次世代赤外線天文衛星

SPICA
プロジェクトステータスおよび
光赤天連タスクフォ スの光赤天連タスクフォースの位置づけ

STFキックオフミーティング（２００８年１１月１２日）
松原英雄、中川貴雄、
ＳＰＩＣＡプリプロジェクトチーム

SPICA
1

SPICA

目次


ＳＰＩＣＡプロジェクトステータス
ＳＰＩＣＡ概要
 プロジェクトの現状
 体制




光赤天連タスクフォースの意義・役割意義 役割と権限 当面のタスク 構成・運営・活動（案）2

ＳＰＩＣＡ
プロジェクトステ タス
プロジェクトステータス

SPICA
3

SPICA

SPICA 概要
目的




銀河の誕生と進化過程の解明
惑星系形成過程の総合理解
ラグランジュ点利用技術の開拓

仕様

望遠鏡: 3.5m, 4.5 K
必須波長域: 5-200 μ必須波長域μm










L4

中間赤外線観測装置
コロナグラフ（オプション)

遠赤外線観測装置

軌道: 太陽ー地球系のラグランジュ点L2周りのハロー軌道
重量: 3.232t

打上: 2017年 (H-IIA)

L3L1Sun

L2Earth

L54

SPICA

ＳＰＩＣＡプロジェクト現状
日本






ミッション定義審査合格（2008年３月）
ＪＡＸＡ ＨＱによるプロジェクト準備審査合格（2008年５月）
JAXA プリプロジェクトチーム発足 ：”Phase-A”へ (2008年６月)

欧州




ESA Cosmic Vision プロポーザルが受理される(2007年10月)
ESA Internal Study (Nov 0707- May 08)
ESA Industrial Study (- Sep 09)
LOA (Letter of Agreement) を ESA-JAXA 間で交わす予定

日本・欧州で、Phase-A
Consortium Meeting (May 08)
プロジェクト が正式に
 韓国
Korea-Japan meeting (July, Nov. スタート！
08)
米国


SPICA

プロジェクトスケジュール
Year(J)
Year

H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30((2007)) (2008)() (2009)() (2010)() (2011)() (2012)() (2013)() (2014)() (2015)() (2016)() (2017)() (2018)
()
MDR

JAXA

SRR

Project
H20.3.12 Prepartaion
Review

ConceptStudy

PDR

SDR Project

CDR

FM
Lauch
Review
BeforeLaunchReview

Review

Concept
DesignMissionDefinition

Overall
DesignDetailed
DesignPhase-C/D

After
LaunchReview

Launch. PV
Obs.
Oper. Phase Phase

Acceptance
Review

CV

CV

CV

Selection

Down
D
Selection

FinallFi
Selection

ESA

Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ
Ｐｈａｓｅ

Now

Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ
Ｐｈａｓｅ

PDR

Overall
DesignCDR

Detailed
DesignFinal
Review
Ri

Phase-C/D6SPICA

ＳＰＩＣＡのライフサイクルと審査
SPICAのライフサイクル

Phase-A
開発研究

研究

ライフサイクル(Life Cycle)

概念設計(Conceptp Design)g

宇宙開発委員会(Space Activity Comittie)

計画決定(SystemyDedfinition)

開発研究移行事前評価

理学委員会(Space Science Steering Committee)

システム要求審査（SRR)

Phase-B

Phase-D

Phase-C
開発

基本設計(Preliminaryy Design)g

詳細設計(Critical Design)g

製作・試験(Integrationgand Test)

射場整備・打上げ(Launch campaing)p g

初期運用(Checkout)

開発移行事前評価

ミッション最終定義審査（FMDR)

SPICAタスクフォース(SPICA Task Force)
JAXA経営審査(JAXA Management Review)

プロジェクト準備審査(Project Preparation Review )H20.5.12

プロジェクト移行審査(Project Approval

JAXA技術審査(JAXA Technical Review)ESA審査(ESA Review)

基本設計審査（PDR)

詳細設計審査（CDR)

開発完了審査Preliminary Design Review（PDR)

Critical Design Review（CDR)

System Acceptance Review

システム定義審査（SDR)
Cosmic Vision
2nd. Selection

Cosmic Vision
Final Selection

打上げ準備完了審査（LRR)

ＳＴＦからの責任ある提言を上記のライフサイ
クルに沿って適宜取り込んで行きたい（具体的なタイミングは要相談）
7

SPICA

プリプロジェクトチ ムのこれま
プリプロジェクトチームのこれまでの活動
JAXAプロジェクト準備審査後以下の作業を行った：
た

ミッション提案書をもとにミッション要求書を策定
まだまだ記入すべき項目がある
 英語も付記、欧州SAFARIコンソーシアムのScience
Requirement Document等との整合をとる
 SRRまでの間にSTFやその他のステークホルダーとの調整を経てミッション要求・システム要求を見直していく（プリ）プロジェクト推進体制の整備
プ プ ジ
推進体制 整備

10/3 プリプロジェクトキックオフ会議を開催
8

STFの位置づけ

SPICA
9

ＳＰＩＣＡ光赤天連タスクフォ ス
ＳＰＩＣＡ光赤天連タスクフォース（STF）の意義

SPICA



２００８年春の光赤天連総会での議論国際委員会「SPICAステアリング委員会」の立ち上げをグげ行い、
 それに対応する国内委員会として光天連タスクフォーそれに対応する国内委員会として光天連タスクフスを立ち上げる。


国際的な「SPICAステアリング委員会」において、国際的な「SPICAステアリング委員会」において日本が主導的な役割を果たしていくためには、事前に国内で十分な議論を行っておく必要がある。
前に国内で十分な議論を行っておく必要がある
 そこでSPICAタスクフォース（STF）を、 「SPICAステアリング委員会」よりも先に立ち上げる
10

SPICA

ＳＰＩＣＡタスクフォ スの位置づけ
ＳＰＩＣＡタスクフォースの位置づけ

日本天文学コミュニティ

韓国

欧州

米国

光赤天連タスクフォース
ＳＰＩＣＡステアリング委員会
ＳＰＩＣＡプロジェクト推進委員会

衛星プロジェクト

ＳＰＩＣＡプロジェクトの全体（科学・技術・政治的状況）を把握を把握。
基本方針の最終決定機関
国（機関）間の調整

運用・データ処理
データセンター

遠赤外線観測装置

望遠鏡

中間赤外線観測装置

ＳＰＩＣＡ（プリ）プロジェクトチーム

11

SPICA

国際的なＳＰＩＣＡコミュニティに対して、日本のコミュニティの代表


ＳＰＩＣＡプロジェクトへ 国内コミュニティから意見を上げる
ＳＰＩＣＡプロジェクトへ、国内コミュニティから意見を上げる

観測装置開発のコーディネート

ＳＰＩＣＡステアリング委員会（国際委員会）に代表を送る

ＳＰＩＣＡチームに対して、国内コミュニティとの議論のＳＰＩＣＡチムに対して 国内コミュニティとの議論の窓口


ＳＰＩＣＡ光赤天連タスクフォ ス
ＳＰＩＣＡ光赤天連タスクフォースの役割

大学・研究機関・ＪＡＸAの間で効率的な役割分担
大学
研究機関 ＪＡＸAの間で効率的な役割分担

コミュニティのＳＰＩＣＡの利用を推進
日本主体の国際的Legacy Programを 他の大型観測装置とのコーディネート
12ステアリング委員会立ち上げについての状況

SPICA



ESA－JAXAは、Cosmic Vision でのJAXAとの協力に関して包括協定を締結準備中
SPICAに関する協定をこの締結後に
 SAFARIコンソーシアムでは既に科学目的とミッション要求についての突っ込んだ議論を開始している


銀河系外：Kate Isaak (Univ. Cardiff ) 銀河系内：Javier R. Goicoechea (Universidad Complutense de Madrid)


米国




S C
SPICAへの参加を画策中。NASAの参加を画策中。 S Decadal
ecada SuSurvey
ey Report
epo t からの支持表明獲得を目指している。

韓国

SPICAへの参加を画策中
13

SPICA

ＳＰＩＣＡ光赤天連タスクフォースの権限（プリプロジェクトフェーズ）

SPICAプリプロジェクトにおけるミッション要求／仕様や 衛星 観測運用システム要求／仕様の仕様や、衛星・観測運用システム要求／仕様の策定活動において、プリプロジェクトチームメン
バ に 責任ある提言を行う
バーに、責任ある提言を行う。
 プリプロジェクトチームは、SRRおよびSDRのため 上述した要求書 仕様書 策定を タ ク
めの上述した要求書・仕様書の策定を、タスクフ
ォースとの協議のもとに進めていく。


このようなタスクフォースの存在は、宇宙理学委員会において認知されるべく準備を進める。
備を進14

（プリ）プロジェクトがＳＴＦに期待すること（ＳＲＲまで）(1)
( )

SPICA



ＳＰＩＣＡプリプロジェクトチームの当面のメインタスク（2009年秋 ： System Requirement Review (SRR) まで）

SRRでは、「システム要求の明確化（＝曖昧さの除去）」と「網Sは 「シム要求 明確化（ 曖昧さ 除去） と「網羅性（＝洩れ抜けの除去）」が求められる
 そこで、「われわれはＳＰＩＣＡミッションで何をしたいのか？」 「そのためにはどのようなミッションにする必要があるのか？」を「ミッション要求書」として再整理し、それと様々な制約事項（をミッション要求書」として再整理し、それと様々な制約事項（打ち上げ手段、現実的に使える技術など）を考慮して、実際に実現可能なシステムの概念設計を行う。
 これらを基に、これらを基に、「システム要求書」を策定。
システム要求書」を策定。
「システム」 は、衛星だけではない：衛星システム
衛星管制 運用システム
衛星管制・運用システム
科学利用・情報システム （データアーカイブ・ユーザーサポートなど含む）

15

（プリ）プロジェクトがＳＴＦに期待すること（ＳＲＲまで） (２)
( )

SPICA



SPICAプリプロジェクトチームは、衛星システム全体のシステム設計（観測装置へのリソ ス配分も含む）の見直しをテム設計（観測装置へのリソース配分も含む）の見直しを現在行っている。同時に「システム要求書」の見直しも。


目標：2009年秋のSRR までに全体として整合のとれたシステム設計を完成する

この過程で、現在想定しているすべての観測装置の仕様を満たすことが困難と考えられる。
チームが想定する観測装置の仕様・性能（波長範囲・波長分解能・視野・感度・指向精度など）は、科学目的を達成するために十分と言えるか？
 どの装置のどの機能は絶対に譲れないのか？


ＳＲＲにおいて観測装置の要求仕様・要求性能について確定したものを提示するために タスクフォースの責任ある定したものを提示するために、タスクフォースの責任ある提言が絶対に必要。
16

SPICAプリプロジェクトのスケジューSPICAル（SRRまで）

STFからのInput17

SPICA

SPICA 光赤天連タスクフォ
光赤天連タスクフォース
ス
構成と運営（案）光赤天連メンバーを中心に、特に SPICA に関心が高い、各分野を代表する「プロジェクト外」の研究者８ ９名＋「プロジェクト野を代表する「プロジェクト外」の研究者８－９名＋「プロジェクトを代表するオブザーバ兼事務」１－２名、合計10名程度。
分野 ： 銀河形成、活動銀河中心核、銀河一般、星形成・星形成領域、恒星成領域
恒星・恒星進化
恒星進化、惑星形成、系外惑星、太陽系、天体惑星形成 系外惑星 太陽系 天体
物理学一般

選考方法 ： 推薦・立候補を受け付け、運営委員からの推薦を合わせて 運営委員会での議論を経て 最終的には総会で承合わせて、運営委員会での議論を経て、最終的には総会で承認。
任命方法： 光赤天連運営委員長より委嘱（ただし兼業業務とはしない）
任期 ： ２年
委員長は互選。幹事（会議のアレンジ・議事録作成等）を置く。
18

SPICA 光赤天連タスクフォ
光赤天連タスクフォースス
活動指針（案）SPICA



活動 ：一、二ヶ月に一回のペースで(TV)会議。
 旅費はJAXAからサポートする。
 キックオフ：活動内容の提起から始める。プロジェクトとの関わりを明確にする


活動の指針：SPICA について、また、プロジェクトの現状について理解を深め（ミッション要求書の吟味＆TF会議を通して）
 SPICA 観測装置の提案をよく理解して、そのサイエンスの面からの得失について提言する






プロジェクトの進行とタイミングを合わせて、「TFレポート」を年２回
プ
ジ クトの進行とタイミ グを合わせて 「TFレポ ト を年 回
発行 Æミッション要求書・システム要求書への反映

SPICAに関心を持つ研究者の意見分布を把握し、プロジェクトとのI/Fの役割を果たす

報告 ： ３ヶ月に１回、運営委員会に活動を報告

19バックアップスライド

SPICA
20

SPICA

ＳＰＩＣＡプリプロジェクトチームにおける
ＳＰＩＣＡプリプロジェクトチ
ムにおける国際協力・取りまとめの流れ
衛星プロジェクト（JAXA）
システムとりまとめ、プロジェクト管理

遠赤外線観測装置

望遠鏡

ESA
サブシステムとりまとめヨーロッパ・コンソーシ
アム
サブシステム開発


ヨーロッパ
各国
担当分開発


中間赤外線観測装置
JAXA
サブシステムとりまとめ
JAXA
望遠鏡評価


ESA
望遠鏡制作


国内研究
機関
担当分開発


韓国
担当分開発


日本
検出器開発
21