5-2

FVM工法（長尺横行式泥上施工法）
FAM工法（長尺横行式水中施工法）

長尺横行式施工法は、「泥上施工」と「水中施工」が可能で、設備上（ウインチの能力）および施工上（不陸整正など）に多少の相違点がある。特に、水5-2-1

施工概要

中施工ではバランスを保つため撹拌機を2連装備する。表5-2に相違点を記載する。

所定の幅に接続されたフロートまたは台船上に、長尺横行式撹拌機を取り付け、スラリー状にしたセメント系固化材と軟弱土を鉛直方向に深く撹拌混合して、円柱状の改良体を造成する軟弱地盤の安定処理工法である。
本工法は、長尺横行撹拌機を連結したフロート上または台船上に搭載するため、特別に処理機用の足場盛土を必要とせず、トラフィカビリティの確保が難しい地盤あるいは水上から、比較的深い処理地盤を造成できる。施工規模として中規模〜大規模の処理に適する。
また処理船を一度施工位置に固定すると、撹拌機は処理杭を1本打設した後、レール上を横行するだけで次の打設位置に移動できるため、移動時間が短く施工能力が大きい。処理船はフロートタイプで接地圧も小さく、処理機の荷重や打設時の振動などによる地盤の乱れも生じない。
処理杭の配置は、a）接円格子型、b）接円千鳥型、c）ラップ型などがある。

表5-2

施設
備
上の相違点

法

泥 上 施 工（FVM工法）水 中 施 工（FAM工法）施施工上の相違点工工法

泥 上 施 工（FVM工法）水 中 施 工（FAM工法）泥上施工と水中施工の相違点

処理船、撹拌機

プ ラ ン トウ イ ン チ＊フロート連結式＊撹拌機は1連＊1セット（20m3/h級）＊陸上設置＊ウインチ（10t引）4台＊アンカー4基
共に陸上設置＊フロート連結式又は台船式＊撹拌機は2連（船体バランスのため）＊2セット（20m3/h級）＊陸上または台船上に設置＊ウインチ（5t引） 4台
処理船上設置＊アンカー
陸上又は水中準備工

施工

そ の 他

＊打設面の膨上りを排＊泥上掘削機による夾雑物撤去・ ＊杭配列の順に打設＊不陸整正を行う。
する。
（打設面の膨上り） 除する場合もある。
＊クラムシェルによる夾雑物撤去＊不陸整正はできない。

43＊処理船の移動でどの杭でも打設できる。
＊水位変化に注意＊開水域では汚濁に注意する。
＊水中泥面上部の50cm程度の強度は期待できない。

5-2-2

施工方法

れる（図5-11参照）。
陸上または処理船上に設置されたウインチを操作し、処理船を所定の位置に固定する。

1）施工手順撹拌機（１機または２機）を横行移動し、杭打設
FVM工法、FAM工法の全体的な施工手順は図位置に合わせる。

5-9に示すとおりである。

撹拌翼を所定の処理天端高に合わせた後、船上のグラウトポンプを運転し固化材スラリーを吐出＊泥上施工時させ、軟弱土と撹拌混合しながら所定の処理深機 材 搬 入スラリープラント設置度まで貫入する。標準貫入速度は 1m/分である。

泥上掘削機組立

ウインチ、アンカー設置

撹拌翼が所定の処理深度まで貫入した後、杭先処理船組立端処理を行ない（先端処理しない場合もある）、ワイヤーリング

撹拌翼を逆回転させながら引抜きに移る。引抜夾雑物撤去

き速度も1 m/分を標準速度としている。スラリー

処理船位置入れの吐出方法は、往復吐出と片道吐出があるが、キャリブレーション

現場条件によって選定する。往復吐出の場合、
施工

管

理品

質管

理

撹拌翼が所定の処理天端高まで上昇した時、グ

固 化 処 理ラウトポンプの運転を止めその処理杭1本の打設を終了する。

処理船解体

スラリープラント解体

撹拌翼を泥面上又は水面上まで上昇させた後、撹拌機を横行移動し次杭の打設位置に合わせる。

ウインチ、アンカー撤去〜

杭の打設が終了した後、ウインチを操作して、機 材 搬 出

図5-9の施工手順を繰り返す。所定数の処理処理船を次の位置(スパン)まで移動し固定する。

長尺横行式施工フロー

順次2）固化処理法
長尺横行式施工法は、次の〜〜を繰り返し、処理杭の打設を行う。

施工模式図および概念図を図5-11、図5-12に示の基本作す。なお、撹拌翼形状はFSM工法と同様である。

業を順次繰り返すことにより、改良地盤が造成さ

2

1ウインチ

ウインチ
3456移動図5-10

施工模式図（例：水中施工）

441.4mスラリープラント
固化材
サイロ

タンクローリー

発電機

水中ポンプ

船上グラウトポンプ
ウインチ

発電機

撹拌機

流量計

船上アジテーター

横行台

ウインチ
昇降

撹拌翼

ウインチ
撹拌翼

図5-11

FVM工法施工概念図（泥上施工）

タンクローリースラリープラント事務所

固化材サイロ

発電機

高圧ホース

撹拌機
アンカー

船上アジテーター

船上グラウトポンプ
流量計
横行台

船体移動方向昇降アンカー用ピースフロート
撹拌翼

コンクリート護岸

鋼矢板護岸

撹拌翼

図5-12FAM工法施工概念図（水中施工）45

処理土５-２-３ 使用機械
使用する主な機械を表５－３に示す。また、図５－１３に処理船を例示する。

表５-３機

長尺処理機

プラン
ト牽
引装置動力付属品

FVM（FAM) 10m級使用機械一覧表
械名（１） 撹 拌 機
撹 拌 装 置昇 降 装 置
横 行 装 置（２） グラウトポンプ（３） 管 理 記 録 計（４） 船 体 装 置船体横行用レール（５） アジテーター槽（６） 水中固化用蓋（１） スラリープラント（２） 固化材サイロ（３） スクリューコンベア（４） グラウトポンプ（１） ウ イ ン チ（２） ワイヤーロープ（３） 滑車（４） ウインチアンカー（１） 発 電 機（２） 発 電 機（３） 発 電 機
（１） 高 圧 ホ ー ス（２） 高 圧 洗 浄 機（３） バイブロハンマー（４） 電 気 溶 接 機（５） 水槽（６） 敷 鉄 板
（７） アンカー用ピース（８） 交 通 船
（９） 泥 上 掘 削 機

数FVM
111111量FAM
222222711―122
146,00044112360
111110――1141222442
42,000――
22
720
2―
1―
16
10
1―

単位
連式式式
台
ｾｯﾄ
隻ｾｯﾄ
台
個台
基
基台
台
m個
本台
台台m台
台
台
槽
枚
個
隻台構（）はFAM工法の場合

造形式

φ800～1,400、ℓ＝8～10m、単軸
撹拌ﾄﾙｸ5690Nm/50rpm、8530Nm/33.3rpm
昇降力6.3ｔ
1.5ｋｗ/ℓ
250ℓ/分
流量積算記録、深度記録
ﾌﾛｰﾄ梁連結式（ﾌﾛｰﾄ直結式）
10×2.25×1．2m
H‐300 35m×2本
3㎥（底泥飛散防止用）
20㎥/ｈ
30ｔ
20ｔ/ｈ
300～500ℓ/分
10ｔ引 可変速付 （5ｔ引）
φ22㎜ 1,500m×4 （φ18㎜ 500m×4）
ｽﾅｯﾁﾌﾞﾛｯｸ φ350㎜
H‐300 ４箇所
処理船用 125ｋｖA
ﾌﾟﾗﾝﾄ用125ｋｖA
ｳｲﾝﾁ用
３５ｋｖA
φ50㎜ 300m×1.2 （300m×1.2×2）
ﾌﾟﾗﾝﾄ清掃用 ﾉｽﾞﾙ径1/2ｲﾝﾁ
ｳｲﾝﾁｱﾝｶｰ打設用 （鋼矢板、H鋼）
250A ﾃﾞｨｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付き
10㎥

＊＊

＊

＊

1,524×6,096×22 ﾌﾟﾗﾝﾄ6枚(6×2＝12枚)、ｳｲﾝﾁ4枚（護岸取付用）（30PS)
92kw＊ 現場条件により変更します。
注）スラリープラントの位置と施工場所が300m以上離れている場合には、中継プラント（アジテーター槽〔3㎥〕、グラウトポンプ〔500ℓ/分〕、発電機〔45ｋｖA〕）が必要となる。尚、FVM（FAM)20m級の場合は撹拌機の構造形式等が多少異なる。

46＊＊

FVM工法（泥上施工）
発電機

フロート

流量計

アジテーター

10,000

グラウトポンプ

撹拌機

操作室
40,000FAM工法（水中施工）

グラウトポンプ
アジテーター

グラウトポンプ

アジテーター
発電機

10,000

発電機

ウインチ

撹拌機

撹拌機

フロート

12,30031,500

ウインチ
操作室
発電機

フロート
10,000

図5-13

10m級長尺横行処理船

47

5-2-4仮設である。水中施工では、クレーン台船を使用する場合もある。泥上施工の場合、組立に８日、

1）機材の搬入

解体に４日、水中施工では組立に20日、解体に８日程度を要する。

処理機、プラントなどの機材の運搬は、FSM工法と同様である。

4）スラリープラントの組立、解体

2）夾雑物撤去、不陸整正施工計画に基づき、設置予定地（陸上設置の場合）または台船上（水上設置の場合）に機材を搬入

施工予定地に大型の夾雑物・地中障害物があし、組み立てる。機材の配置は、固化材搬入にる場合には、クラムシェルなどで撤去する必要

使用するローリー車の走行性と、処理船へのスがある。一般に浚渫地や河川などでは夾雑物がラリー圧送を考慮して決定される。陸上のプラ多く混入していることが多く、泥上施工の場合ント用地は、最小10 m×20 m程度が必要であでは、不陸整正を兼ねて泥上掘削機のバケットる。組立には設置場所によらず３日程度、解体で出来るだけ撤去することが望ましい。水中施には４日程度の日数を要する。また、現場条件工の場合は、不陸整正は必要としないが、水深によってプラントと処理船の距離がグラウトポ

によっては夾雑物・地中障害物の撤去作業は困難

ンプの圧送限界以上に遠くなる場合には、中継であるため注意して打設しなければならない。

プラントが必要になる。また、水上設置の場合、台船の大きさは500t級が必要である。

3）処理船の組立、解体
5）ウインチ、アンカーの設置
泥上または水上で、フロート（L=10 m、B=2.25 m、H= 1.2 m）を連結して、所定幅の処理船泥上施工では、FSM施工法の場合と同じ設置を組み立てる。その上に横行移動用のレールを方法である（図5-9参照）。水中施工ではウインチ設置し、横行台車と撹拌装置を乗せる。組立にを処理船上の両端に設置し、アンカーは両岸のは、45 t吊りラフテレーンクレーンを使用するた護岸などに取り付ける（図5-12参照）。河川幅がめ、予め組立ヤードを確保する必要がある。

広い場合や海上、湖沼などでは、H鋼を打設し、ヤードの広さは、FVM工法ではFSM工法と同様アンカーとする。

であり、水中施工では（20 m×20 m）程度が必要

48