MediaNet No.24（2017.12）

図書館旧館改修工事と資料移転

きのした

木下かずひこ和彦（三田メディアセンター課長）

図1

第1書庫

第2書庫

5階

図書館洋書(B)（斯道文庫）

4階

図書館洋書(B)（斯道文庫）（斯道文庫）

3階

文学部中国文学図書(CL)

図書館洋書(B)カウンター
遠山音楽文庫(TY)
AV資料 ほか

2階

旧分類図書(E)

経済学部図書(EC)

経済学部図書(EC)

1階(福澤研究センター)

和装本
学位論文 ほか

図書館洋書(B)地下1階

和装本 凖貴重書

和装本

旧分類図書
コレクション図書(TA,TB)
戦争文庫

経済学部図書(EC)

工事中の旧館正面（2017年 5 月）1 ）

議会資料、製本新聞
遠山音楽文庫(TY) ほか

地下2階

1

図書館旧館改修工事の概要

図2

2017年 9 月現在，図書館旧館（以下「旧館」）の第3書庫

旧館の構造と2015年時点の資料配置（書庫部分のみ）改修工事が着々と進められている。この工事は正式には2017年 2 月から着手され，工事の事後処理を含えば，建物の下の土を掘りだし，建物と地面の間にめると2019年 5 月末まで 2 年以上にわたり実施され免震層（免震装置）を設ける方法である 2 ）。なお構ることになっている（図 1 ）。

造的に切り分けにくいことから，第 2 書庫もこの免“旧館”は一つの建物と考えられているが，実は震工事の対象となっている。

3 つの構造体が一体となったものである。大会議室や福澤研究センターなどを含む“本体（第 1 書庫を322改修工事のはじまり ～2015年度～含む）”，メディアセンターの書庫のほか，斯道文庫

前述した通り，工事は2017年 2 月から（つまりも入っている“第 2 書庫”と“第 3 書庫”の 3 つで2016年度末から）開始されたが，その前の準備期間ある（図 2 ）。本体は明治45年に竣工したレンガ造（一は2015年度にまで遡る。

部鉄骨鉄筋コンクリート造）の建物で，重要文化財

管財部から旧館の改修工事を行うことになりそうといわれるのはこの一部分である。第 2 書庫は昭和だと連絡があったのは2015年 9 月のことであった。

2 年，第 3 書庫は昭和36年に竣工しているが，竣工

実はこの時点で工事することはほぼ決まっており，年代が示す通り，こちらは（鉄骨）鉄筋コンクリー

10月になると，本体部分への立ち入りを2016年 1 月

ト造である。外観からは区別がつきにくいのだが建上旬から禁止することが公式に学内に告知された。

物の構造はこのように異なっており，今回の改修工

この時期から立入禁止になったのは，その時点では事の目玉はレンガ造である本体の耐震対策工事とい早ければ2015年度中から工事に着手する可能性もうことになる。

あったためだが，いずれにせよ重要文化財を保存・耐震対策工事というと，窓枠や柱などに鉄骨ブ改修するためには工事開始前に詳細な調査が必要

レースを添えるなどして補強する工事がよく行われで，1 月からその調査が開始されることになっていた。

るが，レンガ造の建物ではこの方法では補強が不十立入禁止エリアとなる第 1 書庫に，三田メディア分で建物の外観・内観を損なうことから，今回の工センターはこの時約15万冊の資料を配置しており，事は免震レトロフィット工法という方法で行われるこれをどこか別の場所に移すことが喫緊の課題とことになった。この工法は，誤解を恐れず簡単にいなった 3 ）。 9 月以後，管財部と移動先について協議MediaNet No.24（2017.12）を続け， 8 万冊分は三田キャンパス周辺の倉庫を提を探ることに気を引き締めなければと思わされたの供してもらい，書架や空調設備を設置し書庫としてだった。

転用できることになったが，残る 7 万冊は別の方法

この時に移動した資料（第 1 書庫配架資料）とそを考える必要があった。これは最終的に， 1 冊単位の移動の概要は以下の通りである。
（カッコ内のアでの資料の出納・搬送に応じてもらえる外部の倉庫

ルファベットは請求記号）（書庫）業者が見つかり，そちらに預けることで決（2016年）着した。このように細部を詰めるまでの準備にはさ

1/8

旧分類図書（E）

18,000冊 学外書庫 4 ）

1/12

和装本

12,500冊 学外書庫

2/3 - 5

文学部中国文学図書（CL） 43,000冊
研究室棟地下書庫 5 ）2/8

経済学部図書（EC）

9,300冊 別館 J

2/8

準貴重書

6,200冊 別館 J

2/15 - 19 図書館洋書（B）

59,000冊 別館T

まざまな問題を解決する必要があり，資料移動計画が固まった時には12月になっていた。もはや立入禁止措置前に資料を移動させることは不可能であった
ので，資料移動は 1 月から 2 月にかけて行うこととした。そこで，資料移動までの間に限り，立入禁止措置後もスタッフによる 1 日 1 回限りの入庫が認められることになった。これにより，出納という不便「学外書庫」というのは外部の書庫業者の書庫（埼な方式ながら，利用者への資料提供は維持すること玉県川越市），「別館T」「別館 J」は三田キャンパスができたのである。

周辺で管財部から提供された書庫である。どの資料利用者への広報は，まず10月にその時点で把握しをどこに移すかは，資料のボリューム（資料群自体ている情報を三田メディアセンター協議会委員に説のボリュームと，移動先の収容可能ボリュームの両明することからはじまった。この時点で第 1 書庫が方）や資料の性格（想定される利用者が多いか少な閉鎖されるまでには 3 か月を切っていたため，全ていか，資料の使われ方等）をはじめとして様々な面が説明できなくても，確定した情報から早めに周知から検討して決定した。移動によってこれらの資料することを心がけた。10月には第 1 書庫が閉鎖されは原則として出納による利用となり，利用者が直接るという事実だけを取り急ぎ知らせ，その後資料が書架で資料を見ることはできなくなったが，別館T移せることになってからは，今後の資料利用の展望と別館 Jからは当日または翌日，学外書庫からであっや移動日程を順次周知していくという具合で，全体ても依頼の 2 日後（土日祝日を除く）には資料が提像をまとめて周知できたのは12月中旬であった。10供できる体制をとっている。

月から広報していたとはいえ，全体像が周知できたのは閉鎖まで事実上 2 週間というタイミングであ3

耐震壁設置工事 ～2015～2016年度～

り，利用者の方々にも大変な不安と負担を強いることになってしまった。
三田メディアセンターには利用者から直接のクレームはなかったのだが，秋からの労働組合の団体交渉では，この旧館のことが大きな問題として取り上げられた。当初は第一書庫資料を研究者に相談なく利用できなくするのは研究教育の軽視だという点，資料を移動し利用が継続できることになってからは，移動先の保管環境（温湿度管理含む）などが問われたようである。このことは図書館資料の利用を望む教員の研究者・教育者としての真摯な姿勢の図3

旧館第 3 書庫 1 ，2 階の耐震壁設置場所表れであろう。それだけ図書館やその蔵書が大事だと教員に捉えられていることを改めて実感し，この今回の改修工事では，免震工事の対象外となって問題に対処していく上で大きな心の支えになると同いた第 3 書庫についても補強のための「耐震壁」を時に，改めて利用者のために最大限配慮できる方法1 階と 2 階に設置することになった（図 3 ）。この33

MediaNet No.24（2017.12）

工事はコンクリートを流し込み固める作業を含むた場所だけで良かったとはいえ，こちらも第 2 書庫のめ，2016年 4 月中旬から 6 月上旬までの 2 か月にわ該当場所の資料を移すことになった。

たるものであった。

地下 1 階には和装本，2 階には経済学部図書（EC）

耐震壁は，書架を一部撤去して設置するのだが，が配架されており，いずれも前年度に同じ資料を運文字通りその後は壁となってしまうので，この箇所び出した場所（和装本は学外書庫，経済学部図書はの資料もどこかに移す必要が出てきた。 2 階の経済別館 J ）にそれぞれ収容できるスペースがあったの学部図書（EC）は空いている場所を詰めていくことで移動先に頭を悩ます必要はなかったが，それでもで解決できたが， 1 階の図書館洋書（B）は書架に移動計画を立案，周知し，なるべく利用に支障の出全く余裕がないため，同じく第 3 書庫の地下 1 階にないように実施するのは神経を使う作業となった。

6）

仮置きすることになった 。撤去される書架に置かこれら（第 2 書庫配架資料）の概要は以下の通りれていた資料は，請求記号の並びとしては連続してである。（カッコ内のアルファベットは請求記号）いなかったので，そのまま移動させると抜き出した（2017年）

部分が歯抜けになり利用者にとっても管理上からも1/11 - 12 和装本

12,500冊 学外書庫複雑になってしまう。そこで，請求記号が連続し，2/3 - 4

5,600冊 別館 J

経済学部図書（EC）

かつ減る書架量と同じ分量の資料を選んで地下 1 階に移し，1 階内では撤去される書架を避けるように

5工事に伴う様々な変化資料の並べ替えを行った。これらの移動は前述の改修工事によってキャンパスの景色も大きく変2 /15 ～ 2 /19の図書館洋書（B）の資料移動の際に同わっているので，それらについても記しておこう。

時に行ったが，見かけ以上にハードな作業となった。

（1）福澤諭吉像の移転
旧館正面入口脇で我々を見守ってくれてきた福沢

4

資料移動は続く ～2016年度～
最初に述べた通り，今回の工事は免震装置を設置するのに建物の下の土を掘り出すため，本体と第 2月に三田演説館前に設置された。
（2）ヒマラヤ杉の伐採

書庫の最下階（地下 1 階）の床を全面的に壊すこと

旧館の周囲には，大きなヒマラヤ杉が 2 本立ってになっていた（図 4 ）。第 1 書庫の資料はすでに移いた（図 5 ）。これらは床面を掘削するという工事動済みだったが，第 2 書庫には資料が配架されていの性格上どうしても障害になるため2016年12月に伐たので，工事が目前に迫りこれもどこかに移動させ採されることになった。記録を遡ると1920年代に植る必要が出てきた。

樹されたようで，樹齢100年に及ばんとする大木のこれとは別に，工事中に建物が水平を保っているかどうかを計測する機械を， 2 階の内部壁面の周囲をめぐらすように設置する必要もあった。機器設置

図434

諭吉像は，工事に際して2017年 1 月に撤去され， 2床面掘削中の第 2 書庫地下 1 階（2017年 4 月）伐採を惜しむ声も多数あった。伐採された木の一部は保管され，再利用が検討されている 7 ）。
また旧館正面の植栽も同時期に剪定・撤去された。

図5

旧館正面と東側のヒマラヤ杉（2016年12月）

MediaNet No.24（2017.12）（3）旧館入口の改修ろか福音とすら思えるようになってきたのである。

ここでいう「入口」とは，前述の福澤像があった

改修工事はいまだ進行中であり，今後も資料移動正面入口ではなく，三田メディアセンターと斯道文は発生する可能性があるが，目先のことにとらわれ庫が使用している入口のことである。この入口があず，長期的な視点でどの資料をどのように移動させる第 2 書庫と第 3 書庫の間も掘削する必要があるた

れば，後々効果的な再配置ができるか，このようにめ，2017年 5 月に入口の改修工事が行われた。来年考えて今後も対応していこうと考えている。

度（2018年度）中には，工事の進捗にあわせてもう一度入口を改修する予定になっている。

注1 ）写真は管財部からの提供。

6

さいごに
この旧館改修工事とそれに伴う資料移動は，ある慶應義塾広報室．“図書館旧館改修工事進捗状況について（2017年 8 月）”．慶應義塾．

日突然降ってきた天災のようなものだった。ちょう

https://www.keio.ac.jp/ja/news/2017/8/2/27-22756/，

ど山中資料センター 2 号棟竣工に伴う資料移動中で（参照あったこともあり，平行して 2 つの資料移動を扱う

2017-09-15）.

2 ）免震レトロフィット工法ついては，以下を参照。のは本当に大変な作業であった。しかし，立て続け戸田建設．
“今ある建物を丸ごと免震「免震レトロフィット」”．に資料移動を行っていく中で，これらの資料移動は，戸田建設．

三田メディアセンターの中長期的な資料再配置を考

http://taishin.toda.co.jp/new_tec/retorofit.html，

える上では，願っても決して得られない機会なのだ（参照と思うようになってきた。

2017-09-15）.

3 ）この時，白楽サテライトライブラリーから山中資料センター

計算上は，三田メディアセンター内の書架はすで2 号棟への50万冊の資料移動を並行して実施していた。に100%に近い状態で資料が配架されている。書架

この詳細についてはMediaNet No.23の特集記事（p.26～の占有率が80%を超えると，新着資料を並べるのに40）を参照。

苦労し事実上満杯，というのが一般的な見方である。
書架を見るとあちこち空きがあるように見えても別4 ）旧分類図書（E）は，その後2017年 3 月に学外書庫から山中資料センター 2 号棟に移動した。の場所では天板の上にも資料が置かれていたり，あ5 ）文学部中国文学図書（CL）はほとんどが中国書で，復るいは書架一面にびっしり資料が収まった場所だと刻や合綴も多く書誌事項だけでは著作物を特定できない数冊の資料を入れるために書架何本分も資料移動をケースが多い。そのため利用者が自分で手に取って中身余儀なくされたりしているのが現状なのである。

を確認できる場所に収める必要があり，研究室棟地下書

山中資料センター 2 号棟への資料移動は，この100%近い書架の状態を解消するために行ったのだ

庫にあった製本洋新聞を学外書庫に移すことで配架場所を確保した。

が，空いた書架を活用するためには資料を再配置す

6 ）第 3 書庫の地下 1 階には，（山中資料センターへの移動る必要があることはわかっており，それをどう実現準備で）白楽サテライトライブラリーに資料を移したたするかは課題であった。資料を再配置する際には一めにちょうど空いている書架があった。

時的に資料を仮置きする場所が必要だが，旧館工事7 ）伐採前には安全祈願とヒマラヤスギに対する感謝の気持ちのおかげで，それを一時的にではあるが図書館の外から，米・塩・酒が供えられた。また再利用の方策の一つに設けることができたのである。

として，この木材を利用したストラップが制作され2017年

資料再配置の本格的な実行には旧館の工事完了を9 月から慶應義塾公式グッズとして販売されている。

待つ必要があるが，逆にその時間を活かして計画をしっかり立てられれば，仮置きした資料を戻す際に円滑に資料再配置を実現できるだろう。この千載一遇のチャンスを逃せば，大規模な資料再配置は不可能といってもいいかもしれない。このように考えられるようになってくると，旧館の改修工事は天災どこ35