量 1式、道路詳細設計 0.24㎞

土木8,030,000円

消火栓 １基、配水管布設L=5.0ｍ
消火栓 １基、配水管布設L=6.1ｍ

令和5年6月9日〜

令和5年9月6日

復元測量の結果と現地占用状況とが不整合であり、境界確定ができない状況であることから、該当箇所9,854,000円 について本業務から廃止を行った。

歩道詳細設計の結果、対象となる用地が確定したことから、結果に併せ数量の変更を行った。

着工前測量の結果に基づき数量の変更を行った。

1,056,000円

試掘の結果、既設配水管との管割による数量及び延長の変更を行っ1,288,000円 た。