様式2

都市再生整備計画 事後評価シート
信濃松川駅周辺地区

平成23年 3月
長野県 松川村様式２－１ 評価結果のまとめ
都道府県名

長野県

市町村名

松川村

地区名

交付期間

平成18年度～平成22年度

事後評価実施時期

平成22年度

交付対象事業費

信濃松川駅周辺地区
1,026百万円

面積

国費率

480ha

0.4

事業名
当初計画に位置づけ、実施した事業

道路（村道1-4号線、村道7-112号線、村道1-8号線、村道4‐4号線、村道4-38・53号線、村道1-10号線交差点改良）、高次都市施設（多目的交流センター建設）
基幹事業 高質空間形成施設：松川中央公園サイン工事）

提案事業 地域創造支援事業（図書館建設）

１）事業の実施状況

当初計画から 基幹事業削除した事業 提案事業
新たに追加した事業

削除/追加の理由

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

―

――

―

―

―

道路：村道7-52号線、村道4-118号線、村道2-13号線、村道4-3号線、基幹事業
村道6-600号線

提案事業

交付期間の変更

道路：交通アクセスの安全性の向上を図る。

―

当 初

平成18年度～平成22年度

変 更―

指 標

指標1

事業名

文化施設の利用者数人/年――

交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響
従前値
基準年度

単位

数値目標への影響はないため、目標も指標も据え置く。

27,873

H16

目標値
目標年度
34,800―数
モニタリング

値

H22

評価値

目標達成度

130,065○

1年以内の達成見込み

効果発現要因（総合所見）

フォローアップ
予定時期あり

多目的交流センター、図書館の建設により、地域コミュニティや地域づくり活動などが活発化し、文化施設利用者数が増加したもと思われる。

平成23年4月

多目的交流センター建設により、村民の文化活動の活性化につながり、文化イベント開催数が増加したものと思われる。

平成23年4月

社会情勢の変化や景気の低迷などの要因は考えられるが、目標としていた観光客数を見込めることができなかった。観光客数を目標とする指標にしたことの分析が不十分で効果が得られなかったが、H20を減少のピークに増加傾向にあり一定の効果があったものと考えられる。

平成23年4月

平成23年4月

なし

地区内の道路改良、整備を行ったことにより、利便性、安全性が向上したものと思われる。

1年以内の達成見込み

効果発現要因（総合所見）

フォローアップ予定時期

安曇野ちひろ美術館などの地区内観光施設
へ、レンタサイクルを利用される観光客が多く、アクセス道路の整備などにより、利用者数が増加したものと思われる。

平成23年4月

なし
あり

２）都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況

指標２

文化イベント開催数回/年

H166280

H22102

○なし
あり

指標３

村内観光客数千人/年H16600650

H22550△なし

指標４

アクセス道路安全度数

指 標３）その他の数値指標（当初設定した数値目標以外の指標）による効果発現状況
４）定性的な効果発現状況

その他の数値指標1％従前値
基準年度

単位

信濃松川駅前レンタサイク
ル利用者数人/年

H1610950

H16あり

H22
目標値
目標年度

○60数
モニタリング

値
評価値

目標達成度

1,250

多目的交流センターの建設により、ワークショップの開催などを通じ、村民の村づくりへの関心が高まるとともに、村民自主的な地域づくり活動や文化活動が活発化し、村の活性化が図られた。

実施内容

５）実施過程の評価

50●

モニタリングなし

住民参加
プロセス

多目的交流センターの運営方法等のワークショップ

持続的なまちづくり体制の構築

なし

実施状況
都市再生整備計画に記載し、実施できた
都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった
都市再生整備計画に記載し、実施できた
都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった
都市再生整備計画に記載し、実施できた
都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

今後の対応方針等●

今後も地域住民や地域づくり活動団体等と連携を図り、必要に応じ実施していく。

様式２－２ 地区の概要
信濃松川駅周辺地区（長野県松川村） 都市再生整備計画事業の成果概要
まちづくりの目標

目標を定量化する指標

村中心地域として交流・文化・教養の拠点の創出を図るとともに、住民及び観光客の交通の利便性向上を図る。
1）交流・文化・教養の拠点として多目的交流センターなどの施設整備を行い、希薄化が進む地域コミュニティー活動が活発化するよう積極的に支援する。
2）駅や役場を中心とした公共・公益施設及び観光拠点への交通アクセスの利便性の向上を図る。

従前値

文化施設の利用者数

単位： 人/年

文化イベント開催数

目標値

評価値

27,873 H1634,800 H22130,065 H22

単位： 回

62 H1680 H22102 H22

村内観光客数

単位： 千人600 H16650 H22550 H22

アクセス道路安全度数

単位： ％10 H1650 H22

レンタサイクル利用者数

単位： 人/年

950 H16―60 H22―

1,250 H22

馬羅尾高原清流の森■基幹事業 道路（改良）
村道7-112号線■基幹事業 道路（オーバーレイ）
村道7-52号線
信濃松川駅周辺地区
国道１４７号線
県道ＪＲ大糸線

乳川

基幹事業：多目的交流センター建設事業

芦間川

■基幹事業
松川村多目的交流センター
建設事業

県道有明・大町線
県道矢地･赤芝線□提案事業
図書館建設整備事業■基幹事業 道路（歩道改良）
村道6-600号線■基幹事業
高質空間形成施設（松川中央公園サイン工事）■基幹事業 道路（オーバーレイ）
村道1-4号線

基幹事業：道路（村道1-10号線交差点改良）

提案事業：図書館建設事業●関連事業
松川中央公園整備事業■基幹事業 道路（改良）
村道4-118号線■基幹事業 道路（改良）
村道1-8号線■基幹事業 道路（改良）
村道1-10号線交差点改良■基幹事業 道路（改良）
村道2-13号線

信濃松川駅

国道147号線

ＪＲ大糸線

県道有明・大町線■基幹事業 道路（改良）
村道4-3号線

基幹事業：道路（村道2-13号線改良）

高瀬川■基幹事業 道路（改良）
村道4-38・53号線■基幹事業 道路（改良）
村道4-4号線

基幹事業：高質空間形成施設（松川中央公園サイン工事）

県道上生坂･信濃
松川停車場線

まちの課題の変化

多目的交流センターの建設により、文化活動の拠点として多くの村民に利用されるようになったが、一過性のものではなく継続的に利用されることが必要となる。また、アクセス道路の整備では、利便性、安全性の向上が図られたが、利用する住民の交通安全に対する意識の高揚が必要となる。

今後のまちづくりの方策（改善策を含む）

・村民自主的な活動が活発化したことにより、ソフト面の支援、充実を図る。
・魅力ある観光振興の充実を図り、信濃松川駅前周辺地区の活性化を推進する。
・村づくりへの関心が高まりつつある中で、多くの村民が村づくりに参画できるような体制づくりの強化を図る。