事務連絡
令和３年１月 27 日
建設業者団体の長あて
国土交通省不動産・建設経済局建設業課長

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた工事調整に関する協力について（依頼）

平素より、建設業行政にご理解・ご協力いただき、ありがとうございます。
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会期間時中の交通混雑緩和に向けた取組については、これまで東京都において、「都庁 2020 アクションプラン」がとりまとめられ、その取組の一環として、都庁発注工事の調整に関する取組方針が公表され、工事調整への取組について協力依頼が示されるとともに、「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会期間中の交通混雑緩和に向けた工事調整に関す
る協力について（依頼）」（令和元年 10 月 25 日付け事務連絡）において、貴団体加盟の企業等に対する周知をお願いしてきたところです。
今般、東京都より、昨年 12 月に公表された会場周辺交通対策（2020.12）や練習会場ルート、代替ルート等大会輸送計画の進捗状況を踏まえ、本取組方針を更新したとして、関係する工事発注者団体や受注者団体への周知依頼がまいりましたので、別紙「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた工事調整に関するご協力について（依頼）」（令和３年１月 18 日、２オ大輸第 191 号）の内容に関して貴団体加盟の企業等に対する周知をお願いいたします。
なお、聖火リレールートに関するご協力に関しては、ルートや詳細な日程等が公表された後、東京都において資料を作成の上、協力依頼が行われる予定であるため、その際には改めて周知をお願いさせていただきます。

以上

東京2020大会開催時における都庁発注工事の調整に関する取組方針（2021.1版）

別紙

６．対象地域と取組

１．目的

対象地域における工事調整の取組をきめ細かく設定
工事調整の取組が特に必要なエリアを細分化① 路上工事によるﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ化回避（大会関係地域等）② 工事から発生する車両数の削減（都内全域）

２．都庁発注工事の基本的な考え方【別紙①】● その年に必要な工事を着実に実施することを前提

３．工事調整の手法(A) 工事発注時期の調整(C) 工事車両の出入り調整（B）工事の一時休止

・朝夕ピーク時間、競技会場周辺は競技前3時間から競技後１～2時間※を避ける（※ 新国立競技場、東京スタジアムは競技後2時間まで）

・資材の搬入前倒し、廃材等の集約による搬出回数削減 等(D) 工事を夜間に実施・振替(E) 混雑回避（高速道路や大会関係地域①を通行しない等）

４．対象期間
日

月

火

水

木

金

土

7/18

7/19

7/20

7/21

7/22

7/24

7/25

7/26

7/27

7/28

7/29

7/23
オリ開会式
7/30

8/1

8/2

8/3

8/4

8/5

8/6

8/7

8/8
オリ閉会式
8/15

8/9

8/10

8/11

8/12

8/13

8/14

8/16

8/17

8/18

8/19

8/20

8/21

8/22

8/23

8/25

8/26

8/27

8/28

8/29

8/30

8/24
パラ開会式
8/31

9/1

9/2

9/3

9/4

9/5
パラ閉会式

9/6

9/7

9/8

9/9

9/10

9/11

7/31

※一部路線（練習会場ルート、聖火リレールート）においては上記期間以外も対象（詳細はＰ４参照）

５．対象工事●都庁各局発注工事（各局事業に伴う委託工事等も含む）※ 緊急対応工事や沿道建物へのﾗｲﾌﾗｲﾝ供給工事、路面清掃等は対象外(圏央道外)(圏央道内)

道路工事
(都道等)

企業者
路上工事
（水道・
下水道等）

公共工事

(路上工事以外の施設工事等)

E

混雑回避 ( 日間 )

2021年

多摩
地域

区部

区部

区部

大会関係地域②(会場/ORN
等がない区
内)(会場・ORN等が
ある区内／
環７外側）

(会場・ORN等が
ある区内／
環７内側）

・重点取組16地区（大会関係地域①を除く）

大会関係地域①

・ORN/PRN
・観客輸送ルート
・競技会場周辺（通行規制道路・迂回
道路、迂回道路内）①日中の路上工事を避け、車両数を削減（35日間）
路上工事① 日中の路上工事を避け、車両数を削減
計35日間② 路上工事以外の施設工事等で車両数を削減 計25日間

多摩
地域

25

A 発注時期調整
C 工事車両出入り調整
D 夜間振替
E 混雑回避A 発注時期調整 A 発注時期調整
B 一時休止B 一時休止D 夜間振替
C 工事車両出入り調整
D 夜間振替
E 混雑回避②車両数を削減（25日間）
A 発注時期調整
C 工事車両出入り調整
D 夜間振替
E 混雑回避A 発注時期調整
B 一時休止D 夜間振替※※競技日程・時間によって、夜間施
工時間を調整A 発注時期調整
B 一時休止C 工事車両出入り調整
D 夜間振替※
E 混雑回避７．今後の対応、その他工事調整の取組【別紙②】
都庁各局工事で取組方針（2021.1版）に沿って対応
建設発生土の受入を調整
工事関係事業者へ広く工事調整の協力を依頼
事業者へ路上工事の抑制を依頼（大会関係地域①、練習会場ルート、代替ルート、聖火リレールート）

１

01

都庁発注工事の調整に関する基本的な考え方◆工事発注の考え方

別紙①◆工事調整に係る経費・工期設定

その年に必要な工事を着実に実施することを前提

大会に起因した工事調整に係る経費・工期は適切に見積もる

平準化に努め、発注時期を適切に調整必要な経費の積算・工期の設定は、原則、既存の積算基準や設計変更ガイドライン等に基づき対応（2021年度の工事は、年度当初の4月に年間発注計画を公表）

交通への影響を抑えるために、発注方法等を工夫【取組例】

・大会期間が準備期間、工場製作期間となるような発注・大会関係地域とその他エリアを組み合わせて発注・単価契約等の小規模工事は、期間中は大会関係地域以外で施工 等◆具体の工事調整の取組の検討＜既発注工事＞
発注者と受注者で早期に協議を開始し、大会輸送影響度
マップや競技スケジュール等を踏まえ、施工計画を変更＜新規発注工事＞
発注時に工事調整の取組を特記仕様書で明示
工事契約後、発注者と受注者との協議の上、車両削減等に向けた具体的な取組内容を決定し、施工計画に反映【取組例】(A) 工事発注時期の調整
・発注の前倒し・後倒し(B) 工事の一時休止

・現場休工日・夏季休暇期間を大会期間中へ変更(C) 工事車両出入り調整

・車両の出入り時間の早朝・夜間等への振替・資材等の搬入を大会前に前倒しし、期間中の搬入回数を削減
・廃材等を集約し、期間中の搬出回数を削減
・工事関係者の通勤を車から公共交通へ変更 等(D) 工事を夜間に振替・地先状況等も勘案したうえで実施を検討(E) 混雑回避

・工事車両の移動の際に、首都高速道路やORN・競技会場周辺を避ける＜既発注工事＞• 契約約款に基づき、設計変更で適切に対応＜新規発注工事＞• 発注時に工期等を適正に設定し、必要な経費は適切に積算、条件が変更となった場合は、設計変更等で適切に対応【必要な経費例】

・一時休止等に伴う保安措置などの現場管理費
・工事の夜間への振替に伴う、労務費などの変更
・発生土処分先の変更に伴う運搬費・処分費の変更◆交通誘導員の確保に向けた調整
大会中の工事に係る交通誘導員の確保が困難な場合は、同一現場に複数の警備業者の交通誘導員を配置できるよう施工計画を検討【同一現場に複数の警備会社の交通誘導員を配置できる例】

・建物の入口と出口で車両動線が分かれている場合など、担当エリアが分かれており、責任の所在が明確な場合
・同一作業帯内に配置する誘導員を、日や週ごと等で警備業者を分ける場合※ 具体的な事例は、現場の状況によって異なる◆その他

お盆期間を含むオリパラ移行期間の8月10日～23日は、大会に係る工事調整の対象期間外（ただし、練習会場ルート、聖火リレールートについては、一定の抑制を行う→詳細はＰ４参照）

この基本的な考え方は原則を示したもので、都庁各局工事の実態に応じて運用するものとする
本取組方針は、必要に応じて見直しを行う。
２

その他の工事調整の取組①

別紙②◆建設発生土の受入調整
海の森水上競技場に近接し、関係者輸送ルート等と施設への搬出入ルートが重複している建設発生土受入施設で、混雑緩和のために受入を調整
対象期間
7月19日～8月9日、8月24日～9月5日

受入調整の概要
建設発生土再利用
センター

中防内側受入基地

昼間の受入

夜間の受入

受入・搬出
中止

調整なし
（受入時間：
22:00～5:00）

※１

受入中止

※３

調整なし
（受入時間：
22:00～6:00）※３新海面処分場

原則受入中止※２

工事調整の具体の取組を検討できるよう、大会輸送や交通対策等に関する情報を広く提供
交通対策等の情報に変更等が生じた場合は、早期に提供＜主な内容＞

対象工事• 都庁発注工事のほか、以下３施設で受入等を行っている
他の発注主体の工事も同様の扱い
施設名◆交通対策の検討に関する情報提供等

休業期間の対応

工事の需要によって、夏季休業期間（8/13～8/16又は
8/17まで）の稼働
を検討

01

•
•
•
•
•
•
•
•

関係者輸送ルート（ORN・PRN）
観客輸送ルート
重点取組地区16地区
会場周辺交通対策
輸送運営計画大会輸送影響度マップ
聖火リレールート
企業のアクションプラン作成に向けた支援（コンサルタントによる無料相談、TDMハンドブックの活用等）※ 大会輸送や交通対策等に関する情報は、「2020TDM推進プロジェクト」
ホームページで公表 ⇒https://2020tdm.tokyo

※４

調整なし
（受入なし）※１：㈱建設資源広域利用センター(UCR受入地)や民間事業者で代替受入
・主なUCR受入地の所在地 ：千葉県流山・市川、
埼玉県さいたま・三郷 等
・UCR受入地の受入時間：昼間（標準：8:30～16:30）
夜間（受入地ごとに異なる）※２：期間中の受入が必要な工事は個別調整を実施※３：施設周辺の関係者輸送ルート・夜間競技の時間等を避けて車両の搬入・搬出を調整※４：日祝は通常通り休業
３

その他の工事調整の取組②◆工事発注者や受注者団体への協力依頼

工事発注者（公共・民間）や、業界団体を通じて工事の受注者に対して、広く工事調整への協力を依頼＜工事発注者＞●公共事業者（国・自治体等）
都の取組方針に沿った工事調整の取組を依頼●民間事業者
・都の取組方針を準用し、区部、特に大会関係地域において、大会期間を外した工期設定・発注を依頼
・受注者と協力して、工事車両削減に向けた具体的な取組の検討を依頼＜工事受注者＞●建設業界団体
・大会期間中に実施する工事では、混雑箇所・時間を回避した
工事関係車両の移動、資材等の搬入前倒しや廃材等の搬出回数の削減、現場への通勤手段の変更等を依頼◆路上工事（道路占用工事等）の抑制
広く工事調整の協力を依頼していくが、そのうち特にORN・PRN等の競技会場周辺の道路では、路上工事に伴う車線規制よる混雑を回避する必要があるため、道路占用工事の事業者等に対して、今後、改めて路上工事の抑制について協力を依頼する
予定

対象路線■大会関係地域①の都道（車道・歩道）

・関係者輸送ルート（ORN・PRN）
・観客輸送ルート
・競技会場周辺（通行規制道路、迂回道路、迂回道路内）

別紙②■練習会場ルートの都道（車道）■代替ルートの都道（車道）※ 港湾局所管道路も含む※ 国道・区市道管理者についても同様の扱いを依頼予定

抑制対象期間■大会関係地域①

・昼間：全競技会場共通
7月19日～8月9日、8月24日～9月5日
・夜間：競技日程・時間によって夜間施工時間を調整■練習会場ルート・施工時間は調整中
7月14日～8月8日、8月17日～9月5日（調整中）■代替ルート・8時～21時（片側１車線以上確保できれば施工可）
7月19日～8月9日、8月24日～9月5日■聖火リレールート

・リレー前日～当日リレー終了後（区間ごと）
7月9日～7月23日、8月20日～8月24日※ 対象路線や詳細な日程は、聖火リレールート等の公表後に提示予定

対象工事• 都の工事のほか公共・民間すべての路上工事（道路占用工
事等）が対象※ 緊急工事や沿道建物へのライフライン供給工事、路面清掃等は除く

その他• 路上作業（道路使用）も同様の扱いとなるよう関係機関と調整• 道路占用等の工事に係る手続きは、期間中も実施• 詳細は、別添資料①~③参照
４

【2021.1更新】

都内競技会場周辺において路上⼯事（道路占⽤⼯事等）【別添①】を控えていただきたい路線・エリア＜概念図＞ 〜競技会場周辺で路上⼯事を控えていただきたい路線・エリアの考え⽅〜＜関係者輸送ルート（ORN）＞＜競技会場周辺において路上⼯事（道路占⽤⼯事等）を控えていただきたい路線・エリア＞（１）オリンピックスタジアム（新国⽴競技場）、東京体育館（２）国⽴代々⽊競技場（３）日本武道館、東京国際フォーラム（４）国技館（５）馬事公苑（６）東京スタジアム、武蔵野の森総合スポーツプラザ、武蔵野の森公園（７）台場地区・有明地区
・台場地区︓ お台場海浜公園、潮⾵公園、⻘海アーバンスポーツパーク
・有明地区︓ 有明アリーナ、有明体操競技場、有明テニスの森、有明アーバンスポーツパーク、IBC・MPC（８）大井ホッケー競技場（９）東京アクアティクスセンター、東京⾠⺒国際⽔泳場、夢の島公園アーチェリー場（10）カヌー・スラロームセンター（11）海の森⽔上競技場、海の森クロスカントリーコース（12）選手村（13）陸上⾃衛隊朝霞訓練場

【概念図】競技会場周辺で路上工事を控えていただきたい路線・エリア〜会場周辺交通対策より〜

オリンピック・パラリンピック東京大会において、競技会場等周辺一般道における交通混雑を緩和するため、主に以下の交通対策を実施する予定です。
区 分

目 的

⽅ 法

対 象 等

①進入禁止エリア（セキュアペリメーター）

競技会場等の設置

会場等を囲む物理的なフェンス等を設置

大会関係者以外の⾞両や歩⾏者、⾃転⾞は通⾏不可②通⾏規制エリア（会場直近対策）

通過交通の規制

規制標識を設置し通過交通を制限

通過交通は通⾏不可※
歩⾏者・⾃転⾞は原則、通⾏可③迂回エリア（トラフィックペリメーター）

通過交通の抑制

案内看板や広報等により、会場直近を通り抜けしようとする⾞両の迂回を促す

通過交通は迂回※歩⾏者・⾃転⾞は原則、通⾏可④専⽤レーン、優先レーン（専⽤通⾏帯、優先通⾏帯）

大会関係⾞両の定時性確保

規制標識等を設置し、大会関係⾞両の通⾏帯を指定専⽤レーン︓大会関係⾞両以外通⾏禁⽌
優先レーン︓大会関係⾞両が通⾏していない場合は通⾏可※居住者に加え業務や施設利⽤等その他所⽤のある⾞両などは原則、通⾏可。

①進入禁止エリア（セキュアペリメーター）
会場等を囲む物理的な境界線。
大会関係⾞両以外の進⼊を禁⽌するエリア

路上⼯事を控えて頂きたい路線・エリア

各交通対策のイメージ
迂回

迂回

関係者輸送ルート②通⾏規制エリア（会場直近対策）
規制標識を設置し通過交通を制限する。

関係者輸送ルート（専⽤レーン）
関係者輸送ルート（優先レーン）

競技会場③迂回エリア（トラフィックペリメーター）
案内看板や広報等により、会場直近を通り抜けしようとする
⾞両に迂回を促すエリア。
④専用レーン（専用通⾏帯）
優先レーン（優先通⾏帯）
規制標識等を設置し、大会関係⾞両の通⾏帯を指定。

（以下の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）

シャトルバス乗降場
大会ルート（関係者輸送ルート）

会場外駐⾞場

迂回エリア（トラフィックペリメーター）
トラフィックペリメーター外側の幹線道路

進⼊禁⽌エリア※
通⾏規制エリア※※規制期間、内容、
時間によって、⼯事ができない路線もあ
ります。

迂回道路
迂回道路内
観客輸送ルート（各会場の図面を参照）
2

【2020.12】【2020.12更新】

大会ルート（関係者輸送ルート）
関係者輸送ルート【東京都（広域）】
拡大図①

東京都

拡大図②

凡例
⼤会ルート（⾼速道路）
⼤会ルート（一般道）
競技会場
主要施設

3

【2020.12更新】

大会ルート（専用レーン/優先レーン）
神田方向

拡大図①

浅草方向
四谷方向
日比谷方向

国技館
日本武道館

深川方向

六本木方向

東京体育館
オリンピックスタジアム

東京国際フォーラム

国⽴代々⽊競技場

新宿方向

凡例
競技会場

主要施設

大会ルート（⾼速道路）（関係者輸送ルート）
大会ルート（一般道）（関係者輸送ルート）
渋谷方向

大会ルート（専⽤レーン）（関係者輸送ルート）
大会ルート（優先レーン）（関係者輸送ルート）4【2020.12更新】

深川方向

大会ルート（専用レーン/優先レーン）【2020.12】

⻲⼾方向

拡大図②

⾠⺒方向

選手村
有明体操競技場

新木場方向

東京
アクアティクスセンター
有明アリーナ

夢の島公園
アーチェリー場
東京⾠⺒国際水泳場
カヌー・スラロームセンター

有明アーバンスポーツパーク

新木場方向

有明テニスの森
潮風公園方向

優先レーン

お台場海浜公園

IBC/MPC

潮風公園

ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ方向

⻘海アーバン
スポーツパーク

晴海方向

Ｎ

船の科学館入口方向

海の森クロスカントリーコース
0

ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ方向

海の森水上競技場

1km

凡例
競技会場

主要施設

大会ルート（⾼速道路）
大会ルート（一般道）
大会ルート（専⽤レーン）

大井ホッケー競技場

大会ルート（優先レーン）
⻘海方向

フェリーふ頭入口交差点方向

ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ方向

中央防波堤方向

5

会場周辺交通対策図 【オリンピックスタジアム・東京体育館】（１）オリンピックスタジアム・東京体育館〜路上工事を控えていただきたい路線・エリア〜【2020.12】【2020.12】【2021.1更新】※2020年12月公表の「会場周辺交通対策(2020.12)」を基に、路上⼯事を抑制して頂きたいエリアを明示しています。
オリンピック

路上⼯事を控えて頂きたい路線・エリア

迂回（以下の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）関係者輸送ルート（専⽤レーン）

迂回

新宿区

進⼊禁⽌エリア※

千代田区

通⾏規制エリア※
迂回道路
迂回道路内

回

観客輸送ルート（次ページ以降参照）

東京体育館

迂回
オリンピックスタジアム※ 進⼊禁⽌エリア、通⾏規制エリアの規制
期間・内容・時間は次ページ参照
規制期間、内容、時間によって、⼯事ができない路線もあります。

※競技に影響のない時間帯を示したもの

7/19(月)（競技による施工時間の調整は7/20(火)7/21(水)7/22(木)7/23(⾦)7/24(土)
7/25(日)7/26(月)7/27(火)7/28(水)7/29(木)
7/30(⾦)7/31(土)
8/1(日)
8/2(月)
8/3(火)
8/4(水)
8/5(木)
8/6(⾦)
8/7(土)

迂回

迂回※ 夜間に記載している時間は、2020年11月
18日時点の競技スケジュールに基づき、競技に影響のない時間帯を示したものであり、今後変更となる可能性があります。
なお、⼯事実施の際は、別途、地先条件等を勘案し、沿道の⽅々との調整なども配慮する必要があります。

本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば、東京都及び組織委員会のHPで都度公表する。
開閉会式・路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（⾼速道路上は３ ※ 競技が実施されない日においても、大会期
間中の交通混雑緩和に向けた取組にご協⼒をページ参照）。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。 お願いします。

24:00〜翌6:00
24:10〜翌6:00
24:30〜翌6:00
24:00〜翌6:00
24:10〜翌6:00
24:10〜翌6:00
23:55〜翌6:00
24:30〜翌6:00
24:30〜翌6:00
24:30〜翌6:00
24:30〜翌6:00
24:40〜翌6:00
24:55〜翌6:00
24:20〜翌6:00

は必要ありません）

パラリンピック
日にち

昼間

8/24(火)8/25(水)8/26(木)
8/27(⾦)8/28(土)
8/29(日)8/30(月)8/31(火)9/1(水)
9/2(木)
9/3(⾦)
9/4(土)
9/5(日)

路上工事を控えて頂くよう、ご協力をお願いします。

渋谷区※ この図面に記載の路線のほか、別途、通⾏規制や迂回路が設定される場合があります。

24:30〜翌6:00

工事はお控えください（競技による施工時間の調整

8/9(月)

夜間※競技に影響のない時間帯を示したもの

路上工事を実施する際は、競技日程・時間によって施工時間を調整していただくようご協
力をお願いします。

港区※開会式対応のため工事はお控えください※閉会式対応のため

8/8(日)※ 通⾏規制エリア及び迂回エリアについては、
一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利⽤等その他所⽤のある⾞両などは原則、通⾏可。

必要ありません）

路上工事を実施する際は、競技日程・時間によって施工時間を調整していただくようご協力をお願いします。

外
苑
西
通
り

代替ルート

夜間

昼間

路上工事 を控えて頂くよう、ご協力をお願いします。

関係者輸送ルート

日にち※開会式対応のため工事はお控えください

24:00〜翌6:00
24:00〜翌6:00
24:00〜翌6:00
24:00〜翌6:00
24:05〜翌6:00
24:00〜翌6:00
24:05〜翌6:00

23:50〜翌6:00
24:05〜翌6:00
23:55〜翌6:00
24:00〜翌3:30※閉会式対応のため工事はお控えください※ 赤字の時間帯は2021.1に更新

6

会場周辺交通対策図【オリンピックスタジアム・東京体育館】（１）
オリンピックスタジアム・東京体育館〜規制内容の詳細〜【2020.12】【2020.12】【2021.1更新】
本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば、東京都及び組織委員会のHPで都度公表する。
開閉会式・路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（⾼速道路上は３ページ参照）。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。

新宿区

外苑西 通り外苑ＩＣ下り入口
規制期間︓２０２１年７月３日〜９月８日※1
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌
規制時間︓終日規制

次ページ（拡大図①）

千代田区
外苑ＩＣ上り入口
規制期間︓２０２１年７月３日〜９月１６日※1
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌
規制時間︓終日規制
外苑IC上り出口（規制なし）

外苑IC下り出口（規制なし）

東京体育館
都道４１４号規制期間︓２０２１年６月８日〜９月３０日※1
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌（⾞道）※2
規制時間︓終日規制

オリンピックスタジアム

渋谷区

四谷方向

専用レーン

六本木方向
規制期間︓２０２１年７月中旬〜９月上旬
規制時間︓終日規制

都道４１４号、新宿区道６７０号、新宿区道６９０号、新宿区道６５１号、港区道１１０７号
規制期間︓２０２１年６月８日〜９月３０日（一部通⾏可能期間あり） ※1
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌
規制時間︓終日規制

外苑⻄通り（都道４１８号）
規制期間︓２０２１年７月３日〜９月８日※1
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌
規制時間︓終日規制

新宿区道６７０号
規制期間︓２０２１年６月２９日〜９月１３日※1
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌（⾞道）※2
規制時間︓終日規制

スタジアム通り

次々ページ（拡大図②）

港区
都道４１４号規制期間︓２０２１年６月８日〜９月３０日※1
規制内容︓通過交通は通⾏禁⽌（⾞道）※2
規制時間︓終日規制
港区道１０４４号
規制期間︓２０２１年６月下旬〜９月中旬※1
規制内容︓通過交通は通⾏禁⽌（⾞道）※2
規制時間︓終日規制※1 規制期間は、大会関連⼯事による規制を含む。
※2 通⾏規制エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利⽤等その他所⽤のある⾞両などは原則、通⾏可。

凡例
進入禁止エリア（セキュアペリメーター）
通行規制エリア（会場直近対策）
大会ルート
大会ルート（専用レーン）
進入禁止エリア内の規制内容
進入禁止エリア外の規制内容
ICの規制内容
歩道の規制内容

7

会場周辺交通対策図 【オリンピックスタジアム・東京体育館】（１）
オリンピックスタジアム・東京体育館 〜規制内容の詳細〜①進⼊禁⽌エリア②通⾏規制エリア【2020.12】【2021.1更新】【拡大図①】
本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば、東京都及び組織委員会のHPで都度公表する。
開閉会式・路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（⾼速道路上は３ページ参照）。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。

渋谷区

渋谷区道８６９号
規制期間︓２０２１年７月上旬〜９月上旬※１
規制内容︓通過交通は通⾏禁⽌（⾞道）※2
規制時間︓終日規制

新宿区
外苑⻄通り（都道４１８号）
規制期間︓２０２１年７月上旬〜９月上旬※１
規制内容︓通過交通は通⾏禁⽌（⾞道）※2
規制時間︓終日規制

外苑ＩＣ下り入口
規制期間︓２０２１年７月３日〜９月８日※1
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌
規制時間︓終日規制

都道４１４号規制期間︓２０２１年７月３日〜９月１６日※1
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌
規制時間︓終日規制

都道４１４号規制期間︓２０２１年６月27日〜９月１６日※1
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌（⾞道）規制時間︓終日規制

外苑⻄通り（都道４１８号）
規制期間︓２０２１年７月３日〜９月８日※1
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌
規制時間︓終日規制

都道４１４号規制期間︓２０２１年６月２７日〜９月１６日※1
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌
規制時間︓終日規制

都道４１４号規制期間︓２０２１年７月３日〜９月１６日※1
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌（⾞道）※２
規制時間︓終日規制
東京体育館

凡
例
進入禁止エリア（セキュアペリメーター）
通行規制エリア（会場直近対策）
進入禁止エリア外の規制内容
ICの規制内容※1 規制期間は大会関連⼯事による規制を含む。

オリンピックスタジアム

外苑ＩＣ上り入口
規制期間：２０２１年７⽉３日〜９⽉１６日※1
規制内容：大会関係車両以外通行禁止
規制時間：終日規制※2 通⾏規制エリアは、一部の区間を除き、居住者に加え業務や施設利⽤等その他所⽤のある⾞両などは原則通⾏可。

8

【2020.12】【2020.12】【オリンピックスタジアム・東京体育館】
会場周辺交通対策図（１）
オリンピックスタジアム・東京体育館〜規制内容の詳細〜①進⼊禁⽌エリア②通⾏規制エリア【拡大図②】

東京体育館

新宿区
オリンピックスタジアム

渋谷区道６０８号
規制期間︓２０２１年７月上旬〜９月上旬※１
規制内容︓通過交通は通⾏禁⽌（⾞道）※2
規制時間︓終日規制

外苑⻄通り（都道４１８号）
規制期間︓２０２１年７月３日〜９月８日 ※1
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌
規制時間︓終日規制【2021.1更新】
本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば、東京都及び組織委員会のHPで都度公表する。
開閉会式・路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（⾼速道路上は３ページ参照）。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。
都道４１４号、新宿区道６５０号
規制期間︓２０２１年６月３０日〜９月２１日※1
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌（⾞道）規制時間︓終日規制

新宿区道６７０号
規制期間︓ ２０２１年６月８日〜９月３０日※1
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌
規制時間︓終日規制

都道４１４号規制期間︓２０２１年６月３０日〜９月２１日※1
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌
規制時間︓終日規制

新宿区道６９０号
規制期間︓ ２０２１年６月２９日〜９月１３日※1
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌
規制時間︓終日規制

港区

外苑⻄通り（都道４１８号）
規制期間︓２０２１年７月上旬〜９月上旬※１
規制内容︓通過交通は通⾏禁⽌（⾞道）※2
規制時間︓終日規制

新宿区道６５０号
規制期間︓ ２０２１年６月８日〜９月３０日※1
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌
規制時間︓終日規制
都道４１４号規制期間︓ ２０２１年６月１８日〜９月１６日※1
規制内容︓通⾏禁⽌（会場側歩道）
規制時間︓終日規制

凡例
進入禁止エリア（セキュアペリメーター）
通行規制エリア（会場直近対策）
進入禁止エリア外の規制内容
歩道の規制内容
新宿区道６５１号
規制期間︓ ２０２１年６月８日〜９月３０日※1
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌
規制時間︓終日規制※1 規制期間は、大会関連⼯事による規制を含む。

都道４１４号規制期間︓２０２１年６月８日〜９月２１日※1
規制内容︓通過交通は通⾏禁⽌（⾞道）※2
規制時間︓終日規制

都道４１４号規制期間︓ ２０２１年６月８日〜９月３０日※1
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌
規制時間︓終日規制

渋谷区

新宿区道６７０号
規制期間︓２０２１年６月２９日〜９月１３日※1
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌（⾞道）※2
規制時間︓終日規制※2 通⾏規制エリアは、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利⽤等その他所⽤のある⾞両などは原則、通⾏可。
外苑前交差点から

港区道１０４４号
規制期間︓２０２１年６月下旬〜９月中旬※1
規制内容︓通過交通は通⾏禁⽌（⾞道）※2
規制時間︓終日規制

都道４１４号規制期間︓２０２１年６月８日〜９月３０日※1
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌（⾞道）※2
規制時間︓終日規制

9

（１） オリンピックスタジアム・東京体育館 〜関係者・観客輸送ルート（オリンピックスタジアム）〜【2021.1更新】※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

控えていただきたい期間や、調整していただきたい夜間の施⼯時間は6ページを参照

10

（１） オリンピックスタジアム・東京体育館 〜関係者・観客輸送ルート（東京体育館）〜【2021.1更新】※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

控えていただきたい期間や、調整していただきたい夜間の施⼯時間は6ページを参照

11

（２）国立代々木競技場※2020年12月公表の「会場周辺交通対策(2020.12)」を基に、路上⼯事を抑制して頂きたいエリアを明示しています。

オリンピック
日にち（以下の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）関係者輸送ルート（優先レーン）進⼊禁⽌エリア⽴ち⼊り禁⽌エリア

規制期間、内容、時間によって、⼯事ができない路線もあります。

7/19(月)7/20(火)7/21(水)7/22(木)7/23(⾦)7/24(土)
7/25(日)7/26(月)7/27(火)7/28(水)7/29(木)
7/30(⾦)7/31(土)
8/1(日)
8/2(月)
8/3(火)
8/4(水)
8/5(木)
8/6(⾦)
8/7(土)
8/8(日)

夜間

昼間※競技に影響のない時間帯を示したもの（競技による施工時間の調整は必要ありません）※１〜翌6:00（競技による施工時間の8/9(月)※ この図面に記載の路線のほか、別途、通⾏規制や迂回路が設定される場合があります。

日にち
8/25(水)8/26(木)
8/27(⾦)8/28(土)
8/29(日)8/30(月)8/31(火)9/1(水)
9/2(木)
9/3(⾦)
9/4(土)
9/5(日)

昼間

夜間※競技に影響のない時間帯を示したもの

路上工事を実施する際は、競技日程・
時間によって施工時間を調整していた
だくようご協力をお願いします。

渋谷区※ 競技が実施されない日においても、大会期
間中の交通混雑緩和に向けた取組にご協⼒を
お願いします。

調整は必要ありません）

パラリンピック

路 上工 事 を控 えて 頂 くよ う 、
ご 協力 を お願 いし ま す。

※ 夜間に記載している時間は、 2020年11月18日時点の競技スケジュールに基づき、競技に影響のない時間帯を示したものであり、今後変更となる可能性があります。
なお、⼯事実施の際は、別途、地先条件等を勘案し、沿道の⽅々との調整なども配慮する必要があります。

※１〜翌6:00
24:00〜翌6:00
24:00〜翌6:00
24:00〜翌6:00
24:00〜翌6:00
24:00〜翌6:00
24:00〜翌6:00
24:00〜翌6:00
24:00〜翌6:00
24:00〜翌6:00
24:00〜翌6:00
23:45〜翌6:00
23:45〜翌6:00
24:00〜翌6:00
24:00〜翌6:00
24:30〜翌6:00

路上工事を実施する際は、競技日程・時間によって施工時間を調整していただくようご協力をお願いします。

路上⼯事を控えて頂きたい路線・エリア

規制期間︓２０２１年７月中旬〜９月上旬
規制時間︓終日規制【2021.1更新】

路 上 工事 を控 え て頂 く よう 、ご 協 力を お 願い し ます 。

本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば、東京都及び組織委員会のHPで都度公表する。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（⾼速道路上は３ページ参照）。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。

〜路上工事を控えていただきたい路線・エリア〜※１〜翌6:00
22:45〜翌6:00
22:45〜翌6:00
22:45〜翌6:00
22:45〜翌6:00
21:45〜翌6:00（競技による施工時間の調整は必要ありません）

23:00〜翌6:00
22:00〜翌6:00
22:00〜翌6:00
22:00〜翌6:00※１〜翌6:00※１ 当日夜間に競技が実施されないため、開始時間は記載しておりません。
個別の⼯事の協議により、設定してください。

12

（２）国立代々木競技場〜関係者・観客輸送ルート〜【2021.1更新】※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

控えていただきたい期間や、調整していただきたい夜間の施⼯時間は12ページを参照

13

（３）日本武道館・東京国際フォーラム※2020年12月公表の「会場周辺交通対策(2020.12)」を基に、路上⼯事を抑制して頂きたいエリアを明示しています。

路上⼯事を控えて頂きたい路線・エリア
神田方向

優先レーン

（以下の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）関係者輸送ルート

神田橋IC

関係者輸送ルート（優先レーン）

千代田区

千代田区
日比谷方向

規制期間：２０２１年７月中旬〜９月上旬
規制時間：終日規制

進⼊禁⽌エリア※
通⾏規制エリア※
迂回道路

中央区

迂回道路内
観客輸送ルート（次ページ以降参照）

代官町IC※ 進⼊禁⽌エリア、通⾏規制エリアの規制
期間・内容・時間は次ページ以降参照
規制期間、内容、時間によって、⼯事ができない路線もあります。

迂回※ 通⾏規制エリア及び迂回エリアについては、
一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利⽤等その他所⽤のある⾞両などは原則、通⾏可※ この図面に記載の路線のほか、別途、通⾏規制や迂回路が設定される場合があります。

千代田区
東京国際フォーラム

迂回
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号 平28情使、第734・263号）©Tokyo2020©2019ZENRIN CO.LTD.

日にち
8/24(火)8/25(水)8/26(木)
8/27(⾦)8/28(土)
8/29(日)8/30(月)8/31(火)9/1(水)
9/2(木)
9/3(⾦)
9/4(土)
9/5(日)

夜間※競技に影響のない時間帯を示したもの（競技による施工時間の調整は必要ありません）※１〜翌6:00
20:40〜翌6:00
23:00〜翌6:00
23:00〜翌6:00
23:00〜翌6:00
23:00〜翌6:00
20:40〜翌6:00
20:40〜翌6:00
23:00〜翌6:00
23:00〜翌6:00
23:00〜翌6:00
23:00〜翌6:00
23:00〜翌6:00
22:40〜翌6:00
22:40〜翌6:00
21:35〜翌6:00（競技による施工時間の調整は必要ありません）

パラリンピック
昼間

夜間※競技に影響のない時間帯を示したもの（競技による施工時間の路上工事を控えて頂くよう、ご協力をお願いします。

迂回

7/19(月)7/20(火)7/21(水)7/22(木)7/23(⾦)7/24(土)
7/25(日)7/26(月)7/27(火)7/28(水)7/29(木)
7/30(⾦)7/31(土)
8/1(日)
8/2(月)
8/3(火)
8/4(水)
8/5(木)
8/6(⾦)
8/7(土)
8/8(日)
8/9(月)

昼間

路上工事を実 施する際は、競技日程・時間によって施工 時間を調整していただくようご協力をお願いします。

日本武道館

オリンピック日にち

路上 工事を控えて頂くよう 、ご協力をお願いします 。

本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば、東京都及び組織委員会のHPで都度公表する。 路上競技などによる一時的な交通規制
実施時は除く。 大会ルートは一般道を記載（⾼速道路上は３ページ参照）。 荒天等により規制日時が変更になる場合がある。

【2021.1更新】〜路上工事を控えていただきたい路線・エリア〜

調整は必要ありません）※１〜翌6:00
21:00〜翌6:00
21:00〜翌6:00
21:00〜翌6:00
21:00〜翌6:00
21:00〜翌6:00

路上工事を実施する
際は、競技日程・時間によって施工時間を調整していただく
ようご協⼒をお願いします。

（競技による施工時間の調整は必要ありません）※ 夜間に記載している時間は、 2020年11月18日時点の競技スケジュールに基づき、競技に影響のない時間帯を示したものであり、今後変更となる可能性があります。
※１ 当日夜間に競技が実施されないため、開始時間は記載しておりません。
なお、⼯事実施の際は、別途、地先条件等を個別の⼯事の協議により、設定してください。
勘案し、沿道の⽅々との調整なども配慮する必要があります。

※ 競技が実施されない日においても、大会期
間中の交通混雑緩和に向けた取組にご協⼒を
お願いします。

14

（３）日本武道館・東京国際フォーラム〜規制内容の詳細（日本武道館）〜

千代田区【2021.1更新】

本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば、東京都及び組織委員会のHPで都度公表する。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（⾼速道路上は３ページ参照）。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。

九段下
田安門

九段坂上

北の丸公園内
規制期間︓２０２１年４月１６日〜９月３０日 ※1（ただし８月１４日と１５日を除く）
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌
規制時間︓終日規制

日本武道館
竹橋

凡
例
進入禁止エリア（セキュアペリメーター）
通行規制エリア（会場直近対策）
大会ルート
進入禁止エリア内の規制内容
進入禁止エリア外の規制内容

北の丸公園内
規制期間︓２０２１年７月中旬〜８月下旬
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌
規制時間︓終日規制

代官町IC

乾門

千鳥ヶ淵

※1 規制期間は、大会関連⼯事による規制を含む。

15

（３）日本武道館・東京国際フォーラム
神田方向

優先レーン

日比谷方向
規制期間︓２０２１年７月中旬〜９月上旬
規制時間︓終日規制〜規制内容の詳細（東京国際フォーラム）〜

本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば、東京都及び組織委員会のHPで都度公表する。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（⾼速道路上は３ページ参照）。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。

都道４０２号規制期間︓２０２１年６月１日〜９月３０日※１
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌、会場側歩道通⾏禁⽌
規制時間︓終日規制
千代田区道１１５号
規制期間︓２０２１年６月１日〜９月３０日※１
規制内容︓通過交通は通⾏禁⽌（⾞道） ※2
規制時間︓終日規制【2021.1更新】

フォーラム⻄

フォーラム東丸の内三丁目千代田区道８３０号
規制期間︓２０２１年６月１日〜９月３０日 ※1
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌（⾞道）規制時間︓終日規制

次ページ拡大図

東京国際フォーラム
新国際ビル

千代田区道１１６号
規制期間︓２０２１年６月１５日〜９月３０日※１
規制内容︓通過交通は通⾏禁⽌（⾞道） ※2
規制時間︓終日規制
千代田区道１２０号
規制期間︓２０２１年６月１５日〜９月３０日※１
規制内容︓通過交通は通⾏禁⽌（⾞道） ※2
会場側歩道通⾏禁⽌
規制時間︓終日規制

皇居外苑方向

フェンス設置位置

銀座方向

一方通行
有楽町駅前

JR 高架下規制期間︓ ２０２１年６月１５日〜９月３０日※1
規制内容︓⾞両通⾏禁⽌（⾞道）規制時間︓終日規制

凡例
進入禁止エリア（セキュアペリメーター）
通行規制エリア（会場直近対策）
大会ルート（優先レーン）
大会ルート
進入禁止エリア内の規制内容
進入禁止エリア外の規制内容
歩道の規制内容※1 規制期間は、大会関連⼯事による規制を含み、現在調整中。
※2 通⾏規制エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利⽤等その他所⽤のある⾞両などは原則、通⾏可。

16

（３）日本武道館・東京国際フォーラム【拡大図】〜規制内容の詳細（東京国際フォーラム）〜【2021.1更新】

規制区間はフォーラム⻄交差点まで

本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば、東京都及び組織委員会のHPで都度公表する。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（⾼速道路上は３ページ参照）。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。
都道４０２号
全⾞線規制期間︓２０２１年６月１日〜９月３０日※１
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌
会場側歩道通⾏禁⽌
規制時間︓終日規制

東京国際フォーラム

千代田区道１１６号
規制期間︓２０２１年６月１５日〜９月３０日※１
規制内容︓通過交通は通⾏禁⽌（⾞道） ※2
規制時間︓終日規制

凡例
進入禁止エリア（セキュアペリメーター）
通行規制エリア（会場直近対策）
大会ルート（優先レーン）
大会ルート
進入禁止エリア内の規制内容
進入禁止エリア外の規制内容
歩道の規制内容

規制区間は日比谷通りまで
千代田区道１２０号
規制期間︓２０２１年６月１５日〜９月３０日※１
規制内容︓通過交通は通⾏禁⽌（⾞道） ※2
会場側歩道通⾏禁⽌
規制時間︓終日規制

千代田区道８３０号
規制期間︓２０２１年６月１日〜９月３０日※１
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌（⾞道）規制時間︓終日規制

皇居外苑方向

フェンス設置位置

銀座方向

一方通行

※1 規制期間は、大会関連⼯事による規制を含み、現在調整中。
※2 通⾏規制エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利⽤等その他所⽤のある⾞両などは原則、通⾏可。
「この地図の作成に当たっては、国⼟地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の基盤地図情報を使⽤した。（承認番号 平28情使、第734-263号）」

JR 高架下規制期間︓ ２０２１年６月１５日〜９月３０日※１
規制内容︓⾞両通⾏禁⽌（⾞道）規制時間︓終日規制©Tokyo2020 ©2019 ZENRIN CO., LTD.

17

（３）日本武道館・東京国際フォーラム〜関係者・観客輸送ルート（日本武道館）〜【2021.1更新】※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

控えていただきたい期間や、調整していただきたい夜間の施⼯時間は14ページを参照

18

（３）日本武道館・東京国際フォーラム〜関係者・観客輸送ルート（東京国際フォーラム）〜【2021.1更新】※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

控えていただきたい期間や、調整していただきたい夜間の施⼯時間は14ページを参照

19

（４）国技館〜路上工事を控えていただきたい路線・エリア〜【2021.1更新】※2020年12月公表の「会場周辺交通対策(2020.12)」を基に、路上⼯事を抑制して頂きたいエリアを明示しています。

墨田区

路上⼯事を控えて頂きたい路線・エリア（以下の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）関係者輸送ルート

迂回進⼊禁⽌エリア
迂回道路

迂回
迂回

迂回路道内
観客輸送ルート（次ページ以降参照）

規制期間、内容、時間によって、⼯事ができない路線もあります。
※ 迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利⽤等その他所⽤
迂回 のある⾞両などは原則、通⾏可

国技館※ この図面に記載の路線のほか、別途、通⾏規制や迂回路が設定される場合があります。

迂回

月18日時点の競技スケジュールに基づき、競技に影響のない時間帯を示したものであり、今後変更となる可能性があります。
なお、⼯事実施の際は、別途、地先条件等を勘案し、沿道の⽅々との調整なども配慮する必要があります。

浅草方向

優先レーン

深川方向
規制期間︓２０２１年７月中旬〜８月上旬
規制時間︓終日規制
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号 平28情使、第734・263号）©Tokyo2020©2019ZENRIN CO.LTD.

※ 競技が実施されない日においても、大会
期間中の交通混雑緩和に向けた取組にご協⼒をお願いします。

7/19(月)7/20(火)7/21(水)7/22(木)7/23(⾦)7/24(土)
7/25(日)7/26(月)7/27(火)7/28(水)7/29(木)
7/30(⾦)7/31(土)
8/1(日)
8/2(月)
8/3(火)
8/4(水)
8/5(木)
8/6(⾦)
8/7(土)
8/8(日)

夜間

昼間※競技に影響のない時間帯を示したもの（競技による施工時間の調整は必要ありません）※１〜翌6:00
21:30〜翌6:00
21:45〜翌6:00
21:45〜翌6:00
21:45〜翌6:00
21:45〜翌6:00
21:10〜翌6:00
21:10〜翌6:00
20:55〜翌6:00
20:40〜翌6:00※１〜翌6:00
20:40〜翌6:00※１〜翌6:00※１〜翌6:00※１〜翌6:00※１〜翌6:00※１〜翌6:00（競技による施工時間の調整は8/9(月)

必要ありません）

パラリンピック
日にち

昼間

夜間※競技に影響のない時間帯を示したもの

8/24(火)8/25(水)8/26(木)
8/27(⾦)8/28(土)
8/29(日)8/30(月)8/31(火)9/1(水)
9/2(木)
9/3(⾦)

路上 工事を控 えて頂 くよう、
ご協 力をお願 いしま す。

迂回 ※ 夜間に記載している時間は、 2020年11日にち

路 上工事 を実施 する際は 、競技 日程・ 時間に
よ って施 工時間 を調整し ていた だくよ う
ご 協力を お願い します。

関係者輸送ルート（優先レーン）

オリンピック路 上工事 を控え て頂くよ う、ご 協力をお 願いし ます。

本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば、東京都及び組織委員会のHPで都度公表する。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（⾼速道路上は３ページ参照）。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。

（競技による施工時間の調整は必要ありません）

9/4(土)
9/5(日)※１ 当日夜間に競技が実施されないため、開始時間は記載しておりません。
個別の⼯事の協議により、設定してください。

20

（４）国技館〜規制内容の詳細〜【2021.1更新】

墨田区

旧安田庭園前本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば、東京都及び組織委員会のHPで都度公表する。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（⾼速道路上は３ページ参照）。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。
横網町公園前

墨田区道横網１００２号
規制期間︓２０２１年７月上旬〜８月下旬 ※規制内容︓通⾏禁⽌（歩道）規制時間︓終日規制

優先レーン

国技館

浅草方向

江⼾東京博前深川方向

規制期間︓２０２１年７月中旬〜８月上旬
規制時間︓終日規制

凡例
進入禁止エリア（セキュアペリメーター）
大会ルート
大会ルート（優先レーン）
進入禁止エリア内の規制内容※ 規制期間は、大会関連⼯事による規制を含む。

21

（４）国技館〜関係者・観客輸送ルート〜【2021.1更新】※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

控えていただきたい期間や、調整していただきたい夜間の施⼯時間は20ページを参照

22

（５）馬事公苑〜路上工事を控えていただきたい路線・エリア〜【2021.1更新】※2020年12月公表の「会場周辺交通対策(2020.12)」を基に、路上⼯事を抑制して頂きたいエリアを明示しています。
オリンピック

世田谷区（以下の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）

7/19(月)7/20(火)迂回進⼊禁⽌エリア※
通⾏規制エリア※

7/22(木)7/23(⾦)7/24(土)
7/25(日)7/26(月)迂回道路

7/27(火)迂回道路内

7/29(木)※ 進⼊禁⽌エリア、通⾏規制エリアの規制
期間・内容・時間は次ページ参照
規制期間、内容、時間によって、⼯事ができない路線もあります。

（競技による施工時間の7/21(水)7/28(水)7/30(⾦)7/31(土)
8/1(日)
8/2(月)
8/3(火)
8/4(水)
8/5(木)
8/6(⾦)※ 通⾏規制エリア及び迂回エリアについては、
一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利⽤等その他所⽤のある⾞両などは原則、通⾏可※ 夜間に記載している時間は、 2020年11月18日時点の競技スケジュールに基づき、競技に影響のない時間帯を示したものであり、今後変更となる可能性があります。
なお、⼯事実施の際は、別途、地先条件等を勘案し、沿道の⽅々との調整なども配慮する必要があります。

⽤賀IC

迂回
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号 平28情使、第734・263号）©Tokyo2020©2019ZENRIN CO.LTD.

※ 競技が実施されない日においても、大会期
間中の交通混雑緩和に向けた取組にご協⼒を
お願いします。

調整は必要ありません）
23:15〜翌6:00
23:15〜翌6:00（競技による施工時間の調整は必要ありません）
23:40〜翌6:00
22:25〜翌6:00※１〜翌5:30
21:10〜翌5:30※１〜翌6:00（競技による施工時間の調整は必要ありません）
23:25〜翌6:00
23:45〜翌6:00
22:40〜翌6:00（競技による施工時間の調整は必要ありません）
23:05〜翌6:00
22:30〜翌6:00（競技による施工時間の8/8(日)
8/9(月)

調整は必要ありません）

パラリンピック
日にち

昼間

8/24(火)8/25(水)8/26(木)
8/27(⾦)8/28(土)
8/29(日)8/30(月)8/31(火)9/1(水)
9/2(木)
9/3(⾦)
9/4(土)

夜間※競技に影響のない時間帯を示したもの

路上工事を実施する際は、競技日程・
時間によって施工時間を調整していた
だくようご協力をお願いします。

迂回

8/7(土)

路上工事を控えて頂くよう、ご協力をお願いします。

※ この図面に記載の路線のほか、別途、通⾏規制や迂回路が設定される場合があります。

路上工事を実施する際は、競技日程・時間によって関係者輸送ルート

観客輸送ルート（次ページ以降参照）

迂回

夜間※競技に影響のない時間帯を示したもの

施工時間を調整していただくようご協力をお願いします。

馬事公苑

路上⼯事を控えて頂きたい路線・エリア

昼間

路上工事を控えて頂くよう、ご協力をお願いします。

本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば、東京都及び組織委員会のHPで都度公表する。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（⾼速道路上は３ページ参照）。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。

日にち（競技による施工時間の調整は必要ありません）
23:35〜翌6:00
23:20〜翌6:00
23:10〜翌6:00
21:45〜翌6:00
23:15〜翌6:00（競技による施工時間の調整は必要ありません）

9/5(日)※１ 当日夜間に競技が実施されないため、開始時間は記載しておりません。
個別の⼯事の協議により、設定してください。

※ 赤字の時間帯は2021.1に更新

23

（５）馬事公苑〜規制内容の詳細〜【2021.1更新】
本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば、東京都及び組織委員会のHPで都度公表する。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（⾼速道路上は３ページ参照）。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。

世田谷区
けやき広場、五輪愛⾺通り
規制期間︓２０２１年７月２４日〜７月２５日
７月２７日〜７月２８日
７月３０日〜７月３１日
８月 ２日〜８月 ４日
８月 ６日〜８月 ７日
８月２６日〜８月３０日
規制内容︓通過交通は通⾏禁⽌（⾞道） ※１
規制時間︓時間規制 ※２
馬事公苑※１ 通⾏規制エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利⽤等その他所⽤のある⾞両などは原則、通⾏可。
※２ 競技時間前後を含めた時間帯で、交通規制の実施を検討。

競技日時はこちら
凡例
進入禁止エリア（セキュアペリメーター）
通行規制エリア（会場直近対策）
迂回エリア（トラフィックペリメーター）
大会ルート
進入禁止エリア外の規制内容

24

（５）馬事公苑〜関係者・観客輸送ルート〜【2021.1更新】※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

控えていただきたい期間や、調整していただきたい夜間の施⼯時間は23ページを参照

25

（５）馬事公苑〜観客輸送ルート（シャトルバス）〜【2021.1更新】※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

控えていただきたい期間や、調整していただきたい夜間の施⼯時間は23ページを参照

26

（６）東京スタジアム・武蔵野の森総合スポーツプラザ・武蔵野の森公園〜路上工事を控えていただきたい路線・エリア〜【2021.1更新】※2020年12月公表の「会場周辺交通対策(2020.12)」を基に、路上⼯事を抑制して頂きたいエリアを明示しています。

（以下の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）関係者輸送ルート

代替ルート

進⼊禁⽌エリア※
通⾏規制エリア※
迂回道路
迂回道路内
観客輸送ルート（次ページ以降参照）

調布市道⻄１３６ー２号
規制期間︓２０２１年６月上旬〜 ９月下旬 ※１
規制内容︓通⾏禁⽌（歩道）規制時間︓終日規制※ 進⼊禁⽌エリア、通⾏規制エリアの規制
期間・内容・時間は次ページ以降参照
規制期間、内容、時間によって、⼯事ができない路線もあります。

オリンピック日にち
7/19(月)7/20(火)7/21(水)7/22(木)7/23(⾦)7/24(土)
7/25(日)7/26(月)7/27(火)7/28(水)7/29(木)
7/30(⾦)7/31(土)
8/1(日)
8/2(月)
8/3(火)
8/4(水)
8/5(木)
8/6(⾦)
8/7(土)
8/8(日)
8/9(月)

日にち

東京スタジアムスタジアム通り、調布市道３２号
規制期間︓２０２１年７月６日〜９月上旬 ※1
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌
規制時間︓終日規制
府中市

パラリンピック時においては、武蔵野の森総合スポー
ツプラザのみ競技開催の為
セキュアぺリメーター位置が変更となる。

調布IC

調布市
迂回
迂回
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号 平28情使、第734・263号）©Tokyo2020©2019ZENRIN CO.LTD.

※ この図面に記載の路線のほか、別途、通⾏規制や迂回路が設定される場合があります。
※ 夜間に記載している時間は、 2020年11月18日時点の競技スケジュールに基づき、競技に影響のない時間帯を示したものであり、今後変更となる可能性があります。
なお、⼯事実施の際は、別途、地先条件等を勘案し、沿道の⽅々との調整なども配慮する必要があります。
※ 競技が実施されない日においても、大会期
間中の交通混雑緩和に向けた取組にご協⼒を
お願いします。

8/24(火)8/25(水)8/26(木)
8/27(⾦)8/28(土)
8/29(日)8/30(月)8/31(火)9/1(水)
9/2(木)
9/3(⾦)
9/4(土)
9/5(日)

夜間※競技に影響のない時間帯を示したもの

パラリンピック
昼間

路上工事を控えて頂くよう、ご 協力を お願 いし ます。

武蔵野の森
総合スポーツプラザ※ 規制期間は、退会関連⼯事による規制を含む※ 通⾏規制エリア及び迂回エリアについては、
一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利⽤等その他所⽤のある⾞両などは原則、通⾏可

昼間

路上工事を実施する際は、競技日程・時間によって施工時間を調整していただくようご協力をお願いします。

朝日町 通りスタジアム通り、調布市道３２号
規制期間︓２０２１年７月中旬〜８月下旬
規制内容︓通過交通は通⾏禁⽌（⾞道） ※2
規制時間︓終日規制

路上⼯事を控えて頂きたい路線・エリア

路上工 事を控え て頂く よう、ご 協力をお 願いし ます。

武蔵野の森公園

本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば、東京都及び組織委員会のHPで都度公表する。
路上競技などによる一時的な交通規制
実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（⾼速道路上は３ページ参照）。
荒天等により規制日時が変更になる場合
三鷹市
がある。

（競技による施工時間の調整は必要ありません）
24:30〜翌6:00
24:00〜翌6:00※１〜翌6:00
24:00〜翌6:00
23:30〜翌6:00
23:30〜翌6:00
23:30〜翌6:00
23:30〜翌6:00
24:00〜翌6:00
23:30〜翌6:00
25:00〜翌6:00
25:00〜翌6:00
25:00〜翌6:00（競技による施工時間の調整は必要ありません）
21:30〜翌6:00
22:15〜翌6:00
22:15〜翌6:00（競技による施工時間の調整は必要ありません）
夜間※競技に影響のない時間帯を示したもの
路上工事を実施する
際は、競技日程・時間によって施工時間を調整していただく
ようご協⼒をお願いします。

※１〜翌6:00
24:15〜翌6:00
24:15〜翌6:00
24:15〜翌6:00
24:15〜翌6:00
24:15〜翌6:00（競技による施工時間の調整は必要ありません）※１ 当日夜間に競技が実施されないため、開始時間は記載しておりません。
個別の⼯事の協議により、設定してください。

27

【2021.1更新】（６）東京スタジアム・武蔵野の森総合スポーツプラザ・武蔵野の森公園 〜規制内容の詳細〜

本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば、東京都及び組織委員会のHPで都度公表する。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（⾼速道路上は３ページ参照）。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。

スタジアム通り、調布市道３２号
規制期間︓２０２１年７月中旬〜８月下旬
規制内容︓通過交通は通⾏禁⽌（⾞道） ※2
規制時間︓終日規制

三鷹市

調布市道⻄１３６ー２号
規制期間︓２０２１年６月上旬〜９月下旬 ※１
規制内容︓通⾏禁⽌（歩道）規制時間︓終日規制

パラリンピック時においては、
武蔵野の森総合スポーツプラザのみ競技開催の為
セキュアぺリメーター位置が変更となる。

武蔵野の森総合
スポーツプラザ

東京スタジアム

府中市

調布市

スタジアム通り、調布市道３２号
規制期間︓２０２１年７月６日〜９月上旬 ※1
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌
規制時間︓終日規制

凡例
進入禁止エリア（セキュアペリメーター）
通行規制エリア（会場直近対策）
大会ルート
進入禁止エリア内の規制内容※1規制期間は、大会関連⼯事による規制を含む。
※2通⾏規制エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利⽤等その他所⽤のある⾞両などは原則、通⾏可。

28

【2021.1更新】（６）東京スタジアム・武蔵野の森総合スポーツプラザ・武蔵野の森公園 〜規制内容の詳細〜
本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば、東京都及び組織委員会のHPで都度公表する。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（⾼速道路上は３ページ参照）。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。

武蔵野の森公園

凡例
進入禁止エリア（セキュアペリメーター）
大会ルート

三鷹市

府中市

※会場周辺の交通規制なし

29

調布市

29

（６）東京スタジアム・武蔵野の森総合スポーツプラザ・武蔵野の森公園 〜観客輸送ルート（東京スタジアム）〜【2021.1更新】※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

控えていただきたい期間や、調整していただきたい夜間の施⼯時間は27ページを参照

30

（６）東京スタジアム・武蔵野の森総合スポーツプラザ・武蔵野の森公園 〜関係者輸送ルート（東京スタジアム）〜【2021.1更新】※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

控えていただきたい期間や、調整していただきたい夜間の施⼯時間は27ページを参照

31

（６）東京スタジアム・武蔵野の森総合スポーツプラザ・武蔵野の森公園 〜観客輸送ルート（武蔵野の森総合スポーツプラザ）〜 【2021.1更新】※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

控えていただきたい期間や、調整していただきたい夜間の施⼯時間は27ページを参照

32

（６）東京スタジアム・武蔵野の森総合スポーツプラザ・武蔵野の森公園 〜関係者輸送ルート（武蔵野の森総合スポーツプラザ）〜【2021.1更新】※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

控えていただきたい期間や、調整していただきたい夜間の施⼯時間は27ページを参照

33

（６）東京スタジアム・武蔵野の森総合スポーツプラザ・武蔵野の森公園 〜観客輸送ルート（東京スタジアム・シャトルバス）〜 【2021.1更新】※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

控えていただきたい期間や、調整していただきたい夜間の施⼯時間は27ページを参照

34

（６）東京スタジアム・武蔵野の森総合スポーツプラザ・武蔵野の森公園 〜関係者・観客輸送ルート（武蔵野の森公園）〜【2021.1更新】※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

控えていただきたい期間や、調整していただきたい夜間の施⼯時間は27ページを参照

35

（７）台場地区・有明地区〜路上工事を控えていただきたい路線・エリア〜【2021.1更新】※2020年12月公表の「会場周辺交通対策(2020.12)」を基に、路上⼯事を抑制して頂きたいエリアを明示しています。
晴海方向

優先レーン

ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ方向
有明アリーナ

江東区

規制期間：２０２１年７月中旬〜９月上旬
規制時間：終日規制

有明アーバン
スポーツパーク

規制期間：２０２１年７月中旬〜９月上旬
規制時間：終日規制

有明テニスの森

お台場海浜公園

港区

迂回

新木場方向

迂回

IBC
ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ方向
MPC

7/19(月)7/20(火)関係者輸送ルート（専⽤レーン）

7/21(水)7/22(木)関係者輸送ルート（優先レーン）

7/23(⾦)7/24(土)通⾏規制エリア（会場直近対策）※

7/28(水)7/29(木)通⾏規制エリア※

7/30(⾦)7/31(土)

迂回道路内
観客輸送ルート（次ページ以降参照）※ 進⼊禁⽌エリア、通⾏規制エリアの規制
期間・内容・時間は次ページ以降参照
規制期間、内容、時間によって、⼯事ができない路線もあります。

8/1(日)
8/2(月)
8/3(火)
8/4(水)
8/5(木)
8/6(⾦)
8/7(土)
8/8(日)©Tokyo2020©2019ZENRIN CO.LTD.

ビッグサイト方向

優先レーン

規制期間：２０２１年７月中旬〜９月上旬
規制時間：終日規制

⻘海方向

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号 平28情使、第734・263号）

フェリーふ頭入口交差点方向

規制期間：２０２１年７月中旬〜９月上旬
規制時間：終日規制

優先レーン

中央防波堤方向（競技による施工時間の調整は必要ありません）※１〜翌6:00
24:30〜翌6:00
24:30〜翌3:30
24:30〜翌3:30
24:30〜翌6:00
24:30〜翌6:00
24:30〜翌6:00
24:30〜翌4:30
24:30〜翌6:00
24:30〜翌6:00
24:30〜翌6:00
24:30〜翌3:30
24:30〜翌3:30
24:00〜翌6:00
24:00〜翌6:00
24:45〜翌6:00※１〜翌6:00（競技による施工時間の調整は8/9(月)

必要ありません）

パラリンピック
日にち昼間

8/25(水)8/26(木)
8/27(⾦)8/28(土)

夜間※競技に影響のない時間帯を示したもの（競技による施工時間の調整は8/24(火)8/29(日)⻘海アーバン
スポーツパーク※競技に影響のない時間帯を示したもの

必要ありません）

路上工 事 を実施する際は、 競技
日程・ 時間によって施工時 間を調整し ていただくようご協 力をお願い します。

※ 通⾏規制エリア及び迂回エリアについては、
一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利⽤等その他所⽤のある⾞両などは原則、通⾏可※ この図面に記載の路線のほか、別途、通⾏規制や迂回路が設定される場合があります。

品川区

7/25(日)7/26(月)7/27(火)

夜間

昼間

路上工事を控えて頂くよう、ご協力をお願い します。

規制期間：2021年7月中旬〜９月上旬
規制時間：終日規制

オリンピック日にち

関係者輸送ルート

迂回道路
優先レーン

潮風公園

（以下の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）進⼊禁⽌エリア※

有明体操競技場

船の科学館入口方向

路上⼯事を控えて頂きたい路線・エリア

路上工 事を実施する際は、 競技日程・時間によって 施工時間を調整してい ただくようご協力 をお願いします。

潮風公園方向

専用レーン

路 上工事を控えて頂くよ う、ご協力をお願い します。

本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば、東京都及び組織委員会のHPで都度公表する。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時
中央区は除く。
大会ルートは一般道を記載（⾼速道路上は３ページ参照）。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。

※１〜翌6:00
23:15〜翌6:00
23:15〜翌3:30
23:15〜翌3:30
23:15〜翌6:00※ 夜間に記載している時間は、 2020年118/30(月)23:15〜翌6:00
月18日時点の競技スケジュールに基づき、競技
8/31(火)23:15〜翌6:00
9/1(水)
23:15〜翌6:00に影響のない時間帯を示したものであり、今後9/2(木)
23:15〜翌6:00
変更となる可能性があります。
9/3(⾦)
23:15〜翌6:00
なお、⼯事実施の際は、別途、地先条件等を9/4(土)
23:00〜翌6:00
勘案し、沿道の⽅々との調整なども配慮する必9/5(日)※１〜翌6:00
要があります。
※１ 当日夜間に競技が実施されないため、開始時間は記載しておりません。
※ 競技が実施されない日においても、大会期個別の⼯事の協議により、設定してください。
間中の交通混雑緩和に向けた取組にご協⼒を※
赤字の時間帯は2021.1に更新
お願いします。

36

（７）台場地区・有明地区〜規制内容の詳細（有明地区）〜

晴海方向

専用レーン

本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば、東京都及び組織委員会のHPで都度公表する。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（⾼速道路上は３ページ参照）。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。

豊洲6丁目公園(⼀部)
期間︓２０２１年５月６日〜１１月３０日 ※1
内容︓一部エリアを除き、公園は利用できません。
時間︓終日

環状第二号線（都４８４号）
規制期間︓２０２１年６月２３日〜９月１２日※1
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌
規制時間︓終日規制【2021.1更新】

⽊遣り橋〜都道３０４号(東側歩道･第⼀通⾏帯部分)
工事期間︓２０２１年５月１７日〜１０月３１日
規制期間︓２０２１年７月１２日〜９月１５日
規制内容︓⼤会関係者以外通⾏禁⽌（東側歩道･第一通⾏帯）※3
規制時間︓終日規制

豊洲

【拡⼤図】

有明アリーナ
ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ方向

規制期間︓２０２１年７月中旬〜９月上旬
規制時間︓終日規制
江東区道６０９号(にぎわいロード)
規制期間︓２０２１年７月中旬〜９月上旬
規制内容︓通過交通は通⾏禁⽌（⾞道） ※2
規制時間︓終日規制
有明テニスの森（シンボルロード）・コロシアムブリッジ・
シンボルプロムナード公園（イーストプロムナード石と光の広場）
工事期間︓２０２１年５月６日〜７月２日、９月１５日〜９月３０日
規制期間︓２０２１年７月３日〜９月１４日
規制内容︓⼤会関係者以外通⾏禁⽌ ※3（工事期間中はシンボルプロムナード公園の一部のみ）
規制時間︓終日規制【工事期間】【規制期間】
５月６日〜７月２日、７月３日〜９月１４日
９月１５日〜９月３０日

有明体操競技場

⽊遣り橋南

有明アリーナ

かえつ学園⻄

有明アーバン
スポーツパーク

江東区道２６３・２６４・２６５号
規制期間︓２０２１年７月中旬〜９月上旬
規制内容︓通過交通は通⾏禁⽌（⾞道）※2
規制時間︓終日規制

有明テニスの森駅前

バス停
有明小中学校前

有明コロシアム東

有明テニスの森駅前交差点
B

有明テニスの森AA

東京ビッグサイト前：歩行者動線※1 規制期間は、大会関連⼯事による規制を含む。
※2 通⾏規制エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利⽤等その他所⽤のある⾞両などは原則、通⾏可。
※3 ⼯事期間から規制期間の間は、⼯事箇所の一部を除き、通⾏可。

凡例
進入禁止エリア（セキュアペリメーター）
通行規制エリア（会場直近対策）
大会ルート（専用レーン）
大会ルート
進入禁止エリア内の規制内容
進入禁止エリア外の規制内容

A 大会関係車両・居住者用車両を除く
B 大会関係車両を除く※居住者用車両は環状二号線北側から
区道609号(にぎわいロード)への右左折は不可

37

（７）台場地区・有明地区〜規制内容の詳細（台場地区）〜【2021.1更新】
本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば、東京都及び組織委員会のHPで都度公表する。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（⾼速道路上は３ページ参照）。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。
※1 規制期間は、大会関連⼯事による規制を含む。
※2 競技時間前後を含めた時間帯で、交通規制の実施を検討。

台場2号線
規制期間︓２０２１年７月２３日〜７月３０日
８月 ２日〜８月 ５日
８月２５日〜８月３０日
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌
規制時間︓時間規制※２

お台場海浜公園

潮風公園方向

優先レーン

競技日時はこちら

台場

フェリーふ頭入口交差点方向

優先レーン

シンボルプロムナード公園（⼀部）
期間︓２０２１年５月１０日〜９月３０日※1
内容︓進⼊禁⽌エリア内は一般歩⾏者は通れません。
時間︓終日

船の科学館入口方向
規制期間︓２０２１年７月中旬〜９月上旬
規制時間︓終日規制

※

江東区

台場駅前

優先レーン

品川区

凡
例
進入禁止エリア（セキュアペリメーター）
通行規制エリア大会ルート（優先レーン）
大会ルート
進入禁止エリア内の規制内容

中央防波堤方向
規制期間︓２０２１年７月中旬〜９月上旬
規制時間︓終日規制

潮風公園北

⻘海
方向

潮風公園
潮風公園南

船の科学館入口

⻘海アーバン
スポーツパーク

ビッグサイト方向⻘海一丁⽬

規制期間︓２０２０１年７月中旬〜９月上旬
規制時間︓終日規制

シンボルプロムナード公園（⼀部）
期間︓２０２１年３月１日〜１０月下旬 ※1
内容︓進⼊禁⽌エリア内は一般歩⾏者は通れません。
時間︓終日

⻘海
方向

38

（７）台場地区・有明地区

晴海方向〜 規制内容の詳細（IBC／MPC） 〜【2021.1更新】

本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば、東京都及び組織委員会のHPで都度公表する。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（⾼速道路上は３ページ参照）。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。

専用レーン

ビッグサイト方向
規制期間︓２０２１年７月中旬〜９月上旬
規制時間︓終日規制

新木場方向

優先レーン

東京ビッグサイト前

優先レーン

ビッグサイト方向

ビッグサイト方向

IBC

規制期間︓２０２１年７月中旬〜９月上旬
規制時間︓終日規制

東京ビッグサイト正門

⻘海
方向
MPC

規制期間︓２０２１年７月中旬〜９月上旬
規制時間︓終日規制
有明14号線規制期間︓２０２1年７月中旬〜９月上旬
規制内容︓通過交通は通⾏禁⽌（⾞道）※
規制時間︓終日規制※14号線のうち、⻘⾊部分は2021年5月から9月末まで通⾏⽌（予定）有明15号線規制期間︓２０２1年７月中旬〜９月上旬
規制内容︓通過交通は通⾏禁⽌（⾞道）※
規制時間︓終日規制

凡例
進入禁止エリア（セキュアペリメーター）
通行規制エリア（会場直近対策）
大会ルート（専用レーン）
大会ルート（優先レーン）
大会ルート
進入禁止エリア外の規制内容※通⾏規制エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利⽤等その他所⽤のある⾞両などは原則、通⾏可。

39

（７）台場地区・有明地区〜関係者・観客輸送ルート（有明アリーナ）〜【2021.1更新】※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

控えていただきたい期間や、調整していただきたい夜間の施⼯時間は37ページを参照

40

（７）台場地区・有明地区〜関係者・観客輸送ルート（有明体操競技場）〜【2021.1更新】※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

控えていただきたい期間や、調整していただきたい夜間の施⼯時間は37ページを参照

41

（７）台場地区・有明地区〜関係者・観客輸送ルート（有明アーバンスポーツパーク）〜【2021.1更新】※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

控えていただきたい期間や、調整していただきたい夜間の施⼯時間は37ページを参照

42

（７）台場地区・有明地区〜関係者・観客輸送ルート（有明テニスの森）〜【2021.1更新】※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

控えていただきたい期間や、調整していただきたい夜間の施⼯時間は37ページを参照

43

（７）台場地区・有明地区〜関係者・観客輸送ルート（お台場海浜公園）〜【2021.1更新】※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

控えていただきたい期間や、調整していただきたい夜間の施⼯時間は37ページを参照

44

（７）台場地区・有明地区〜関係者・観客輸送ルート（お台場海浜公園）トライアスロン個人男女開催中（7/26、7/27）〜【2021.1更新】※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

トライアスロン個⼈男⼥開催中
は、関係者輸送ルートが変更に
なります。

45

（７）台場地区・有明地区〜関係者・観客輸送ルート（お台場海浜公園）パラトライアスロン・混合リレー開催中（7/31、8/28、8/29）〜 【2021.1更新】※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

パラトライアスロン・混合リレー
開催中は、関係者輸送ルートが変更になります。

46

（７）台場地区・有明地区〜関係者・観客輸送ルート（潮⾵公園）〜【2021.1更新】※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

控えていただきたい期間や、調整していただきたい夜間の施⼯時間は37ページを参照

47

（７）台場地区・有明地区〜関係者・観客輸送ルート（潮⾵公園）トライアスロン・個人男女開催中（7/26、7/27）〜【2021.1更新】※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

トライアスロン・個⼈男⼥開催中
は、関係者輸送ルートが変更に
なります。

48

（７）台場地区・有明地区〜関係者・観客輸送ルート（潮⾵公園）トライアスロン・混合リレー開催中（7/31、8/28、8/29）〜【2021.1更新】※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

トライアスロン・混合リレー
開催中は、関係者輸送ルートが変更になります。

49

（７）台場地区・有明地区〜関係者・観客輸送ルート（⻘海アーバンスポーツパーク）〜【2021.1更新】※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

控えていただきたい期間や、調整していただきたい夜間の施⼯時間は37ページを参照

50

（７）台場地区・有明地区〜関係者・観客輸送ルート（⻘海アーバンスポーツパーク）トライアスロン・個人男女開催中（7/26、7/27） 〜【2021.1更新】※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

トライアスロン・個⼈男⼥開催中
は、関係者輸送ルートが変更に
なります。

51

（７）台場地区・有明地区〜関係者・観客輸送ルート（潮⾵公園）パラトライアスロン・混合リレー開催中（7/31、8/28、8/29）〜 【2021.1更新】

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

パラトライアスロン・混合リレー開催中
は、関係者輸送ルートが変更にな
ります。

52

（８）大井ホッケー競技場〜路上工事を控えていただきたい路線・エリア〜【2021.1更新】※2020年12月公表の「会場周辺交通対策(2020.12)」を基に、路上⼯事を抑制して頂きたいエリアを明示しています。
オリンピック

迂回路上⼯事を控えて頂きたい路線・エリア（以下の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）関係者輸送ルート

代替ルート

進⼊禁⽌エリア
迂回道路
迂回道路内
観客ルート（次ページ参照）※ 迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利⽤等その他所⽤のある⾞両などは原則、通⾏可※ この図面に記載の路線のほか、別途、通⾏規制や迂回路が設定される場合があります。
※ 夜間に記載している時間は、 2020年11月18日時点の競技スケジュールに基づき、競技に影響のない時間帯を示したものであり、今後変更となる可能性があります。
なお、⼯事実施の際は、別途、地先条件等を勘案し、沿道の⽅々との調整なども配慮する必要があります。

迂回
迂回※競技に影響のない時間帯を示したもの（競技による施工時間の調整は必要ありません）※１〜翌6:00
23:45〜翌6:00
23:45〜翌6:00
23:45〜翌6:00
23:15〜翌6:00
23:45〜翌6:00
23:45〜翌6:00
23:45〜翌6:00
23:15〜翌6:00
23:45〜翌6:00
23:45〜翌6:00
21:45〜翌6:00
21:45〜翌6:00
22:10〜翌6:00
22:10〜翌6:00（競技による施工時間の調整は必要ありません）

パラリンピック
日にち

昼間

夜間※競技に影響のない時間帯を示したもの

8/24(火)8/25(水)8/26(木)
8/27(⾦)8/28(土)
8/29(日)8/30(月)8/31(火)9/1(水)
9/2(木)
9/3(⾦)

路上工事を控えて頂くよう、ご協力をお願いします。

※ 会場周辺の交通規制なし

7/19(月)7/20(火)7/21(水)7/22(木)7/23(⾦)7/24(土)
7/25(日)7/26(月)7/27(火)7/28(水)7/29(木)
7/30(⾦)7/31(土)
8/1(日)
8/2(月)
8/3(火)
8/4(水)
8/5(木)
8/6(⾦)
8/7(土)
8/8(日)
8/9(月)

夜間

昼間

路上工事を実施する際は、競技日程・時間によって施工時間を調整していただく
ようご協力をお願いします。

国道３ ５７ 号

大井ホッケー競技場

日にち

路上工事を控えて頂く よう、ご協力をお願いします。

本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば、東京都及び組織委員会のHPで都度公表する。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（⾼速道路上は３ページ参照）。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。

（競技による施工時間の調整は必要ありません）

9/4(土)
9/5(日)※１ ※１ 当日夜間に競技が実施されないため、開始時間は記載しておりません。
※ 競技が実施されない日においても、大会期個別の⼯事の協議により、設定してください。
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号 平28情使、第734・263号）©Tokyo2020©2019ZENRIN CO.LTD.

間中の交通混雑緩和に向けた取組にご協⼒を
お願いします。

※ 赤字の時間帯は2021.1に更新

53

（８）大井ホッケー競技場〜規制内容の詳細〜【2021.1更新】

本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば、東京都及び組織委員会のHPで都度公表する。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（⾼速道路上は３ページ参照）。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。
中央海浜公園前

⼤井中央陸橋

大井ホッケー競技場

品川区

大田区

凡 例
進⼊禁⽌エリア（セキュアペリメーター）
大会ルート※会場周辺の交通規制なし

臨海斎場前

54

（８）大井ホッケー競技場〜関係者・観客輸送ルート〜【2021.1更新】※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

控えていただきたい期間や、調整していただきたい夜間の施⼯時間は54ページを参照

55

（９）東京アクアティクスセンター・東京⾠⺒国際⽔泳場・夢の島公園アーチェリー場【2021.1更新】〜路上工事を控えていただきたい路線・エリア〜※2020年12月公表の「会場周辺交通対策(2020.12)」を基に、路上⼯事を抑制して頂きたいエリアを明示しています。
本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば、東京都及び組織委員会のHPで都度公表する。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（⾼速道路上は３ページ参照）。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。

©Tokyo2020©2019ZENRIN CO.LTD.

※通⾏規制エリア及び迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利⽤等その他所⽤のある⾞両などは原則、通⾏可。

路上⼯事を控えて頂きたい路線・エリア

深川方向（以下の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）関係者輸送ルート

迂回
枝川IC

関係者輸送ルート（優先レーン）

⾠⺒方向進⼊禁⽌エリア※

規制期間：２０２１年７月中旬〜９月上旬
規制時間：終日規制

通⾏規制エリア※

優先レーン

迂回

八枝橋

迂回道路

⻲⼾方向

新砂二丁目

迂回道路内
観客輸送ルート（次ページ以降参照）

潮⾒グランド前

新木場方向

漣橋南
⾠⺒一丁目

規制期間：２０２１年７月中旬〜９月上旬
規制時間：終日規制

東京アクアティクスセンター

規制や迂回路が設定される場合があります。
⾠⺒日⾚前

⾠⺒の森公園前

夢の島※ 夜間に記載している時間は、 2020年11月18日時点の競技スケジュールに基づき、競技に影響のない時間帯を示したものであり、今後変更となる可能性があります。
なお、⼯事実施の際は、別途、地先条件等を勘案し、沿道の⽅々との調整なども配慮する必要があります。

優先レーン
新木場方向

千⽯橋北

ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ方向
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号 平28情使、第734・263号）

規制期間：２０２１年７月中旬〜９月上旬
規制時間：終日規制※ 競技が実施されない日においても、大会期
間中の交通混雑緩和に向けた取組にご協⼒を
お願いします。

7/19(月)7/20(火)7/21(水)7/22(木)7/23(⾦)7/24(土)
7/25(日)7/26(月)7/27(火)7/28(水)7/29(木)
7/30(⾦)7/31(土)
8/1(日)
8/2(月)
8/3(火)
8/4(水)
8/5(木)
8/6(⾦)
8/7(土)（競技による施工時間の調整は

8/8(日)

必要ありません）※１〜翌6:00※１〜翌6:00
22:30〜翌6:00
22:30〜翌6:00
22:30〜翌6:00
22:30〜翌6:00
22:30〜翌6:00
22:30〜翌6:00
22:30〜翌6:00
22:10〜翌6:00
22:10〜翌6:00
22:30〜翌6:00
22:10〜翌6:00
22:10〜翌6:00
22:10〜翌6:00
22:00〜翌6:00
22:10〜翌6:00※１〜翌6:00（競技による施工時間の調整は8/9(月)

必要ありません）

パラリンピック
日にち

昼間

8/24(火)8/25(水)8/26(木)
8/27(⾦)8/28(土)
8/29(日)8/30(月)8/31(火)9/1(水)
9/2(木)
9/3(⾦)
9/4(土)
9/5(日)

夜間※競技に影響のない時間帯を示したもの

路上工事 を実施す る際は、 競技
日程・時 間によっ て施工時 間を調整して いただく ようご協 力をお願いし ます。

夢の島公園アーチェリー場※ 通⾏規制エリア及び迂回エリアについては、
一部の区間を除き居住者に加え業務や施設
利⽤等その他所⽤のある⾞両などは原則、通⾏可※ この図面に記載の路線のほか、別途、通⾏※競技に影響のない時間帯を示したもの

路上工 事を控え て頂 くよう、
ご協力 をお願いします 。

東京⾠⺒国際水泳場※ 進⼊禁⽌エリア、通⾏規制エリアの規制期
間・内容・時間は次ページ以降参照
規制期間、内容、時間によって、⼯事ができない路線もあります。

夜間

昼間

路上工 事を実施 する際は 、競技日 程・時間 によって 施工時間 を調整 し ていただ くよう
ご協力 をお願 い します。

新砂一丁目
潮⾒グランド前

日にち

路上工 事を控え て頂くよ う、ご協 力をお願 いします 。

優先レーン

オリンピック※１〜翌6:00
22:05〜翌6:00
21:35〜翌6:00
21:30〜翌6:00
22:55〜翌6:00
21:35〜翌6:00
22:20〜翌6:00
22:20〜翌6:00
21:40〜翌6:00
21:50〜翌6:00
22:55〜翌6:00

21:35〜翌6:00（競技による施工時間の調整は必要ありません。）※１ 当日夜間に競技が実施されないため、開始時間は記載しておりません。
個別の⼯事の協議により設定してください。
※ 赤字の時間帯は2021.1に更新

56

（９）東京アクアティクスセンター・東京⾠⺒国際⽔泳場・夢の島公園アーチェリー場 〜規制内容の詳細〜
深川方向

優先レーン
漣橋南
⾠⺒一丁目

【2021.1更新】

本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば、東京都及び組織委員会のHPで都度公表する。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（⾼速道路上は３ページ参照）。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。

⾠⺒方向
規制期間：２０２１年７月中旬〜９月上旬
規制時間：終日規制

江東区道４７０号（漣橋南交差点〜⾠⺒の森海浜公園管理事務所付近）
規制期間︓ ２０２１年６月２８日〜９月２０日 ※1
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌
漣橋南交差点南側横断歩道は⼤会関係者以外通⾏禁⽌
規制時間︓終日規制

江東区
江東区道４５６号（⾠⺒有料駐⾞場出入口から北側）
規制期間︓ ２０２１年７月１日〜９月２０日※1
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌
規制時間︓終日規制
江東区道４５６号（⼀部） ※⾠⺒有料駐⾞場の通⾏は可能
規制期間︓２０２１年７月１日〜９月２０日
規制内容︓通過交通は通⾏禁⽌（⾞道） ※2
規制時間︓終日規制

江東区道４５７号
規制期間︓２０２１年７月上旬〜９月上旬
規制内容︓通過交通は通⾏禁⽌（⾞道）※2
規制時間︓終日規制
凡例
進⼊禁⽌エリア（セキュアペリメーター）
通⾏規制エリア（会場直近対策）
⼤会ルート
⼤会ルート（優先レーン）進⼊禁⽌エリア内の規制内容
進⼊禁⽌エリア外の規制内容

江東区道４７０号（⾠⺒の森海浜公園管理事務
所付近〜⾠⺒の森公園前交差点）
規制期間︓２０２１年６月２８日〜９月２０日
規制内容︓通過交通は通⾏禁⽌（⾞道） ※2
規制時間︓終日規制

⾠⺒日⾚前

⾠⺒の森公園前

江東区道４５６号（⼀部） ※⾠⺒有料駐⾞場の通⾏は可能
規制期間︓２０２１年７月上旬〜９月上旬
規制内容︓通過交通は通⾏禁⽌（⾞道） ※2
規制時間︓終日規制※1 規制期間は、大会関連⼯事による規制を含む。
※2 通⾏規制エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利⽤等その他所⽤のある⾞両などは原則、通⾏可。

57

（９）東京アクアティクスセンター・東京⾠⺒国際⽔泳場・夢の島公園アーチェリー場 〜規制内容の詳細〜

江東区【2021.1更新】

本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば、東京都及び組織委員会のHPで都度公表する。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（⾼速道路上は３ページ参照）。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。

⻲⼾方向

新木場方向
規制期間：２０２１年７月中旬〜９月上旬
規制時間：終日規制

夢の島「この地図の作成に当たっては、国土地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の基盤地図情報を使用した。（承認番号 平28情使、第734-263号）」

凡例
進入禁止エリア（セキュアペリメーター）
大会ルート
大会ルート（優先レーン）
進入禁止エリア内の規制内容©Tokyo2020 ©2019 ZENRIN CO., LTD.

58

（９）東京アクアティクスセンター・東京⾠⺒国際⽔泳場・夢の島公園アーチェリー場【2021.1更新】〜関係者・観客輸送ルート（東京アクアティクスセンター・東京⾠⺒国際⽔泳場）〜※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

控えていただきたい期間や、調整していただきたい夜間の施⼯時間は57ページを参照

59

（９）東京アクアティクスセンター・東京⾠⺒国際⽔泳場・夢の島公園アーチェリー場【2021.1更新】〜関係者・観客輸送ルート（夢の島公園アーチェリー場）〜※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

控えていただきたい期間や、調整していただきたい夜間の施⼯時間は57ページを参照

60

（１０）カヌー・スラロームセンター〜路上工事を控えていただきたい路線・エリア〜【2021.1更新】※2020年12月公表の「会場周辺交通対策(2020.12)」を基に、路上⼯事を抑制して頂きたいエリアを明示しています。

迂回

迂回（以下の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）関係者輸送ルート

代替ルート

オリンピック日にち

7/20(火)7/21(水)7/22(木)

迂回道路

7/24(土)迂回道路内

7/26(月)7/23(⾦)7/25(日)7/27(火)7/28(水)7/29(木)
7/30(⾦)7/31(土)迂回葛⻄IC※ 迂回エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利⽤等その他所⽤のある⾞両などは原則、通⾏可

江戸川区※ 夜間に記載している時間は、 2020年11
カヌー・スラロームセンター

8/1(日)
8/2(月)
8/3(火)
8/4(水)
8/5(木)※ この図面に記載の路線のほか、別途、通⾏規制や迂回路が設定される場合があります。

浦安市※ 競技が実施されない日においても、大会期
間中の交通混雑緩和に向けた取組にご協⼒を
お願いします。

8/6(⾦)（競技による施工時間の調整は必要ありません）

路上工事を実施する際は、競技日
程・時間によって施工時間を調整していただくようご
協⼒をお願いします。

※１〜翌6:00※１〜翌6:00※１〜翌6:00※１〜翌6:00※１〜翌6:00※１〜翌6:00（競技による施工時間の調整は必要ありません）

8/7(土)
8/8(日)
8/9(月)

パラリンピック
日にち

昼間

夜間※競技に影響のない時間帯を示したもの

8/24(火)8/25(水)8/26(木)
8/27(⾦)8/28(土)
8/29(日)8/30(月)8/31(火)9/1(水)
9/2(木)
9/3(⾦)

路 上工 事を 控え て頂 くよ う、
ご 協力 をお 願い しま す。

月18日時点の競技スケジュールに基づき、競技に影響のない時間帯を示したものであり、今後変更となる可能性があります。
なお、⼯事実施の際は、別途、地先条件等を勘案し、沿道の⽅々との調整なども配慮する必要があります。

※競技に影響のない時間帯を示したもの

7/19(月)進⼊禁⽌エリア

観客輸送ルート（次ページ以降参照）

夜間

昼間

路 上工 事を 控え て頂 くよ う、 ご協 力を お願 いし ます 。

本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば、東京都及び組織委員会のHPで都度公表する。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（⾼速道路上は３ページ参照）。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線・エリア（競技による施工時間の調整は必要ありません）

9/4(土)
9/5(日)※迂回エリアについては、居住者に加え業務や施設利⽤等その他所⽤のある⾞両などは原則、通⾏可。
※会場周辺の交通規制なし
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号 平28情使、第734・263号）※１ 当日夜間に競技が実施されないため、開始時間は記載しておりません。個別の⼯事の協議により、設定してください。

61

（１０）カヌー・スラロームセンター 〜規制内容の詳細〜【2021.1更新】
本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば、東京都及び組織委員会のHPで都度公表する。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（⾼速道路上は３ページ参照）。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。

江戸川区

葛⻄IC

カヌー・スラロームセンター

凡例
進⼊禁⽌エリア（セキュアペリメーター）
⼤会ルート※会場周辺の交通規制なし

62

（１０）カヌー・スラロームセンター〜関係者・観客輸送ルート〜【2021.1更新】※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

控えていただきたい期間や、調整していただきたい夜間の施⼯時間は62ページを参照

63

（１１）海の森⽔上競技場・海の森クロスカントリーコース 〜路上工事を控えていただきたい路線・エリア〜 【2021.1更新】
会場周辺交通対策図 【海の森⽔上競技場・海の森クロスカントリーコース】
オリンピック※2020年12月公表の「会場周辺交通対策(2020.12)」を基に、路上⼯事を抑制して頂きたいエリアを明示しています。
フェリーふ頭入口交差点方向

優先レーン

関係者輸送ルート

迂回進⼊禁⽌エリア
通⾏規制エリア
観客輸送ルート（次ページ以降参照）

規制期間、内容、時間によって、⼯事ができない路線もあります。

中防内5号線規制期間︓7月2３日〜8月 ８日
8月2７日〜8月3０日
9月 ２日〜9月 ５日
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌
規制時間︓6時〜16時（最⻑）※ この図面に記載の路線のほか、別途、通⾏規制や迂回路が設定される場合があります。

江東区

日にち
8/24(火)8/25(水)8/26(木)
8/27(⾦)8/28(土)
8/29(日)8/30(月)8/31(火)

歩道部分

9/1(水)
9/2(木)
9/3(⾦)
9/4(土)

中央防波堤南側方向

9/5(日)

歩道部分

なお、現在も歩道は閉鎖中のため通⾏不可「この地図の作成に当たっては、国土地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の基盤地図情報を使用した。（承認番号 平28情使、第734-263号）」©Tokyo2020 ©2019 ZENRIN CO., LTD.

※1 規制期間は、大会関連⼯事による規制を含む。
※2 セキュアペリメーターについては、競技により切り替えが発⽣する。

※ 競技が実施されない日においても、
大会期間中の交通混雑緩和に向けた取組にご協⼒をお願いします。

8/1(日)
8/2(月)
8/3(火)
8/4(水)
8/5(木)
8/6(⾦)
8/7(土)
8/8(日)
8/9(月)※競技に影響のない時間帯を示したもの（競技による施工時間の調整は必要ありません）※１〜翌5:30※１〜翌5:30※１〜翌6:00※１〜翌6:00※１〜翌5:30※１〜翌5:30※１〜翌5:30※１〜翌5:45※１〜翌6:00※１〜翌4:45※１〜翌6:00※１〜翌6:00※１〜翌6:00※１〜翌6:00※１〜翌6:00※１〜翌6:00※１〜翌6:00（競技による施工時間の調整は必要ありません）

パラリンピック
昼間

夜間※競技に影響のない時間帯を示したもの（競技による施工時間の調整は必要ありません）

路上工事を実施する際は、競技日程・時間によって施工時間を調整していただくようご協力をお願いします。

中防内5号線（海の森大橋）（両側歩道部分）
規制期間︓２０２１年２月８日〜２０２２年２月２８日※1
規制内容︓通⾏禁⽌（両側歩道）
フェリーふ頭方向
規制時間︓終日規制※ 夜間に記載している時間は、
2020年11月18日時点の競技スケ
ジュールに基づき、競技に影響のない
時間帯を示したものであり、今後変更となる可能性があります。
なお、⼯事実施の際は、別途、地先条件等を勘案し、沿道の⽅々との調整なども配慮する必要があります。

7/19(月)7/20(火)7/21(水)7/22(木)7/23(⾦)7/24(土)
7/25(日)7/26(月)7/27(火)7/28(水)7/29(木)
7/30(⾦)7/31(土)夜間

昼間

路上 工事を控 えて頂 くよう 、
ご協 力をお願 いしま す。

中防内5号線（海の森大橋）
規制期間︓7月2３日〜8月 ８日
8月2７日〜8月3０日
9月 ２日〜9月 ５日
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌（南⇨北⽅向）
規制時間︓6時〜16時（最⻑）

大田区

代替ルート

日にち

路上 工事を 実施す る際 は、 競技日 程・時 間に
よっ て施工 時間を 調整 して いただ くよう
ご協 力をお 願いし ます。

臨港道路南北線（東京港海の森トンネル）
規制期間︓7月2３日〜8月 ８日
8月2７日〜8月3０日
9月 ２日〜9月 ５日
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌
規制時間︓６時〜９時３０分（最⻑）（以下の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）

路上 工事を 控えて頂 くよう 、ご協 力をお 願いしま す。

中央防波堤方向
規制期間︓２０２１年７月中旬〜９月上旬
規制時間︓終日規制

路上⼯事を控えて頂きたい路線・エリア

本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば、東京都及び組織委員会のHPで都度公表する。
路上競技などによる一時的な交通規制実施
時は除く。
大会ルートは一般道を記載（⾼速道路上は３ページ参照）。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。

※１〜翌6:00※１〜翌6:00※１〜翌6:00※１〜翌6:00（競技による施工時間の調整は必要ありません）※１〜翌6:00※１〜翌6:00※１〜翌6:00※１〜翌6:00（競技による施工時間の調整は必要ありません）※１ 当日夜間に競技が実施されないため、開始時間は記載しておりません。個別の⼯事の協議により、設定してください。
※ 赤字の時間帯は2021.1に更新

64

（１１）海の森⽔上競技場・海の森クロスカントリーコース
会場周辺交通対策図 【海の森⽔上競技場・海の森クロスカントリーコース】〜規制内容の詳細〜
フェリーふ頭入口交差点方向【2021.1更新】

本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば、東京都及び組織委員会のHPで都度公表する。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（⾼速道路上は３ページ参照）。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。

優先レーン

路上⼯事を控えて頂きたい路線・エリア

中央防波堤方向
規制期間︓２０２１年７月中旬〜９月上旬
規制時間︓終日規制

中防内３号線（南側歩道部分）
規制期間︓２０２１年２月８日〜２０２２年２月２８日※1
規制内容︓通⾏禁⽌（南側歩道）
規制時間︓終日規制
中防大橋
海の森大橋
方向
方向
なお、現在も歩道は閉鎖中のため通⾏不可

臨港道路南北線（東京港海の森トンネル）
規制期間︓7月2３日〜8月 ８日
8月2７日〜8月3０日
9月 ２日〜9月 ５日
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌
規制時間︓６時〜９時３０分（最⻑）

歩道部分

中防大橋（東側歩道部分）
規制期間︓２０２１年２月８日〜２０２２年２月２８日※1
規制内容︓通⾏禁⽌（東側歩道）
規制時間︓終日規制
お台場海浜公園駅方向（以下の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）関係者輸送ルート

代替ルート

迂回

進⼊禁⽌エリア

中防内5号線規制期間︓7月2３日〜8月 ８日
8月2７日〜8月3０日
9月 ２日〜9月 ５日
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌
規制時間︓6時〜16時（最⻑）通⾏規制エリア
観客輸送ルート（次ページ以降参照）

規制期間、内容、時間によって、⼯事ができない路線もあります。

江東区

歩道部分

中防内5号線（海の森大橋）
規制期間︓7月2３日〜8月 ８日
8月2７日〜8月3０日
9月 ２日〜9月 ５日
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌（南⇨北⽅向）
規制時間︓6時〜16時（最⻑）中央防波堤南側方向

中防内5号線（海の森大橋）（両側歩道部分）
規制期間︓２０２１年２月８日〜２０２２年２月２８日※1
規制内容︓通⾏禁⽌（両側歩道）
フェリーふ頭方向
規制時間︓終日規制
歩道部分
歩道部分

東京港臨海道路（北側歩道部分）
規制期間︓２０２１年２月８日〜２０２２年２月２８日※1
歩道部分
規制内容︓通⾏禁⽌（北側歩道）
規制時間︓終日規制
中防大橋
海の森大橋
方向
方向
なお、現在も歩道は閉鎖中のため通⾏不可

中央防波堤南側方向

大田区

なお、現在も歩道は閉鎖中のため通⾏不可©2019 ZENRIN CO., LTD.

※ この図面に記載の路線のほか、別途、通⾏規制や迂回路が設定される場合があります。
※ 日にち別の規制時間については、次ページを参照「この地図の作成に当たっては、国土地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の基盤地図情報を使用した。（承認番号 平28情使、第734-263号）」©Tokyo2020※1 規制期間は、大会関連⼯事による規制を含む。
※2 セキュアペリメーターについては、競技により切り替えが発⽣する。

65

65

（１１）海の森⽔上競技場・海の森クロスカントリーコース〜関係者輸送ルート（海の森⽔上競技場）〜 【2021.1更新】※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

控えていただきたい期間や、調整していただきたい夜間の施⼯時間は65ページを参照

66

（１１）海の森⽔上競技場・海の森クロスカントリーコース【2021.1更新】〜観客輸送ルート（海の森⽔上競技場・シャトルバス）〜※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

控えていただきたい期間や、調整していただきたい夜間の施⼯時間は65ページを参照

67

（１１）海の森⽔上競技場・海の森クロスカントリーコース【2021.1更新】〜関係者輸送ルート（海の森クロスカントリーコース）〜※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

控えていただきたい期間や、調整していただきたい夜間の施⼯時間は65ページを参照

68

（１１）海の森⽔上競技場・海の森クロスカントリーコース〜観客輸送ルート（海の森クロスカントリーコース・シャトルバス）〜【2021.1更新】※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

控えていただきたい期間や、調整していただきたい夜間の施⼯時間は65ページを参照

69

（１２）選手村〜路上工事を控えていただきたい路線・エリア〜【2021.1更新】※2020年12月公表の「会場周辺交通対策(2020.12)」を基に、路上⼯事を抑制して頂きたいエリアを明示しています。

路上⼯事を控えて頂きたい路線・エリア（以下の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）

築地デポ

迂回
暫定迂回道路の歩道は通行可関係者輸送ルート（専⽤レーン）
進⼊禁⽌エリア※
通⾏規制エリア※
迂回道路内※ 進⼊禁⽌エリア、通⾏規制エリアの規制期
間・内容・時間は次ページ以降参照
規制期間、内容、時間によって、⼯事ができない路線もあります。

迂回

7/19(月)7/20(火)7/23(⾦)7/24(土)
7/25(日)7/26(月)7/27(火)7/28(水)7/29(木)
7/30(⾦)7/31(土)
8/1(日)
8/2(月)
8/3(火)
8/4(水)
8/5(木)
8/6(⾦)

勝どき※ 通⾏規制エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利⽤等
その他所⽤のある⾞両などは原則、通⾏可（競技による施工時間の調整は必要ありません）
24:30 〜 翌6:00

7/21(水)7/22(木)

8/7(土)

夜間※競技に影響のない時間帯を示したもの

路上工事を実施する際は、競技日程・時間によって施工時間を調整していただくようご協力をお願いします。

築地関係者輸送ルート

昼間

路上工事を控えて頂くよう、ご協力をお願いします。

迂回

本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば、東京都及び組織委員会のHPで都度公表する。
開閉会式・路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（⾼速道路上は３ページ参照）。
市場関係⾞両については、環状第⼆号線（豊洲〜晴海）の一部通⾏可。

オリンピック
日にち※開会式対応のため工事はお控えください
24:30

〜

翌6:00

24:30

〜

翌3:30

24:30

〜

翌3:30

24:30

〜

翌5:30

24:30

〜

翌5:30

24:30

〜

翌5:30

24:30

〜

翌4:30

25:00

〜

翌4:45

25:00

〜

翌5:30

25:00

〜

翌6:00

24:30

〜

翌3:30

24:30

〜

翌3:30

24:40

〜

翌6:00

24:55

〜

翌6:00

24:45

〜

翌6:00

※閉会式対応のため

8/8(日)

工事はお控えください（競技による施工時間の調整

8/9(月)

は必要ありません）

パラリンピック

選手村

豊洲
専用レーン

※1 規制期間は、大会関連⼯事による規制を含む。
※2 通⾏規制エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利⽤等その他所⽤のある⾞両などは原則、通⾏可。

迂回※ 夜間に記載している時間は、 2020年
11月18日時点の競技スケジュールに基づ
き、競技に影響のない時間帯を示したものであり、今後変更となる可能性があります。
なお、⼯事実施の際は、別途、地先条件等を勘案し、沿道の⽅々との調整なども配慮する必要があります。
※ 競技が実施されない日においても、大会期間中の交通混雑緩和に向けた取組にご協⼒をお願いします。

8/24(火)8/25(水)8/26(木)
8/27(⾦)8/28(土)
8/29(日)8/30(月)8/31(火)9/1(水)
9/2(木)
9/3(⾦)
9/4(土)
9/5(日)

昼間

夜間※競技に影響のない時間帯を示したもの

路上工事を実施する際は、競技日程・時間によって施工時間を調整していただくようご協力をお願いします。

晴海

日にち

路上工事を控えて頂くよう、ご協力をお願いします。

※ この図面に記載の路線のほか、別途、
通⾏規制や迂回路が設定される場合があります。

※開会式対応のため工事はお控えください
24:15

〜

翌6:00

24:15

〜

翌6:00

24:15

〜

翌3:30

24:15

〜

翌3:30

24:15

〜

翌5:30

24:00

〜

翌6:00

24:05

〜

翌6:00

23:50

〜

翌5:45

24:05

〜

翌6:00

23:55

〜

翌6:00

24:00

〜

翌3:30

※閉会式対応のため工事はお控えください※ 赤字の時間帯は2021.1に更新

70

（１２）選手村〜規制内容の詳細〜【2021.1更新】
本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば、東京都及び組織委員会のHPで都度公表する。
開閉会式・路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（⾼速道路上は３ページ参照）。
市場関係⾞両については、環状第⼆号線（豊洲〜晴海）の一部通⾏可。

（歩道）環状第二号線（都道50号線）（勝どき〜築地）北側
規制期間︓２０２１年７月１３日〜９月８日※1
規制内容︓通⾏禁⽌（東側歩道）
⻁ノ⾨方向
歩道部分
規制時間︓終日規制
歩道部分

迂回ビッグサイト方向（歩道）環状第二号線（都道50号線） （勝どき〜築地）南側
規制期間︓２０２１年７月１３日〜９月８日※1
規制内容︓通⾏禁⽌（東側歩道）
歩道部分
⻁ノ⾨方向
規制時間︓終日規制
ビッグサイト方向
歩道部分（歩道）環状第二号線（都道50号線） （晴海〜勝どき）
規制期間︓２０２１年６月２３日〜９月１２日※1
規制内容︓通⾏禁⽌（⻄側歩道）
⻁ノ⾨方向
規制時間︓終日規制

築地

環状第二号線（都道50号線） （勝どき〜築地）
規制期間︓２０２１年７月１３日〜９月８日※1
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌
北⾏のみ一般⾞両通⾏可
規制時間︓終日規制

築地デポ

環状第二号線（都道50号線） （晴海〜勝どき）
規制期間︓２０２１年６月２３日〜９月１２日※1
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌（⾼架部⾞道）
規制時間︓終日規制

迂回暫定迂回道路の歩道は通行可晴海三丁目交差点
規制期間︓２０２１年７月中旬〜９月上旬
規制内容︓補助314号線から有明通りへ右折禁⽌（⼤会関係⾞両を除く）
規制時間︓終日規制

迂回

都道補助314号線
規制期間︓２０２１年６月２３日〜９月１２日※1
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌
規制時間︓終日規制

勝どき

ビッグサイト方向

中央区道841号線
規制期間︓２０２１年６月２３日〜９月１２日※1
歩道部分
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌（⾞道）

ふ頭内通路・中央区道860、862号線
規制期間︓２０２１年７月３日〜９月８日※1
規制内容︓通過交通は通⾏禁⽌（⾞道）※2
規制時間︓終日規制

規制時間︓終日規制

れいめい橋公園通り
規制期間︓２０２１年６月１４日〜９月３０日※1
規制内容︓⼤会関係者以外通⾏禁⽌（⾞道・歩道）
規制時間︓終日規制

凡例

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）
通行規制エリア（会場直近対策）
大会ルート（専用レーン）
大会ルート
進入禁止エリア内の規制内容
進入禁止エリア外の規制内容
歩道の規制内容※1 規制期間は、大会関連⼯事による規制を含む。
※2 通⾏規制エリアについては、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利⽤等その他所⽤のある⾞両などは原則、通⾏可。

晴海

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）内の交通規制については、次ページ（拡大図）を参照

環状第二号線（都道484号線） （豊洲〜晴海）南側
規制期間︓２０２１年６月２３日〜９月１２日※1
規制内容︓通⾏禁⽌（南側歩道）
規制時間︓終日規制

首都高速晴海IC入口
規制期間︓ ２０２１年７月中旬〜９月上旬
規制内容︓⼤会関係⾞両以外進⼊禁⽌
規制時間︓終日規制

選手村

環状第二号線（都道484号線） （豊洲〜晴海）
規制期間︓２０２１年６月２３日〜９月１２日※1
規制内容︓⼤会関係⾞両以外通⾏禁⽌
規制時間︓終日規制

⻁ノ⾨方向

豊洲
歩道部分

環状第二号線（都道484号線） （豊洲〜晴海）北側
規制期間︓２０２１年７月３日〜９月８日※1
規制内容︓通⾏禁⽌（北側歩道）
規制時間︓終日規制

専用レーン
ビッグサイト方向

⻁ノ門⽅向

歩道部分

ビッグサイト⽅向

晴海方面

規制期間︓２０２１年７月中旬〜９月上旬
規制時間︓終日規制

迂回ビッグサイト方面

71【2020.12】（１２）選手村〜規制内容の詳細〜①進⼊禁⽌エリア②通⾏規制エリア④専⽤レーン、優先レーン
会場周辺交通対策図 【選手村】【拡大図】

都道補助314号線
規制期間：2021年6⽉23日〜9⽉12日※1
規制内容：大会関係車両以外通行禁止
規制時間：終日規制

本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば、東京都及び組織委員会のHPで都度公表する。

環状第二号線（都道484号線）（セキュリティペリメーター内）
規制期間：2021年6⽉23日〜9⽉12日※1
規制内容：大会関係車両以外通行禁止
規制時間：終日規制

都道補助314号線（⻄側歩道）
規制期間：2021年６⽉23日〜９⽉30日※1
規制内容：通行禁止
規制時間：終日規制

都道補助314号線（歩道を含む）
規制期間︓2021年6月1日〜9月30日※1
規制内容︓⼤会関係者以外通⾏禁⽌
規制時間︓終日規制

環状第二号線（都道484号線） （豊洲〜晴海）北側
規制期間：2021年7⽉3日〜9⽉8日※1
規制内容：通行禁止（北側歩道）
規制時間：終日規制

区画道路5-4号線（歩道を含む）
規制期間︓2021年6月14日〜9月30日※1
規制内容︓⼤会関係者以外通⾏禁⽌
規制時間︓終日規制

選手村

区画道路5-2号線（歩道を含む）
規制期間︓2021年6月1日〜9月30日※1
規制内容︓⼤会関係者以外通⾏禁⽌
規制時間︓終日規制※1 規制期間は、大会関連⼯事による規制を含む。

【2021.1更新】

環状第二号線（都道484号線） （豊洲〜晴海）南側
規制期間：2021年6⽉23日〜9⽉12日※1
規制内容：通行禁止（南側歩道）
規制時間：終日規制

都道補助314号線（東側歩道を含む）
規制期間︓2021年6月1日〜9月30日※1
規制内容︓⼤会関係者以外通⾏禁⽌
規制時間︓終日規制
区画道路5-4号線（歩道を含む）
規制期間︓2021年6月1日〜9月30日※1
規制内容︓⼤会関係者以外通⾏禁⽌
規制時間︓終日規制

凡例

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）
進入禁止エリア内の規制内容
道路の規制内容
歩道の規制内容72

（１２）選手村〜環状第二号線

通⾏形態イメージ図〜【2021.1更新】
本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば東京都及び組織委員会のHPで都度公表する。
開閉会式・路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（⾼速道路上は３ページ参照）。
市場関係⾞両については、環状第⼆号線（豊洲〜晴海）の一部通⾏可。
BRTのプレ運⾏（一次）ルートについては変更なし。

迂回
築地

築地デポ

迂回

迂回

凡

例

勝どき

進入禁止エリア（セキュアペリメーター）
通行規制エリア（会場直近対策）
大会ルート（専用レーン）

晴海

大会ルート
自転車・歩行者通行可能範囲

選手村

一般車両通行可能範囲

迂回73

（１３）陸上自衛隊朝霞訓練場〜路上工事を控えていただきたい路線・エリア〜【2021.1更新】※2020年12月公表の「会場周辺交通対策(2020.12)」を基に、路上⼯事を抑制して頂きたいエリアを明示しています。
オリンピック
日にち（以下の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）関係者輸送ルート
進⼊禁⽌エリア※

和光IC内回り線（出口）

迂回通⾏規制エリア※
迂回道路
迂回道路内

迂回

観客輸送ルート（次ページ以降参照）

迂回※ 進⼊禁⽌エリア、通⾏規制エリアの規制期
間・内容・時間は次ページ参照
規制期間、内容、時間によって、⼯事ができない路線もあります。

迂回※ この図面に記載の路線のほか、別途、通⾏規制や迂回路が設定される場合があります。

迂回

7/28(水)7/29(木)
7/30(⾦)7/31(土)
8/1(日)
8/2(月)
8/3(火)
8/4(水)
8/5(木)
8/6(⾦)
8/7(土)
8/8(日)
8/9(月)

日にち
8/24(火)8/25(水)8/26(木)
8/27(⾦)8/28(土)
8/29(日)8/30(月)迂回※ 通⾏規制エリア及び迂回エリアは、一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利⽤等その他所⽤のある⾞両などは原則、通⾏可。

迂回
迂回

越後山通り

※ 夜間に記載している時間は、 2020年11月18日時点の競技スケジュールに基づき、競技に影響のない時間帯を示したものであり、今後変更となる可能性があります。
なお、⼯事実施の際は、別途、地先条件等
迂回 を勘案し、沿道の⽅々との調整なども配慮する必要があります。

©Tokyo2020©2019ZENRIN CO.LTD.

※ 競技が実施されない日においても、大会
期間中の交通混雑緩和に向けた取組にご協⼒をお願いします。

8/31(火)9/1(水)
9/2(木)
9/3(⾦)
9/4(土)
9/5(日)（競技による施工時間の調整は必要ありません）※１〜翌5:30※１〜翌6:00※１〜翌6:00※１〜翌6:00※１〜翌6:00※１〜翌6:00※１〜翌6:00※１〜翌6:00※１〜翌5:30※１〜翌5:30※１〜翌6:00（競技による施工時間の調整は必要ありません）

パラリンピック
昼間

夜間※競技に影響のない時間帯を示したもの

路上工事を実施する際は、競技日程・時間によって施工時間を調整していただく
ようご協力をお願いします。

陸上⾃衛隊朝霞訓練場

7/21(水)7/22(木)7/23(⾦)7/24(土)
7/25(日)7/26(月)7/27(火)路上工 事を控 えて頂 くよう 、
ご協力 をお願 いしま す。

※ 通⾏規制エリア及び迂回エリアについては、
一部の区間を除き居住者に加え業務や施設利⽤等その他所⽤のある⾞両などは原則、通⾏可

7/19(月)7/20(火)路上工事を実施する際は、競技日
程・時間によって施工時間を調整していただくようご協力をお願いします。

和光IC外回り線（⼊口）

路上⼯事を控えて頂きたい路線・エリア※競技に影響のない時間帯を示したもの

路上 工事を 控えて 頂くよ う、ご 協力 をお願 いしま す。

本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば東京都及び組織委
員会のHPで都度公表する。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（⾼速道路上は８ページ参照）。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。

夜間

昼間（競技による
施工時間の調整は必要ありません）※１〜翌5:30※１〜翌6:00※１〜翌6:00※１〜翌5:45※１〜翌6:00※１〜翌6:00※１〜翌6:00※１〜翌6:00※１ 当日夜間に競技が実施されないた
め、開始時間は記載しておりません。
個別の⼯事の協議により、設定して
ください。

74

（１３）陸上自衛隊朝霞訓練場〜規制内容の詳細〜【2021.1更新】

本資料の記載内容に今後、追加・変更があれば東京都及び組織委員会のHPで都度公表する。
路上競技などによる一時的な交通規制実施時は除く。
大会ルートは一般道を記載（⾼速道路上は８ページ参照）。
荒天等により規制日時が変更になる場合がある。

競技日時はこちら
市道５２２号線（北⾏⽅⾯）※1
規制期間︓２０２１年７月下旬〜８月上旬
２０２１年８月下旬〜９月上旬
規制内容︓通過交通は通⾏禁⽌（⾞道）※2
規制時間︓交通状況により実施 ※3

朝霞警察署前県道１０８号線 ※1
規制期間︓２０２１年７月下旬〜８月上旬
２０２１年８月下旬〜９月上旬
規制内容︓通過交通は通⾏禁⽌（⾞道）※2
規制時間︓交通状況により実施 ※3
和光市役所⼊口
理化学研究所⻄門

陸上⾃衛隊朝霞訓練場
区道412号線（北⾏⽅⾯・⽚側）※1
規制期間︓２０２１年７月下旬〜８月上旬
２０２１年８月下旬〜９月上旬
規制内容︓通過交通は通⾏禁⽌（⾞道）※2
規制時間︓交通状況により実施 ※3

市道５７-０１号線・区道４１３号線 ※1
規制期間︓２０２１年７月下旬〜８月上旬
２０２１年８月下旬〜９月上旬
規制内容︓通過交通は通⾏禁⽌（⾞道）※2
規制時間︓交通状況により実施 ※3

市道５２４号線・市道１１３号線 ※1（南⾏⽅⾯）
規制期間︓２０２１年７月下旬〜８月上旬
２０２１年８月下旬〜９月上旬
規制内容︓通過交通は通⾏禁⽌（⾞道）※2
規制時間︓交通状況により実施 ※3

⼤泉学園町九丁目⻄

※1 渋滞の発⽣等により交通規制を実施する可能性のある路線。
※2 通⾏規制エリアは、一部の区間を除き居住者に加え、業務や施設利用等その他所用のある⾞両などは原則、通⾏可。
※3 競技時間前後を含めた時間帯で、交通規制の実施を検討。

凡
例
進入禁止エリア（セキュアペリメーター）
通行規制エリア（会場直近対策）
大会ルート
セキュアペリメーター外の規制内容

⼤泉中央公園前

司法研修所前越後山通り

75

（１３）陸上自衛隊朝霞訓練場〜関係者輸送ルート 〜【2021.1更新】※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

控えていただきたい期間や、調整していただきたい夜間の施⼯時間は73ページを参照

76

（１３）陸上自衛隊朝霞訓練場〜観客輸送ルート（シャトルバス） 〜【2021.1更新】※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

控えていただきたい期間や、調整していただきたい夜間の施⼯時間は73ページを参照

77

（１３）陸上自衛隊朝霞訓練場〜観客輸送ルート（シャトルバス） 〜【2021.1更新】※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

控えていただきたい期間や、調整していただきたい夜間の施⼯時間は73ページを参照

78

（１３）陸上自衛隊朝霞訓練場〜観客輸送ルート（シャトルバス） 〜【2021.1更新】※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

控えていただきたい期間や、調整していただきたい夜間の施⼯時間は73ページを参照

79

（１３）陸上自衛隊朝霞訓練場〜観客輸送ルート（シャトルバス） 〜【2021.1更新】※本資料にある会場計画、各輸送
ルートについては、検討中の案であり、
今後、追加・変更の可能性がある。

路上⼯事を控えて頂きたい路線（左記の道路の⾞道（上り・下り）・歩道）※

控えていただきたい期間や、調整していただきたい夜間の施⼯時間は73ページを参照

80

【2021.１版】

路上工事（道路占用工事等）
を控えていただきたい路線（練習会場ルート）＜路上工事を控えていただきたい期間＞

7月14日～8月8日（オリ）
8月17日～9月5日（パラ）＜路上工事を控えていただきたい時間＞

施工時間は調整中＜練習会場ルート＞

練習会場ルート図参照【別添②】

練習会場ルートにおける路上工事抑制のお願い（期間別）について
7月14日～7月18日
8月17日～8月23日（右記以外）

凡例

練習会場ルート区間

練習会場に至る際に経由する大会ルート

7月19日~8月9日
8月24日~9月5日

工事調整：練習会場ルート

工事調整：練習会場ルート

対象：車道

対象：車道

時間：調整中時間：調整中工事調整：練習会場ルート

工事調整：大会関係地域①

対象：車道

対象：車道・歩道

時間：調整中時間：昼間工事の抑制※夜間工事については、「競技会場周辺において路上工事（道路占用工事等）を控えていただきたい路
線・エリア」参照

中央区立中央小学校
温水プール

【2021.1版】

路上工事（道路占用工事等）
を控えていただきたい路線（代替ルート）＜路上工事を控えていただきたい期間＞

7月19日～8月9日（オリ）8月24日～9月5日（パラ）＜路上工事を控えていただきたい時間＞

8時～21時（片側１車線以上確保できれば施工可）＜代替ルート＞

代替ルート図参照【別添③】※下記会場の周辺については、 「都内競技会場周辺において路上工事（道路占用工事等）を控えていただきたい路線・エリア」
を参照。代替ルートが「路上工事を控えていただきたいエリア」に含まれる場合は、工事調整の扱いは大会関係地域①とする。
・オリンピックスタジアム・東京体育館
・東京スタジアム・武蔵野の森総合スポーツプラザ・武蔵野の森公園
・大井ホッケー競技場
・カヌー・スラロームセンター
・海の森水上競技場、海の森クロスカントリーコース

路上工事を控えて頂きたい路線（左記道路の車道）路上工事を控えて頂きたい期間
7月19日~8月9日
路上工事を控えて頂きたい時間
８時~21時（片側１車線以上確保できれば施工可）

路上工事を控えて頂きたい路線（左記道路の車道）路上工事を控えて頂きたい期間
8月24日~9月5日
路上工事を控えて頂きたい時間
８時~21時（片側１車線以上確保できれば施工可）