日本の地質・天候

岩石は風化・変質し、岩盤には割れ目多く脆い
中⽣代以降の⽕⼭岩類、堆積岩類、変成岩類
比較的新しく堆積した沖積層が広く分布
沖積平野では、軟弱な粘性土や緩い砂質土が堆積
断層が多く、小規模な岩体が複雑に分布
降⽔量が多い
『改訂3版

地質調査要領

地盤沈下
液状化
山崩れ
⼟⽯流
堤防決壊

効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

地質調査の重要性
事業の推進や品質を左右• 地盤の状態によって構造物基礎形式、耐震対策施工方法などが異なる• 対象地の地盤特性を適切に評価すること必要

地盤の状態によって、災害の発生予測や対策方法が異なる『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

地質調査の目的と対象対象地盤の地質構造と工学的性質を明らかにすることが目的
建設事業のため• 建築物、切⼟構造物、盛⼟構造物、上下⽔道、橋梁・⾼架構造物、河川堤防・河川構造物、埋⽴て・港湾構造物、トンネル、ダムなど

地盤災害のため• ⼟砂災害、地震災害、降⾬災害、⽕⼭災害が対象。被災調査、災害発⽣予測調査あり

維持管理のため• 当初機能の維持確認が⽬的。道路、トンネル、コンクリート構造物、基礎構造物、のり⾯、河川堤防、ため池など環境のため• 土壌・地下水汚染、大気環境、水環境、地盤環境、生態環境、廃棄物など『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

調査計画立案

調査計画⽴案の流れ（建設事業）

どの時点（段階）の調査か？

予備調査、概略調査、本調査、補足調査、施工管理調査、維持管理調査など調査の目的は？

用地選定、設計用資料、環境アセスメント、災害復旧、施工機械選定など

既存資料の収集・検討

地形図、空中写真、地盤図、データベース、既存調査結果、工事資料など

問題点・必要な情報の整理

地下水位、透水係数、間隙水圧、強度、変形特性、圧密特性、施工性など調査方法の選定

現地踏査、ボーリング、原位置試験、室内試験、物理検層など

頻度・数量の決定
No

妥当か？
Yes
調査計画完成予備調査、概略調査、本調査、補足調査、施工管理調査、維持管理調査など『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

地質調査の段階性（建設事業）

建設事業の流れ
構想・計画
設計
施工
供用

基本計画

地質調査の流れ

予
備調
査

予備設計
詳細設計
施工
竣工
維持管理
『改訂3版

地質調査要領

本調
査

補
足調
査

施
工
管理調
査

維
持管理調
査

効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

予備調査のポイント（建設事業）
既存資料調査、現地踏査が主体
既存資料：地形図、地質図、工事記録、地質調査資料など資料は可能な限り収集
空中写真判読で新たな問題点の発見も・・・
現地踏査は予備調査段階で必ず実施（現地で見落とし防止）
必要に応じて、物理探査、サウンディングを実施『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

本調査のポイント（建設事業）
調査目的合わせた各種調査を実施
地盤状況を直接的に把握するための調査を実施
調査例：ボーリング、原位置試験、物理検層、サンプリング、室内試験など
調査箇所などを優先付け
個々のデータを見ながら、数量や配置を変更
明らかになった問題点（地質リスク）を解決する提案を実施『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

補足調査のポイント（建設事業）
各種成約により、本調査で把握できなかったデータや問題点解明のために実施設計する上で不足しているデータを取得するためにも実施『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

調査方法と地盤情報の概要

現地踏査・物理探査・物理検層・ボーリング

分類

現地踏査

物理探査

物理検層

ボーリング

主な調査方法

得られる主な地盤情報

調査結果の主な用途

地表地質踏踏査 ルートマップ、観察記録 地質構造の把握、岩盤分類、割れ目系の表示など
弾性波探査
（屈折法）

弾性波速度Vp

弾性波速度構造、切土のり面安定評価、岩盤分類など

電気探査

見かけ比抵抗ρa

破砕帯、断層、基盤岩分布などの地質構造解明

音波探査

反射断面図

海底地形、海底下の地盤構造

ＰＳ検層

Vp、Vs、動ポアソン比

動的地盤モデルの作成、地震応答解析の物性

電気検層

見かけ比抵抗ρa

帯⽔層、難透⽔性層、⻲裂や薄層などの地層検出

密度検層

地層の密度ρt

連続的な深度分布、土被り圧などの算定など

機械ボーリング 柱状図『改訂3版

地質調査要領詳細な地質構造の把握、岩盤分類のための地質情報
効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

分類

調査方法と地盤情報の概要
原位置試験・サウンディング

主な調査方法

得られる主な地盤情報

調査結果の主な用途

スウェーデン式サウンディング

WSW、NSW

概略の地層構成、N値の推定、小規模建築物の地耐力

ポータブルコーン
貫入試験

表層地盤のqc

軟弱な粘性土地盤の層厚確認、粘着力の推定

qc

地層構成と硬さ、基礎の支持力と沈下検討

qt、fs、u詳細な土層判別、強度推定、基礎の支持力と沈下検討

軟弱層のせん断強度τv

鋭敏比の把握、安定解析などでの利用

標準貫入試験

N値、試料観察記録

地盤の硬さ、地盤定数の推定、支持力や液状化判定など

動的コーン貫入試
験Nd

支持層の深さや軟弱な土層の層厚確認、N値の推定

機械式コーン貫入
原位置 試験
試験・
電気式静的コーンサウン
貫入試験ディン
原位置ベーンせん
グ
断試験

『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

分類

調査方法と地盤情報の概要
地下水調査

主な調査方法

得られる主な地盤情報

調査結果の主な用途

間隙水圧測定地下水位、間隙水圧pw

排水計画、沈下検討、土圧や有効土被り圧の算定など単孔を利用した
透水試験

地下水位、透水係数k

排水計画、浸透流解析などの地下水解析

地下 孔内水位回復法
水調 による岩盤の透査
水試験（湧水圧試験）

平衡水位、透水係数k

深い根切の排水計画、トンネルの湧水量の予測など

ルジオン試験

p〜q線、Lu、Lu’

岩盤の透水性評価、グラウチング計画など

揚水試験

透水係数k、貯留係数など

大規模な排水工法検討、地下水影響予測など『改訂3版

効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

地質調査要領調査方法と地盤情報の概要
載荷試験・施⼯管理試験・現地計測

分類

載荷試験

主な調査方法

調査結果の主な用途

孔内載荷試験

変形係数E,P0,Py,P1

地盤反力係数算定と杭の水平抵抗の検討

平板載荷試験

地盤係数kV、極限支持力

基礎の沈下と支持力の検討、変形係数や粘着力の推定

道路の平板載荷試験

地盤係数kS

路盤の設計と品質管理、基礎の支持力管理

現場CBR試験

CBR値

舗装設計、路盤の施工管理、変形係数や粘着力の推定

土の密度試験

湿潤密度ρt、乾燥密度
ρd

盛土の転圧などの品質管理、岩石質材料の密度把握

変位測定（地表・地中）

変位量、傾斜変動量など

沈下管理、盛土の安定管理、斜面崩壊予測など

応力・荷重（土中・壁面）

土圧、水圧、応力、軸力
構造物の安全管理、施工管理などなど

施工管理試験

現地計測

得られる主な地盤情報『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

分類

調査方法と地盤情報の概要
室内試験

主な調査方法

得られる主な地盤情報

調査結果の主な用途

室内試験

物理試験（含水比、粒度試験など）

w,粒度分布,IPρtなど

物理的性質の把握、有効土被り圧算定、液状化判定など

地質学的試験（堆積環境）

微化石、火山灰、地質時代など

地層対比など、堆積環境の安定や評価

締固め試験

ρdmax,wopt,ρd〜w曲線

盛土における品質管理と施工管理

せん断試験（一軸・三軸圧縮試験）

qu,c,φ変形係数Eなど

基礎の支持力解析や変形解析、安定解析など各種検討

圧密試験

e-logp,pc,Cc,cvなど

圧密沈下量と圧密時間の算定、圧密促進工法の検討

透水試験

透水係数k

掘削時の排水管理、浸透流解析などの地下水解析

繰返し非排水三軸試験

σd/2σ‘c〜Ｎc,Nu95など

液状化判定（繰返しせん断強度比）

変形特性を求めるための繰返し三軸試験

G〜γ関数、h〜γ関数

地震応答解析用の物性値『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

対象地盤の性状と地質調査方法の適合性
目的や求めるべき地盤情報を考慮して調査方法を選定
各手法には適用限界あり
制約条件、得られる情報の精度などを考慮して調査手法を選定• 制約条件：地盤条件や調査可能深度など『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

調査数量に対する考え⽅
調査数量は、対象構造物の種類、規模、重要度、地盤の複雑さにより異なる
調査数量は、結果の精度、調査費、調査期間にも影響調査の進捗に応じて調査計画を変更していくことが大切
平面的な調査箇所と、それぞれの地点での調査深度を決める必要あり
調査深度は、調査手法により適用限界があることを念頭に置く『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

計画段階における地質調査の概要

建設事業を起案するための基礎資料の収集
概略設計を念頭に置くこともある
主に、資料収集、現地踏査を実施• 資料収集：既存調査資料、地形図、空中写真、地質図、周辺での工事記録、災害記録など• 現地踏査：資料調査結果の確認、地形・地質の観察。地元への聞き込みなどにより建設事業の問題点を把握

計画に関連する資料が存在しない場合、計画地の中央や設計上重要な地点でボーリング調査を実施することあり『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

予備設計に対応する地質調査の概要

この段階の現地調査は、精度を上げた現地踏査が中心

物理探査や代表地点でのボーリングを行うこともある
物理探査：広域に調査、地盤状況を大まかに把握• 地盤の硬さ・風化の程度を調べる・・・弾性波探査• 地下水が問題となる・・・電気探査• 広い範囲を概査・・・空中探査
ボーリング：概略の地盤データの把握。パイロット的に実施『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

実施設計に対応する地質調査の概要“本調査”が該当
必要な地盤情報を得るために適切な調査手法を選択
分野ごとに調査のポイントあり• 建築物、切土構造物（のり面）、盛土構造物、上下水道、橋梁・高架構造物、河川堤防・河川構図物、埋立・港湾構造物、山岳トンネル、ダムなど『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

実施設計時

地質調査のポイント（建築物）

軟弱地盤上？ 斜面上？

高層・免震建築？

支持層、支持力、沈下量（即時沈下、圧密沈下）
杭の水平抵抗、地盤の液状化、周辺地下水への影響
必要な情報は、ボーリング調査・標準貫入試験、孔内載荷試験、室内土質試験などから『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

実施設計時 地質調査のポイント（切⼟構造物（のり⾯））
切土のり面の安定性、施工性、盛土材適否
供⽤後の⻑期間の安定性も問題
必要な情報は、ボーリング調査、弾性波探査、比抵抗二次元探査、速度検層などから『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

実施設計時 地質調査のポイント（盛土構造物）
盛土をする地盤の特性・盛土材
軟弱地盤上に施工される場合は、地盤の破壊や変形に対する検討も必要な情報は、ボーリング調査、サウンディング、孔内載荷試験、室内土質試験などから『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

実施設計時 地質調査のポイント（上下水道）
地質の硬軟、礫の大きさ、透水性、表面沈下、地下水位の低下
必要な情報は、ボーリング調査、標準貫入試験、現場透水試験、室内土質試験などから『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

実施設計時 地質調査のポイント（橋梁・⾼架構造物）
調査のポイントは、建築物と類似構造物背面に盛土がある場合、斜面上に構造物を構築する場合には、構造物の側方移動の検討が必要
必要な情報は、ボーリング調査、標準貫入試験、孔内載荷試験、室内土質試験などから『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

実施設計時 地質調査のポイント（河川堤防、河川構造物）
調査のポイントは、盛土構造物と類似• 構造物の延⻑が⻑い、平野部では軟弱地盤が対象
地盤の透水性、地盤の変形など
必要な情報は、ボーリング調査、標準貫入試験、現場透水試験、室内土質試験などから『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

実施設計時 地質調査のポイント（埋⽴て、港湾構造物）
構造物が陸域と海域の境界やその周辺に施工
軟弱地盤の分布状況や物性を把握することが多い
必要な情報は、ボーリング調査、標準貫入試験、孔内載荷試験、室内土質試験などから『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

実施設計時 地質調査のポイント（山岳トンネル）

硬岩〜⼟砂までが対象。問題点が多様化

地下水によるトンネルへの影響、周辺地下水への影響
弾性波探査によるルート全体の概査、土被りが多き場合にはボーリング調査は坑口限定となる場合がある
必要な情報は、ボーリング調査、速度検層、湧水圧試験試験などから『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

実施設計時

地質調査のポイント（ダム）

構造物の中でも安全性が重要

提体が築造される岩盤の十分な調査が必要。地山の透水性も必要な情報は、孔内原位置試験、ルジオン試験、ボアホールカメラ（孔壁観察）、地すべり調査（湛水域）などから『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

詳細設計段階における補足調査
設計段階で発生した新たな問題を解決するための調査
必要に応じて実施
本調査に十分な費用をかけたとしても発生• 各段階でふさわしい費用で調査し、問題の発生に応じた変更処置をする方が、トータルコストは少なくなる『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

施工段階における調査

不足している部分を補うためのための調査
調査手法は本調査と同じ施⼯管理のための地質調査

もともと予定されている調査①“品質管理”のための調査、②”安全管理“のための調査• ①：各構造物の種類ごとに必要な試験を実施• ②：施工に伴う地盤の変状を監視する計測（動態観測）が主。計測結果により施工をコントロール『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

地質リスクマネジメントの有効性
建設事業に際して、できるだけ早めに地質リスク（断層、地すべり、軟弱層など）を洗い出せば、対応できるチャンスが広がる

適切な調査計画の助言可能施工上想定されるリスクに対してもコメント可能建設事業の各段階において、地質リスクを抽出・検討することは極めて重要『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

地質リスクマネジメントの概念図

地質リスクマネジメントを実施した場合には、実施しない場合より、リスク低減量を大きくできる

当初の潜在リスクの大きさ

リスクの低減・転嫁

地質リスクの大きさ

地質リスクマネジメントを実施しない場合の地質リスク低減量

残存する地質潜在リスクの大きさ（リスクの留保分）

地質リスクマネジメントを実施した場合の地質リスク低減量
工事進捗に伴う 劣化に伴うリスクの低減 リスクの増大

構想・計画段階

調査・設計段階『改訂3版

地質調査要領

施工段階

共用段階

効率的な地質調査を実施するために』より引用

地質リスクマネジメントにおけるPDCAの例
地質リスク
抽出
地質リスク

評価

実行

リスク
コミュニ
ケーション

分析

リスクシナリオ（調査計画）（地質調査）
意思決定
（発注）
『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

適切なリスクマネジメン
トを展開⇒全体を俯瞰した適切な対応⇒地質リスクの低減⇒B/Cの向上

高Ｂ／Ｃ（ 品質・効率）

地質リスクマネジメ
ントの充実度と費用便益費（B/C）との関係

低低高
地質リスクマネジメント充実度

地盤災害の分類
豪雨土砂災害• 落石、斜面崩壊（表層崩壊・深層崩壊）、地すべり、土石流など

地震災害• 地震動そのものによる被害、斜面や盛土の崩壊、落石、液状化、津波被害など

火山災害• 噴石、火砕流、岩屑なだれ、火山泥流、土石流など『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

地盤災害のための地質調査
発災直後の被災調査• 被災箇所の特定、災害原因究明のための調査• 復旧のための調査

災害発生予測調査• いつ、どこで、どの程度、どの範囲まで影響が及ぶかを予測するために実施• 危険箇所の抽出とその対策のための調査• 成果は、各種のハザードマップなどに取りまとめられる『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

土砂災害の被災調査
斜面崩壊• 降雨量、降雨パターン、崩壊の規模、崩壊土の粒径や水分、斜面勾配などと被害程度の関係を調査• 今後の危険地域予測や、対策工の必要性の検討の参考になる
土石流• 発生域、流下域、堆積域に分けて調査• 発生域：土石流源頭部を調査。崩壊の原因、崩壊がなぜ土石流へ変化したか、供給土砂量とその性質を調査• 流下域：流下過程での土石流の発達・減衰の傾向、堆積構造の変化などを調査• 堆積域：堆積の平面形状、堆積厚さの分布、粒度構成の分布などを調査『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

土砂災害の災害発生予測調査

危険箇所抽出のための調査• 道路防災総点検要領に基づいた落石の危険性の判定、土木研究所による深層崩壊や浅層崩壊の調査法・土石流危険渓流の抽出・区域設定のための調査方法などに準じて実施
発生時期予測のための調査• 地表面の変位観測に基づく地すべり崩壊時期の予測、降雨量に基づく土砂崩壊など
影響予測調査• 崩壊土砂の流下や落石がどの範囲まで及ぶか調査し• 結果はハザードマップなどに表現『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

地震による被害
地震動の大きさに構造物が耐え切れなくなって被災する場合地盤の支持力などが失われたり、地盤自体が沈下や流動を生じたために、その上に載っている構造物が被災する場合• 谷埋め盛土のすべりと液状化が代表的『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

地震による被害（谷埋め盛土すべり、液状化）
谷埋め盛土すべり• 谷を埋めて造成された盛土が、地震時に一つのまとまったユニットとして、地すべり的に変動する現象• 国による「大規模盛土造成地の変動予測調査ガイドライン」あり液状化• 臨海埋立地、氾濫平野の旧河道、谷埋め造成地、湖沼干拓地などの人工地盤で発生• 地震後に、噴砂・噴水地点を見つけ出する調査が行われる『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

⼤規模盛⼟造成地の変動予測調査の例
第1次スクリーニング：大規模盛土調査対象地域を選定する

地形変化量図（差分図）作成

宅地ハザードマップ作成

第1.5次スクリーニング：対象地域を絞り込む

代表箇所で安定解析

現地踏査・ミニラムサウンディング・地下水位測定

第2次スクリーニング：危険度判定：防災区域の設定等を行う
ボーリング調査・原位置試験・土質試験『改訂3版

地質調査要領

安定解析・FEM解析
効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

液状化発生地点の調査方法

調査方法
地表の踏査
アンケー
ト・聞き込み
空中写真
判読

⻑所

短所

素早く、簡単、判断が確実 広範囲は無理
噴砂の試験採取が可能
時間がたつと噴砂孔が消失
地震後しばらくたってから
住⺠に関係ない⼟地では不可でも調査可能地震時の状況も把握可能

手間がかかる
撮影の費用がかかる

広範囲な調査が可能『改訂3版

地質調査要領陰になっているところは判断不能
効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

調査方法と地盤情報の概要

区分

調査・試験項目

ボーリング・地下水位測定
標準貫入試験
地盤調査

スウェーデン式サウンディング試験
オランダ式二重管コーン貫入試験
速度検層土質試験

粒度試験
繰返し非排水三軸試験『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

火山災害のための地質調査
火山噴火後の被災調査• 1990〜1995年の雲仙普賢岳の場合：土砂移動現象把握、土石流調査等• 2000年の有珠山の場合：地殻変動把握、地盤変動を考慮した土石流危険区域の調査等• 2000〜2005年の三宅島の場合：泥流の発生原因調査等

事前の予測調査• 火山地質調査：火山山麓部の堆積物層序から同時期噴火の噴出部・移動土砂の分布や量を調べる• 文献調査：近年の噴火災害の記録が残されている文献を調査する• 地形調査：土石流などのシミュレーションのための基図作成（数値地形図DEMが主流）• 社会状況調査・季節防災施設調査• 成果は、火山ハザードマップなどに活用『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

維持管理のための地質調査（河川）
所要の耐浸透機能、耐侵食機能、耐震機能維持が目的• 目視での点検• 変位量などの定点観測、コーン貫入試験、土層検査棒など• 観測機器を配置してのモニタリング（浸透対策効果評価、堤防挙動把握などの場合）『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

維持管理のための地質調査（港湾・空港）

施設の変状や劣化による性能の低下の未然防止が目的• 使用前の目視点検、排水路勾配の確認• ⻑期的な沈下管理（⾼盛⼟、埋⽴て⼟）など『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

維持管理のための地質調査（のり⾯（盛⼟・切⼟））

良好な状態の維持、周辺状況の把握、崩壊に伴う災害の防止が目的• 日常点検• 定期点検（年1回〜数回程度）• 臨時点検（豪雨後、地震後）『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

維持管理のための地質調査（基礎構造物）
構造物の機能の維持、健全性の把握が目的• 必要により補修・補強・更新を検討• 基礎の変状把握⇒変状の形態、程度、進行性を推測、必要な対策の検討• 技術基準は、道路・鉄道・港湾・建築などの管理機関ごとに整備『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

維持管理のための地質調査（トンネル）
トンネル構造の安定、通行車両の安全走行確保の観点から、変状の有無を確認
維持管理調査の流れ• 調査計画立案 ⇒ 資料調査（トンネル諸元等） ⇒周辺地山や環境の調査 ⇒ 詳細調査
• 詳細調査：変状原因推定や対策工設計のための情報を得るのことが目的『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

詳細調査の調査項目及び着目点
調査項目

着目点

目視調査

変形、ひび割れ、剥離、剥落、盤膨れ、舗装版の浮き、ずれ、目地切れ、漏水・有害水の状態、軌道狂い、土砂流入の状況、汚れ、つらら、側氷、材料劣化など

ひび割れ調査

ひび割れの位置、形態、規模、進行、パターン、目地切れ、ずれ浮き、剥離、剥落など

トンネル断面形状調査

覆工の変形やはらみ出し、路盤や舗装版の段差、盤膨れ、沈下、ずれ、傾き

構造物及び覆工背面調査

覆工厚、材質、ひずみ（覆工応力）、覆工背面空洞、背面地質、材料の劣化状態

漏水調査

漏水・有害水の状態、排水状態（自然水・湧水）、土砂流入の状況、つらら・側氷の状態

ボーリング調査

地質構造、岩質・土質状況、地下水、地山試料試験（物理的・力学的性質、鉱物化学的性質）

地山変位調査変状部周囲の地山状況・変位、地質構成、地山強度、劣化範囲、地盤支持力、変位、外力推定など『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

維持管理のための地質調査（路⾯下）人身事故・物損事故の防止が目的• 一次調査、二次調査、確認調査があり• 一次調査：路面下空洞探査車による広域的調査• 二次調査：ハンディ型レーダ探査による絞り込み調査• 確認調査：小口径のドリル掘削と小型化カメラによるスコープ調査で、空洞の高さや広がりを把握『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

環境のための地質調査（土壌・地下水汚染）
土壌汚染対策法が整備・改正
土壌汚染物質：重金属・揮発性有機化合物・農薬など有害物質の調査方法• 揮発性有機化合物など：土壌ガス調査など• 地下水汚染：ボーリングなどで地下水を採取・分析。汚染範囲の拡大に留意必要• 重金属など：表層土壌を採取して分析する場合が多い『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

環境のための地質調査（地盤沈下）
地盤沈下の原因：軟弱地盤上の盛土、地下水の大量揚水など施工に伴う地盤沈下防止のための調査の場合• ボーリング、サンプリング、圧密試験、地盤変動のモニタリングなど

広域的な地盤沈下の観測• 観測井による地下水観測、GPSによる地盤変動監視など『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

環境のための地質調査（生態環境）
生態環境に地盤が影響を及ぼしていることがある• （地下水・日照の変化による）土壌の湿り気の変化が生態環境に影響• 堆砂や水流の変化で生物種が変わる

環境変化による生態系への影響予測必要• 予測のためには現況の実態把握が重要『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

環境のための地質調査（環境影響評価）
環境への影響を調査・予測・評価• 大規模開発事業は必須。自主アセスメントの場合もあり• 廃棄物処理施設では、「生活環境影響調査」を義務付け• 「戦略的アセスメント」「計画的アセスメント」を実施する場合もあり「戦略的アセスメント」「計画的アセスメント」• 環境影響について比較を行い、環境に最も影響が少ない、環境に配慮した事業計画を策定• 環境に影響を与えない事業計画の在り方を検討する場合もあり• PI（Public Involvement：住⺠参加）⼿法を導⼊して、最適案を決定することもあり『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

環境に対する配慮事項
ボーリング（泥水使用）⇒タンク設置して排水溢れないように
泥水搬出⇒「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に則って処理
地下埋設物存在箇所⇒あらかじめ埋設物の有無を確認
舗装を抜く（カッターやブレーカの使用）⇒騒音、振動に配慮『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

調査による周辺環境への影響例（１）
調査手法
地表地質踏査作業

環境への問題踏査

山野の踏み荒らし

測線測量

測線測量時の伐採

測定

踏み荒らし

火薬の使用（弾性波探査）

地盤の破壊、騒音の発生

各種サウンディング

貫入試験の打撃

騒音の発生

各種サウンディング

踏み荒らし

現地計測

現地計測

計器・測定管などの埋込み

化学試験

化学薬品の使用

試験共通

試験試料の廃棄、洗浄水の排出

各種探査

室内試験

『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

調査による周辺環境への影響例（２）

調査手法

作業

環境への問題カッター・ブレーカなどの使用による騒音振動の発生、残土の発生

ボーリング 試掘
搬入作業

踏み荒らし、樹林の伐採

路上での仮設

交通の障害

掘進

泥水（産業廃棄物）の発生、エンジン・金属類打撃による騒音の発生、地下埋設物の事故（ライフラインへの影響）、近隣井⼾への泥⽔混⼊

復旧

モルタル注入コア処分

有害物資混入の可能性

地下水調査 ボーリング孔の洗浄

泥水（産業廃棄物）の発生

揚水試験での多量のくみ上げ

排水の発生、地下水のくみ上げ

地下水追跡でのトレーサー使用

地下水汚染

『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

地質調査における配慮事項
用地・環境・安全などの関係法規に従う
公有地での地質調査⇒管轄する官庁へ許可申請
砂防指定地・保安林・海岸保全地域における地質調査⇒禁止行為確認
ボーリング調査⇒労働安全衛生法順守、地下埋設物注意（試掘など）、不発弾に注意（磁気探査）
気象急変に伴う災害への対策
ボーリング調査終了後⇒埋め戻し『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

調査調査に関連する主な法規

建設に関する法
律
労働条件
安全確保

環境

運搬

河川法、海岸法、港湾法、都市公園法、森林法、建築基準法、宅地造成等規制法
労働基準法、建設労働者の雇用に関する法律、賃金の支払いの確保等に関する法律、出⼊国管理法及び難⺠認定法、外国⼈登録法
労働安全衛生法、火薬類取締法、高圧ガス取締法、消防法、港則法、海上衝突予防法、海上交通安全法
公害対策基本法、騒音規制法、振動規制法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、自然環境保全法、自然公園法、都市計画法、環境影響評価法、土壌汚染対策法
道路交通法、道路法『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

地質調査の有効活用（電子納品）
電⼦納品：調査〜維持管理の公共事業プロセスにおけるデータ再利⽤に不可欠
電子納品の利点• 収納スペース削減、省資源化、情報の共有化と管理の一元化、データ再利用の促進、標準化による品質確保など
電子納品の課題• ボーリング位置情報の正確な入力、XML形式による利活用範囲の拡大『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

地質調査情報の有効活用
建設工事における地質調査の計画作成
社会資本の整備・管理
地震防災・斜面防災• 地震被害予測図作成（地震、液状化）、地盤情報と地震動特性との関係解析、斜面ハザードマップ作成、斜面災害メカニズム等の分析
環境保全• 地盤汚染・地下水汚染の調査・対策、地盤振動の調査・対策、地盤沈下の予測・対策、自然環境の保全
学術研究・教育『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

地質調査業務の積算（１）
積算＝業務委託価格を算出する作業
一般調査業務とコンサルティング業務で構成
一般調査業務• 機会ボーリング、サウンディング、原位置試験、室内試験など
コンサルティング業務（主に解析を伴う業務）• 総合解析とりまとめ、軟弱地盤技術解析、地表地質踏査など
一般調査業務とコンサルティング業務では、技術者や諸経費が異なるので注意『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成

地質調査業務の積算（２）
調査項目、条件、数量、補正などの設定を適正に同じ項目でも、一般調査業務とコンサルティング業務では内容が異なる
特殊な調査や解析は、見積もり徴収する
積算条件の具体的な明示⇒契約手続きの円滑化、成果品質の向上が期待できる見積もり徴収時には、種類、条件、数量、補正の明示が重要
全地連：積算の基準となる『全国標準積算資料（土質調査・地質調査）』を発行
積算資料は随時改訂される⇒最新版を確認し使用『改訂3版

地質調査要領効率的な地質調査を実施するために』を参考に作成