米沢市公共施設等総合管理計画
個別施設計画⑦ 子育て支援等施設編

令和３年６月個別施設計画（建物系施設等）※囲みの付いた範囲がこの編です。

編の名称

施設名

① 集会施設編② 文化施設・図書館等施設編③ 博物館等施設編(1)置賜総合文化センター(2)コミュニティセンター（18 施設）(1)市民文化会館(2)座の文化伝承館(3)ナセ BA（市民ギャラリー・図書館）(1)よねざわ昆虫館(2)児童会館(3)伝国の杜・上杉博物館(4)埋蔵文化財資料室(1)屋内スポーツ施設

所管課
社会教育課
文化課
社会教育課
文化課
財政課(文化課)（市営体育館・市営八幡原体育館・市営武道館・市営弓道場・市営相撲場・市営多目的屋内運動場）④ スポーツ施設編(2)屋外スポーツ施設

スポーツ課（市営野球場・市営西部野球場・八幡原緑地野球場・市営人工芝サッカーフィールド・北村公園テニスコート・八幡原緑地テニスコート・市営陸上競技場・市営プール）⑤ 観光等施設編⑥ 産業等施設編⑦ 子育て支援等施設編⑧ 保健福祉等施設編⑨ 庁舎編⑩ その他（行政財産（生活環境施設））編⑪ その他（普通財産等施設）編⑫ 企業会計(病院施設)編(1)上杉記念館 (2)置賜広域観光案内センター(3)道の駅田沢 （4）道の駅米沢(5)米沢駅東駅前広場（公衆トイレ）(6)松が岬おまつり広場（公衆トイレ）(7)天元台スキー場(8)旧市営小野川スキー場(1)アクティー米沢(2)笹野民芸館(3)森林体験交流センター(4)食肉センター(5)青果物地方卸売市場(6)吾妻山ろく放牧場(1)ひまわり学園(2)緑ケ丘保育園(3)吾妻保育園(4)上郷児童センター (5)窪田児童センター(6)成島児童遊園（ワクワクランド）(1)いこいの家(2)興望館(3)すこやかセンター

観光課
〃〃
〃〃

(1)市庁舎財政課(1)斎場 (2)市営駅前自転車駐車場(3)市営駅東自転車駐車場(4)まちなか駐車場(1)三沢郷土資料民具館(2)ガイダンス教室（適応指導教室）(3)三沢東部小学校山梨沢分校(4)南原小学校李山分校(5)旧関根小学校 (6)旧関根小学校赤崩分校(7)旧関小学校 (8)旧関小学校高湯分校(9)旧関小学校及び旧南原中学校綱木分校(10)旧上郷小学校浅川分校(11)旧南原中学校(12)万世片子車庫 (13)旧金池記念会館(14)旧自動車運転練習場(15)愛宕倉庫
(1)市立病院(2)市立病院保育所(3)医師住宅(4)レジデントハウス

環境生活課
〃
文化課
財政課

注） 「公営住宅編」及び「学校施設編」は、別途策定しています。

財政課（地域振興課）

商工課
森林農村整備課

農政課
〃
社会福祉課
子育て支援課〃〃
社会福祉課
子ども家庭課
健康課

財政課（学校教育課)

教育総務課
〃〃
〃
〃
〃
文化課、教育総務課

財政課
財政課（文化課)

財政課

市病総務課

目次

第１章 個別施設計画策定の背景、目的と位置づけ
第１節 計画策定の背景と目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第２節 総合管理計画及び各施設事業計画と本個別施設計画との関係・・・・・1
第２章 個別施設計画の対象施設及び計画期間
第１節 対象施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第２節 計画期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第３章 施設を取り巻く現状・課題と個別施設の状態
第１節 公共施設を取り巻く現状と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
１ ひまわり学園・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
２ 保育所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
３ 児童センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
４ 成島児童遊園（ワクワクランド）・・・・・・・・・・・・・・・・・・･4
第２節 個別施設の状態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
１ 個別施設の状態の評価方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
２ 個別施設の状態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第４章 対策の優先順位の考え方
第１節 基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第２節 施設類型特有の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第５章 対策方針と対策内容及び実施時期
第１節 対策方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
１ 対策方針における視点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8２ 対策方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第２節 対策内容と実施時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第６章 今後の対応方針
第１節
第２節
第３節
第４節

計画の進捗管理の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11計画の改定に関する考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11計画の実施体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
予算への反映方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

第１章

個別施設計画策定の背景、目的と位置づけ

第１節 計画策定の背景と目的
全国的に公共施設等の老朽化対策が大きな課題となっているなか、本市においても、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するため、平成 29 年３月に「米沢市公共施設等総合管理計画（平成 28 年度～令和 17 年度）」
（以下「総合管理計画」という。）を策定しました。
総合管理計画では、人口減少・少子高齢化に伴う市民ニーズの変化、公共施設の老朽化、厳しい財政状況といった課題に対応し、今後 20 年間の公共施設等の適正管理のため、３つの基本原則（計画書 p.112）を設定するとともに、施設分類ごとに実施方針を定めたところです。
この「個別施設計画」は、総合管理計画の方針等に基づき、本市が保有する公共施設等について、その計画期間における具体的な対策内容や実施時期について記載し、公共施設等の効率的な管理に向けた取組を進めていきます。
第２節 総合管理計画及び各事業計画と本個別施設計画との関係
個別施設計画は総合管理計画の下位計画と位置付けます（図表 1-2-1 参照）。そのため個別施設計画は、総合管理計画の基本原則や施設分類ごとの実施方針に基づき、各施設の事業計画と調整を図りながら施設の具体的かつ計画的な対策を行っていくための具体的指針になるものです。
図表 1-2-1

計画の位置付け（基本計画）（国）（上位計画）（市）（関連計画）（行動計画）

1第２章

個別施設計画の対象施設及び計画期間

第１節 対象施設
個別施設計画は、令和２年度時点で本市が所有する施設を対象とします。
また計画の策定単位（編）は、総合管理計画で定めた施設分類を基本に、類似する普通財産も併せて１つの計画とします。なお、既に機能変更が決まっている施設については、機能変更後の施設分類に含めて策定します。
本計画「⑦子育て支援等施設編」の対象施設は、ひまわり学園、保育園２施設、児童センター２施設、成島児童遊園（ワクワクランド）の合計６施設とします。
（図表2-1-1参照）
図表 2-1-1

対象施設一覧
建設年度

経過年数

構造

耐震診断

耐震補強

447.91

H5

26

W

不要

不要

緑ケ丘保育園444.16

S52

42

S

実施済

実施済

3

吾妻保育園

473.47

S50

44

S

実施済

実施済

4

上郷児童センター

632.65

S55

39

S

実施済

不要

5

窪田児童センター

821.64

S6133

S

不要

不要

6

成島児童遊園（ワクワクランド）169.12

H625

W

不要

不要

No.

施設名

1

ひまわり学園2

延床面積（㎡）※ 「延床面積」は、各建物の延床面積の合計「建築年月」は、主要な建物のうち最も古い施設「経過年数」は、令和2年3月31日時点での経過年数

第２節 計画期間
令和３年度から令和12年度までの10年間を対象とします。
個別施設計画では、総合管理計画の終期である令和17年度までの実施方針を参考に、今後10年間の具体的な対策内容及び対策時期、対策費用の概算を記載します。
総合管理計画及び個別施設計画の各計画期間とまちづくり総合計画の関係については図表2-2-1のとおりです。

総合管理計画R17 2035

R16 2034

R15 2033

R14 2032

R13 2031

R12 2030

R11 2029

R10 2028

R9 2027

計画期間（20年間）
策定期間

個別施設計画計画期間（10年間）

基本構想（10年間）
平成28年度～令和7年度

まちづくり総合計画

R8 2026

R7 2025

R6 2024

R5 2023

R4 2022

R3 2021

R2 2020

R1 2019

H30 2018

年度（元号）

H29 2017

年度（西暦）

総合管理計画及び個別施設計画の計画期間とまちづくり総合計画の関係
H28 2016

図表 2-2-1

基本計画（5年間）
前期（予定）

基本計画（5年間）
後期

第1期

基本構想（10年間）
令和8年度～令和17年度

基本計画（5年間）
前期

基本計画（5年間）
後期

第1期
第2期

第2期
第3期

第3期
第4期

実施計画（3年間）

第4期
第5期

2第5期

第３章

施設を取り巻く現状・課題と個別施設の状態

本計画が対象とする公共施設は、行政サービスの中で様々な役割を担っており、それが必要とされる過程の中で、段階的に新規建設や建替え、修繕等がなされてきました。この章では、公共施設の持つ役割と施設建設の過程について概要を記載するとともに、施設が現在持つ課題や状態について整理します。
第１節 公共施設を取り巻く現状と課題
１ ひまわり学園（１）施設の役割
ひまわり学園は、在宅で生活する心身に障がいのある児童が通園による日常生活訓練を行い、社会への適応能力を高める児童福祉施設です。
（２）施設の概要
平成５年度に整備された木造平屋建ての施設です。これまでは、老朽化に対して部分的補修によって対応しており、大規模改修工事は実施していません。
（３）施設の老朽化の概要
築26年と老朽化は進行していないものの、屋根や外壁など大規模改修が今後必要になってくることが想定されます。
（４）施設を取り巻く課題
ひまわり学園を利用する児童は増加傾向にあり、利用している児童の多くは幼稚園や保育所を併用しているため、市内各施設との連携が必要になります。
２ 保育所（１）施設の役割
公立の保育所は、保護者の就労、妊娠・出産、疾病・障がいなどの理由により保育を必要とする乳児・幼児を保育しています。
（２）施設の概要
公立保育所は２施設あり、どちらも昭和50年代前半に建設された鉄骨造の平屋建てです。両施設共に耐震補強工事は実施済みであり、老朽化に対しては、屋根改修や便所改修等の部分的な補修によって対応しており、大規模改修工事や長寿命化工事等は実施していません。
（３）施設の老朽化の概要
保育所は昭和50年代前半に建築しているため、築40年以上が経過しており、施設老朽化が進行しています。今後、両施設の大規模改修や長寿命化等の大規模な老朽化対策を実施し、施設を維持することとした場合には、対策費用の大幅な増加が想定されます。
（４）施設を取り巻く課題
公立保育所の定員と入所児童数の関係をみると、入所率は少子化等により減少傾向にあります。公立保育所が担うべき役割を明確にし、今後の施設のあり方について検討する必要があります。

3３ 児童センター（１）施設の役割
児童センターは、概ね３歳以上の児童を対象とする集団保育機能のほか、地域児童が任意に利用できる自由来館があります。また、昼間保護者が就労等で不在となる家庭の小学生を対象に放課後児童健全育成事業を実施する放課後児童クラブの機能があります。
（２）施設の概要
児童センターは２施設あり、どちらも鉄骨造の平屋建てとなっています。昭和55年度に建設された上郷児童センターは、新耐震基準前の建物ですが、耐震診断の結果、補強の必要はなく、窪田児童センターは昭和61年度に整備された新耐震基準の建物となっています。また、これまでは、部分的補修によって対応しており、大規模改修工事や長寿命化工事等は実施していません。
（３）施設の老朽化の概要
築33年～39年が経過していますが、大規模改修や長寿命化対策を実施していないことを考慮すると、今後、現状の施設を維持するためには対策費用がこれまでよりも大幅に増加することが想定されます。
（４）施設を取り巻く課題
市内の保育所等の施設整備が進んだことや少子化等により入所率は減少していますが、それぞれの地区において児童センターを存続させたいとの要望もあることから今後の施設のあり方を検討する必要があります。
４ 成島児童遊園（ワクワクランド）（１）施設の役割
成島児童遊園は、児童に健全な遊び場を与え、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とした児童厚生施設です。
（２）施設の概要
木造平屋建ての管理棟があり、平成６年度に建設されました。老朽化対策は実施していません。
（３）施設の老朽化の概要管理棟は新耐震基準に適合していますが、築25年が経過しており修繕費用が増加傾向にあります。
（４）施設を取り巻く課題
屋外で子どもが遊ぶ施設としては市内で最も大きい施設となります。
子育て世代のニーズが高い施設ですが、開園してから20年以上となるため、遊具の老朽化対策が課題となっています。

4

第２節 個別施設の状態
本計画を策定する上で重要となる公共施設におけるハード面・ソフト面の状態について整理をします。整理に当たっては、ハード面・ソフト面それぞれについて評価基準を設定し、各施設の評価を行います。
図表 3-2-1

評価項目一覧
区分

評価項目

ハード面

(1)老朽化比率判定(2)劣化状況判定

ソフト面(3)稼働率判定(4)LCC（ライフサイクルコスト）判定

１ 個別施設の状態の評価方法（１）老朽化比率判定（令和元年度末時点）
建物の残存耐用年数を 100 点満点で点数化をしたもの【計算方法】残存耐用年数÷耐用年数×100（２）劣化状況判定（令和元年９月末時点）
劣化診断調査結果（屋根、外壁、内部、設備（受変電、通信・情報、空調、給排水、消火）の劣化状況（目視確認等））を 100 点満点で点数化したもの※文部科学省が発行している「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」のサンプル写真や調査票をもとに現地調査（３）稼働率判定
H25～H27 の平均利用者数と比較した H30 利用者数の推移【計算方法】H30 年度利用者数÷平均利用者数（４）LCC（ライフサイクルコスト）判定
今後 40 年間（R3～R42）に施設に要する費用（維持管理、大規模改修、更新）【計算方法】⚫ 維持管理コストは各施設の平成 26 年度から平成 30 年度までの５年間の平均値を採用した。
⚫ 大規模改修及び更新は、一般社団法人地域総合整備財団（ふるさと財団）の公共施設更新費用試算ソフト仕様書 Ver2.10（平成 28 年版）より施設分類ごとの更新単価で算定（建築後 30 年で大規模改修、60 年で更新）

5２ 個別施設の状態
図表 3-2-2 個別施設の状態一覧
延床面積（㎡）建設
年度

経過年
数（R1）

耐用
年数消
火設
備

施設機能（ソフト）
稼L
働C率
C判
判
定
定（百万円）

A

0.74356

建物性能（ハード）
老朽化
比率判
定劣化状
況判
定

劣化調査点検項目※1
屋 外 窓 内 受 通 空 給
根 壁 ・ 部 変 信 調 排
サ
電 ・ 設 水ッ設 情 備 設
シ
備 報
備設
備

No.

施設名

1

ひまわり学園447.91

H52622-18.18

85.69 B

CB

AAAAA

2

緑ケ丘保育園444.16

S524234-23.53

52.67 A

CBCCCCC

0.926753

吾妻保育園

473.47

S504434-29.41

81.55 A

BB

ACB

CC

0.97

6614

上郷児童センター

632.65

S553934-14.71

37.34 D

CCCCCCC

0.634945

窪田児童センター

821.64

S61

33342.94

40.00 CCCCCCC

C

0.51

617

6

成島児童遊園（ワクワクランド）169.12H6

25

22-13.64

50.38 C

C

B

C

CC

C

0.79402※1 劣化調査点検項目の判定は以下のとおり
A：良好
B：部分的に劣化
C：広範囲・全体的に劣化
D：早期に修繕が必要

6

第４章

対策の優先順位の考え方

本市の公共施設の対策を検討する上では、個別施設の状態（劣化・損傷の状況や要因等）のほか、当該施設が果たしている役割、機能、利用状況、重要性等、対策を実施する際に考慮すべき事項が複数ありますが、インフラ長寿命化基本計画や総合管理計画の考え方も参考に、総合的な観点で優先順位を付けることとします。
第１節 基本的な考え方
本計画においては、本市の公共施設の対策を検討する上で、全施設類型に共通する対策の基本的な考え方として、次の項目を考慮することとします。
（１）老朽化対策
建築後 60 年を迎える老朽施設については、施設の機能（サービス）の必要性を考慮するなど、あり方を検討することとします。
（２）本市が提供する行政サービスの必要性
本市行政サービスとして提供する役割を終えたと考えられる施設や、民間サービスで充足する施設は、施設が持つ一部の機能も含めて、譲渡や廃止、民営化を検討することとします。
（３）施設機能の統合・複合化
同種・類似サービスの提供が複数施設で行われている施設や、機能の変更・集約によって利便性の向上が見込まれる施設は、市民ニーズを把握し、複合化や統合を図ります。
（４）都市計画マスタープラン・立地適正化計画との連携
統廃合を検討する施設は、その用途に応じて都市機能誘導区域を考慮した配置を検討します。
（５）避難所の確保
小中学校体育館等は、施設が使用できる期間は避難所として原則維持します。
第２節 施設類型特有の考え方
前節の「基本的な考え方」に加え、その施設類型特有の考慮すべき事項があります。そのため、本施設類型の対策方針を検討する上では、追加で以下の点を考慮することとします。
（１）保育所及びひまわり学園
既存施設が老朽化している中、定員の余剰も見込まれる保育園２園を統合し、ひまわり学園の機能を付加した複合施設の整備を検討します。
（２）児童センター
集団保育機能については、利用児童数の推移を見極め、事業の継続について各児童センター運営委員会と協議しながら検討します。また、放課後児童クラ

7

ブ機能については、実施主体及び児童センター運営委員会と協議しながら検討します。

第５章

対策方針と対策内容及び実施時期

この章では、優先順位の考え方を考慮した対策方針について整理するとともに、本計画の計画期間である令和３年度（2021 年度）～令和 12 年度（2030 年度）における具体的な対策内容と実施時期について定めます。対策内容に関しては、対策方針で定めた内容に基づき、対策費用の概算を記載しています。
第１節 対策方針
対策方針は、施設の長期的な方向性であり、前章に記載した優先順位の考え方を踏まえて示したものです。また、対策方針は、適宜見直しを実施することを想定しています。
１ 対策方針における視点
建物自体の維持・保全等と行政サービスの維持・向上等のそれぞれの視点から検討し、対策方針においては、おおむね次のいずれかによるものとします。
（１）維持（維持・長寿命化）
現在の施設・建物を維持することとします。維持していく上で必要な大規模改修事業、長寿命化事業※等を実施することによって、適切な維持管理を実施し建物の延命を図ることとします。
（※長寿命化事業とは、法定耐用年数を超えて公共用の建築物を使用するために必要な改修事業）（２）更新
現在の建物を更新することとします。更新を行う施設は、建替えの他に、別の施設への機能移転もセットで検討することで利便性や維持管理効率の向上を目指します。なお、建替えを行う場合でも、現状の規模や機能のまま更新するのではなく、機能の集約化や複合化等を併せて検討することにより、費用の縮減やより良い行政サービスの提供の可能性を検討します。
（３）統合
複数の施設で提供している既存の同種又は類似の行政サービスを機能集約することが適当と判断された場合、特定の施設での行政サービスの提供に統合し、残りの施設での行政サービスを廃止します。
（４）縮小
社会状況の変化等により、施設が持つ機能のニーズが低いと判断される行政サービスは、当該施設を部分的に廃止し、規模や延床面積を縮小することとします。
（５）廃止
市が行政サービスとして提供する役割を終えたと考えられる施設や、利用者

8

が著しく少ない等の理由によりニーズが低いと判断される施設は、行政サービスの効率化の観点から廃止することとします。廃止後は本市他事業への転用や地域団体等への譲渡等の利活用のほか、民間事業者等への貸付や売却を検討します。
（６）民設民営行政サービスの実施主体や公共施設の管理運営主体を、民営化により市から民間事業者等へ変更することとします。民間活用により、民間事業者等のノウハウを活かした行政サービスの提供や施設運営が可能になるとともに、市の財政負担の軽減に寄与します。
（７）機能変更
市民ニーズの変化から、より機能的な活用が見込まれる施設は、現在提供している行政サービスを見直すこととします。
（８）あり方検討対象施設で現在提供している行政サービス・機能の今後のあり方について、関係機関と協議をしながら検討します。
２ 対策方針本計画の対象施設に関する対策方針は、図表 5-1-1 のとおりです。
図表 5-1-1No.

対策方針

施設名

延床面積（㎡）

建設年度方針

面積増減（R17末時点）※統合（新設）△273.00（20%削減を仮定）

経過年数（年）
R1

R171

ひまわり学園447.91

H526422

緑ケ丘保育園444.16

S5242583

吾妻保育園

473.47

S50

4460

4

上郷児童センター

632.65

S55

3955

5

窪田児童センター

821.64

S6133496

成島児童遊園（ワクワクランド）169.12

H62541

あり方検討
あり方検討
維持※面積増減は平成 27 年度末時点（公共施設等総合管理計画基準）からの増減を表しています。

90.000.00
0.00

第２節 対策内容と実施時期
各施設の具体的な対策内容と対策時期は、図表 5-2-1 のとおりです。
図表 5-2-1

対策内容と実施時期【前提条件】30 百万円以上の改修等（関連する設計費も含む）を行う施設、もしくは施設の方向性を検討していく施設は実施内容を記載しています。
※方針及び特記事項は計画策定時点のものであり、今後事業を進めていく上で見直す場合があります。
※実施内容及び費用は計画策定時点での概算であり、まちづくり総合計画の実施計画策定時に詳細な内容及び金額は決定していきます。
（上段）実施内容

NO.

1

施設名称

緑ケ丘保育園3吾妻保育園56

特記事項

個別施設計画期間（R3～R12）

R3～R12
費用
合計

上郷児童センター

窪田児童センター
成島児童遊園（ワクワクランド）

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

R3

R4

R5R6

R7R8R9R10R11R12

令和４年度頃を目途に関係者と協議しながら統合の方向性を決め、園児・保護者の対応も考慮しながら、令和10年以降の統合園開園に向けて準備を進める。

ひまわり学園

24方針

既存施設が老朽化している中、定員の余剰も見込まれる保育園
統合２園を統合し、ひまわり学園の（新設） 機能を付加した複合施設の整備を検討する。

実施設計
450

あり方
検討
あり方検討
維持

集団保育については、利用児童数の推移を見極め、事業の継続について検討する。
放課後児童クラブの機能については、実施主体及び児童センター運営委員会と協議・検討する。

（下段）概算費用（百万円）

10
関係機関との協議

方向性
決定

関係機関との協議

方向性
決定

000

10

整備
410

外構30

第６章

今後の対応方針

本計画は今後の公共施設マネジメントの具体的指針であることから、本計画を適切な体制の下で効果的に進めていくことが重要です。
そのため、この章では本計画の進捗管理の方法や計画の改定に関する考え方について整理するとともに、本計画を着実に実行に移していくための実施体制について整理します。さらに、対策を行っていく上で重要となる予算の考え方をどのように関連させていくかについて併せて整理します。
第１節 計画の進捗管理の方法
本計画において個別施設ごとに具体的に示された対策の取組予定と、各年度における対策の実際の進捗状況を比較・確認し、随時更新していくことによって、計画の適切な進捗管理を図ります。
計画策定時点において、計画期間内に具体的な対策内容や対策時期を検討中の施設がある場合については、引き続き検討を進め、順次、対策内容及び対策時期を設定していきます。
第２節 計画の改定に関する考え方（図表 6-1-1）
各施設に実施した対策は、毎年、個別施設計画に実績を反映するほか、まちづくり総合計画の実施計画（以下「実施計画」という。）の見直しと合わせて、個別施設計画で定めている各施設への対策内容とその予定時期についてフォローアップを図ります。
また、個別施設計画の策定から５年を目途に、各施設の劣化診断調査を行って状態を確認するとともに、当該結果を基にした個別施設計画の改定も行います。
上位計画である総合管理計画は、個別施設計画の改定後に整合性を検証し、必要に応じた見直しを行っていきます。
第３節 計画の実施体制
本計画に記載している対策については、各施設の所管課が主体となって実施します。また、統廃合や複合化等の施設の再編に関する取組については、各施設所管課や関連部門が連携・協議した内容について公共施設等総合管理庁内検討委員会において検討することとします。
計画の進捗状況については、毎年度、各所管課からの実績報告を受け、政策企画課が取りまとめます。
第４節 予算への反映方法
本計画に記載している対策の実施に際しては、まちづくり総合計画をはじめとする諸計画との整合性の確保と、市の諸施策との適切な連携・調整が必要不可欠です。効果的かつ効率的な公共施設マネジメントを実施していくため、各対策について、３年を計画期間（２年でローリング）とする実施計画において予算を裏付けることで、本計画の実効性を確保します。

11

R62023
R52022
R42021

R32020R22019

R1診断122017 H29

2018 H30
第4期◎改定第5期

診断基本計画（5年間）
後期

第3期

基本構想（10年間）
平成28年度～令和7年度

基本計画（5年間）
前期

実施計画（3年間）

2016 H28

第2期

◎策定

○○

※2

診断（予定）

改定

◎

※2

第4期
第5期
基本計画（5年間）
後期

第3期

○

※1

○

第３期

（第３版）

（第２版）

基本構想（10年間）
令和8年度～令和17年度

基本計画（5年間）
前期

実施計画（3年間）

第2期

○

○

第1期

※1

第 ２ 期 （第１版）

2030 R12

まちづくり
総合計画

2024
（第３版）

2031 R13

第1期

R7
（第２版）

2032 R14

実施計画見直し2025

第 １ 期 （第１版）

2033 R15

劣化診断・改定（策定）

R8

改訂2034 R16

フォローアップ

2026

第1期

2035 R17

個別施設計画R9策定

2027

計画期間（20年間）H28～R17

2028 R10

総合管理計画年度（元号）

2029 R11○

年度（西暦）※1※ 1：対策内容と実施時期のフォローアップのみ（図表5-2-1）※ 2：改訂（個別施設の状態等も含めた全面的な更新）

（参考）

※1

計画期間（20年間）
第２期 R18～R37（予定）

（参考）

（参考）

2036 R18○

2037 R19○

2038 R20○

2039 R21○

2040 R22○

2043 R25○

2044 R26○

2041 R23○

2042 R24○

図表 6-1-1計画の見直し時期について