第８号議案
２０２３・２０２４年度の広域連系系統等の年間作業停止計画の承認及び公表について（案）
広域機関が取りまとめ、確認及び承認する広域連系系統等の年間作業停止計画（別紙１）について、業務規程第１６１条第３項の規定に基づき、別紙２のとおり確認し、承認する。
また、業務規程第１６８条の規定に基づき、個々の電源の運転状況や需要者の電力使用状況が推測可能な電力設備を除いた広域連系系統等の年間作業停止計画（別紙３）を公表する。
加えて、長期的な予見性を確保するため、２０２５年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名（別紙４）を別紙２及び別紙３とあわせて別紙５のとおり本機
関ウェブサイトにて公表する。
１．年間作業停止計画の承認（１）広域機関が取りまとめ、確認及び承認する年間作業停止計画
別紙１のとおり・広域調整対象作業停止計画
・一般送配電事業者調整対象作業停止計画：：

約 1,400 件
約 13,800 件（２）確認事項（詳細は別紙２のとおり）① 送配電等業務指針第２４４条の作業停止計画の調整における考慮事項に基づいていること。
② 広域調整対象作業停止計画の調整案に対し、発電計画提出者から再調整の申出がないこと。
③ 一般送配電事業者調整対象作業停止計画について、不調がないこと。
（３）確認結果
確認事項の①～③について確認し、妥当であると判断したことから承認する。
（４）承認日２０２３年２月２２日
２．年間作業停止計画の公表
公表日：２０２３年３月１日
以上【添付資料】
別紙１：２０２３・２０２４年度の年間作業停止計画（承認対象）[非公表]
別紙２：広域連系系統等の作業停止計画調整・確認結果について
別紙３：２０２３・２０２４年度の年間作業停止計画
別紙４：２０２５年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名
別紙５：ウェブサイト公表文※別紙１は、電源線や専用線等の情報が含まれるため業務規程第１６８条の規定及び系
統情報の公表の考え方 ２．（2）①の注 2)に基づき、非公表とする。

1
別紙２

広域連系系統等の作業停止計画
調整・確認結果について（2023・2024年度の年間計画）

2023年 2月22日
電力広域的運営推進機関

目 次

2

１

年間作業停止計画の調整・確認について

２

年間作業停止計画の調整・確認結果(1) 広域調整対象作業停止計画
a 調整・確認状況
b 調整案に対する申出状況及び不調件名
c 主要作業件名(2) 一般送配電事業者調整対象作業停止計画
a 調整・確認状況
b 不調の解決に向けた対応の依頼状況(3) 調整・確認結果

1 年間作業停止計画の調整・確認について

3◼ 広域機関が取りまとめ、確認、承認する作業停止計画• 本機関は、広域連系系統及び連系線の運用容量に影響を与える電力設備（広域連系系
統等）の作業停止計画の取りまとめを行う（業務規程第156条第1項）• 本機関は、作業停止計画の最終案を受け取ったときは、広域連系系統等の作業停止計画
を取りまとめ、別表１１－２で定める期日までに、これを確認の上、承認する。（業務規程第161条3項）（今回の公表事項）◼ 作業停止計画の調整等• 本機関は、①広域連系系統等のうち、連系線の運用容量に影響を与える広域連系系統等の作業停止計画の調整（広域調整対象作業停止計画）を行う。（業務規程第156条第2項）• 一般送配電事業者は、②連系線の運用容量に影響を与えない電力設備の作業停止計画の調整（一般送配電事業者調整対象作業停止計画）を行う。（送配電等業務指針第229条）• 本機関は、共有された広域連系系統等の作業停止計画の調整案に対して、発電計画提出
者から再調整の申出があった場合は、再調整を行い、必要に応じて見直しを求める。
（業務規程第160条第2項）• 本機関は、一般送配電事業者調整対象作業停止計画について、一般送配電事業者から不調の解決に向けた対応の依頼があった場合は、調整に向けた対応を行う。（業務規程第164条）

1 年間作業停止計画の調整・確認について

4◼ 原案受領から理事会承認後の公表に至る調整・確認フローは以下のとおり。
原案
発
電
計
画
提
出
者

（

集約

１
）
発電設備
作業停止計画

集
約

原案の共有
11/7

作
業
停
止
調
整

作業停止
計画

集約

調
整
案
の
共
有

作
業
停
止
（ 調
整
2
）

発電設備
作業停止計画集
約

調整案の共有
1/13

最終案

調
整
案調
に整
対の
す申
るし
本出
機受
関付
に
よ
る
～1/2３

作業停止
計画

共
有
・
公
表

作業停止
計画

（

集約

※

共
有
時
期

作業停止
計画

原
案
の
共
有

※

広
域
機
関

作業停止
計画

作業停止
計画

※

一
般
送
配
電
事
業
者

調整案

３
）
発電設備
作業停止計画

集
約

確
認

承
認

今回の公表内容
最終案の承認
公表

２/22
3/1

※１：広域連系系統等の作業停止計画原案を会員その他の関係する電気供給事業者その他作業停止計画提出者と共有（業務規程第157条第3項）※２：広域連系系統等の作業停止計画調整案を会員その他の関係する電気供給事業者その他作業停止計画提出者と共有（業務規程第159条第3項）（調整案に対して、発電計画提出者から本機関による作業停止調整を申し出る場合の申出期日を1/24として共有）※３：広域連系系統等の作業停止計画を会員その他の関係する電気供給事業者その他作業停止計画提出者と共有（業務規程第162条第2項）
系統情報の公表（業務規程第168条）

（参考）作業停止計画の調整範囲のイメージ
広域連系系統等（広域機関が取りまとめ、確認、承認）① 広域機関調整対象作業停止計画② 一般送配電事業者調整対象作業停止計画
広域連系系統広域連系系統以外

連系線の運用容量に影響を与える

連系線の運用容量に影響を与える

連系線の運用容量に影響を与えない

連系線の運用容量に影響を与えない

5

6

余 白

目 次

7

１

年間作業停止計画の調整・確認について

２

年間作業停止計画の調整・確認結果(1) 広域調整対象作業停止計画
a 調整・確認状況
b 調整案に対する申出状況
c 主要作業件名(2) 一般送配電事業者調整対象作業停止計画
a 調整・確認状況
b 不調の解決に向けた対応の依頼状況(3) 調整・確認結果

2(1)a 調整・確認状況（広域調整対象作業停止計画）

8◼ 広域調整対象作業停止計画について、送配電等業務指針第244条（作業停止計画の調整における考慮事項）の規定に基づき、下表のとおり、各項目の内容を確認し、停止時期や期間、同調作業停止の調整を実施した。
◼ その結果、以下の各項目について妥当なものと判断した。
送配電等業務指針に定める考慮事項（第２４４条）1.公衆安全の確保

広域調整対象作業停止計画
主な確認ポイント

広域機関確認結果

・ 作業の必要性
・ 安全の確保（実施時期、作業期間等）○

・ 各エリアにおける複数連系線の同時停止回避
・ 同一停止区間の作業同調
・ エリア需給状況を考慮した作業実施時期
・ 重負荷期作業実施時の供給力、予備力○

8.発電の抑制若しくは停止又は市場分断の回避

・ 発電設備停止作業との同調
・ 連系線の重潮流時期の回避○

9.作業停止期間の短縮及び作業の効率化

・ 作業の内容、工程、工法
・ 同一停止区間の作業同調○

10.電気供給事業者間の公平性の確保

・ 発電出力抑制時の抑制箇所及び抑制量○

11.複数の連系線の同時期の停止の回避

・ 各エリアにおける複数連系線の同時停止回避○

2.作業員の安全確保
3.電力設備の保全
4.作業停止期間中の供給信頼度
5.作業停止期間中の調整力
6.作業停止期間中の一般送配電事業者の供給区域の供
給力
7.需要の抑制又は停止を伴う作業停止計画における需要家の操業計画2(1)b 調整案に対する申出状況（広域調整対象作業停止計画）◼ 2023年1月13日に共有した調整案に対し、発電計画提出者から本機関による再調整の申出（1月23日〆切）は無し。
項目

件数調整案に対する再調整の申出

0件◼ 広域調整対象作業停止計画について、不調件名は無し。
項目

件数

広域調整対象作業停止計画の不調件名

0件

9

10

余 白

2(1)c 2023年度作業件名（広域調整対象作業停止計画）
【凡例】

制約箇所

4月

5月

6月

7月

8月

①5/30～6/14 道南幹線2L

本北
州海
間道

北本

：連続作業

9月

11月

12月

1月

2月

10/17～23 帰線(10/20～21 第2極)

3月

3/20～22 第2極

6/9～13 第1極②6/19～7/5 道南幹線1L

新北本①9/1～10 新北本

9/22～25 吾妻幹線１L
9/26～29 吾妻幹線２L
9/25～26 川内線1L
9/27～28 川内線2L①6/6～9/20 相福幹線1L

東北東京間
6/13～16 南いわき幹線2L
6/19～22 南いわき幹線1L

11/5～24 いわき幹線1L①11/29～12/11 FC

12/16～17 FC③10/22～11/4 2FC②4/26～6/9 中信変全て北部系統切替

新信濃

12/4～7 相福幹線2L

9/24 新福島

佐久間

東
京
中
部
間

：毎日作業・単日作業

10月③8/20～29 第2極

11①3/15～4/22 中信変全て北部系統切替⑤3/29～5/9 中信変全て北部系統切替④11/10～26 1FC
3/9～10 1FC

6/10～11 2FC

東清水②3/1～14 2FC③3/15～28 2FC①3/1～7/27 2FC

系統連系試験 2FC②9/29～10/15 第1極①9/1～23 第2極

飛騨信濃④3/18～27 第1極③9/29～10/3 双極
10/15 双極9/1 双極9/17 双極

中部関西間
中部北陸間

6/1～4 BTB（交流連系)
6/6～9 ,12～16 BTB

4/21 BTB

北陸関西間

6/1～2 越前嶺南線1L（1・2L運用停止：連続）
6/3～4 越前嶺南線2L（1・2L運用停止：連続）
6/8 山崎智頭線2L
6/9 山崎智頭線1L

5/15 西播東岡山線1L

関西中国間
関西四国間
中国四国間

①9/25～12/5 越前嶺南1L（1・2L運用停止：連続）
11/6 西播東岡山線2L
11/13 西播東岡山線1L
11/27 新岡山幹線 2L
9/11～15 新岡山幹線2L
11/28 新岡山幹線 1L
9/19～22 中国東幹線1L
11/29 日野幹線 1L
10/2～5 中国東幹線2L
11/30 日野幹線 2L

9/4～8 新岡山幹線1L

10/20 2L

4/4～5 2L

10/16 本四連系線1L
10/17 本四連系線2L①4/6～27 本四連系線2L②5/10～6/27 本四連系線1L①4/14～25 関門連系線1L

中国九州間①9/25～12/5 BTB(交流連系)

4/26 関門連系線2L②5/10～21 関門連系線2L

3/18 本四連系線1L
3/19 本四連系線2L

（参考）2023年度作業における主な調整結果
連系線
北
海
道
本
州
間

調整内容

北本

①②：電線地線張替③：第2極サイリスタバルブ細密点検

・①②電線腐食が確認されており計画的な実施が必要。
重負荷期を避けて実施。
・③他直流設備停止との重複を回避。

新北本①：特定点検（塩分測定・碍子洗浄）・重負荷期を避けて定例的に実施。

①：南相馬変電所 相福幹線ＣＢ,線路側・母線側ＬＳ取替（A）

・定格短時間遮断電流超過対策。
冬季重負荷期を避けて実施。

佐久間①：取引用計量設備更新（CVT,CT,WHM盤）他・ 他直流設備停止との重複を回避。

新信濃①②⑤：信濃ルート作業による系統信頼度確保（B）③：バルブホール内清掃他④：50Hzサイリスタバルブ本体、PG-LEC盤点検他

・①②⑤リニア中央新幹線への電源供給用変電所である下伊那変電所の2024年10月運開に向けて、本期間に実施する必要あり。
・③④重負荷期を避けて定例的に実施。

東清水①：制御盤・保護盤取替/２FC系統連系試験（C）②：６０サイリスタバルブ制御盤他初期点検③：５０サイリスタバルブ制御盤他初期点検

・①経年劣化による部品取替、他連系線との重複停止回避
・②③制御盤取替から一定期間（半年程度）経過後に実施が必要。飛騨信濃FC作業と重複するが、後工程に他FC作業が控えており、リスク評価の上、許容して実施。

①②：飛騨変換所定期点検
飛騨信濃 ③：双極共通制御盤点検バルブホール空調点検（共通部）他④：調相コンタクト交換

・①②重負荷期を避けて定例的に実施。
・③共通部の点検のため双極停止が必要。②と同調実施。
・④重負荷期を避けて実施。東清水FC作業と重複するが設備動作が規定回数に達する見込み、後工程も他FC作業が控えていることから、リスク評価の上、許容して実施。

東北東京間

東
京
中
部
間

主な作業

12

中部北陸間 ①：交流連系に伴う停止

・北陸関西間作業に伴う南福光交流連系

北陸関西間 ①：越前嶺南線No.75～No.116電力線他張替工事（D）

・経年劣化により電線腐食が進行していることから早期に張替が必要。
一定区間に区分して複数年で実施。

中国四国間 ①②：ケーブル接続箱解体調査、ケーブル接続部細密点検他

・①②重負荷期を避け、天候安定期に実施。

中国九州間 ①②：送電線補修工事

・重負荷期を避け、天候安定期に実施。
※ 定期的なものではなく、１か月以上の長期間に亘る下線付きの件名は、次頁以降にて詳細を記載

2024年度作業停止計画 主要件名抜粋

13

【凡例】

制約箇所
本北
州海
間道

北本

4月

5月

6月

7月

4/22～26 第1極

9月：毎日作業・単日作業

10月①8/5～20 第1極

11月

12月

1月

2月

3月

3/20～24 第2極

10/17～20 帰線②9/5～20 第2極③8/21～9/4①6/20～7/5

新北本

東北東京間

8月

：連続作業

② 6/29～8/2
4/1～5, 4/8～12
5/27～30 いわき幹線1L
新福島2B
6/3～6
いわき幹線2L
6/18～20 相福幹線１L
4/15～19 南いわき幹線1L
6/25～27 相福幹線２L
4/22～26 南いわき幹線2L
6/4～7
吾妻幹線１L
6/11～14 吾妻幹線２L

佐久間④9/22～10/7
10/16～27
新福島500kV母線
10/21～30
南相馬MT2

9/14 新福島4B
9/15 新福島4B
9/16 新福島3B
10/24～25 川内線1L⑰0/28～29 川内線2L

12/3～7 相馬双葉幹線1L

3/17～21 南相馬MT3

12/9～13 相馬双葉幹線2L

11/11～11/22 西仙台MT2① 3/1～7/5 FC

6/22～23 FC①3/29～5/9 中信変全て北部系統切替

東
京
中
部
間

新信濃

系統連系試験 2FC②5/10～12/2 2FC③5/10～26 1FC

6/25～28 1FC

東清水⑤12/8,14～16 1・２FC

系統連系試験

①6/8～21 2FC
6/7 第1・2極（交互）

飛騨信濃

3/22～23 1FC④9/4～11/29 1FC
12/21 2FC

系統連系試験

①9/17～11/29 第1・2極②10/3～21 第1極⑤3/1～4/14 第2極④12/8,14～15 第1・2極③10/28～11/15 第2極

中部関西間

4/8～12 三重東近江1L（1・2L運用停止：連続）
4/15～19 三重東近江2L（1・2L運用停止：連続）

中部北陸間

4/8～12,15～19 BTB（交流連系）①9/11～26 BTB

北陸関西間

9/11～13,9/17～21 越前嶺南線2L 架渉線点検（1・2L運用停止：連続）
4/2 西播東岡山線2L

関西中国間

5/20～23 播磨西線1L
5/24～27 播磨西線2L
5/10～13 播磨西線1L
5/14～17 播磨西線2L

11/27～29 日野幹線2L① 10/31～3/31 第2極

関西四国間
中国四国間
中国九州間 ①4/12～23 関門連系線1L

9/17～20 日野幹線1L②10/31～11/1 第1極
5/8～9
本四連系線1L②6/3～29 本四連系線１L①5/10～31 本四連系線2L

5/21 関門連系線1L②5/9～20 関門連系線2L

10/7 本四連系線1L
10/8 本四連系線2L②3/1～12/15 第1極（参考）2024年度作業における主な調整結果
連系線
北
海
道
本
州
間

東
京
中
部
間

主な作業

14
調整内容

北本

①②：サイリスタバルブ定期点検

・①②他直流設備停止との重複を回避

新北本①③④：新北本架線工事②：交直変換装置点検

・①③④冬季重負荷期を避けて実施
・②冬季重負荷期を避けて定例的に実施

佐久間①：佐久間東幹山線1,2L停止に伴う停止（E）

・①冬季重負荷期を避けて実施。新設ルートと既設ルートの交差箇所が複数あり、当該区間工事中は長期間の2回線停止が必要

新信濃①：信濃ルート作業による系統信頼度確保（B）②④：2FC制御保護装置取替/1・2FC系統連系試験（F）③：FCI/F盤、1FC系統過電圧保護盤切替⑤：集中監視制御装置サーバー取替（G）

・①リニア中央新幹線への電源供給用変電所である下伊那変電所の2024年10月運開に向けて、本期間に実施する必要あり
・②④系統連系試験に伴う新信濃・飛騨信濃FC4台制約期間を軽負荷期に設定。他直流設備との重複を回避
・③ ②と重複するが、同作業に伴うFC2台停止と同調。
・⑤土日作業とし、需給・市場への影響を軽減。他直流設備停止との重複を回避東清水①：交流機器点検・①重負荷期を避けて実施。他直流設備停止との重複を回避①：新信濃2FC制御保護装置取替に伴う系統連系試験（F）②③：調相コンタクト交換
飛騨信濃④：集中監視制御装置サーバー取替（G）⑤：開閉器本体取替

・①新信濃②と同様
・②③重負荷期を避けて実施。系統連系試験に伴う制約と同調
・④新信濃⑤と同様
・⑤佐久間FC作業と重複するが、設備動作が規定回数に達する
見込みであることから、リスク評価の上、許容して実施。

中部北陸間 ①：定期点検

・①北陸関西間作業に伴う南福光交流連系と同調

関西四国間 ①②③：制御保護装置更新（H）

・①②系統連系試験に伴う双極停止期間を軽負荷期に設定。１・2
極作業を連続して実施することで双極停止期間を短縮

中国四国間 ①②：ケーブル接続箱解体調査、ケーブル接続部細密点検他

・①②重負荷期を避け、天候安定期に実施

中国九州間 ①②：送電線補修工事

・①②重負荷期を避け、天候安定期に実施。
※ 定期的なものではなく、１か月以上の長期間に亘る下線付きの件名は、次頁以降にて詳細を記載

（A）主要作業概要：南相馬変電所 相福幹線ＣＢ・ＬＳ取替
項目

15

内容

作業箇所

南相馬変電所

作業内容

ＣＢ，線路側･母線側ＬＳ 取替

停止区間

相福幹線１回線作業停止期間 １号線：2023年6月6日 09:00 ～ 2023年 9月20日 17:30（107日間）
南相馬変電所 相福幹線１・２号線の遮断器と断路器は、2022年度末以降、南相馬変電所至近端
作業の必要性 における相福幹線事故時の故障電流が、定格遮断電流および定格短時間電流を超過する想定である
ことから取替が必要である。
作業日程
設定理由

遮断器･断路器の納期を確保のうえ、冬季重負荷期の回避を優先して期間を設定。

（A）概略図：南相馬変電所 相福幹線ＣＢ・ＬＳ取替

16

【概略図】
南相馬変電所
常磐幹線

福島変電所
1回線作業停止（作業箇所：南相馬変電所）
相福幹線

相馬双葉幹線

東福島変電所

いわき幹線

＜凡例＞
500ｋV
275ｋV
154ｋV

母線：単母線で表示

（B）主要作業概要：信濃ルート作業による系統信頼度確保（下伊那分岐線新設工事）
項目

内容

作業箇所

中信変電所

作業内容

信濃ルート作業による系統信頼度確保

停止区間

17

中信変 全て北部系統切替※新信濃FC 60Hz→50Hz向き運用容量：最大60万kW低下（運用容量0万kW）
2023年3月15日 00:00 ～ 2023年4月22日 24:00（連続39日間）

作業停止期間 2023年4月26日 00:00 ～ 2023年6月 9日 24:00（連続45日間）
2024年3月29日 00:00 ～ 2024年5月 9日 24:00（連続42日間）
リニア中央新幹線への電源供給のため下伊那変電所を新設するとともに、500kV南信幹線から同変電所に分作業の必要性 岐する下伊那分岐線を新設することから、南信幹線の一部鉄塔の建替が必要となる。

作業日程
設定理由

2024年10月に下伊那変電所を運開するには、当該期間に作業を実施する必要がある。
南信幹線残回線事故時に新信濃FCから受電（50Hz→60Hz）する必要があるため、本計画のとおり実施が必要。

（B）概略図：信濃ルート作業による系統信頼度確保（下伊那分岐線新設工事）

18

中信変電所の154kV負荷は常時は信濃系供給であるが、南信幹線１回線停止に伴い、供給信頼度の観点から、北部系供給へ切替。その結果、電圧安定性面から、新信濃ＦＣに運用
容量制約が発生。（新信濃FCが重潮流になると中信変の電圧が大きく低下する）【概略図】

送電線：作業箇所以外は単線で表示
母 線：単母線で表示
変圧器：実際の台数とは異なる

１回線作業停止
＜凡例＞
500kV
275kV
154kV(77kV)

豊根開

南信幹線

南信変

北部変

信濃系供給

下伊那分岐線新設
北部系供給

信濃変
下伊那変

※２０２４年１０月運開予定

中信変（全て北部系）

佐久変
東信変

常時「入」→「切」

新北信変
G

G

60Hz→50Hz：運用容量制約（電圧安定性）

常時「切」
→「入」

新信濃ＦＣ 77kV負荷

154kV負荷G

（C）主要作業概要：東清水FC 制御盤・保護盤取替
項目

19

内容

作業箇所

東清水変電所

作業内容

制御盤・保護盤取替／２ＦＣ系統連系試験

停止区間

２ ＦＣ

作業停止期間 2023年3月1日 08:00 ～ 2023年7月27日 18:00（連続149日間）
東清水ＦＣの制御保護装置は1996年製であり、主要部品の製造中止に伴う製作者による保守対応作業の必要性 期限を迎えているため計画的に実施する必要がある。

作業日程

設定理由

冬季重負荷期を避け設定し、直流技術員の確保およびその他直流設備との重複停止を可能な限り回避して実施。健全性を確認するため、6/16～7/27の計42日間試験を実施する。

（C）工程表・概略図：東清水FC制御盤・保護盤取替

20

【工程表】
2023年
停止期間

3月

4月

5月

6月

3/1

東清水FC

7月
7/27

別位置更新困難

新旧装置切替工事項目

実機,模擬DEB,
制御所対向試験
低圧通電試験

概略図
【概略図】

6/16

系統連系試験
中部エリア

東京エリア

60Hz母線

50Hz母線
Tr

Tr

サイリス タバルブ

サイリス タバルブ

点弧パルス

直
流
制
御
保
護
装
置

ＰＧ盤
ＰＧ盤

60Hz
60Hz
制御盤
12相制御

点弧パルス
ＰＧ盤
ＰＧ盤

共通
制御盤

50Hz
60Hz
制御盤
12相制御

直接
制御盤

EPPS

更新対象装置

7/27

（D）主要作業概要：越前嶺南線 電力線張替工事
項目

21

内容

作業箇所

越前嶺南線

作業内容

越前嶺南線Ｎｏ．７５～Ｎｏ．１１６電力線他張替工事

停止区間

越前嶺南線1回線

作業停止期間 1号線：2023年9月25日 8:00 ～ 2023年12月 5日 18:00（連続72日間）
越前嶺南線の設備は１９７４年の運用開始から経年４7年であり、腐食により老朽化が進んでいることから設作業の必要性 備事故防止のため電力線張替が必要。
作業日程
設定理由

関連系統作業との重複を避けて実施。

（D）概略図：越前嶺南線 電力線張替工事
【概略図】

22

中能登

BTB運用停止◼ 北陸関西間連系線１回線停止時の運用

加賀• N-1故障発生時のルート断や、北陸フェン
ス運用容量の大幅な低下を回避するため、
南福光

運用停止

交流連系

越前

連東
系京
飛騨 設 中
備部
間

作業停止

岐阜

嶺南
北部
西部

三重
東近江

変電所
開閉所

北陸関西間連系線を1回線停止する場合
は、北陸関西間連系線をルート開放し、南福光地点で交流連系する。（BTBは運用停止）

（E）主要作業概要：佐久間東幹線山線1,2L停止に伴う佐久間FC停止
項目

23

内容

作業箇所

佐久間東幹線山線

作業内容

佐久間東幹線山線増強

停止区間

佐久間東幹線山1,2L（佐久間FC停止）

作業停止期間 2025年3月 1日 08:00 ～ 2025年 7月5日 18:00（127日間）

東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画におけるFC運用容量90万kWの増強対策をして工事作業の必要性 を実施するもの。2027年度末までのFC増強のため、2024年度からの工事着手が必要。

作業日程
設定理由

冬季重負荷期を避けて実施。新設ルートと既設ルートの交差箇所が複数あり、当該区間工事中は長期間の2回線停止が必要。

（E）概略図：佐久間東幹線山線1,2L停止に伴う佐久間FC停止

24

【概略図】

停止対象設備※東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画 抜粋

（F）主要作業概要：新信濃2号FCおよびRC制御保護装置取替
項目

25

内容

作業箇所

新信濃変電所

作業内容

2号FC保護制御装置取替

停止区間

2号FC設備作業停止期間 2024年5月10日 08:30 ～ 2024年12月2日 18:00（連続206日間）
新信濃２ＦＣの制御保護装置は1991年製であり、部品製造中止に伴う保守対応終了設備が大半作業の必要性 を占めているため取替を実施する必要がある。また、系統連系試験時は隣接FCの融通変化や調相設備の動作などが記録採取に影響を及ぼすため、新信濃、飛騨信濃のFC計4台に制約が発生する。
作業日程
設定理由

冬季重負荷期を避け、直流技術員の確保およびその他直流設備との重複停止を可能な限り回避して実施。系統連系試験に伴う新信濃・飛騨信濃FC4台制約期間を軽負荷期に設定。

（F）工程表・概略図：新信濃2号FCおよびRC制御保護装置取替

26

【工程表】
2024年

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

新信濃2号FC
停
止
期
間

12/2

RC設備
新信濃1号FC
飛騨信濃FC（双極）2号FC制御保護装置
工
事
項
目

12月

系統連系試験に伴う停止・制約

RC制御保護装置
1,2号FC共用装置
系統連系試験
東京エリア

中部エリア

【概略図】

60Hz母線
始動
制御盤

Tr

始動装置

ＲＣ

励磁装置
自動電圧
60Hz
調整器
12相制御

運転
60Hz
制御盤
12相制御

Ｒ
Ｃ
制
御
保
護
装
置

50Hz母線

Tr

Tr

サイリスタバルブ

サイリスタバルブ

点弧パルス

直
流
制
御
保
護
装
置

点弧パルス

ＰＧ盤
ＰＧ盤

60Hz
60Hz
制御盤
12相制御

ＰＧ盤
ＰＧ盤

共通
制御盤

50Hz
60Hz
制御盤
12相制御

直接
制御盤

EPPS

更新対象装置（G）主要作業概要：新信濃変電所 集中監視制御装置サーバー取替
項目

内容

作業箇所

新信濃変電所

作業内容

集中監視制御装置サーバー取替

停止区間

新信濃1,2号FC設備、飛騨信濃FC1,２極

作業停止期間27

2024年12月 8日 06:00 ～ 2024年12月18日 20:00（単日）
2024年12月14日 07:30 ～ 2024年12月16日 18:30（連続3日間）

集中監視制御装置サーバーのメーカー保守対応期限が2025年3月であり、今後部品枯渇により故障時の修理対応が困難となるおそれがあることから、取替を実施する必要がある。また、取替作業中は情報作業の必要性 変換装置を停止するため、各設備の遠方監視・制御が不可となり、新信濃、飛騨信濃のFC計4台に制
約が運転制約が発生。
作業日程
設定理由

メーカ保守期限（2025年3月）と新設サーバー納期（2024年11月）より、新信濃２FC制御保護
装置取替後に実施する。また2025年3月以降は佐久間FCの長期停止が計画されており、12月の休日に作業を設定。

（F）工程表・概略図：新信濃変電所 集中監視制御装置サーバー取替

28

【工程表】
2024年
停
止
期
間
工
事
項
目

12/8(日)12/9～13

12/14(土)12/15(日)12/16(月)新信濃1号FC
新信濃2号FC
飛騨信濃FC（双極）フローティング
サーバー切替試験【概略図】（旧）【集中監視装置サーバ】＜遠方監視・制御＞（新）【集中監視装置サーバ】＜遠方監視・制御＞

取替

×

×

SV,TM

情報変換装置中央給電
指令所 他へ
【凡例】
×：取替工事中の停止設備や情報停止

入出力装置（双極）

500kV
設備

275kV
設備

１FC

2FC

飛騨信濃1極飛騨信濃2極（H）主要作業概要：阿南紀北直流幹線 制御保護装置取替工事
項目

29

内容

作業箇所

阿南紀北直流幹線 本線・帰線

作業内容

制御保護装置取替

停止区間

阿南紀北直流幹線 本線・帰線
2L:2024年10月31日 05:00 ～ 2025年13月31日 20:00（連続152日間）

作業停止期間 1L:2024年10月31日 05:00 ～ 2024年11月 1日 19:00（連続2日間）
2025年13月11日 05:00 ～ 2025年12月15日 20:00（連続290日間）
直流制御保護装置は1997～1998年製であり、主要部品の製造中止に伴う製作者による保守対応作業の必要性 期限を迎えている。このため、2024年度から2025年度にかけて更新工事を実施。

作業日程
設定理由

2025年度中の更新完了を目指し、かつ系統連系試験に伴う双極停止期間を軽負荷期に設定。また１・2極作業を連続して実施することで双極停止期間の短縮を図る。

（H）工程表・概略図：阿南紀北直流幹線 制御保護装置取替工事

30

【工程表】
2024年度

年度

2025年度
備考

月

9

1極停止

10

11

12

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

1極現地施工期間（4.5ヶ月）双極停止回避期間 1極･双極系統連系試験ほか
（3ヶ月）
（1ヶ月）

3/31

10/31
2極現地施工期間
（4ヶ月）

1

12/15

3/1

10/31～11/1

2極停止

4

9/15

2極･双極系統連系試験（1ヶ月）

注：2025年度工程は詳細日程調整中【概略図】【阿南変換所】
１極本線
･帰線保護
系統制御

【由良開閉所】
１極本線
･帰線保護

１極制御
･保護

【紀北変換所】
１極本線
･帰線保護

１極制御
･保護

双極制御
･保護

系統制御

双極制御
･保護
２極制御
･保護

２極本線
･帰線保護

２極制御
･保護

２極本線
･帰線保護

２極本線
･帰線保護

※制御保護装置
一式を更新

目 次

31

１

年間作業停止計画の調整・確認について

２

年間作業停止計画の調整・確認結果(1) 広域調整対象作業停止計画
a 調整・確認状況
b 調整案に対する申出状況及び不調件名
c 主要作業件名(2) 一般送配電事業者調整対象作業停止計画
a 調整・確認状況
b 不調の解決に向けた対応の依頼状況(3) 調整・確認結果

2(2)a 調整・確認状況（一般送配電事業者調整対象作業停止計画）

32◼ 一般送配電事業者調整対象作業停止計画については、送配電等業務指針第244条（作業停止計画の調整における考慮事項）の規定に基づき、一般送配電事業者が下表のとおり、各項目の内容を確認し、停止時期や期間、同調作業停止の調整を実施。
◼ 当機関は、その調整が完了していることを、各一般送配電事業者に確認した。
◼ その結果、以下の各項目について妥当なものと判断した。
送配電等業務指針に定める考慮事項（第２４４条）

一般送配電事業者調整対象作業停止計画
一般送配電事業者確認結果

1.公衆安全の確保○

2.作業員の安全確保○

3.電力設備の保全○

4.作業停止期間中の供給信頼度○

5.作業停止期間中の調整力○

6.作業停止期間中の一般送配電事業者の供給
区域の供給力○7.需要の抑制又は停止を伴う作業停止計画における需要家の操業計画○

8.発電の抑制若しくは停止又は市場分断の回避○

9.作業停止期間の短縮及び作業の効率化○

10.電気供給事業者間の公平性の確保○

11.複数の連系線の同時期の停止の回避―

広域機関確認結果○（次シート参考のとおり）

（参考）一般送配電事業者調整対象作業停止計画の確認

33◼ 本機関は、一般送配電事業者調整対象作業停止計画について、送配電等業
務指針第244条（作業停止計画の調整における考慮事項）の規定に基づく調整が完了していることを、以下のとおり、最終案として2月10日に確認した。

エリア

北海道

東北

東京

中部

北陸

関西

中国

四国

九州

沖縄

合計

調整完了
件数

979
件

929
件

2647
件

2047
件

395
件

1147
件

799
件

779
件

3818
件

264
件

13804
件

調整未完了
件数※

0件

0件

0件

0件

0件

0件

0件

0件

0件

0件

0件

※原案等で提出された件名のうち調整が完了していない作業停止計画

2(2)b 不調の解決に向けた対応の依頼状況（一般送配電事業者調整対象作業停止計画）34◼ 一般送配電事業者調整対象作業停止計画について、一般送配電事業者から本機関へ不調の解決に向けた対応の依頼はなかった。
項目

件数

不調の解決に向けた対応の依頼

０件

目 次

35

１

年間作業停止計画の調整・確認について

２

年間作業停止計画の調整・確認結果(1) 広域調整対象作業停止計画
a 調整・確認状況
b 調整案に対する申出状況及び不調件名
c 主要作業件名(2) 一般送配電事業者調整対象作業停止計画
a 調整・確認状況
b 不調の解決に向けた対応の依頼状況(3) 調整・確認結果

2(3)調整・確認結果

36◼ 広域機関が取りまとめ、確認、承認する年間作業停止計画について①送配電等業務指針244条の作業停止計画の調整における考慮事項に基づいていること（シート8、32）②広域調整対象作業停止計画の調整案に対し、発電計画提出者から再調整の申出がないこと（シート9）③一般送配電事業者調整対象作業停止計画について、不調がないこと（シート33、34）
上記、確認事項①～③を確認し妥当と判断したことから承認する

1

別紙3

2023・2024年度の年間作業停止計画

2023年2月22日

2

1. 広域調整対象作業停止計画

Ｐ1～32

2. 一般送配電事業者調整対象作業停止計画

Ｐ33～230

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0118520011854101185430118544011854201185450118524011852501185260118527011852801185290118530011997201185210118532
0119906
0119971011852201185330118534
01199070118535
0119908
01185530118537
0119909011855201185130119973012087601185620118563011856401185710118568
011856501185660118567011853101208450118572011857301199100118559011856001208430120846011856901185700118561
0119911011851401185150118516

エリア
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道

作業開始日時2023/05/22 08:00
2023/05/30 08:00
2023/06/05 09:00
2023/06/05 09:00
2023/06/06 09:00
2023/06/06 10:00
2023/06/09 06:30
2023/06/09 06:30
2023/06/09 06:30
2023/06/09 06:30
2023/06/09 06:30
2023/06/09 06:30
2023/06/09 06:30
2023/06/09 09:00
2023/06/09 11:00
2023/06/09 13:00
2023/06/12 09:00
2023/06/12 09:00
2023/06/12 11:00
2023/06/13 09:00
2023/06/13 19:10
2023/06/13 19:10
2023/06/19 08:00
2023/06/19 09:00
2023/06/19 10:00
2023/06/26 09:00
2023/06/26 09:00
2023/06/27 09:00
2023/07/18 08:00
2023/07/19 09:00
2023/07/24 08:00
2023/08/20 06:30
2023/08/20 06:30
2023/08/20 06:30
2023/08/20 09:00
2023/08/21 06:30
2023/08/21 07:00
2023/08/21 07:00
2023/08/21 07:00
2023/08/24 09:00
2023/08/28 09:00
2023/08/29 09:00
2023/08/29 19:10
2023/08/29 19:10
2023/09/01 09:00
2023/09/01 09:00
2023/09/01 10:00
2023/09/02 09:00
2023/09/04 09:00
2023/09/04 09:00
2023/09/10 09:00
2023/09/10 17:00
2023/09/13 08:00
2023/09/13 09:00
2023/09/13 09:00

作業終了日時2023/05/26 17:00
2023/06/14 17:00
2023/06/09 17:00
2023/06/09 17:00
2023/06/09 17:00
2023/06/06 11:00
2023/06/13 20:30
2023/06/13 18:30
2023/06/13 18:30
2023/06/13 17:00
2023/06/13 17:00
2023/06/11 17:00
2023/06/10 17:00
2023/06/09 17:00
2023/06/09 12:00
2023/06/09 16:00
2023/06/14 17:00
2023/06/12 17:00
2023/06/12 12:00
2023/06/13 19:10
2023/06/13 20:30
2023/06/13 20:30
2023/07/05 17:00
2023/06/23 17:00
2023/06/19 11:00
2023/06/30 17:00
2023/06/26 17:00
2023/06/30 17:00
2023/07/21 17:00
2023/07/19 17:00
2023/07/24 17:00
2023/08/29 20:30
2023/08/29 16:00
2023/08/29 16:00
2023/08/23 17:00
2023/08/25 18:30
2023/08/25 18:00
2023/08/23 17:00
2023/08/22 17:00
2023/08/25 17:00
2023/08/29 17:00
2023/08/29 19:10
2023/08/29 20:30
2023/08/29 20:30
2023/09/10 17:00
2023/09/10 17:00
2023/09/01 12:00
2023/09/03 17:00
2023/09/08 17:00
2023/09/08 17:00
2023/09/10 17:00
2023/09/10 18:00
2023/09/15 17:00
2023/09/13 17:00
2023/09/17 17:00

停止区分
毎日
連続
毎日
毎日
毎日
単日
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
単日
単日
単日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
毎日
単日
毎日
単日
毎日
毎日
単日
単日
連続
連続
連続
毎日
連続
連続
連続
連続
毎日
毎日
単日
単日
単日
連続
連続
単日
毎日
連続
連続
単日
単日
毎日
単日
毎日

作業箇所(作業設備)
函館幹線(双葉〜北七飯)
道南幹線（西双葉〜北斗）
道南幹線（西双葉〜北斗）
道南幹線（西双葉〜北斗）
道南幹線（西双葉〜北斗）
北斗変換所（電発）函館交直変換所（電発）北本直流幹線(電函・電上)（電発）北本直流幹線(電函・電上)（電発）函館交直変換所（電発）上北交直変換所（電発）北本上北線(上北・電上北)（電発）北本七飯線(北七飯〜電函)
北斗幹線（北斗〜大野）
北斗変換所（電発）北本直流幹線(電函・電上)
道南幹線（西双葉〜北斗）
北斗幹線（北斗〜大野）
北斗変換所
北七飯変電所（電発）函館交直変換所
北七飯変電所
道南幹線（西双葉〜北斗）
道南幹線（西双葉〜北斗）
北斗変換所
道南幹線（西双葉〜北斗）
道南幹線（西双葉〜北斗）
道南幹線（西双葉〜北斗）
函館幹線(双葉〜北七飯)
函館幹線(双葉〜北七飯)
函館幹線(双葉〜北七飯)（電発）函館交直変換所（電発）函館交直変換所（電発）上北交直変換所
大野線(大野〜北七飯)（電発）北本直流幹線(電函・電上)（電発）北本直流幹線(電函・電上)（電発）北本上北線(上北・電上北)（電発）北本七飯線(北七飯〜電函)
大野線(大野〜北七飯)
大野線(大野〜北七飯)
北七飯変電所（電発）函館交直変換所
北七飯変電所
北斗今別直流幹線（北斗〜今別）
北斗今別直流幹線（北斗〜今別）
北斗変換所
道南幹線（西双葉〜北斗）
北斗今別直流幹線（北斗〜今別）
北斗今別直流幹線（北斗〜今別）
北斗変換所
北斗変換所
函館幹線(双葉〜北七飯)
函館幹線(双葉〜北七飯)
函館幹線(双葉〜北七飯)

停電区間（停電設備）
函館幹線(双葉〜北七飯) ２L
道南幹線（西双葉〜北斗） ２Ｌ
道南幹線（西双葉〜北斗） ２Ｌ
道南幹線（西双葉〜北斗） ２Ｌ
道南幹線（西双葉〜北斗） ２Ｌ
北斗変換所 ２０２＜道南幹線２号線＞（電発）函館交直変換所 第１極（電発）北本直流幹線(電函・電上) 1L（電発）北本直流幹線(電函・電上) 1L（電発）函館交直変換所 北本七飯線#1L（電発）上北交直変換所 北本上北線#1L（電発）北本上北線(上北・電上北) 1L（電発）北本七飯線(北七飯〜電函) 1L
北斗幹線（北斗〜大野） １Ｌ
北斗変換所 ２０３＜北斗幹線１号線＞（電発）北本直流幹線(電函・電上) 1L
道南幹線（西双葉〜北斗） ２Ｌ
北斗幹線（北斗〜大野） ２Ｌ
北斗変換所 ２０４＜北斗幹線２号線＞
北七飯変電所 １０３＜北本七飯線１号線＞（電発）函館交直変換所 第２極フローティング
北七飯変電所 １０３＜北本七飯線１号線＞
道南幹線（西双葉〜北斗） １Ｌ
道南幹線（西双葉〜北斗） １Ｌ
北斗変換所 ２０１＜道南幹線１号線＞
道南幹線（西双葉〜北斗） １Ｌ
道南幹線（西双葉〜北斗） １Ｌ
道南幹線（西双葉〜北斗） １Ｌ
函館幹線(双葉〜北七飯) １L
函館幹線(双葉〜北七飯) １L
函館幹線(双葉〜北七飯) １L（電発）函館交直変換所 第２極（電発）函館交直変換所 北本七飯線#2L（電発）上北交直変換所 北本上北線#2L
大野線(大野〜北七飯) １L（電発）北本直流幹線(電函・電上) 2L（電発）北本直流幹線(電函・電上) 2L（電発）北本上北線(上北・電上北) 2L（電発）北本七飯線(北七飯〜電函) 2L
大野線(大野〜北七飯) ２L
大野線(大野〜北七飯) ２L
北七飯変電所 １０４＜北本七飯線２号線＞（電発）函館交直変換所 第１極フローティング
北七飯変電所 １０４＜北本七飯線２号線＞
北斗今別直流幹線（北斗〜今別） （帰線）
北斗今別直流幹線（北斗〜今別） （本線）
北斗変換所 11＜北斗今別直流幹線＞
道南幹線（西双葉〜北斗）２Ｌ
北斗今別直流幹線（北斗〜今別） （帰線）
北斗今別直流幹線（北斗〜今別） （本線）
北斗変換所 11＜北斗今別直流幹線＞
北斗変換所 11＜北斗今別直流幹線＞
函館幹線(双葉〜北七飯) １L
函館幹線(双葉〜北七飯) １L
函館幹線(双葉〜北七飯) １L

1

作業内容
1.振動防止ダンパ取替
電線地線張替直線スリーブ点検
相間スペーサークランプ取替
特定点検
２０２無停電点検
第 1 極ｻｲﾘｽﾀﾊﾞﾙﾌﾞ定期点検
汚損測定
電線路細密点検第 1 極全停作業に伴う保安停止
第 1 極全停に伴う保安停止
鉄塔防錆塗装電線圧縮型接続部点検
地線金具取替
２０３無停電点検
函館〜上北 #1L LT 細密点検
相間スペーサークランプ取替
1.地線金具取替
１．２０４無停電点検
１０３ＴＬ−ＣＴ接続、低圧検相
第 1 極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約
１０３ＴＬ潮流測定
電線地線張替
相間スペーサークランプ取替
２０１無停電点検
直線スリーブ点検
相間スペーサークランプ取替
特定点検（電線・地線）
1.振動防止ダンパ取替
1.直線スリーブ改修
振動防止ダンパ取替
第 2 極ｻｲﾘｽﾀﾊﾞﾙﾌﾞ細密点検
第 2 極全停に伴う保安停止
第 2 極全停に伴う保安停止
捻れ防止ダンパー取替
汚損測定
電線路細密点検
鉄塔防錆塗装電線圧縮型接続部点検
捻れ防止ダンパー取替
捻れ防止ダンパー取替
１０４ＴＬ−ＣＴ回路接続、低圧検相
第 2 極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約
１０４ＴＬ潮流測定
特定点検(塩分測定・碍子洗浄)
特定点検(塩分測定・碍子洗浄)
Ry 整定変更
ＡＧＳクランプ取替
振動防止ダンパー取替
振動防止ダンパー取替
１極Ｔｒ−ＣＴ回路接続、低圧検相
第１極変換Ｔｒ潮流測定
1.振動防止ダンパ取替
故障情報システム点検
捻れ防止ダンパー取替

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時停止区分

0119975

北海道

2023/09/13 09:00

2023/09/13 17:00

単日

函館幹線(双葉〜北七飯)

作業箇所(作業設備)

012087701185500118551
011855501185170118518011851901185540118556
01199740118558
0119912011991301199140119915011991601199170119918011991901199200119925
011992101199220119926
01199270119929011992301199240119928012084701199760119977
01199780119979
01199800119981011993001199310119932
0119933
0119934
0119935
011993601199630119938012084801199390119940011994101199420119943011994401199450119946

北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道

2023/09/18 08:00
2023/10/17 07:00
2023/10/17 07:00
2023/10/18 08:00
2023/10/19 08:00
2023/10/19 09:00
2023/10/19 09:00
2023/10/20 07:00
2023/10/20 08:00
2023/10/23 09:00
2023/10/23 17:00
2024/03/20 06:30
2024/03/20 06:30
2024/03/20 06:30
2024/03/22 19:10
2024/04/22 06:30
2024/04/22 06:30
2024/04/22 06:30
2024/04/26 19:10
2024/06/20 08:00
2024/06/20 08:00
2024/06/20 09:00
2024/06/20 09:00
2024/06/20 09:00
2024/06/20 09:00
2024/06/24 09:00
2024/06/29 05:00
2024/06/29 05:00
2024/07/01 09:00
2024/07/03 09:00
2024/07/08 08:00
2024/07/09 09:00
2024/07/09 09:00
2024/07/16 08:00
2024/07/17 09:00
2024/07/17 09:00
2024/07/18 08:00
2024/08/05 06:30
2024/08/05 06:30
2024/08/05 06:30
2024/08/05 06:30
2024/08/05 06:30
2024/08/05 09:00
2024/08/09 10:00
2024/08/10 09:00
2024/08/18 09:00
2024/08/20 19:10
2024/08/21 08:00
2024/08/21 09:00
2024/08/21 09:00
2024/08/21 09:00
2024/08/21 09:00
2024/09/05 06:30
2024/09/05 06:30

2023/09/20 17:00
2023/10/23 18:30
2023/10/17 08:00
2023/10/19 19:00
2023/10/23 17:00
2023/10/23 17:00
2023/10/19 17:00
2023/10/20 18:30
2023/10/21 19:00
2023/10/23 17:00
2023/10/23 18:30
2024/03/22 21:10
2024/03/22 17:00
2024/03/22 16:00
2024/03/22 21:10
2024/04/26 20:30
2024/04/26 16:00
2024/04/26 16:00
2024/04/26 20:30
2024/07/05 17:00
2024/07/06 17:00
2024/06/20 17:00
2024/06/20 17:00
2024/06/21 17:00
2024/06/21 17:00
2024/06/28 17:00
2024/08/02 17:00
2024/08/02 17:00
2024/07/05 17:00
2024/07/05 17:00
2024/07/12 17:00
2024/07/11 17:00
2024/07/11 17:00
2024/07/20 17:00
2024/07/20 17:00
2024/07/19 17:00
2024/08/02 17:00
2024/08/20 20:30
2024/08/20 18:30
2024/08/20 16:00
2024/08/20 16:00
2024/08/09 18:30
2024/08/09 17:00
2024/08/09 11:00
2024/08/10 17:00
2024/08/20 17:00
2024/08/20 20:30
2024/09/04 17:00
2024/08/30 17:00
2024/08/30 17:00
2024/08/30 17:00
2024/08/30 17:00
2024/09/20 20:30
2024/09/20 18:30

毎日
連続
単日
連続
毎日
毎日
単日
単日
連続
単日
単日
連続
連続
連続
単日
連続
連続
連続
単日
連続
連続
単日
単日
連続
毎日
連続
連続
連続
毎日
毎日
毎日
毎日
連続
毎日
連続
毎日
連続
連続
連続
連続
連続
連続
毎日
単日
単日
毎日
単日
連続
連続
連続
毎日
毎日
連続
連続

函館幹線(双葉〜北七飯)（電発）北本直流幹線帰線(函・上)（電発）函館交直変換所（電発）北本直流幹線帰線(函・上)函館幹線(双葉〜北七飯)
函館幹線(双葉〜北七飯)
函館幹線(双葉〜北七飯)（電発）北本直流幹線帰線(函・上)（電発）函館交直変換所
函館幹線(双葉〜北七飯)（電発）函館交直変換所（電発）函館交直変換所（電発）北本七飯線(北七飯〜電函)（電発）北本上北線(上北・電上北)（電発）函館交直変換所（電発）函館交直変換所（電発）北本七飯線(北七飯〜電函)（電発）北本上北線(上北・電上北)（電発）函館交直変換所
北斗今別直流幹線（北斗〜今別）
道南幹線（西双葉〜北斗）
北斗変換所
今別変換所
道南幹線（西双葉〜北斗）
道南幹線（西双葉〜北斗）
道南幹線（西双葉〜北斗）
今別変換所
北斗変換所
道南幹線（西双葉〜北斗）
道南幹線（西双葉〜北斗）
函館幹線(双葉〜北七飯)
函館幹線(双葉〜北七飯)
函館幹線(双葉〜北七飯)
函館幹線(双葉〜北七飯)
函館幹線(双葉〜北七飯)
函館幹線(双葉〜北七飯)
北斗今別直流幹線（北斗〜今別）（電発）函館交直変換所（電発）北本直流幹線(電函・電上)（電発）北本七飯線(北七飯〜電函)（電発）北本上北線(上北・電上北)（電発）北本直流幹線(電函・電上)
大野線(大野〜北七飯)
大野変電所
大野線(大野〜北七飯)
大野線(大野〜北七飯)（電発）函館交直変換所
北斗今別直流幹線（北斗〜今別）
北斗今別直流幹線（北斗〜今別）
北斗今別直流幹線（北斗〜今別）
北斗今別直流幹線（北斗〜今別）
北斗今別直流幹線（北斗〜今別）（電発）函館交直変換所（電発）北本直流幹線(電函・電上)

停電区間（停電設備）
函館幹線(双葉〜北七飯) １L
函館幹線(双葉〜北七飯) １L（電発）北本直流幹線帰線(函・上) 帰線（電発）函館交直変換所 第１極フローティング（電発）北本直流幹線帰線(函・上) 帰線
函館幹線(双葉〜北七飯) ２L
函館幹線(双葉〜北七飯) ２L
函館幹線(双葉〜北七飯) ２L（電発）北本直流幹線帰線(函・上) 帰線（電発）函館交直変換所 第２極
函館幹線(双葉〜北七飯) ２L（電発）函館交直変換所 第１極フローティング（電発）函館交直変換所 第２極（電発）北本七飯線(北七飯〜電函) 2L（電発）北本上北線(上北・電上北) 2L（電発）函館交直変換所 第１極フローティング（電発）函館交直変換所 第１極（電発）北本七飯線(北七飯〜電函) 1L（電発）北本上北線(上北・電上北) 1L（電発）函館交直変換所 第２極フローティング
北斗今別直流幹線（北斗〜今別）
道南幹線（西双葉〜北斗） １Ｌ
北斗変換所 11＜北斗今別直流幹線＞
今別変換所 11＜北斗今別直流幹線＞
道南幹線（西双葉〜北斗） １Ｌ
道南幹線（西双葉〜北斗） １Ｌ
道南幹線（西双葉〜北斗） １Ｌ
今別変換所 11＜北斗今別直流幹線＞
北斗変換所 11＜北斗今別直流幹線＞
道南幹線（西双葉〜北斗）１Ｌ
道南幹線（西双葉〜北斗） １Ｌ
函館幹線(双葉〜北七飯) １L
函館幹線(双葉〜北七飯) １L
函館幹線(双葉〜北七飯) １L
函館幹線(双葉〜北七飯) ２L
函館幹線(双葉〜北七飯) ２L
函館幹線(双葉〜北七飯) ２L
北斗今別直流幹線（北斗〜今別）（電発）函館交直変換所 第１極（電発）北本直流幹線(電函・電上) 1L（電発）北本七飯線(北七飯〜電函) 1L（電発）北本上北線(上北・電上北) 1L（電発）北本直流幹線(電函・電上) 1L
大野線(大野〜北七飯) １L
大野変電所 １０１＜大野線１号線＞
大野線(大野〜北七飯) ２L
大野線(大野〜北七飯) ２L（電発）函館交直変換所 第２極フローティング
北斗今別直流幹線（北斗〜今別）
北斗今別直流幹線（北斗〜今別） （帰線）
北斗今別直流幹線（北斗〜今別） （本線）
北斗今別直流幹線（北斗〜今別） （本線）
北斗今別直流幹線（北斗〜今別） （帰線）
（電発）函館交直変換所 第２極（電発）北本直流幹線(電函・電上) 2L
2

作業内容
双葉ＳＷＳ故障情報システム点検に伴う双葉 sws105 甲乙〜105X 間
停止
振動防止ダンパ取替
電線路細密点検
帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成
直流幹線帰線保護装置定期点検
1.振動防止ダンパ取替
捻れ防止ダンパー取替
故障情報システム点検
帰線避雷器点検（２か所）
第 2 極 DCVT 点検(上北)１．直線スリーブ点検
帰線停止作業に伴う双極構成戻し
バルブ、制御装置周臨時点検
第 2 極全停に伴う保安停止
第 2 極全停に伴う保安停止
第 2 極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約
第 1 極ｻｲﾘｽﾀﾊﾞﾙﾌﾞ定期点検
第 1 極全停作業に伴う保安停止
・第 1 極全停作業に伴う保安停止
第 1 極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約
本線架線
電線地線張替直流送電線引留鉄構連結
直流送電線引留鉄構連結
相間スペーサＡＧクランプ取替
ＡＧＳクランプ取替
相間スペーサＡＧクランプ取替
変換装置用 Tr 外部点検
交直変換器外部点検、測定試験
架線金具取替ＡＧＳクランプ取替
1.特定点検捻れ防止ダンパー取替
碍子取替
1.設備点検碍子取替
捻れ防止ダンパー取替
本線架線
第 1 極サイリスタバルブ定期点検
電線張替
第 1 極全停作業に伴う保安停止
第 1 極全停作業に伴う保安停止
汚損測定
捻れ防止ダンパー取替
101CB 無停電点検
捻れ防止ダンパー取替
捻れ防止ダンパー取替
第 1 極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約
本線架線
特定点検(塩分測定・碍子洗浄)
特定点検(塩分測定・碍子洗浄)
振動防止ダンパー取替
振動防止ダンパー取替
第 2 極サイリスタバルブ定期点検
電線張替

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
011994701199480119949
01199520119958
0119959012087801199500119951
0119953011995401199550119956
0119957
0119960
0119961
01199620120849
01199650119964
0119966
011998601199850120879
0119983
0119984012088001199820119967
0119968
01199690119970

エリア
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道

作業開始日時2024/09/05 06:30
2024/09/05 06:30
2024/09/05 06:30
2024/09/05 08:00
2024/09/05 09:00
2024/09/05 09:00
2024/09/05 09:00
2024/09/05 13:00
2024/09/06 07:00
2024/09/09 09:00
2024/09/09 09:00
2024/09/10 09:00
2024/09/20 19:10
2024/09/22 08:00
2024/10/17 07:00
2024/10/17 07:00
2024/10/17 07:00
2024/10/17 09:00
2024/10/17 10:00
2024/10/18 08:00
2024/10/20 17:00
2024/10/21 08:00
2024/10/28 08:00
2024/10/28 08:00
2024/10/29 09:00
2024/11/11 08:00
2024/11/11 08:00
2024/11/12 09:00
2025/03/20 06:30
2025/03/20 06:30
2025/03/20 06:30
2025/03/24 19:10

作業終了日時2024/09/20 16:00
2024/09/20 16:00
2024/09/09 18:30
2024/09/20 17:00
2024/09/06 17:00
2024/09/06 17:00
2024/09/05 17:00
2024/09/05 16:00
2024/09/08 17:00
2024/09/12 17:00
2024/09/12 17:00
2024/09/13 17:00
2024/09/20 20:30
2024/10/07 17:00
2024/10/20 18:30
2024/10/18 18:30
2024/10/17 08:00
2024/10/18 17:00
2024/10/17 11:00
2024/10/19 19:00
2024/10/20 18:30
2024/10/24 17:00
2024/11/02 17:00
2024/10/28 17:00
2024/10/30 17:00
2024/11/16 17:00
2024/11/11 17:00
2024/11/13 17:00
2025/03/24 20:30
2025/03/24 16:00
2025/03/24 16:00
2025/03/24 20:30

停止区分
連続
連続
連続
連続
毎日
毎日
単日
単日
連続
毎日
毎日
毎日
単日
連続
連続
連続
単日
毎日
単日
連続
単日
毎日
連続
単日
毎日
連続
単日
毎日
連続
連続
連続
単日

作業箇所(作業設備)（電発）北本七飯線(北七飯〜電函)（電発）北本上北線(上北・電上北)（電発）北本直流幹線(電函・電上)
道南幹線（西双葉〜北斗）
道南幹線（西双葉〜北斗）
道南幹線（西双葉〜北斗）
北斗幹線（北斗〜大野）（電発）北本直流幹線(電函・電上)（電発）北本上北線(上北・電上北)
道南幹線（西双葉〜北斗）
道南幹線（西双葉〜北斗）
道南幹線（西双葉〜北斗）（電発）函館交直変換所
北斗今別直流幹線（北斗〜今別）（電発）北本直流幹線帰線(函・上)（電発）北本直流幹線帰線(函・上)（電発）函館交直変換所
大野線(大野〜北七飯)
大野変電所（電発）北本直流幹線帰線(函・上)（電発）函館交直変換所
函館幹線(双葉〜北七飯)
函館幹線(双葉〜北七飯)
函館幹線(双葉〜北七飯)
函館幹線(双葉〜北七飯)
函館幹線(双葉〜北七飯)
函館幹線(双葉〜北七飯)
函館幹線(双葉〜北七飯)（電発）函館交直変換所（電発）北本七飯線(北七飯〜電函)（電発）北本上北線(上北・電上北)（電発）函館交直変換所

停電区間（停電設備）（電発）北本七飯線(北七飯〜電函) 2L（電発）北本上北線(上北・電上北) 2L（電発）北本直流幹線(電函・電上) 2L
道南幹線（西双葉〜北斗） ２Ｌ
道南幹線（西双葉〜北斗） ２Ｌ
道南幹線（西双葉〜北斗） ２Ｌ
北斗幹線（北斗〜大野） １Ｌ（電発）北本直流幹線(電函・電上) 2L（電発）北本上北線(上北・電上北) 2L
道南幹線（西双葉〜北斗） ２Ｌ
道南幹線（西双葉〜北斗） ２Ｌ
道南幹線（西双葉〜北斗） ２Ｌ（電発）函館交直変換所 第１極フローティング
北斗今別直流幹線（北斗〜今別）（電発）北本直流幹線帰線(函・上) 帰線（電発）北本直流幹線帰線(函・上) 帰線（電発）函館交直変換所 第１極フローティング
大野線(大野〜北七飯) ２L
大野変電所 １０２＜大野線２号線＞（電発）北本直流幹線帰線(函・上) 帰線（電発）函館交直変換所 第１極フローティング
函館幹線(双葉〜北七飯) １L
函館幹線(双葉〜北七飯) ２L
函館幹線(双葉〜北七飯) ２L
函館幹線(双葉〜北七飯) ２L
函館幹線(双葉〜北七飯) １L
函館幹線(双葉〜北七飯) １L
函館幹線(双葉〜北七飯) １L（電発）函館交直変換所 第２極（電発）北本七飯線(北七飯〜電函) 2L（電発）北本上北線(上北・電上北) 2L（電発）函館交直変換所 第１極フローティング

3

作業内容
第 2 極全停に伴う保安停止
第 2 極全停に伴う保安停止
汚損測定
電線地線張替
相間スペーサＡＧクランプ取替
ＣＳクランプ取替
特定点検
函館〜上北 #2L LT・CC・CF 細密点検
鉄塔部材補修
相間スペーサＡＧクランプ取替
ＡＧＳクランプ取替
ＣＳクランプ取替
第 2 極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約
本線架線
電線路細密点検
帰線避雷器点検（２か所）
帰線停止作業に伴う本線帰路回路構成
捻れ防止ダンパー取替
102CB 無停電点検
直流幹線帰線保護装置定期点検
帰線停止作業終了に伴う双極構成戻し
電線移線
振動防止ダンパ取替
電線移線
碍子取替
振動防止ダンパ取替
電線移線
碍子取替
第 2 極サイリスタバルブ定期点検
第 2 極全停に伴う保安停止
第 2 極全停に伴う保安停止
第 2 極全停作業(実系統試験)に伴う運転制約

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
02289500226204
0222579022894902289510226207
0226206
02262140226198
0226199022894702289520226210022894502289440226340022633902262150226211022621302289770229004
0228981022899702289820228969022896202289750228968022895902289710228970022897402289800228996022897302289830228972022899102289990228988022900202289870229003

エリア
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北

作業開始日時2023/05/22 08:20
2023/06/01 08:30
2023/06/06 09:00
2023/06/12 08:30
2023/06/12 17:00
2023/06/14 08:30
2023/06/15 08:30
2023/07/04 08:30
2023/07/10 08:30
2023/08/21 17:00
2023/08/22 08:30
2023/08/22 17:00
2023/09/01 08:30
2023/09/22 08:40
2023/09/26 08:40
2023/10/02 08:30
2023/10/23 08:30
2023/11/06 08:40
2023/11/13 08:30
2023/12/04 08:30
2024/04/24 09:40
2024/04/24 15:00
2024/04/28 08:30
2024/04/28 08:30
2024/05/20 08:30
2024/05/28 08:40
2024/05/28 09:10
2024/06/04 08:30
2024/06/04 08:40
2024/06/04 09:10
2024/06/06 08:40
2024/06/11 08:40
2024/06/11 08:50
2024/06/16 08:30
2024/06/16 08:30
2024/06/18 08:30
2024/06/24 08:30
2024/06/25 08:30
2024/08/05 08:40
2024/08/09 17:00
2024/08/15 08:40
2024/08/15 17:00
2024/08/19 08:40
2024/08/19 17:00

作業終了日時2023/05/27 18:40
2023/06/05 17:30
2023/09/20 17:30
2023/06/13 18:00
2023/06/13 18:00
2023/07/29 17:30
2023/06/19 17:30
2023/07/07 17:30
2023/08/21 18:00
2023/08/21 18:00
2023/08/25 18:00
2023/08/25 18:00
2023/10/16 17:30
2023/09/25 17:20
2023/09/29 17:20
2023/10/06 17:30
2023/10/27 17:30
2023/11/17 17:20
2023/11/18 18:30
2023/12/07 17:30
2024/04/24 16:00
2024/04/24 16:00
2024/06/12 17:30
2024/06/12 17:30
2024/05/24 17:30
2024/05/30 17:20
2024/05/29 17:20
2024/06/07 17:30
2024/06/06 17:20
2024/06/05 17:20
2024/06/07 17:20
2024/06/12 17:20
2024/06/14 17:10
2024/07/31 17:30
2024/07/31 17:30
2024/06/20 17:30
2024/06/28 17:30
2024/06/27 17:30
2024/08/09 18:00
2024/08/09 18:00
2024/08/16 18:00
2024/08/16 18:00
2024/08/20 18:00
2024/08/20 18:00

停止区分
連続
連続
連続
毎日
毎日
連続
連続
連続
連続
単日
毎日
毎日
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
単日
単日
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
単日
毎日
毎日
毎日
毎日

作業箇所(作業設備)
青森変電所
今別幹線１号
南相馬変電所
上北変電所
上北変電所
今別幹線２号
今別幹線２号
相福幹線１号
上北変電所
上北変電所
上北変電所
上北変電所
今別幹線１号
吾妻幹線１号
吾妻幹線２号
今別幹線１号
今別幹線２号
西仙台変電所
青森変電所
相福幹線２号
上北変電所
上北変電所
今別幹線１号
今別幹線１号
今別幹線１号いわき幹線１号
南相馬変電所
福島変電所
いわき幹線２号
南相馬変電所
吾妻幹線１号
吾妻幹線２号
福島変電所
今別幹線２号
今別幹線２号
相福幹線１号
今別幹線２号
相福幹線２号
上北変電所
上北変電所
上北変電所
上北変電所
上北変電所
上北変電所

0228986東北

2024/08/20 08:10

2024/08/20 18:50

単日

上北変電所

02289790228995

東北東北2024/09/02 08:30
2024/09/02 08:30

2024/10/17 17:30
2024/10/17 17:30

連続
連続

今別幹線１号
今別幹線１号

0228985東北2024/09/05 08:10

2024/09/05 18:50

単日

上北変電所

022899302289980228978022899202289940228967

東北
東北
東北
東北
東北
東北

2024/09/17 08:30
2024/10/18 17:00
2024/10/21 08:30
2024/10/21 08:30
2024/10/21 08:30
2024/10/21 09:10

2024/09/21 17:30
2024/10/18 18:00
2024/12/05 17:30
2024/10/25 17:30
2024/12/05 17:30
2024/10/30 17:50

連続
単日
連続
連続
連続
連続

今別幹線１号
上北変電所
今別幹線２号
今別幹線２号
今別幹線２号
南相馬変電所

停電区間（停電設備）
今別幹線１号
今別幹線１号
相福幹線１号
上北変ＭＴ２
上北変電所 ２号変圧器投入時の運用制約
今別幹線２号
今別幹線２号
相福幹線１号
上北変ＭＴ３
上北変電所 ３号変圧器投入時の運用制約
上北変ＭＴ２
上北変電所 ２号変圧器投入時の運用制約
今別幹線１号
吾妻幹線１号
吾妻幹線２号
今別幹線１号
今別幹線２号
西仙台（変）ＭＴ１
今別幹線２号
相福幹線２号
上北変ＭＴ４
上北変電所 ４号変圧器投入時の運用制約
今別幹線１号
今別幹線１号
今別幹線１号いわき幹線１号
いわき幹線１号
吾妻幹線１号いわき幹線２号
いわき幹線２号
吾妻幹線１号
吾妻幹線２号
吾妻幹線２号
今別幹線２号
今別幹線２号
相福幹線１号
今別幹線２号
相福幹線２号
上北変ＭＴ５２
上北変電所 ５２号変圧器投入時の運用制約
上北変ＭＴ３
上北変電所 ３号変圧器投入時の運用制約
上北変ＭＴ３
上北変電所 ３号変圧器投入時の運用制約
北本上北線１号
今別幹線１号
今別幹線１号
北本上北線２号
今別幹線１号
上北変電所 ２号変圧器投入時の運用制約
今別幹線２号
今別幹線２号
今別幹線２号
南相馬ＭＴ２
4

作業内容
Ｏ５ブロック点検，Ｓ５点検，Ｓ５塗装碍洗配管点検，探傷試験
支持物点検
南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連ＣＢ，線路側・母線側ＬＳ取替
上北（変）ＳＲ容変（ＳＲ５２２）ＳＲ５２２撤去
上北（変）ＳＲ容変（ＳＲ５２２）関連送変電建設センター工事（春）増強に伴う電線張替，総合検査
支持物点検
架渉線点検アークホーン補修
ＬＴＣ吊り上げ点検ブロック点検，Ｒｙ点検
ＬＴＣ吊り上げ点検関連
上北（変）ＳＲ容変（ＳＲ５２２）ＳＲ５２２据付
上北（変）ＳＲ容変（ＳＲ５２２）関連送変電建設センター工事（秋）増強に伴う電線張替，総合検査
宙乗点検
宙乗点検
防錆塗装
防錆塗装
Ｓ１１普点他，Ｒｙ細点ＬＴＣ修繕，ＭＴ１塗装
Ｏ６ブロック点検，Ｓ６点検，Ｓ６塗装碍洗配管点検，探傷試験
架渉線点検アークホーン補修
Ｂｇ採油
Ｂｇ採油関連送変電建設センター工事（春）増強に伴う電線張替，総合検査
送変電建設センター工事（春）増強に伴う電線張替，使用前自主検査
防錆塗装
支持物・架渉線点検
南相馬(変)２７５ｋＶＯ４１他点検工事
Ｏ７ブロック点検工事Ｏ７ブッシング点検工事，鉄構他修繕工事
支持物・架渉線点検
南相馬(変)２７５ｋＶＯ４２他点検工事
防錆塗装
防錆塗装
Ｏ８ブロック点検工事Ｏ８ブッシング点検工事，鉄構他修繕工事
送変電建設センター工事（春）増強に伴う電線張替，総合検査
送変電建設センター工事（春）増強に伴う電線張替，使用前自主検査
架渉線点検アークホーン補修
防錆塗装
架渉線点検アークホーン補修
ＭＴ５２吊り上げ点検
ＭＴ５２吊り上げ点検
上北（変）ＳＲ容変（ＳＲ５３１）工事新ＳＲ５３１据付
上北（変）ＳＲ容変（ＳＲ５３１）工事関連
上北（変）ＳＲ容変（ＳＲ５３１）工事新ＳＲ５３１据付
上北（変）ＳＲ容変（ＳＲ５３１）工事関連
上北（変）リレー整備（北本転送情報）転送情報整理盤更新（信端レス化）
送変電建設センター工事（秋）増強に伴う電線張替，総合検査
送変電建設センター工事（秋）増強に伴う電線張替，使用前自主検査
上北（変）リレー整備（北本転送情報）転送情報整理盤更新（信端レス化）
支持物点検ＭＴ２Ｂｇ修繕関連
送変電建設センター工事（秋）増強に伴う電線張替，総合検査
支持物点検
送変電建設センター工事（秋）増強に伴う電線張替，使用前自主検査
ＭＴ２ブロック機器点検

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0228976022896402289630228956

エリア
東北
東北
東北
東北

作業開始日時2024/11/11 08:40
2024/12/03 09:00
2024/12/09 09:00
2025/03/17 09:10

作業終了日時2024/11/22 17:20
2024/12/07 18:00
2024/12/13 18:00
2025/03/21 17:20

停止区分
連続
連続
連続
連続

作業箇所(作業設備)
西仙台変電所
南相馬変電所
南相馬変電所
南相馬変電所

停電区間（停電設備）
西仙台（変）ＭＴ２
相馬双葉幹線１号
相馬双葉幹線２号
南相馬ＭＴ３5

作業内容
Ｓ１２普点他，Ｒｙ細点ＬＴＣ修繕，ＶＱＣ１普点
Ｏ１ブロック機器・Ｒｙ点検
Ｏ２ブロック機器・Ｒｙ点検
南相馬（変）２７５ｋＶＯ２３修繕工事

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
03246650324666

エリア
東京
東京

作業開始日時2023/04/05 07:00
2023/04/05 07:00

作業終了日時2023/04/16 17:00
2023/05/02 13:00

停止区分
連続
連続

作業箇所(作業設備)
新富士(変)
新富士(変)

0324679

東京

2023/04/05 07:00

2023/05/02 13:00

連続

新富士(変)

0324640

東京

2023/04/05 09:00

2023/05/02 17:00

連続

新富士(変)

停電区間（停電設備）
500kV 乙母線
2B
2B

2B
2B

0324678

東京

2023/04/05 09:00

2023/05/02 13:00

連続

新富士(変)

0324680

東京

2023/04/17 09:00

2023/04/28 17:00

連続

新富士(変)

0331484

東京

2023/04/17 09:00

2023/04/21 17:00

連続

新富士(変)

0326422東京

2023/04/18 09:00

2023/04/18 17:00

単日

富士川線 1，2L

0331483

東京

2023/04/24 09:30

2023/04/28 15:00

連続

駿河(変)

2B

田代幹線中線 1L/田代幹線中線 1L の CBO53
富士川線 1，2L
田代幹線中線 1L/田代幹線中線 1L の CBO3
田代幹線中線 1L

0325983

東京

2023/04/25 09:00

2023/04/26 17:00

連続

田代幹線中線 1L

0324718

東京

2023/04/27 08:00

2023/04/29 17:00

連続

新富士(変)

0322156

東京

2023/04/28 15:00

2023/04/28 16:00

単日

新富士(変)

0324723

東京

2023/04/30 08:00

2023/04/30 17:00

単日

新富士(変)

0324719東京

2023/05/02 13:00

2023/05/02 17:00

単日

新富士(変)

0324720

東京

2023/05/02 13:00

2023/05/02 17:00

単日

新富士(変)

0324721東京

2023/05/02 13:00

2023/05/02 17:00

単日

新富士(変)

500kV 乙母線
田代幹線中線 1L/田代幹線中線 1L の CBO53
500kV 甲母線
2B

2B

0329491東京

2023/05/02 13:00

2023/05/02 17:00

単日

新富士(変)

0325024

東京

2023/05/08 09:00

2023/05/29 10:00

連続

新信濃変電所

0331482

東京

2023/05/08 09:30

2023/05/12 17:00

連続

駿河(変)

0331489東京

2023/05/08 09:30

2023/05/19 17:00

連続

新富士(変)

2B
500kV 乙母線
60Hz1 号調相設備/60Hz1 号調相変圧器
田代幹線中線 2L/田代幹線中線 2L の CBO4
11B
田代幹線中線 2L/田代幹線中線 2L の CBO54

0322158

東京

2023/05/08 10:00

2023/06/12 15:00

連続

新富士(変)

0325982

東京

2023/05/09 09:00

2023/05/10 17:00

連続

田代幹線中線 2L

0331576

東京

2023/05/15 08:00

2023/05/29 10:00

連続

新信濃変電所

0331488東京

2023/05/22 09:30

2023/05/26 17:00

連続

新富士(変)

田代幹線中線 2L

60Hz1 号調相変圧器/60Hz1 号調相設備
12B
14B

0331487東京

2023/05/29 09:30

2023/06/05 17:00

連続

新富士(変)

0331577

東京

2023/05/29 10:00

2023/05/29 12:00

単日

新信濃変電所

0325045

東京

2023/05/29 15:00

2023/05/29 16:00

単日

新信濃変電所

60Hz1 号調相変圧器

6

作業内容
・母線側架線撤去，ＧＣＢ据付に伴う危険防止・主変２号ＧＣＢ化【新富士(変)2B3 次 GIS 用ｶﾞｽ遮断器取替】
・GIS 用ｶﾞｽ遮断器取替
・ｼｰｹﾝｽ試験【新富士(変)275kV 母線鉄構塗装】
・塗装箇所 (2B)
【新富士(変)2B 変圧器保護ﾘﾚｰ取替】
・変圧器保護ﾘﾚｰ取替
・ｼｰｹﾝｽ試験【点検】・2B 3 次 LVR 黒赤白ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ:停止試験(18 年)
・2B GCBO22(油圧・電動):停止試験(6 年)
・2BSC1 群電力用ｺﾝﾃﾞﾝｻ:停止試験(12 年)【新富士(変)154kV3U 母線鉄構塗装】
・塗装箇所(田代幹線中線 1L)【保守業務】・不良がいし検出 No.38，No.40【駿河(変)田代幹線中線 1L 過負荷保護ﾘﾚｰ取替工事】･田代幹線中線
1L 過負荷保護ﾘﾚｰ:旧盤撤去,新盤据付,確認試験【保守業務委託】
・接地板取替 No.230 ・電線点検 No.222〜223、252〜253 ・不良がいし検出 田代幹線 No.駿河(変) ・スペーサ補修 田代幹線 No.238：239
・母線側架線復旧に伴う危険防止
・シーケンス試験【新富士(変)田代幹線中線 1 号 GCB 取替工事】･CBO53:系統課電試験・シーケンス試験【新富士(変)2B 変圧器保護ﾘﾚｰ取替】
・電流位相測定[試験 No.-基変 1 その 1,2]
【新富士(変)2B3 次 GIS 用ｶﾞｽ遮断器取替】・耐圧試験[試験 No.-基変 1 その 1]
・社内検査（試充電，電流位相測定）
・ＧＣＢ超音波測定
・社内検査（試充電，電流位相測定）
・ＧＣＢ超音波測定
60Hz1 組 3 群ｹｰﾌﾞﾙ修理【駿河(変)田代幹線中線 2L 過負荷保護ﾘﾚｰ取替工事】･田代幹線中線 2L 過負荷保護ﾘﾚｰ:旧盤撤去,新盤据付,確認試験【新富士(変)154kV3U 母線鉄構塗装】
・塗装箇所(11B)【新富士(変)田代幹線中線 2 号 GCB 取替工事】･旧 CBO54,旧基礎撤去,新基礎作成･新 CBO54 据付,確認試験【保守業務委託】
・接地板取替 No.230 ・電線点検 No.222〜223、252〜253 ・不良がいし検出 田代幹線 No.駿河(変) ・スペーサ補修 田代幹線 No.238：
239
O957,O958 コンタクト交換・操作機構部取替【新富士(変)154kV3U 母線鉄構塗装】
・塗装箇所(12B)【新富士(変)275kV 母線鉄構塗装】【新富士(変)154kV3U 母線鉄構塗装】
・塗装箇所(14B)
60Hz1 組 3 群ｹｰﾌﾞﾙ修理後の試充電試験
O957,O958 コロナ・超音波測定
o957，o958 コロナ・超音波測定

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更
変更

制約有

変更
変更
変更

変更
変更
変更
変更
制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更
変更

制約有

変更

制約有

変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0331493東京

2023/06/06 09:00

2023/06/09 17:00

連続

新富士(変)

032643103264290326430

東京
東京
東京

2023/06/10 07:30
2023/06/10 08:00
2023/06/10 08:00

2023/06/11 17:30
2023/06/11 17:00
2023/06/11 17:00

連続
連続
連続

中給停止計画Ｇ
新信濃変電所
新信濃変電所

0322160

東京

2023/06/12 15:00

2023/06/12 16:00

単日

新富士(変)

0324639

東京

2023/06/13 08:00

2023/06/15 17:00

連続作業箇所(作業設備)

南いわき幹線 2L

0324868

東京

2023/06/13 09:00

2023/06/16 17:00

連続

南いわき幹線 2L

0324869

東京

2023/06/13 09:00

2023/06/16 17:00

連続

南いわき幹線 2L

0322145

東京

2023/06/16 09:00

2023/06/16 11:00

単日

駿河(変)

停電区間（停電設備）
田代幹線中線 2L/田代幹線中線 2L の CBO54
新信濃 2 号 FC
新信濃 2 号 FC
RC 設備
田代幹線中線 2L/田代幹線中線 2L の CBO54
南いわき幹線 2L
南いわき幹線 2L
南いわき幹線 2L
富士川線 1，2L
南いわき幹線 1L

0324638

東京

2023/06/19 08:00

2023/06/21 17:00

連続

南いわき幹線 1L

0324865

東京

2023/06/19 09:00

2023/06/22 17:00

連続

南いわき幹線 1L

0324866

東京

2023/06/19 09:00

2023/06/22 17:00

連続

南いわき幹線 1L

03262470331574

東京
東京

2023/09/01 07:30
2023/09/01 07:30

2023/09/01 08:30
2023/09/23 18:00

単日
連続

中給停止計画Ｇ
中給停止計画Ｇ

0325138

東京

2023/09/01 08:30

2023/09/17 16:00

連続

新信濃変電所

0326095
03260940326438

東京
東京
東京

2023/09/01 08:30
2023/09/11 08:00
2023/09/17 13:30

2023/09/10 16:00
2023/09/23 11:00
2023/09/17 14:30

連続
連続
単日

新信濃変電所
新信濃変電所
中給停止計画Ｇ

0324949

東京

2023/09/22 09:00

2023/09/29 17:00

連続

新富士(変)

0333344

東京

2023/09/23 11:00

2023/09/23 12:00

単日

新信濃変電所

0324860

東京

2023/09/23 14:30

2023/09/23 17:00

単日

新信濃変電所

0331578

東京

2023/09/24 07:30

2023/09/24 17:00

単日

新福島(変)

0324804東京

2023/09/25 09:00

2023/09/26 17:00

連続

川内線 1L0324806東京

2023/09/25 09:00

2023/09/25 17:00

単日

南いわき(開)0324797

東京

2023/09/27 09:00

2023/09/28 17:00

連続

川内線 2L0324799

東京

2023/09/27 09:00

2023/09/27 17:00

単日

南いわき(開)0331495

東京

2023/09/28 09:00

2023/09/28 12:00

単日

新富士(変)

0331496東京

2023/09/28 13:00

2023/09/28 17:00

単日

新富士(変)

032624103315750326437

東京
東京
東京

2023/09/29 07:30
2023/09/29 07:30
2023/09/29 08:00

2023/09/29 08:30
2023/10/15 18:00
2023/10/03 16:30

単日
連続
連続

中給停止計画Ｇ
中給停止計画Ｇ
中給停止計画Ｇ

南いわき幹線 1L
南いわき幹線 1L
飛騨信濃ＦＣ１極/飛騨信濃ＦＣ２極
飛騨信濃ＦＣ２極
飛騨信濃ＦＣ２極

飛騨信濃ＦＣ２極
飛騨信濃ＦＣ２極/50Hz5 組 SC1 群/50Hz5 組 SC2 群
飛騨信濃ＦＣ１極/飛騨信濃ＦＣ２極
500kV 甲母線

50Hz5 組 SC1 群/50Hz5 組 SC2 群
FC2 極潮流指定(450MW)
3B
川内線 1L
川内線 1L の CBO33
川内線 2L
川内線 2L の CBO34
11B
12B
飛騨信濃ＦＣ１極/飛騨信濃ＦＣ２極
飛騨信濃ＦＣ１極
飛騨信濃ＦＣ１極/飛騨信濃ＦＣ２極7

作業内容【新富士(変)154kV3U 母線鉄構塗装】
・塗装箇所(田代幹線中線 2L)
新信濃２号 FC 停止に伴う運用制約
バルブホール空調設備点検
ＲＣ簡易点検，空調設備点検【新富士(変)田代幹線中線 2 号 GCB 取替工事】･CBO54:系統課電試験【総支社】電線・地線本体点検
・南いわき幹線《No.》147〜148,157〜158,246〜247 3 径間
《1》電線本体点検 《No.》22〜23 1 径間
《2》地線本体点検 《No.》22〜23 1 径間
《1》ﾃﾌﾛﾝﾃｰﾌﾟ点検《No.》101〜102 1 径間【駿河(変)富士川線ﾘﾚｰ取替工事】･富士川線 1,2 番:ﾘﾚｰ取替後の電圧突き合わせ,電流位相測定【総支社】電線・地線本体点検
・南いわき幹線《No.》147〜148,157〜158,246〜247 3 径間
○ジャンパ線補修
・《No.》222《1》ﾃﾌﾛﾝﾃｰﾌﾟ点検《No.》101〜102 1 径間
《2》電線・地線点検《No.》52、82､112(3 径間)《1》電線本体点検 《No.》22〜23 1 径間
《2》地線本体点検 《No.》22〜23 1 径間
飛騨信濃 FC 帰線 2L 停止のための操作に伴う運用制約
飛騨信濃 FC２極停止に伴う運用制約
ｻｲﾘｽﾀﾊﾞﾙﾌﾞ停止試験
PG・LEC 盤停止試験
制御盤停止試験
純水冷却装置停止試験
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎｰﾙ空調停止試験
ﾊﾞﾙﾌﾞ冷却制御盤停止試験
高調波ﾌｨﾙﾀ停止試験
電力用ｺﾝﾃﾞﾝｻ停止試験
DC CT・VT 停止試験
変換器制御盤停止試験
L991，L992 コンタクト交換，操作機構取替
o993，o994 コンタクト交換
飛騨信濃 FC 帰線 2L 使用のための操作に伴う運用制約【500kV 断路器耐震補強工事】(LS116 耐震補強)
・架台取外, 取付
O993，O994 コロナ・超音波測定
系統併入試験(450MW)
１秒起動停止試験
ＬＳ２２３臨時点検《1》電線本体点検 95〜96､100〜101(2 径間)《2》地線本体点検 95〜96､100〜101(2 径間)
CBO33 ６年停止試験《1》電線本体点検 95〜96､100〜101(2 径間)《2》地線本体点検 95〜96､100〜101(2 径間)
CBO34 ６年停止試験【新富士(変)275kV2U BPR・HBR 取替】
・他盤トリップ回路切り離し（HBR 盤）【新富士(変)275kV2U BPR・HBR 取替】
・他盤トリップ回路切り離し（HBR 盤）
飛騨信濃 FC 帰線 1L 停止のための操作に伴う運用制約
飛騨信濃 FC１極停止に伴う運用制約
飛騨信濃 FC 双極停止作業に伴う運用制約

発電制約

申請区分

制約有

変更
変更
変更
変更

制約有

変更
変更
変更
変更

制約有

変更

変更

変更
変更
変更
変更

変更

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

0324795

東京

2023/09/29 08:30

2023/10/15 11:00

連続

新信濃変電所

0326093東京

2023/09/29 08:30

2023/10/03 16:00

連続

新信濃変電所

0331497

東京

2023/09/29 09:00

2023/09/29 12:00

単日

新富士(変)

停電区間（停電設備）
飛騨信濃ＦＣ１極

飛騨信濃ＦＣ１極/飛騨信濃ＦＣ２極0331498

東京

2023/09/29 13:00

2023/09/29 17:00

単日

新富士(変)

03260820327208

東京
東京

2023/10/03 08:00
2023/10/04 08:00

2023/10/15 11:00
2023/10/05 17:00

連続毎日

新信濃変電所
新信濃変電所

0325985

東京

2023/10/13 16:00

2023/10/13 17:00

単日

須走(変)

03333430326245

東京
東京

2023/10/15 11:00
2023/10/15 13:30

2023/10/15 12:00
2023/10/15 14:30

単日
単日

新信濃変電所
中給停止計画Ｇ

0324859

東京

2023/10/15 14:30

2023/10/15 17:00

単日

新信濃変電所

0325046

東京

2023/10/20 09:00

2023/10/27 17:00

連続

新富士(変)

0326242

東京

2023/10/22 08:00

2023/11/04 16:00

連続中給停止計画Ｇ

0324871

東京

2023/10/22 08:30

2023/11/04 14:00

連続

新信濃変電所

0324872

東京

2023/10/22 08:30

2023/11/04 14:00

連続

新信濃変電所

03248730324874

東京
東京

2023/10/22 08:30
2023/10/22 08:30

2023/11/04 10:00
2023/11/04 10:00

連続
連続

新信濃変電所
新信濃変電所

0324875

東京

2023/10/22 08:30

2023/11/04 14:00

連続

新信濃変電所

0324876

東京

2023/10/22 08:30

2023/11/04 14:00

連続

新信濃変電所

0324877

東京

2023/10/22 08:30

2023/11/04 14:00

連続

新信濃変電所

03264320333346

東京
東京

2023/10/22 08:30
2023/10/22 08:30

2023/11/04 10:00
2023/11/04 10:00

連続
連続

新信濃変電所
新信濃変電所

0324878

東京

2023/10/28 08:30

2023/11/01 17:00

連続

新信濃変電所

032487003333450324947

東京
東京
東京

2023/11/02 08:00
2023/11/04 10:00
2023/11/04 14:00

2023/11/11 16:00
2023/11/04 12:00
2023/11/04 15:25

連続
単日
単日

飛騨信濃直流幹線 帰線 1L
新信濃変電所
新信濃変電所

0324755

東京

2023/11/05 08:00

2023/11/24 18:00

連続

新福島(変)

03315790325038
0325040

東京
東京
東京

2023/11/06 07:30
2023/11/08 07:30
2023/11/09 07:30

2023/11/08 18:00
2023/11/08 18:00
2023/11/09 18:00

連続
単日
単日

新福島(変)
新福島(変)
新福島(変)

13B
14B
飛騨信濃ＦＣ１極/50Hz4 組 SC1 群/50Hz4 組 SC2 群
1B
須走線 1L

50Hz4 組 SC1 群/50Hz4 組 SC2 群
飛騨信濃ＦＣ１極/飛騨信濃ＦＣ２極
FC1 極潮流指定(450MW)

500kV 甲母線

新信濃 2 号 FC
2 号 FC 設備と O52

2 号 FC 設備と O62

60Hz275kV2 号母線と O40
60Hz2 号調相設備
60Hz2 号調相設備

RC 設備

新信濃 2 号 FC
60Hz2 号調相変圧器
60Hz2 組 SC1 群と O961
新信濃分岐線 2L と O42
飛騨信濃直流幹線 帰線 1L
60Hz2 組 SC1 群と O961
2 号 FC 潮流指定（300MW)
いわき幹線 1L/いわき幹線 1L の CBO41
3B
500kV 甲 2 母線/3B
500kV 乙 2 母線/3B
8

作業内容
バルブホール内清掃
ｻｲﾘｽﾀﾊﾞﾙﾌﾞ停止試験
PG・LEC 盤停止試験
制御盤停止試験
純水冷却装置停止試験
バルブホール空調停止試験
ﾊﾞﾙﾌﾞ冷却制御盤停止試験
高調波ﾌｨﾙﾀ停止試験
電力用ｺﾝﾃﾞﾝｻ停止試験
双極共通制御盤点検
バルブホール空調点検（共通部）
中部向ＣＤＴ（ＰＳＳ）対向試験【新富士(変)275kV2U BPR・HBR 取替】
・他盤トリップ回路切り離し（HBR 盤）【新富士(変)275kV2U BPR・HBR 取替】
・他盤トリップ回路切り離し（HBR 盤）
o983，o981 コンタクト交換
50Hz66kV2 組 1 群調相用開閉器取替に伴う危険防止【須走(変)1 号変圧器取替】
・変圧器取替後の試充電・電圧突き合わせ,電流位相測定
O983，O984 コロナ・超音波測定
飛騨信濃 FC 帰線 1L 使用のための操作に伴う運用制約
系統併入試験(450MW)
ＬＡ漏れ電流測定（初回点検）
１秒起動停止試験【500kV 断路器耐震補強工事】(LS104 耐震補強)
・架台取外, 取付
新信濃２号 FC 停止に伴う運用制約
GIB ﾓｰﾀ電源切替
系統現象記録装置切離
50HzPG 盤基礎工事
GIB ﾓｰﾀ電源切替
系統現象記録装置切離
50HzPG 盤基礎工事
O40 ﾊﾟﾚｯﾄ追加、系統現象記録装置切離LS96,ELS96 ﾓｰﾀ電源切替
調相直接盤停止試験
調相制御盤（FC2Q)停止試験
２ＦＣ，ＲＣ保護制御装置更新工事
監視制御盤停止試験
ＲＣ用変流器停止試験
冷却塔修理
変換器盤停止試験
RC 故障記録装置切離 RC 中継盤他改造改造
バルブホール内清掃
12 相制御・ＬＴＣ・ＰＧＬＥＣ盤停止試験 60Hz
LS96,ELS96 ﾓｰﾀ電源切替
60Hz2 組 SCRy 取替
新信濃分岐線 2L 中継盤他配電盤改造
60Hz2 号 GIS ﾓｰﾀ電源切替
初期点検（《No.》63〜《No.》124，《No.》162〜197）
60Hz2 組 SCRy 取替に伴う実系統試験
系統併入試験(300MW)
計器用変圧器採油（保護用）
計器用変圧器採油（取引用）
ＬＳ８３，ＬＳ７２，ＬＳ８７点検
LS113 フィンガー部交換
LS213 動確 SW カバー交換

発電制約

申請区分

変更

変更
変更
変更
制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更

変更
変更
変更

変更
変更
変更
変更

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
033158303250420326249

エリア
東京
東京
東京

作業開始日時2023/11/09 07:30
2023/11/10 07:00
2023/11/10 08:00

作業終了日時2023/11/09 18:00
2023/11/10 18:00
2023/11/26 18:00

停止区分
単日
単日
連続

作業箇所(作業設備)
新福島(変)
新福島(変)
中給停止計画Ｇ

0324861

東京

2023/11/10 08:30

2023/11/17 17:00

連続

新信濃変電所

032486203248630324864

東京
東京
東京

2023/11/10 08:30
2023/11/10 08:30
2023/11/10 08:30

2023/11/26 17:00
2023/11/26 17:00
2023/11/17 17:00

連続
連続
連続

新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所

0325031東京

2023/11/10 08:30

2023/11/26 16:00

連続

新信濃変電所

0326435
033158103249460326434032643603250440324944

東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京

2023/11/10 08:30
2023/11/10 08:30
2023/11/10 09:00
2023/11/17 17:00
2023/11/17 17:00
2023/11/26 16:00
2023/11/29 07:30

2023/11/26 17:00
2023/11/17 17:00
2023/11/10 17:00
2023/11/26 16:00
2023/11/26 16:00
2023/11/26 17:25
2023/12/11 20:30

連続
連続
単日
連続
連続
単日
連続

新信濃変電所
新信濃変電所新福島(変)
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
中給停止計画Ｇ

0324715

東京

2023/11/29 08:00

2023/11/30 18:00

毎日

電発静岡送変電事業所(中西制)

停電区間（停電設備）
3B
500kV 乙 2 母線
新信濃 1 号 FC
1 号 FC 設備と O61

60Hz1 号調相設備
60Hz275kV1 号母線と O40
新信濃分岐線 1L と O41
新信濃 1 号 FC

60Hz1 号調相変圧器
60Hz275kV1 号母線と O40
いわき幹線 1L の CBO41
1 号 FC 設備と O61
1 号 FC 設備と O51
1 号 FC 潮流指定(300MW)
佐久間 FC佐久間 FC 連絡線 50Hz(・60Hz)

佐久間 FC0324943

東京

2023/11/29 08:00

2023/12/11 20:00

連続

佐久間ＦＣ

03264330324942032467703246760324716

東京
東京
東京
東京
東京

2023/11/30 08:00
2023/12/11 13:30
2023/12/16 07:30
2023/12/16 08:00
2023/12/16 08:00

2023/12/10 17:00
2023/12/11 18:00
2023/12/17 20:30
2023/12/17 18:00
2023/12/16 18:00

連続
単日
連続
連続
単日

佐久間ＦＣ
佐久間ＦＣ
中給停止計画Ｇ
電発佐久間(発)電発佐久間(発)0324717

東京

2023/12/16 08:00

2023/12/17 20:00

連続

佐久間ＦＣ

0333268東京

2024/03/01 08:00

2024/03/08 17:00

連続

新富士(変)

0333269

東京

2024/03/01 08:00

2024/03/08 17:00

連続

新富士(変)

0325265

東京

2024/03/01 09:00

2024/03/08 17:00

連続

駿河(変)

0333265

東京

2024/03/08 17:00

2024/03/08 19:00

単日

新富士(変)

0333266

東京

2024/03/08 17:00

2024/03/08 19:00

単日

新富士(変)

佐久間 FC佐久間 FC 連絡線 50Hz(・60Hz)
佐久間 FCFC 連絡線 60Hz
FC 連絡線 60Hz
佐久間 FC

2B

500kV 甲母線

66kV SVC

500kV 甲母線

2B

9

作業内容
ＬＳ１２３臨時点検
LS206 フィンガー部交換
新信濃１号 FC 停止に伴う運用制約
FC 中継盤改造
FCI/F ﾊﾟﾚｯﾄ改造

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更

1FC 停止作業に伴う停止
O40 ﾊﾟﾚｯﾄ追加、系統現象記録装置切離
新信濃分岐線 1L 直接盤他配電盤改造
50Hz ｻｲﾘｽﾀﾊﾞﾙﾌﾞ本体、PG-LEC 盤点検
純水冷却装置、冷却制御盤点検

変更
変更
変更

O951 ﾊﾟﾚｯﾄ追加、系統現象記録装置切離60Hz1 号 275kV 共通盤停止試験(ﾀｲﾏｰ交換含む)
CBO41 ６年停止試験
FCI/F ﾊﾟﾚｯﾄ改造
FCI/F ﾊﾟﾚｯﾄ改造
系統併入試験
佐久間ＦＣ停止に伴う運用制約《1》電線圧縮接続部抵抗測定(スリーブ) 《No.》2〜3(1 径間)50Hz《2》電線圧縮接続部抵抗測定(クランプ) 《No.》1(基 cct)60Hz,《No.》3(1基)50Hz･60Hz
取引用計量設備更新（CVT,CT,WHM 盤）
サイリスタバルブ他定期細密点検
所内変圧器制御盤更新
サイリスタバルブスナバコンデンサ交換
東部転送 IF 装置定期点検【試運転】
・1 秒起動停止試験,実潮流試験
佐久間 FC 運転指令電話装置更新工事
取引用計量設備（CVT,CT）更新に伴う試充電試験
佐久間ＦＣ停止に伴う運用制約
旧系統安定化装置（BSS）撤去に伴うケーブル切替
・旧系統安定化装置（BSS）撤去に伴う VT ケーブル切り離し
屋内外機器定期点検【試運転】
・1 秒起動停止試験,実潮流試験【新富士(変)2B 変圧器保護ﾘﾚｰ、3 次 LVR 保護ﾘﾚｰ取替】
・変圧器保護ﾘﾚｰ取替 3 次 LVR 保護ﾘﾚｰ取替
・ｼｰｹﾝｽ試験(LS104 耐震補強)
・架台取外, 取付
・LS 解体, 組立, 確認試験
【点検】･SVC 用 GIS:停止試験(6 年)〔東電直営〕･CBO99:据置型 CB ﾀｲﾐﾝｸﾞﾓﾆﾀ装置設置【新富士(変)2B 変圧器保護ﾘﾚｰ、3 次 LVR 保護ﾘﾚｰ取替】
・電圧測定、電圧突き合わせ
・電流位相測定[試験 No.-基変 1 その 1,2]
【新富士(変)2B 変圧器保護ﾘﾚｰ、3 次 LVR 保護ﾘﾚｰ取替】
・電圧測定、電圧突き合わせ
・電流位相測定[試験 No.-基変 1 その 1,2]

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

変更

変更

変更

変更
変更
変更
変更
変更
変更

変更

変更

変更

変更

変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0333267

東京

2024/03/08 17:00

2024/03/08 19:00

単日

新富士(変)

033158203315730331580032985703298580329859

東京
東京
東京
東京
東京
東京

2024/03/09 08:00
2024/03/18 07:00
2024/03/18 08:00
2024/04/01 07:30
2024/04/03 07:30
2024/04/08 07:30

2024/03/10 16:00
2024/03/27 17:00
2024/03/27 16:00
2024/04/05 18:00
2024/04/03 17:00
2024/04/12 18:00

連続
連続
連続
連続
単日
連続

新信濃変電所
中給停止計画Ｇ
新信濃変電所新福島(変)
新福島(変)
新福島(変)

0329860

東京

2024/04/15 08:00

2024/04/19 17:00

連続

南いわき幹線 1L

0329861

東京

2024/04/15 08:00

2024/04/19 17:00

連続作業箇所(作業設備)

南いわき幹線 1L

停電区間（停電設備）
275kV 乙 1 母線

60Hz1 号調相変圧器/60Hz1 号調相設備
飛騨信濃ＦＣ１極
飛騨信濃ＦＣ１極
2B
2B
2B
南いわき幹線 1L
南いわき幹線 1L
南いわき幹線 1L

0329863東京

2024/04/16 08:00

2024/04/19 17:00

連続

南いわき幹線 1L

0329864東京

2024/04/16 08:00

2024/04/17 17:00

連続

南いわき幹線 1L

032986503298660329867

東京
東京
東京

2024/04/22 08:00
2024/04/22 08:00
2024/04/23 08:00

2024/04/26 17:00
2024/04/26 17:00
2024/04/24 17:00

連続
連続
連続

南いわき幹線 2L
南いわき幹線 2L
南いわき幹線 2L

南いわき幹線 1L
南いわき幹線 2L
南いわき幹線 2L
南いわき幹線 2L
南いわき幹線 2L

0329881東京

2024/04/23 08:00

2024/04/26 17:00

連続

南いわき幹線 2L

032988203298830329884

東京
東京
東京

2024/05/10 08:00
2024/05/10 08:00
2024/05/10 08:00

2024/05/26 16:30
2024/12/02 18:30
2024/05/11 17:00

連続
連続
連続

中給停止計画Ｇ
中給停止計画Ｇ
新信濃変電所

0329885

東京

2024/05/10 08:30

2024/05/26 16:00

連続

新信濃変電所

0329886東京

2024/05/10 08:30

2024/05/26 16:00

連続

新信濃変電所

0329887032988803298890329890

東京
東京
東京
東京

2024/05/10 08:30
2024/05/10 08:30
2024/05/10 08:30
2024/05/10 08:30

2024/09/17 08:00
2024/09/17 08:00
2024/05/26 16:00
2024/05/26 16:00

連続
連続
連続
連続

新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所

0329891東京

2024/05/10 08:30

2024/05/26 16:00

連続

新信濃変電所

0329892東京

2024/05/10 08:30

2024/09/04 08:00

連続

新信濃変電所

03298930329894

東京
東京

2024/05/10 08:30
2024/05/10 08:30

2024/09/17 08:00
2024/09/17 08:00

連続
連続

新信濃変電所
新信濃変電所

0329895

東京

2024/05/10 08:30

2024/09/03 17:00

連続

新信濃変電所

新信濃 1 号 FC
新信濃 2 号 FC
新信濃分岐線 1L と O41
1 号 FC 設備と O51

1 号 FC 設備と O61

2 号 FC 設備と O52
2 号 FC 設備と O62
60Hz1 号調相変圧器
60Hz1 組 SC3 群と O955
60Hz275kV1 号母線

60Hz275kV2 号母線と O40/新信濃分岐線 2L の O42
60Hz2 号調相変圧器
60Hz2 組 SC1 群と O961
RC 設備

10

作業内容
【新富士(変)2B 変圧器保護ﾘﾚｰ、3 次 LVR 保護ﾘﾚｰ取替】
・電圧測定、電圧突き合わせ
・電流位相測定[試験 No.-基変 1 その 1,2]
O957 コンタクト交換
飛騨信濃 FC１極停止に伴う運用制約
L981,L982 コンタクト交換・操作機構部取替「移動困難微量 PCB 汚染電気機器無害化処理業務」に伴う危険防止
ＬＳ１１２ 停止試験
「移動困難微量 PCB 汚染電気機器無害化処理業務」に伴う危険防止《1》電線・地線点検《No.》57,87,117(３径間）●不良がいし検出＃３３１（引込側）,東群馬（変）【総支社】電線・地線本体点検
・南いわき幹線《No.》203〜204,《No.》208〜209,《No.》213〜214,《No.》218〜219,《No.》223〜224,《No.》228〜229,《No.》233〜234 計７径間
《1》地線本体点検 《No.》27~28 1 径間
《2》電線本体点検 《No.》27~28 1 径間
《1》電線・地線点検《No.》57,87,117(３径間）●不良がいし検出＃３３１（引込側）,東群馬（変）《1》地線本体点検 《No.》27~28 1 径間
《2》電線本体点検 《No.》27~28 1 径間
【総支社】電線・地線本体点検
・南いわき幹線《No.》203〜204,《No.》208〜209,《No.》213〜214,《No.》218〜219,《No.》223〜224,《No.》228〜229,《No.》233〜234 計７径間
新信濃１号 FC 停止に伴う運用制約
新信濃 2 号 FC 停止に伴う運用制約
FCI/F,系統過電圧保護盤切替(60HzINV 負荷遮断装置更新)
FCI/F 盤、1FC 系統過電圧保護盤切替
1 号 FC 連絡保護切替
新古河線 OLR 受信制御装置撤去
FCI/F 盤、1FC 系統過電圧保護盤切替
1 号 FC 連絡保護切替
新古河線 OLR 受信制御装置撤去
2 号 FC 保護制御装置取替
2 号 FC 保護制御装置取替
60Hz 系統過電圧保護(1FC)切替
60Hz 系統過電圧保護(1FC)切替
FCI/F,系統過電圧保護盤切替（275kV 母線 CB,LS ﾊﾟﾚｯﾄほか切離し・接続）
2 号 FC 制御回路切離し
FCI/F,系統過電圧保護盤切替
２ＦＣ・RC 制御保護装置更新
2FC,RC 保護制御装置取替
2FC,RC 保護制御装置取替
ＡＣＬ・ＮＧＲ・入力盤停止試験
始動用出力Ｔｒ１・２次、所内１・２盤停止試験
１次 PT・SA 停止試験
ＲＣＴｒ冷却制御Ｃｕｂ停止試験
相分離母線ＩＰＢ停止試験
電気ブレーキ断路器盤
補機制御盤停止試験
循環水ポンプ停止試験
循環水ポンプモーターエンドブラケット修理
ＲＣ冷却塔ファンモーターハブ修理

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
03298960329897

エリア
東京
東京

作業開始日時2024/05/10 08:30
2024/05/10 08:30

作業終了日時2024/08/10 17:00
2024/09/04 08:00

停止区分
連続
連続

作業箇所(作業設備)
新信濃変電所
新信濃変電所

0329898東京

2024/05/10 08:30

2024/05/26 16:00

連続

新信濃変電所

0329899

東京

2024/05/12 08:00

2024/05/13 17:00

連続

新信濃変電所

0333581東京

2024/05/13 08:30

2024/05/26 17:00

連続

新信濃変電所

0329900
0329901
0329902東京
東京
東京

2024/05/14 08:30
2024/05/18 09:00
2024/05/19 08:00

2024/05/15 17:00
2024/05/18 15:30
2024/05/19 18:30

連続
単日
単日

新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所

0331499

東京

2024/05/19 09:30

2024/05/19 17:00

単日

新富士(変)

0329903
03299310329932
0329933
0333801

東京
東京
東京
東京
東京

2024/05/20 08:00
2024/05/21 09:00
2024/05/23 08:00
2024/05/26 17:00
2024/05/27 08:00

2024/05/20 18:30
2024/05/21 15:30
2024/05/26 16:00
2024/05/26 17:25
2024/05/28 18:00

単日
単日
連続
単日
連続

新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所新福島(変)

0329934

東京

2024/05/27 08:30

2024/05/30 18:00

連続

新福島(変)

03338020333806
0329935
0333804

東京
東京
東京
東京

2024/05/29 08:00
2024/05/30 08:00
2024/06/03 08:00
2024/06/03 08:00

2024/05/29 18:00
2024/05/30 18:00
2024/06/23 16:00
2024/06/04 18:00

単日
単日
連続
連続

新福島(変)
新福島(変)
新信濃変電所新福島(変)

0329936

東京

2024/06/03 08:30

2024/06/06 18:00

連続

新福島(変)

0333805
0333803
0329937

東京
東京
東京

2024/06/05 08:00
2024/06/06 08:00
2024/06/07 08:00

2024/06/05 18:00
2024/06/06 18:00
2024/06/07 15:00

単日
単日
単日

新福島(変)
新福島(変)
中給停止計画Ｇ

0329938

東京

2024/06/07 09:00

2024/06/07 14:00

単日

新信濃変電所

0329939

東京

2024/06/07 15:00

2024/06/07 22:00

単日

中給停止計画Ｇ

0329940

東京

2024/06/07 16:00

2024/06/07 21:00

単日

新信濃変電所

停電区間（停電設備）
RC 設備
RC 設備
新信濃分岐線 1L の O41
新信濃分岐線 2L と O42
新信濃 1 号 FC

60Hz275kV1 号母線
新信濃分岐線 1L の O41
新信濃分岐線 2L と O42
11B
新信濃分岐線 1L と O41
新信濃分岐線 2L の O42
60Hz1 号調相変圧器/60Hz1 号調相設備
1 号 FC 潮流指定(300MW)
いわき幹線 1L/いわき幹線 1L の CBO41
いわき幹線 1L/いわき幹線 1L の CBO41
いわき幹線 1L/いわき幹線 1L の CBO41
いわき幹線 1L/いわき幹線 1L の CBO41
60Hz2 号調相変圧器/60Hz2 号調相設備
いわき幹線 2L/いわき幹線 2L の CBO42
いわき幹線 2L/いわき幹線 2L の CBO42
いわき幹線 2L/いわき幹線 2L の CBO42
いわき幹線 2L/いわき幹線 2L の CBO42
飛騨信濃ＦＣ１極
飛騨信濃ＦＣ１極
飛騨信濃ＦＣ２極
飛騨信濃ＦＣ２極富士川線 1，2L

0331485

東京

2024/06/08 09:00

2024/06/20 17:00

連続富士川線 1，2L

0331494

東京

2024/06/08 09:00

2024/06/14 17:00

連続

田代幹線中線 1L

0331490

東京

2024/06/10 08:30

2024/06/10 17:00

単日

新富士(変)

0331486東京

2024/06/11 09:30

2024/06/15 17:00

連続

新富士(変)

0331481東京

2024/06/15 09:00

2024/06/20 17:00

連続

田代幹線中線 2L

0333339

東京

2024/06/16 09:00

2024/06/20 17:00

連続

新富士(変)

0331491東京

2024/06/18 08:30

2024/06/18 17:00

単日

新富士(変)

0331492東京

2024/06/20 09:30

2024/06/20 15:00

単日

新富士(変)

0333385

東京

2024/06/22 07:30

2024/06/23 20:30

連続中給停止計画Ｇ

田代幹線中線 1L
14B
12B
田代幹線中線 2L
11B
11B
11B
佐久間 FC
11

作業内容
回転位置検出装置他修理工事
ＲＣ保護制御装置取替
FCI/F,系統過電圧保護盤切替（分岐線 1L CB,LS ﾊﾟﾚｯﾄほか切離し・接続）FCI/F,系統過電圧保護盤切替(60HzINV 負荷遮断装置更新)
空調設備点検バルブホール内清掃
60Hz12 相制御盤停止試験
60HzLTC 制御盤停止試験
60HzPG・LEC 盤停止試験
60Hz ｻｲﾘｽﾀﾊﾞﾙﾌﾞ停止試験
60Hz ﾊﾞﾙﾌﾞ冷却監視盤
ＤＣＶＴ停止試験
圧力ポンプ点検60HZ1 号 275kV 共通盤停止試験
60HzINV 負荷遮断装置更新対向試験（中信・信濃）
60HzINV 負荷遮断装置更新対向試験（北部・高根・馬瀬・中信）【新富士(変)154ｋV３U 母連 GCB 取替】
・乙３母線断路器６５０母線側 架線切り離しに伴う危険防止
60HzINV 負荷遮断装置更新対向試験（北部・高根・馬瀬・中信）
60HzINV 負荷遮断装置更新対向試験（中信・信濃）
O955,O958 コンタクト交換
系統併入試験(300MW)
断路器 いわき幹線１号 ４１ ＬＳ（電動操作）停止試験Ａ【２４年】
計器用変圧器 １２年停止試験(計器用・取引用 各１組
断路器 いわき幹線１号 １４１ ＬＳ（電動操作）停止試験Ａ【１２年】
断路器 いわき幹線１号 ２４１ ＬＳ（電動操作）停止試験Ａ【１２年】
O961,O962,O963 コンタクト交換・操作機構部取替
断路器 いわき幹線２号 ４２ ＬＳ（電動操作）停止試験Ａ【２４年】
計器用変圧器 １２年停止試験(計器用・取引用 各１組
断路器 いわき幹線２号 １４２ ＬＳ（電動操作）停止試験Ａ【１２年】
断路器 いわき幹線２号 ２４２ ＬＳ（電動操作）停止試験Ａ【１２年】
飛騨信濃１極停止に伴う運用制約
2 号 FC 中継盤切替
1 極中継盤-2FCβ進め信号切離・接続・試験
飛騨信濃 2 極停止に伴う運用制約
2 号 FC 中継盤切替
1 極中継盤-2FCβ進め信号切離・接続・試験【鉄塔塗装工事】・田代幹線（山）No.201-29〜201-29-1 ２基【避雷装置設置工事】・富士川線 No.201-21〜No.201-29-1 10 基
【保守業務】・不良がいし検出 富士川線 No.42、No.43【避雷装置設置工事】・田代幹線 No.199〜駿河（変） 32 基
【保守業務】・電線腐食点検 田代幹線 No.264〜265【点検】
・14B GCBO314(油圧・電動ﾊﾞﾈ):停止試験(12 年)【点検】･廃形 LTC 細密点検
【避雷装置設置工事】田代幹線 No.199〜駿河（変） 32 基
【点検】･11BLTC20 万回点検
【点検】
・11B GCBO311(油圧・電動ﾊﾞﾈ):停止試験(12 年)【新富士(変)154ｋV３U 母連 GCB 取替】
・乙３母線断路器６５０母線側 架線接続に伴う危険防止
佐久間ＦＣ停止に伴う運用制約

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更

変更

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
03298620329941

エリア
東京
東京

作業開始日時2024/06/22 08:00
2024/06/22 08:00

作業終了日時2024/06/23 18:00
2024/06/23 20:00

停止区分
毎日
連続

作業箇所(作業設備)
電発静岡送変電事業所(中西制)
佐久間ＦＣ

0329942

東京

2024/06/24 08:30

2024/06/29 17:00

連続

新信濃変電所

0329943032994403299450329946032994703299480329949
032995003299520329953

東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京

2024/06/25 08:00
2024/06/25 08:00
2024/06/25 08:30
2024/06/25 08:30
2024/06/25 08:30
2024/06/25 08:30
2024/06/25 08:30
2024/06/28 16:00
2024/09/04 08:00
2024/09/05 08:00

2024/06/28 16:00
2024/06/28 17:55
2024/06/28 17:00
2024/06/28 17:00
2024/06/28 17:00
2024/06/28 17:00
2024/06/28 17:00
2024/06/28 17:00
2024/11/14 22:00
2024/09/05 22:00

連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
単日
連続
単日

新信濃変電所
中給停止計画Ｇ
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所

0329954

東京

2024/09/05 08:00

2024/09/05 22:00

単日

新信濃変電所

0330064東京

2024/09/05 08:00

2024/09/05 22:00

単日

新信濃変電所

0329982

東京

2024/09/06 08:00

2024/09/06 22:00

単日

新信濃変電所

03300630333597

東京
東京

2024/09/06 08:00
2024/09/06 08:00

2024/09/06 22:00
2024/09/06 22:00

単日
単日

新信濃変電所
新信濃変電所

0329983

東京

2024/09/09 08:00

2024/09/09 22:00

単日

新信濃変電所

0333583

東京

2024/09/09 08:00

2024/09/09 22:00

単日

新信濃変電所

0329984

東京

2024/09/10 08:00

2024/09/10 22:00

単日

新信濃変電所

0333584
0329985

東京
東京

2024/09/10 08:00
2024/09/11 08:00

2024/09/10 22:00
2024/09/11 22:00

単日
単日

新信濃変電所
新信濃変電所

0329986東京

2024/09/11 08:00

2024/09/11 22:00

単日

新信濃変電所

033006203299870330061
0329988033006503299890329990

東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京

2024/09/11 08:00
2024/09/12 08:00
2024/09/12 08:00
2024/09/13 08:00
2024/09/13 08:00
2024/09/14 07:30
2024/09/15 07:30

2024/09/11 22:00
2024/09/12 22:00
2024/09/12 22:00
2024/09/13 22:00
2024/09/13 22:00
2024/09/14 18:00
2024/09/15 18:00

単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日

新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所新福島(変)
新福島(変)

0329951

東京

2024/09/16 07:30

2024/09/16 18:00

単日

新福島(変)

0329991
0329992
03299930329994
0329995
03299960329997
0329998
033358503299990330000
03335860330001
0330002033358703300030330004

東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京

2024/09/17 08:00
2024/09/17 08:00
2024/09/17 08:00
2024/09/17 08:00
2024/09/17 08:00
2024/09/17 08:00
2024/09/18 08:00
2024/09/18 08:00
2024/09/18 08:00
2024/09/19 08:00
2024/09/19 08:00
2024/09/19 08:00
2024/09/20 08:00
2024/09/20 08:00
2024/09/20 08:00
2024/09/24 08:00
2024/09/24 08:00

2024/09/17 22:00
2024/09/17 22:00
2024/09/17 22:00
2024/12/02 18:00
2024/09/17 22:00
2024/09/17 22:00
2024/09/18 22:00
2024/09/18 22:00
2024/09/18 22:00
2024/09/19 22:00
2024/09/19 22:00
2024/09/19 22:00
2024/09/20 22:00
2024/09/20 22:00
2024/09/20 22:00
2024/09/24 22:00
2024/09/24 22:00

単日
単日
単日
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日

新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所

停電区間（停電設備）
佐久間 FC 連絡線 50Hz(・60Hz)
佐久間 FC新信濃 2 号 FC

60Hz1 号調相変圧器/60Hz1 号調相設備
新信濃 1 号 FC
1 号 FC 設備と O51
1 号 FC 設備と O61
60Hz1 号調相変圧器
60Hz1 組 SC3 群と O955
60Hz275kV1 号母線
60Hz1 組 SC1 群
RC 設備
1 号 FC 潮流指定
60Hz1 号調相設備
1 号 FC の EPPS
60Hz1 号調相設備
1 号 FC の EPPS
1 号 FC 潮流指定
60Hz1 号調相設備
1 号 FC 潮流指定
60Hz1 号調相設備
1 号 FC 潮流指定
1 号 FC 潮流指定
60Hz1 号調相設備
1 号 FC の EPPS
1 号 FC 潮流指定
1 号 FC の EPPS
1 号 FC 潮流指定
1 号 FC の EPPS
4B
4B
3B
1 号 FC 潮流指定
60Hz2 号調相設備
60Hz2 号調相変圧器
新信濃 2 号 FC
飛騨信濃 FC1 極潮流指定(450MW)
飛騨信濃 FC2 極潮流指定(450MW)
飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)1 号 FC 潮流指定
飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)1 号 FC 潮流指定
飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)1 号 FC 潮流指定
飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)12

作業内容《1》電線圧縮接続部抵抗測定(クランプ) 《No.》4〜6(3 基)50Hz･60Hz
屋内外機器定期点検
空調設備点検ACF 電力ケーブル絶縁油点検
冷却塔点検
O953,O954 コンタクト交換
新信濃１号 FC 停止に伴う運用制約
2FC FCI/F 盤ほか切替
2FC FCI/F 盤ほか切替
2FCβ進め、起動回路 IL 回路接続
2FCβ進め、起動回路 IL 回路接続
2FC FCI/F 盤ほか切替
O953,O954 コロナ・超音波測定
2 号 FC 系統連系試験RC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
RC 試験
RC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
RC 試験
RC 系統連系試験RC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
RC 試験
RC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
RC 試験
RC 系統連系試験RC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
RC 試験
RC 系統連系試験RC 系統連系試験RC 系統連系試験RC 系統連系試験RC 系統連系試験
ＬＳ１２４ 停止試験
ＬＳ２２４ 停止試験
・主変３号３次ＧＶＴ １２年停止試験
・主変３号 風冷式冷却設備 停止試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
033358803300050330006
0330034
0330035
0330036033003703335890330038
033003903335900330040033004103335910330042033004303335920330044033004503335930330046033004703335940330058
033004803300490333595
0330050
0330051033359603300520330053033005403300550330056033005703298170330059
033006003333860333387032981803298190329820032982103333750333388032982203298230329824

エリア
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京

作業開始日時2024/09/24 08:00
2024/09/25 08:00
2024/09/25 08:00
2024/09/25 08:00
2024/09/25 08:00
2024/09/25 08:00
2024/09/25 08:00
2024/09/25 08:00
2024/09/26 08:00
2024/09/26 08:00
2024/09/26 08:00
2024/09/27 08:00
2024/09/27 08:00
2024/09/27 08:00
2024/09/30 08:00
2024/09/30 08:00
2024/09/30 08:00
2024/10/01 08:00
2024/10/01 08:00
2024/10/01 08:00
2024/10/02 08:00
2024/10/02 08:00
2024/10/02 08:00
2024/10/03 07:30
2024/10/03 08:00
2024/10/03 08:00
2024/10/03 08:00
2024/10/04 08:00
2024/10/04 08:00
2024/10/04 08:00
2024/10/07 08:00
2024/10/07 08:00
2024/10/07 08:00
2024/10/08 08:00
2024/10/08 08:00
2024/10/08 08:00
2024/10/09 08:00
2024/10/09 08:00
2024/10/09 08:00
2024/10/10 07:00
2024/10/10 07:00
2024/10/10 08:00
2024/10/10 08:00
2024/10/10 08:00
2024/10/10 08:00
2024/10/10 08:00
2024/10/10 08:00
2024/10/11 08:00
2024/10/11 08:00
2024/10/11 08:00

作業終了日時2024/09/24 22:00
2024/09/25 22:00
2024/09/25 22:00
2024/09/25 22:00
2024/09/25 22:00
2024/09/25 22:00
2024/09/25 22:00
2024/09/25 22:00
2024/09/26 22:00
2024/09/26 22:00
2024/09/26 22:00
2024/09/27 22:00
2024/09/27 22:00
2024/09/27 22:00
2024/09/30 22:00
2024/09/30 22:00
2024/09/30 22:00
2024/10/01 22:00
2024/10/01 22:00
2024/10/01 22:00
2024/10/02 22:00
2024/10/02 22:00
2024/10/02 22:00
2024/10/21 18:00
2024/10/03 22:00
2024/10/03 22:00
2024/10/03 22:00
2024/10/04 22:00
2024/10/04 22:00
2024/10/04 22:00
2024/10/07 22:00
2024/10/07 22:00
2024/10/07 22:00
2024/10/08 22:00
2024/10/08 22:00
2024/10/08 22:00
2024/10/09 22:00
2024/10/09 22:00
2024/10/09 22:00
2024/10/10 08:00
2024/10/10 08:00
2024/10/10 22:00
2024/10/10 22:00
2024/10/10 22:00
2024/10/21 16:00
2024/10/17 17:00
2024/10/17 17:00
2024/10/11 22:00
2024/10/11 22:00
2024/10/11 22:00

停止区分
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
連続
連続
単日
単日
単日

作業箇所(作業設備)
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
中給停止計画Ｇ
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
中給停止計画Ｇ
中給停止計画Ｇ
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
飛騨信濃直流幹線 本線 1L
飛騨信濃直流幹線 帰線 1L
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所

0330177

東京

2024/10/11 09:00

2024/10/18 17:00

連続

新富士(変)

03298250329826

東京
東京

2024/10/15 08:00
2024/10/15 08:00

2024/10/15 22:00
2024/10/15 22:00

単日
単日

新信濃変電所
新信濃変電所

停電区間（停電設備）
1 号 FC 潮流指定
60Hz1 号調相設備
60Hz1 号調相変圧器
60Hz2 号調相設備
60Hz2 号調相変圧器
飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)1 号 FC 潮流指定
飛騨信濃ＦＣ１極
飛騨信濃ＦＣ２極
1 号 FC 潮流指定
飛騨信濃ＦＣ１極
飛騨信濃ＦＣ２極
1 号 FC 潮流指定
飛騨信濃ＦＣ１極
飛騨信濃ＦＣ２極
1 号 FC 潮流指定
飛騨信濃ＦＣ１極
飛騨信濃ＦＣ２極
1 号 FC 潮流指定
飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)1 号 FC 潮流指定
飛騨信濃ＦＣ１極
飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)1 号 FC 潮流指定
飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)1 号 FC 潮流指定
1 号 FC(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)1 号 FC(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)1 号 FC(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃ＦＣ１極
飛騨信濃ＦＣ２極
1 号 FC(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃ＦＣ１極/50Hz4 組 SC1 群/50Hz4 組 SC2 群
飛騨信濃直流幹線 本線 1L
飛騨信濃直流幹線 帰線 1L
1 号 FC(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)500kV 甲母線

1 号 FC(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)13

作業内容
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験 60HzSC→2 号 FC β進め
2 号 FC 系統連系試験 60Hz 調 Tr→2 号 FC β進め
2 号 FC 系統連系試験 60HzSC→2 号 FC β進め
2 号 FC 系統連系試験 60Hz 調 Tr→2 号 FC β進め
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
飛騨信濃１極停止に伴う運用制約
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
飛騨信濃 FC 帰線 1L 停止のための操作に伴う運用制約
飛騨信濃 FC 帰線 1L 停止のための操作に伴う運用制約
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
O983,O984 コンタクト交換
がいし点検飛騨変換所〜《No.》7,《No.》125〜《No.》129 13 基がいし点検飛騨変換所〜《No.》7,《No.》125〜《No.》129 13 基
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験【500kV 断路器耐震補強工事】(LS104 耐震補強)
・架台取外, 取付
・LS 解体, 組立, 確認試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
03298270329828

エリア
東京
東京

作業開始日時2024/10/15 08:00
2024/10/16 08:00

作業終了日時2024/10/15 22:00
2024/10/16 22:00

停止区分
単日
単日

作業箇所(作業設備)
新信濃変電所
新信濃変電所

0329829

東京

2024/10/16 09:00

2024/10/27 17:00

連続

新福島(変)

0330176033018103298300329831032983203333770333384032983303298340329835032983603298370329838
033017803301790329839

東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京

2024/10/16 09:30
2024/10/16 09:30
2024/10/17 08:00
2024/10/17 08:00
2024/10/17 08:00
2024/10/17 17:00
2024/10/17 17:00
2024/10/18 08:00
2024/10/18 08:00
2024/10/18 08:00
2024/10/21 08:00
2024/10/21 08:00
2024/10/21 08:00
2024/10/21 09:30
2024/10/21 09:30
2024/10/21 16:00

2024/10/18 17:00
2024/10/18 17:00
2024/10/17 22:00
2024/10/17 22:00
2024/10/17 22:00
2024/10/17 18:00
2024/10/17 18:00
2024/10/18 22:00
2024/10/18 22:00
2024/10/18 22:00
2024/10/21 22:00
2024/10/21 22:00
2024/10/21 22:00
2024/10/23 17:00
2024/10/23 17:00
2024/10/21 17:00

連続
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
連続
単日

新富士(変)
新富士(変)
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
中給停止計画Ｇ
中給停止計画Ｇ
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新富士(変)
新富士(変)
新信濃変電所

0330170

東京

2024/10/22 08:00

2024/10/23 15:00

連続

新富士(変)

03298400329841

東京
東京

2024/10/24 08:00
2024/10/24 08:00

2024/10/24 22:00
2024/10/24 22:00

単日
単日

新信濃変電所
新信濃変電所

0330173東京

2024/10/24 08:00

2024/10/25 15:00

連続

新富士(変)

03335820329842東京
東京

2024/10/24 08:00
2024/10/24 09:00

2024/10/24 22:00
2024/10/25 17:00

単日
連続

新信濃変電所
川内線 1L0330171東京

2024/10/24 09:00

2024/10/25 17:00

連続

新富士(変)

032984303298560329868032986903298700329871032987203298730329874
03299150329875032987603298770329878032987903298800329904
0329905
0329906
03299070329908
032990903299100329911

東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京

2024/10/25 08:00
2024/10/25 08:00
2024/10/25 08:00
2024/10/26 08:00
2024/10/26 08:00
2024/10/26 08:00
2024/10/27 08:00
2024/10/27 08:00
2024/10/27 08:00
2024/10/28 07:30
2024/10/28 08:00
2024/10/28 08:00
2024/10/28 08:00
2024/10/28 09:00
2024/10/29 08:00
2024/10/29 08:00
2024/10/29 08:00
2024/10/30 08:00
2024/10/30 08:00
2024/10/30 08:00
2024/10/31 08:00
2024/10/31 08:00
2024/10/31 08:00
2024/11/01 08:00

2024/10/25 22:00
2024/10/25 22:00
2024/10/25 22:00
2024/10/26 22:00
2024/10/26 22:00
2024/10/26 22:00
2024/10/27 22:00
2024/10/27 22:00
2024/10/27 22:00
2024/11/15 18:00
2024/10/28 22:00
2024/10/28 22:00
2024/10/28 22:00
2024/10/29 17:00
2024/10/29 22:00
2024/10/29 22:00
2024/10/29 22:00
2024/10/30 22:00
2024/10/30 22:00
2024/10/30 22:00
2024/10/31 22:00
2024/10/31 22:00
2024/10/31 22:00
2024/11/01 22:00

単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
単日
単日
単日
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日

新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
中給停止計画Ｇ
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
川内線 2L
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所

停電区間（停電設備）
飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)1 号 FC(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)500kV 2U ﾌﾞｽﾀｲ CBO20
500kV 甲母線/500kV ﾌﾞｽﾀｲ CBO10
1B
1 号 FC(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃ＦＣ２極
飛騨信濃ＦＣ１極
1 号 FC(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)1 号 FC(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)1B
500kV 乙母線/500kV ﾌﾞｽﾀｲ CBO10
50Hz4 組 SC1 群/50Hz4 組 SC2 群
500kV 乙母線/500kV ﾌﾞｽﾀｲ CBO10

飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)2B

1 号 FC 潮流指定
川内線 1L
2B

1 号 FC(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)1 号 FC 潮流指定
飛騨信濃 FC1 極潮流指定(450MW)
飛騨信濃 FC2 極潮流指定(450MW)
1 号 FC 潮流指定
飛騨信濃 FC1 極潮流指定(450MW)
飛騨信濃 FC2 極潮流指定(450MW)
飛騨信濃ＦＣ２極
1 号 FC(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)川内線 2L
1 号 FC 潮流指定
飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)1 号 FC 潮流指定
飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)1 号 FC(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)1 号 FC 潮流指定
14

作業内容
2 号 FC 系統連系試験
中部電力 PG 中信(変)SVC 単独試験
・２U 母線連絡 Ry 盤改造（レトロフィット）確認試験
リミット SW、ブロック SW 及びキャプタイアケーブル修理
リミット SW、ブロック SW 及びキャプタイアケーブル修理
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
飛騨信濃 FC 帰線 1L 停止のための操作に伴う運用制約
飛騨信濃 FC 帰線 1L 使用のための操作に伴う運用制約
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
リミット SW、ブロック SW 及びキャプタイアケーブル修理
リミット SW、ブロック SW 及びキャプタイアケーブル修理
O983,O984 コロナ・超音波測定【新富士(変)500kV BPR 取替】(乙母線)・母線保護ﾘﾚｰ取替
・ｼｰｹﾝｽ試験2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験【新富士(変)500kV BPR 取替】(2B)
・母線保護ﾘﾚｰ取替
・ｼｰｹﾝｽ試験2 号 FC 系統連系試験《1》がいし点検 《No.》南いわきＳＴ，63【点検】
・2BLRA 黒赤白 ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ:停止試験(18 年 A)
・2BSC1 群 VVC(O721):停止試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
飛騨信濃 2 極停止に伴う運用制約
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験《1》がいし点検 《No.》南いわきＳＴ，63
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
03299120329913032991403333780333379
032991603333800333381032991703299180329919032992003299210329922032992303299240329925
0329926
0329927032992803299290329930032995503333820333383
0329956
0329957
0329958

エリア
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京

作業開始日時2024/11/01 08:00
2024/11/01 08:00
2024/11/01 08:00
2024/11/04 07:00
2024/11/04 07:00
2024/11/04 08:00
2024/11/04 08:00
2024/11/04 08:00
2024/11/05 08:00
2024/11/05 08:00
2024/11/05 08:00
2024/11/06 08:00
2024/11/06 08:00
2024/11/06 08:00
2024/11/07 08:00
2024/11/07 08:00
2024/11/07 08:00
2024/11/08 08:00
2024/11/08 08:00
2024/11/08 08:00
2024/11/11 08:00
2024/11/11 08:00
2024/11/11 08:00
2024/11/11 17:00
2024/11/11 17:00
2024/11/12 08:00
2024/11/12 08:00
2024/11/12 08:00

作業終了日時2024/11/01 22:00
2024/11/01 22:00
2024/11/01 22:00
2024/11/04 08:00
2024/11/04 08:00
2024/11/15 16:00
2024/11/11 17:00
2024/11/11 17:00
2024/11/05 22:00
2024/11/05 22:00
2024/11/05 22:00
2024/11/06 22:00
2024/11/06 22:00
2024/11/06 22:00
2024/11/07 22:00
2024/11/07 22:00
2024/11/07 22:00
2024/11/08 22:00
2024/11/08 22:00
2024/11/08 22:00
2024/11/11 22:00
2024/11/11 22:00
2024/11/11 22:00
2024/11/11 18:00
2024/11/11 18:00
2024/11/12 22:00
2024/11/12 22:00
2024/11/12 22:00

停止区分
単日
単日
単日
単日
単日
連続
連続
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日

作業箇所(作業設備)
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
中給停止計画Ｇ
中給停止計画Ｇ
新信濃変電所
飛騨信濃直流幹線 帰線 2L
飛騨信濃直流幹線 本線 2L
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
中給停止計画Ｇ
中給停止計画Ｇ
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所

0330172

東京

2024/11/12 08:00

2024/11/13 15:00

連続

新富士(変)

0329959
0329960
0329961
032996203299630329964
03299650329966
03299670329968
0329969032997003299710329972
03299730329974
0329975
03299760329977
03299780329979
0329980032998103300070330008

東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京

2024/11/13 08:00
2024/11/13 08:00
2024/11/13 08:00
2024/11/14 08:00
2024/11/14 08:00
2024/11/14 08:00
2024/11/15 08:00
2024/11/15 08:00
2024/11/15 08:00
2024/11/15 16:00
2024/11/16 08:00
2024/11/16 08:00
2024/11/16 08:00
2024/11/18 08:00
2024/11/18 08:00
2024/11/18 08:00
2024/11/19 08:00
2024/11/19 08:00
2024/11/19 08:00
2024/11/20 08:00
2024/11/20 08:00
2024/11/20 08:00
2024/11/21 08:00
2024/11/21 08:00
2024/11/21 08:00

2024/11/13 22:00
2024/11/13 22:00
2024/11/13 22:00
2024/11/14 22:00
2024/11/14 22:00
2024/11/14 22:00
2024/11/15 22:00
2024/11/15 22:00
2024/11/15 22:00
2024/11/15 17:00
2024/11/16 22:00
2024/11/16 22:00
2024/11/16 22:00
2024/11/18 22:00
2024/11/18 22:00
2024/11/18 22:00
2024/11/19 22:00
2024/11/19 22:00
2024/11/19 22:00
2024/11/20 22:00
2024/11/20 22:00
2024/11/20 22:00
2024/11/21 22:00
2024/11/21 22:00
2024/11/21 22:00

単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日

新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所

停電区間（停電設備）
60Hz2 号調相設備
飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃ＦＣ１極
飛騨信濃ＦＣ２極
飛騨信濃ＦＣ２極/50Hz5 組 SC1 群/50Hz5 組 SC2 群
飛騨信濃直流幹線 帰線 2L
飛騨信濃直流幹線 本線 2L
1 号 FC 潮流指定
飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)1 号 FC 潮流指定
飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)1 号 FC(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)1 号 FC(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)1 号 FC(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃ＦＣ１極
飛騨信濃ＦＣ２極
1 号 FC(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)1B

1 号 FC(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)1 号 FC(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)1 号 FC 潮流指定
飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)50Hz5 組 SC1 群/50Hz5 組 SC2 群
1 号 FC 潮流指定
飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)1 号 FC 潮流指定
飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)1 号 FC 潮流指定
飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)1 号 FC 潮流指定
飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)1 号 FC 潮流指定
飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)15

作業内容
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
飛騨信濃 FC 帰線 2L 停止のための操作に伴う運用制約
飛騨信濃 FC 帰線 2L 停止のための操作に伴う運用制約
O993,O994 コンタクト交換
がいし点検飛騨変換所〜《No.》7,《No.》125〜《No.》129 13 基がいし点検飛騨変換所〜《No.》7,《No.》125〜《No.》129 13 基
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
飛騨信濃 FC 帰線 2L 使用のための操作に伴う運用制約
飛騨信濃 FC 帰線 2L 停止のための操作に伴う運用制約
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験【新富士(変)500kV BPR 取替】(1B)
・母線保護ﾘﾚｰ取替
・ｼｰｹﾝｽ試験2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
O993,O994 コロナ・超音波測定
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
033000903300100330011033001203300130330014

エリア
東京
東京
東京
東京
東京
東京

作業開始日時2024/11/22 08:00
2024/11/22 08:00
2024/11/22 08:00
2024/11/25 08:00
2024/11/25 08:00
2024/11/25 08:00

作業終了日時2024/11/22 22:00
2024/11/22 22:00
2024/11/22 22:00
2024/11/25 22:00
2024/11/25 22:00
2024/11/25 22:00

停止区分
単日
単日
単日
単日
単日
単日

作業箇所(作業設備)
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所

0330174

東京

2024/11/25 10:00

2024/11/25 16:00

単日

新富士(変)

033001503300160330017東京
東京
東京

2024/11/26 08:00
2024/11/26 08:00
2024/11/26 08:00

2024/11/26 22:00
2024/11/26 22:00
2024/11/26 22:00

単日
単日
単日

新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所

0330175

東京

2024/11/26 10:00

2024/11/26 16:00

単日

新富士(変)

033001803300190330020033002103300220330023033002403300250330026

東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京

2024/11/27 08:00
2024/11/27 08:00
2024/11/27 08:00
2024/11/28 08:00
2024/11/28 08:00
2024/11/28 08:00
2024/11/29 08:00
2024/11/29 08:00
2024/11/29 08:00

2024/11/27 22:00
2024/11/27 22:00
2024/11/27 22:00
2024/11/28 22:00
2024/11/28 22:00
2024/11/28 22:00
2024/11/29 22:00
2024/11/29 22:00
2024/11/29 22:00

単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日

新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所
新信濃変電所

0330182

東京

2024/12/03 10:00

2024/12/03 16:00

単日

新富士(変)

0330027

東京

2024/12/08 06:00

2024/12/08 08:00

単日

新信濃変電所

0330028

東京

2024/12/08 18:00

2024/12/08 20:00

単日

新信濃変電所

03300290330030
03300310330032

東京
東京
東京
東京

2024/12/14 07:00
2024/12/14 07:00
2024/12/14 07:30
2024/12/14 07:30

2024/12/15 19:00
2024/12/15 19:00
2024/12/16 12:30
2024/12/16 18:30

連続
連続
連続
連続

中給停止計画Ｇ
中給停止計画Ｇ
中給停止計画Ｇ
中給停止計画Ｇ

0329844東京

2024/12/14 08:00

2024/12/16 15:00

連続

新信濃変電所

0329845

東京

2024/12/14 08:00

2024/12/16 09:00

連続

新信濃変電所

03298460329847

東京
東京

2024/12/14 08:00
2024/12/14 08:00

2024/12/16 15:00
2024/12/16 15:00

連続
連続

新信濃変電所
新信濃変電所

0329848

東京

2024/12/14 08:00

2024/12/15 14:00

連続

新信濃変電所

0330033

東京

2024/12/14 08:00

2024/12/15 18:00

連続

新信濃変電所

0329849

東京

2024/12/15 14:00

2024/12/15 18:00

単日

新信濃変電所

0329850032985103298520333376

東京
東京
東京
東京

2024/12/16 09:00
2024/12/16 15:00
2025/03/01 07:00
2025/03/01 07:30

2024/12/16 12:00
2024/12/16 18:00
2025/04/14 17:00
2025/07/06 09:30

単日
単日
連続
連続

新信濃変電所
新信濃変電所
中給停止計画Ｇ
中給停止計画Ｇ

0329853

東京

2025/03/01 08:00

2025/04/14 16:00

連続

新信濃変電所

0331570

東京

2025/03/01 08:00

2025/07/05 18:00

連続

佐久間ＦＣ

0333349

東京

2025/03/01 09:00

2025/03/01 17:00

単日

電発佐久間(発)停電区間（停電設備）
1 号 FC 潮流指定
飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)1 号 FC 潮流指定
飛騨信濃 FC1 極潮流指定(450MW)
飛騨信濃 FC2 極潮流指定(450MW)
500kV 甲母線/500kV ﾌﾞｽﾀｲ CBO10
1 号 FC 潮流指定
飛騨信濃 FC1 極潮流指定(450MW)
飛騨信濃 FC2 極潮流指定(450MW)
500kV 乙母線/500kV ﾌﾞｽﾀｲ CBO10
1 号 FC(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)1 号 FC(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)1 号 FC(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)1B
1 号 FC(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)/2 号 FC 潮流指定(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)/飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)/飛騨信濃 FC1 極(DPC)/
飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)/飛騨信濃 FC2 極(DPC)
1 号 FC(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)/2 号 FC 潮流指定(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)/飛騨信濃 FC1 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)/飛騨信濃 FC1 極(DPC)/
飛騨信濃 FC2 極(ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ)/飛騨信濃 FC2 極(DPC)
飛騨信濃ＦＣ１極
飛騨信濃ＦＣ２極
新信濃 1 号 FC
新信濃 2 号 FC
RC 設備
新信濃 1 号 FC
新信濃 2 号 FC
新信濃 2 号 FC
飛騨信濃ＦＣ１極/飛騨信濃ＦＣ２極60Hz1 号調相変圧器/60Hz1 号調相設備
飛騨信濃 FC1 極潮流指定(450MW)/飛騨信濃 FC2 極潮流指定(450MW)
1 号 FC 潮流指定(300MW)
2 号 FC 潮流指定（300MW)
飛騨信濃ＦＣ２極
佐久間 FC
飛騨信濃ＦＣ２極

佐久間 FC佐久間東幹山線 2L 構内(04)/佐久間(発)50Hz 母線

16

作業内容
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験【新富士(変)500kV BPR 取替】(甲母線)・母線保護ﾘﾚｰ取替(旧盤側切り離し)
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験【新富士(変)500kV BPR 取替】(乙母線)・母線保護ﾘﾚｰ取替(旧盤側切り離し)
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験
2 号 FC 系統連系試験【新富士(変)500kV BPR 取替】(1B)
・母線保護ﾘﾚｰ取替(旧盤側切り離し)
ｻｰﾊﾞ ICE 対向

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

ｻｰﾊﾞ ICE 対向変更
飛騨信濃１極停止に伴う運用制約
飛騨信濃 2 極停止に伴う運用制約
新信濃１号 FC 停止に伴う運用制約
新信濃 2 号 FC 停止に伴う運用制約
同期調相機簡易点検
空調設備点検新旧切替
1 号 FC 給電対向
空調設備点検バルブホール内清掃
新旧切替
2 号 FC 給電対向
新旧切替
HVDC 双極給電対向
O957 コンタクト交換
1 秒起動停止試験
系統併入試験(450MW)
系統併入試験(300MW)
系統併入試験(300MW)
飛騨信濃 2 極停止に伴う運用制約
佐久間ＦＣ停止に伴う運用制約
L991,L992 開閉器本体取替
5 号連 Tr3 次 GIS CH〜50Hz5 組 1 群 Shｒ(VGC) CH 間ｹｰﾌﾞﾙ張替
5 号連 Tr3 次 GIS CH〜50Hz5 組 2 群 Shｒ(VGC) CH 間ｹｰﾌﾞﾙ張替・佐久間東幹山線 1,2L 停止伴う停止・佐久間東幹線 2L GIS 化工事に伴う保安停止(LS-204 切り離し)

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
制約有

変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0333350

東京

2025/03/01 09:00

2025/03/01 17:00

単日

電発佐久間(発)作業箇所(作業設備)

0329854

東京

2025/03/04 08:00

2025/03/12 20:00

連続

佐久間ＦＣ

0329855

東京

2025/03/22 08:00

2025/03/23 16:00

連続

新信濃変電所

停電区間（停電設備）
佐久間東幹山線 1L 構内(03)/佐久間(発)50Hz 母線
佐久間 FC

60Hz1 号調相変圧器/60Hz1 号調相設備

17

作業内容
・佐久間東幹線 1L GIS 化工事に伴う保安停止(LS-203 切り離し)
・低圧盤及び表示記録盤更新
・サイリスタバルブ他定期点検
・屋内外機器定期点検
O958 コンタクト交換

発電制約

申請区分

制約有

変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
04516540451654044461304446130444677044467904473560444607
045167004446230454576045457604446150444600
0444618044468104464410444604
044461904446190451661
04516650451665044461604516740444609
0444610044467404516720444608
04551290444813044467604441720444678044644204449690444605
044496504449650446780044678004467800446781044678104467810444652044465204446520444652045091504516810446235044623604462360446236

エリア
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部

作業開始日時2023/03/01 08:00
2023/03/01 08:00
2023/04/03 08:00
2023/04/03 08:00
2023/04/03 08:00
2023/04/03 08:00
2023/04/05 08:00
2023/04/08 07:00
2023/04/08 07:00
2023/04/08 08:00
2023/04/10 08:00
2023/04/10 08:00
2023/04/21 07:00
2023/04/22 14:00
2023/04/22 14:00
2023/04/22 14:00
2023/04/26 00:00
2023/04/26 07:00
2023/04/28 07:00
2023/04/28 07:00
2023/04/28 07:00
2023/04/29 07:00
2023/04/29 07:00
2023/05/01 06:30
2023/05/01 06:30
2023/05/01 07:00
2023/05/01 07:00
2023/05/01 07:00
2023/05/01 07:00
2023/05/01 17:00
2023/05/09 08:00
2023/05/16 07:00
2023/05/22 07:00
2023/05/22 08:00
2023/05/24 07:00
2023/06/01 04:00
2023/06/06 08:00
2023/06/09 14:00
2023/06/12 08:00
2023/06/12 08:00
2023/06/16 09:00
2023/06/16 09:00
2023/06/16 09:00
2023/06/16 09:00
2023/06/16 09:00
2023/06/16 09:00
2023/06/24 08:00
2023/06/24 08:00
2023/06/24 08:00
2023/06/24 08:00
2023/06/24 08:00
2023/06/24 08:00
2023/09/01 07:30
2023/09/01 07:30
2023/09/01 07:30
2023/09/01 07:30

作業終了日時2023/06/16 10:00
2023/06/16 10:00
2023/04/08 18:00
2023/04/08 18:00
2023/04/03 10:30
2023/04/03 10:30
2023/04/06 18:00
2023/05/01 19:00
2023/04/08 09:30
2023/05/01 18:00
2023/04/14 18:00
2023/04/14 18:00
2023/04/23 19:00
2023/04/22 16:10
2023/04/22 16:10
2023/04/22 16:10
2023/06/09 24:00
2023/06/09 16:00
2023/04/30 18:00
2023/04/30 18:00
2023/04/28 09:30
2023/04/29 19:00
2023/04/29 19:00
2023/05/01 09:00
2023/05/01 09:00
2023/05/02 21:00
2023/05/03 21:00
2023/05/01 09:30
2023/05/01 09:30
2023/05/01 20:00
2023/05/09 18:00
2023/05/18 18:00
2023/05/22 09:30
2023/05/27 17:00
2023/05/24 09:30
2023/06/04 20:00
2023/06/09 18:00
2023/06/09 16:10
2023/06/12 14:00
2023/06/12 14:00
2023/07/27 18:00
2023/07/27 18:00
2023/07/27 18:00
2023/07/27 18:00
2023/07/27 18:00
2023/07/27 18:00
2023/06/25 18:00
2023/06/25 18:00
2023/06/25 18:00
2023/06/25 18:00
2023/06/24 10:30
2023/06/24 18:00
2023/09/17 14:30
2023/09/17 14:30
2023/09/17 14:30
2023/09/17 14:30

停止区分
連続
連続
連続
連続
単日
単日
毎日
連続
単日
連続
連続
連続
連続
単日
単日
単日
連続
連続
連続
連続
単日
単日
単日
単日
単日
連続
連続
単日
単日
単日
単日
連続
単日
連続
単日
連続
連続
単日
単日
単日
連続
連続
連続
連続
連続
連続
毎日
毎日
毎日
毎日
単日
単日
連続
連続
連続
連続

作業箇所(作業設備)
東清水変
東清水変
東栄変
東栄変
東栄変
東栄変
南信幹 2L
信濃変
信濃変
信濃変
東清水変
東清水変
信濃変
南信幹 2L南信変
豊根開中信変
南信幹 1L
信濃変
信濃変
信濃変
信濃変
信濃変
南信変
信濃変
南信変
南信変
南信変
信濃変
信濃変
南信幹 1L南信幹 1L
南福光連系所
電発新豊根発南福光連系所南福光連系所南福光連系所南信幹 1L
東清水変
東清水変
東清水変
東清水変
東清水変
東清水変
東清水変
東清水変
高根第一発
高根第一発
高根第一発
高根第一発
高根第一発
中信変
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所

停電区間（停電設備）
154kV 富士川 1L 全線
154kV 富士川 2L 全線
275kV １ ＢＡＮＫ
275kV 新豊根東栄線 線路
275kV 新豊根東栄線
275kV １ ＢＡＮＫ
500kV 南信幹 2L 全線
275kV １ ＢＡＮＫ
275kV １ ＢＡＮＫ
275kV １ ＢＡＮＫ
154kV 富士川 1L 全線
154kV 富士川 2L 全線
275kV １ ＢＡＮＫ
500kV 南信幹 2L 線路
500kV 南信幹 2L
500kV 南信幹 2L
中信変 全て北部系統切替
500kV 南信幹 1L 全線
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV １ ＢＡＮＫ
275kV 甲 ＢＵＳ
500kV 信濃幹 2L
500kV 信濃幹 2L
500kV 信濃幹 1L 全線
500kV 信濃幹 1L 全線
500kV 信濃幹 1L
500kV 信濃幹 1L
275kV １ ＢＡＮＫ
500kV 南信幹 1L 全線
500kV 南信幹 1L 全線
500kV 中部北陸連絡母線 1L
275kV 新豊根東栄線
500kV 中部北陸連絡母線 2L
77kV １ ＢＴＢ
77kV ７ ＢＡＮＫ
500kV 南信幹 1L 線路
275kV ２ ＦＣ
77kV ６２ 調相
２ ＦＣ
77kV ６２ 調相
77kV ５２ 調相
154kV 富士川 1L 構内
154kV 富士川 2L 構内
154kV ＢＵＳ
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 高根馬瀬 2L 構内
275kV 高根馬瀬 1L 構内
275kV 高根中信 1L 構内
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 高根中信 1L 全線
２極 交直流変換装置
２極 交直流変換装置
200kV 本線 2L 線路
10kV 帰線 2L 線路
18

作業内容
制御盤・保護盤取替／２ＦＣ切替
制御盤・保護盤取替／２ＦＣ切替
２７５ｋＶＰＤ・ＬＡ移設仮工事ほか
２７５ｋＶＰＤ・ＬＡ移設仮工事ほか
開閉試験
開閉試験
南信幹線不良がいし点検
１Ｂ変圧器三次電力ケーブル修理、所内Ｃｕｂ取替
開閉試験
１ＢＴ変圧器建屋防水改良工事（建築工事）
東清水変ＦＣ増設／５０Ｈｚ屋外鉄構改造
東清水変ＦＣ増設／５０Ｈｚ屋外鉄構改造
１ＢＴブロック機器点検

・１４７建替のための法定使用前自主検査（絶縁耐力試験２Ｌ）
開閉試験
開閉試験
信濃ルート作業による系統信頼度確保
南信幹線
・１４７建替のための１Ｌ移線（・１４６〜１４８）
１００ブロック機器点検
１００ブロック機器点検
開閉試験
甲０１０本体点検他
甲０１０本体点検他
開閉試験
開閉試験
ＣＢ５０３６制御装置ＮＦＢ取替
機器点検（５０３６ブロック）
開閉試験
開閉試験
１Ｂ変圧器三次電力ケーブル修理に伴う試加圧・突合せ検相
南信幹線不良がいし点検
ラインスペーサ取替他
開閉試験
1 号起動用変圧器撤去に伴うクレーン作業ほか
開閉試験
北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止
７ＢＴ関係機器点検
・１４７建替のための法定使用前自主検査（絶縁耐力試験１Ｌ）
２ＦＣ自動消火装置点検（上期分）
２ＦＣ自動消火装置点検（上期分）
制御盤・保護盤取替／２ＦＣ系統連系試験
制御盤・保護盤取替／２ＦＣ系統連系試験
制御盤・保護盤取替／２ＦＣ系統連系試験
制御盤・保護盤取替／２ＦＣ系統連系試験
制御盤・保護盤取替／２ＦＣ系統連系試験
制御盤・保護盤取替／２ＦＣ系統連系試験
鳥害防止補修鳥害防止補修鳥害防止補修鳥害防止補修開閉試験
中信変ＧＩＢ故障検出装置取替 高根１Ｌ取込
飛騨変換所定期点検（２極）
飛騨変換所定期点検（２極）のうち直流ＧＩＳ点検
飛騨変換所定期点検（２極）のうち直流ＧＩＳ点検
飛騨変換所定期点検（２極）のうち直流ＧＩＳ点検

発電制約

制約有

制約有
制約有
制約有
制約有

制約有
制約有

申請区分
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
新規
新規
変更
更新
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
新規
新規
変更
新規
変更
変更
変更
新規
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
044644704464470451663045166304462430446243044624304462430451656045165604516560451656044644804464480446237044644304462320446233
0446233
0446233
044624004462400446240044624004462410446241044624104464440446444045165504516550451655045165504516620451662044623904441730451679044465404446540444660
045166904446690451673044465904446390444668
0451668
04516750451680045451204516820444655044465304462340446445

エリア
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部

作業開始日時2023/09/01 07:30
2023/09/01 07:30
2023/09/01 07:30
2023/09/01 07:30
2023/09/13 07:30
2023/09/13 07:30
2023/09/13 07:30
2023/09/13 07:30
2023/09/13 07:30
2023/09/13 07:30
2023/09/13 07:30
2023/09/13 07:30
2023/09/17 13:30
2023/09/17 13:30
2023/09/23 12:30
2023/09/25 04:00
2023/09/29 07:30
2023/09/29 07:30
2023/09/29 07:30
2023/09/29 07:30
2023/09/29 07:30
2023/09/29 07:30
2023/09/29 07:30
2023/09/29 07:30
2023/09/29 07:30
2023/09/29 07:30
2023/09/29 07:30
2023/09/29 07:30
2023/09/29 07:30
2023/09/29 07:30
2023/09/29 07:30
2023/09/29 07:30
2023/09/29 07:30
2023/09/29 07:30
2023/09/29 07:30
2023/09/29 08:00
2023/10/01 08:00
2023/10/01 08:00
2023/10/07 08:00
2023/10/07 08:00
2023/10/10 07:00
2023/10/10 07:00
2023/10/10 08:00
2023/10/10 08:00
2023/10/11 07:00
2023/10/11 08:00
2023/10/11 08:00
2023/10/11 08:00
2023/10/11 08:00
2023/10/11 08:00
2023/10/11 08:00
2023/10/11 09:00
2023/10/12 08:00
2023/10/13 08:00
2023/10/15 13:30
2023/10/15 13:30

作業終了日時2023/09/01 08:30
2023/09/01 08:30
2023/09/17 14:30
2023/09/17 14:30
2023/09/13 10:30
2023/09/13 10:30
2023/09/13 10:30
2023/09/13 10:30
2023/09/23 14:30
2023/09/23 14:30
2023/09/23 14:30
2023/09/23 14:30
2023/09/17 14:30
2023/09/17 14:30
2023/09/23 18:00
2023/12/05 20:00
2023/10/15 13:30
2023/10/15 13:30
2023/10/15 13:30
2023/10/15 13:30
2023/09/29 10:30
2023/09/29 10:30
2023/09/29 10:30
2023/09/29 10:30
2023/09/29 08:30
2023/09/29 08:30
2023/09/29 08:30
2023/09/29 08:30
2023/09/29 08:30
2023/10/08 18:00
2023/10/08 18:00
2023/10/08 18:00
2023/10/08 18:00
2023/10/15 14:30
2023/10/15 14:30
2023/09/29 18:00
2023/10/08 14:00
2023/10/07 19:00
2023/10/08 18:00
2023/10/08 18:00
2023/10/10 18:00
2023/10/10 18:00
2023/10/10 18:00
2023/10/10 10:30
2023/10/11 18:00
2023/10/11 18:00
2023/10/11 18:00
2023/10/11 17:00
2023/10/11 10:30
2023/10/11 18:00
2023/10/12 18:00
2023/10/11 11:30
2023/10/12 18:00
2023/10/13 18:00
2023/10/15 18:00
2023/10/15 14:30

停止区分
単日
単日
連続
連続
単日
単日
単日
単日
連続
連続
連続
連続
単日
単日
単日
連続
連続
連続
連続
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
連続
連続
連続
連続
連続
単日
連続
連続
毎日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
単日
単日
単日
単日
単日

作業箇所(作業設備)
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
南福光連系所
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
電発新豊根発電発新豊根発
高根第一発
高根第一発
高根中信 1L
高根中信 1L
中信変
中信変
高根中信 2L
高根第一発
中信変
高根中信 2L
中信変
中信変
中信変
中信変
高根第一発
高根第一発
飛騨変換所
飛騨変換所

停電区間（停電設備）
１極 交直流変換装置
２極 交直流変換装置
154kV ２−１ 交流フィルタ
154kV ２−２ 交流フィルタ
154kV ２ ＢＡＮＫ
154kV ２極 ＢＵＳ
154kV ２１ 変換変圧器
２極 交直流変換装置
154kV ２ ＢＡＮＫ
77kV ２ ＢＡＮＫ三次
77kV ２−１ ＳＨＲ
77kV ２−２ ＳＨＲ
１極 交直流変換装置
２極 交直流変換装置
２極 交直流変換装置
77kV １ ＢＴＢ
１極 交直流変換装置
１極 交直流変換装置
200kV 本線 1L 線路
10kV 帰線 1L 線路
154kV １ ＢＡＮＫ
154kV １極 ＢＵＳ
154kV １１ 変換変圧器
１極 交直流変換装置
10kV 帰線
１極 交直流変換装置
２極 交直流変換装置
１極 交直流変換装置
２極 交直流変換装置
154kV １ ＢＡＮＫ
77kV １ ＢＡＮＫ三次
77kV １−１ ＳＨＲ
77kV １−２ ＳＨＲ
154kV １−１ 交流フィルタ
154kV １−２ 交流フィルタ
１極 交直流変換装置
275kV 新豊根東栄線
275kV 新豊根東栄線
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 高根中信 2L 構内
275kV 高根中信 1L 全線
275kV 高根中信 1L 全線
275kV 高根中信 1L 構内
275kV 高根中信 1L
275kV 高根中信 2L 全線
275kV 高根中信 2L 全線
275kV 高根中信 2L 構内
275kV 高根中信 2L 全線
275kV 高根中信 2L
275kV 高根中信 2L 全線
275kV 高根中信 2L 構内
77kV ８ 調相一括
275kV 高根中信 2L 構内
275kV 高根中信 1L 構内
１極 交直流変換装置
１極 交直流変換装置
19

作業内容
２極（本線・帰線）停止操作に伴う双極停止
２極（本線・帰線）停止操作に伴う双極停止
飛騨変換所定期点検のうち交流フィルタ点検（２極）
飛騨変換所定期点検のうち交流フィルタ点検（２極）
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
２−１・２−２ＳｈＲ用ＧＳ開放点検
２−１・２−２ＳｈＲ用ＧＳ開放点検
２−１・２−２ＳｈＲ用ＧＳ開放点検
２−１・２−２ＳｈＲ用ＧＳ開放点検
２極（本線・帰線）復旧操作に伴う双極停止
２極（本線・帰線）復旧操作に伴う双極停止
飛騨変換所定期点検（２極）に伴う系統連系試験
北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止
飛騨変換所定期点検（１極）
飛騨変換所定期点検（１極）のうち直流ＧＩＳ点検
飛騨変換所定期点検（１極）のうち直流ＧＩＳ点検
飛騨変換所定期点検（１極）のうち直流ＧＩＳ点検
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験（帰線接地点ＬＳ）
開閉試験（帰線接地点ＬＳ）
開閉試験（帰線接地点ＬＳ）
１極（本線・帰線）停止操作に伴う双極停止
１極（本線・帰線）停止操作に伴う双極停止
１−１・１−２ＳｈＲ用ＧＳ開放点検
１−１・１−２ＳｈＲ用ＧＳ開放点検
１−１・１−２ＳｈＲ用ＧＳ開放点検
１−１・１−２ＳｈＲ用ＧＳ開放点検
飛騨変換所定期点検のうち交流フィルタ点検（１極）
飛騨変換所定期点検のうち交流フィルタ点検（１極）
Ｎ２自動消火装置点検
新 1 号起動用変圧器据付に伴うクレーン作業ほか
地上棟記録計盤更新に伴う線路停止
鳥害防止補修鳥害防止補修
架線金具補修他
がいし補修他
中信変ＳＶＣ制御盤・保護盤取替／高根１Ｌ制御盤改造
開閉試験
アークホーン補修他
鳥害防止補修中信変ＳＶＣ制御盤・保護盤取替／高根２Ｌ制御盤改造
架線金具補修開閉試験
中信変ＧＩＢ故障検出装置取替 高根２Ｌ取込
ＣＢ０６４修理
開閉試験（８調相）
新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／中信２Ｌ制御盤改造
新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／中信１Ｌ制御盤改造
飛騨変換所定期点検（１極）に伴う系統連系試験
１極（本線・帰線）復旧操作に伴う双極停止

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
更新
更新
更新
更新
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
新規
変更
変更
新規
変更
変更
変更
新規
変更
新規
変更
変更
変更
新規
新規
新規
新規
新規
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0446445044666604446650451676044467104446670444670045167804446200444675044467204462250447103
045166004462160447104
0446228044624204462240447105
04449730446230045307604446380444638
0446226
045165904462290447380
04516640451677044497404462310447379
0451658045307504446210444673044466204446110451667044461204446640451683044468204462100446210044496704449670444967044496704462140446214044496804462120446212

エリア
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部

作業開始日時2023/10/15 13:30
2023/10/24 00:00
2023/10/24 08:00
2023/10/24 08:00
2023/10/25 08:00
2023/10/26 08:00
2023/10/26 08:00
2023/10/26 08:00
2023/11/06 07:00
2023/11/06 07:00
2023/11/07 17:00
2023/11/13 08:00
2023/11/13 08:00
2023/11/13 08:00
2023/11/14 07:00
2023/11/14 07:00
2023/11/14 08:00
2023/11/14 08:00
2023/11/15 08:00
2023/11/15 08:00
2023/11/16 08:00
2023/11/16 08:00
2023/11/16 08:00
2023/11/17 08:00
2023/11/17 08:00
2023/11/17 08:00
2023/11/17 08:00
2023/11/18 08:00
2023/11/18 08:00
2023/11/18 08:00
2023/11/18 08:00
2023/11/19 08:00
2023/11/19 08:00
2023/11/19 08:00
2023/11/19 08:00
2023/11/19 08:00
2023/11/27 07:00
2023/11/27 07:00
2023/12/12 07:00
2023/12/14 07:00
2023/12/14 07:00
2023/12/15 07:00
2023/12/15 07:00
2023/12/15 07:00
2023/12/16 07:00
2023/12/16 07:00
2023/12/16 07:00
2024/03/01 08:00
2024/03/01 08:00
2024/03/01 08:00
2024/03/01 08:00
2024/03/07 08:00
2024/03/07 08:00
2024/03/14 14:00
2024/03/15 08:00
2024/03/15 08:00

作業終了日時2023/10/15 14:30
2023/10/27 24:00
2023/10/25 18:00
2023/10/24 10:30
2023/10/25 18:00
2023/10/27 18:00
2023/10/26 18:00
2023/10/26 10:30
2023/11/07 19:00
2023/11/06 09:30
2023/11/07 19:30
2023/11/13 18:00
2023/11/13 18:00
2023/11/14 18:00
2023/11/15 18:00
2023/11/14 18:00
2023/11/14 18:00
2023/11/14 10:30
2023/11/15 18:00
2023/11/15 18:00
2023/11/16 10:30
2023/11/16 18:00
2023/11/16 18:00
2023/11/17 18:00
2023/11/17 18:00
2023/11/17 18:00
2023/11/17 18:00
2023/11/18 18:00
2023/11/18 18:00
2023/11/24 18:00
2023/11/18 10:30
2023/11/19 10:30
2023/11/19 18:00
2023/11/23 18:00
2023/11/19 18:00
2023/11/19 18:00
2023/12/02 19:00
2023/11/27 09:30
2023/12/14 18:00
2023/12/14 09:30
2023/12/14 19:00
2023/12/15 09:30
2023/12/17 18:00
2023/12/15 19:00
2023/12/16 18:00
2023/12/16 19:00
2023/12/16 19:00
2024/03/14 14:00
2024/03/14 14:00
2024/03/14 14:00
2024/03/14 14:00
2024/03/07 14:00
2024/03/07 14:00
2024/03/14 18:00
2024/03/28 14:00
2024/03/28 14:00

停止区分
単日
連続
毎日
単日
単日
毎日
単日
単日
連続
単日
単日
単日
単日
毎日
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
単日
単日
単日
連続
単日
単日
連続
単日
連続
単日
単日
単日
連続
単日
単日
単日
単日
連続
連続
連続
連続
単日
単日
単日
連続
連続

作業箇所(作業設備)
飛騨変換所
中信変
信濃変
中信変
中信変
信濃変
中信変
中信変
北部変
北部変
北部変
高根第一発
高根馬瀬 2L
高根馬瀬 2L
高根第一発
高根馬瀬 2L
馬瀬川第一発馬瀬川第一発
高根第一発
高根馬瀬 2L
北部変
馬瀬川第一発馬瀬北部 2L
高根第一発
高根第一発
高根第一発
高根馬瀬 1L
馬瀬川第一発
中信変
中信変
中信変
北部変
馬瀬川第一発中信変
馬瀬北部 1L
馬瀬北部 1L
北部変
北部変
佐久間西幹山 1L
東部変
東部変
東部変
佐久間西幹山 2L
東部変
電発佐久間発電発佐久間発電発佐久間発
東清水変
東清水変
東清水変
東清水変
東清水変
東清水変
東清水変
東清水変
東清水変

停電区間（停電設備）
２極 交直流変換装置
中信変 全て北部系統切替
275kV 信濃中信 1L 構内
275kV 信濃中信 1L
275kV 信濃中信 1L 構内
275kV 信濃中信 2L 構内
275kV 信濃中信 2L 構内
275kV 信濃中信 2L
275kV ４ ＢＡＮＫ
275kV ４ ＢＡＮＫ
275kV ２ ＢＡＮＫ
275kV 高根馬瀬 2L 全線
275kV 高根馬瀬 2L 全線
275kV 高根馬瀬 2L 全線
275kV 高根馬瀬 2L 全線
275kV 高根馬瀬 2L 全線
275kV 高根馬瀬 2L 構内
275kV Ｂ ＢＵＳ
275kV 高根馬瀬 2L 構内
275kV 高根馬瀬 2L 全線
275kV 馬瀬北部 2L
275kV 馬瀬北部 2L 構内
275kV 馬瀬北部 2L 全線
275kV 高根馬瀬 1L 全線
275kV 高根中信 1L 全線
275kV 高根馬瀬 1L 構内
275kV 高根馬瀬 1L 全線
275kV 高根馬瀬 1L 構内
275kV ＳＶＣ
275kV ＳＶＣ
275kV ＳＶＣ
275kV 馬瀬北部 1L
275kV 馬瀬北部 1L 構内
275kV ＳＶＣ
275kV 馬瀬北部 1L 全線
275kV 馬瀬北部 1L 全線
275kV ３ ＢＡＮＫ
275kV ３ ＢＡＮＫ
275kV 佐久間西幹山 1L
275kV 佐久間西幹山 1L
275kV 佐久間西幹山 1L 線路
275kV 佐久間西幹山 2L
275kV 佐久間西幹山 2L
275kV 佐久間西幹山 2L 線路
275kV ６０ＨＺ ＢＵＳ
275kV ＦＣ連絡線６０ＨＺ
275kV ６０ＨＺ ＢＵＳ
275kV ２ ＦＣ
77kV ６２ 調相
154kV 富士川 1L 構内
154kV 富士川 2L 構内
275kV ２ ＦＣ
77kV ６２ 調相
275kV ２ ＦＣ
275kV ２ ＦＣ
77kV ６２ 調相20

作業内容
１極（本線・帰線）復旧操作に伴う双極停止
信濃ルート作業による系統信頼度確保
新信濃ＦＣ向け負荷遮断検出装置取替／中信１Ｌ制御盤改造
開閉試験
中信変ＳＶＣ制御盤・保護盤取替／信濃１Ｌ制御盤改造
新信濃ＦＣ向け負荷遮断検出装置取替／中信２Ｌ制御盤改造
中信変ＳＶＣ制御盤・保護盤取替／信濃２Ｌ制御盤改造
開閉試験
４Ｂ関係機器点検（ＧＣＢ５０４０・７４０Ａ点）
開閉試験
開閉試験
鳥害防止補修
架線金具補修
架空地線補修高根水開２７５ｋＶＰＤ取替／高根馬瀬２Ｌ ＰＤ取替
ジャンパー補修他
新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／高根２Ｌ制御盤改造
開閉試験
新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／馬瀬２Ｌ制御盤改造
がいし補修
開閉試験
新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／北部２Ｌ制御盤改造
架空地線補修鳥害防止補修鳥害防止補修
新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／馬瀬１Ｌ制御盤改造
架空地線補修他
新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／高根１Ｌ制御盤改造
リレー点検（３Ｃ、４Ｃ ＨＯＬ単モ）直営
ＳＶＣブロック機器点検
開閉試験
開閉試験
新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／北部１Ｌ制御盤改造
ＳＶＣＴ−Ａ、ＢＭＴｒ、ＳＶＣ−１ＳＣ〜６ＳＣ単模直営
架空地線補修
架空地線補修３Ｂ関係機器点検（ＧＣＢ５０３０・０３０Ａ点、ＬＲ細、
開閉試験
電線路細密点検ほか
開閉試験
２７５ｋＶ佐久間西幹山１Ｌ関係機器点検
開閉試験
電線路細密点検ほか
２７５ｋＶ佐久間西幹山２Ｌ関係機器点検
新豊根佐久間 60Hz 線 O-6 点検ほか
旧系統安定化装置(BSS)撤去に伴う VT ケーブル切り離し
旧系統安定化装置(BSS)撤去に伴う VT ケーブル切り離し
６０サイリスタバルブ制御盤他初期点検（定期６０Ｈｚ）
６０サイリスタバルブ制御盤他初期点検（定期６０Ｈｚ）
６０サイリスタバルブ制御盤他初期点検（定期６０Ｈｚ）
６０サイリスタバルブ制御盤他初期点検（定期６０Ｈｚ）
２ＦＣ自動消火装置点検（下期分）
２ＦＣ自動消火装置点検（下期分）
６０サイリスタバルブ初期点検後の系統連系試験
５０サイリスタバルブ制御盤他初期点検（定期５０Ｈｚ）
５０サイリスタバルブ制御盤他初期点検（定期５０Ｈｚ）

発電制約

制約有

制約有

申請区分
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
04462120446212045167104446580444811044621304516570451666
0451740045168804516890451709
0451709
0451714045171404517270451727045171004517100451728
04517280452127045212704521290452125045213104530920452128045212804521300452126045213204517150451715045119204510490451684
04517490451750
04517530451751
0451733
0451733
045173604517360451685045174704517520451695
04509890451694
0451735
0451051
0451737
0451301
0451744

エリア
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部

作業開始日時2024/03/15 08:00
2024/03/15 08:00
2024/03/16 07:30
2024/03/16 08:00
2024/03/18 08:00
2024/03/28 14:00
2024/03/29 00:00
2024/03/29 07:00
2024/04/01 07:00
2024/04/01 08:00
2024/04/01 08:00
2024/04/04 08:00
2024/04/04 08:00
2024/04/06 08:00
2024/04/06 08:00
2024/04/06 08:00
2024/04/06 08:00
2024/04/07 08:00
2024/04/07 08:00
2024/04/07 08:00
2024/04/07 08:00
2024/04/08 04:00
2024/04/08 04:00
2024/04/08 04:00
2024/04/08 08:00
2024/04/08 08:00
2024/04/08 09:00
2024/04/15 04:00
2024/04/15 04:00
2024/04/15 04:00
2024/04/15 08:00
2024/04/15 08:00
2024/04/26 08:00
2024/04/26 08:00
2024/04/28 08:00
2024/04/30 08:00
2024/05/01 07:00
2024/05/01 07:00
2024/05/01 07:00
2024/05/01 07:30
2024/05/01 08:00
2024/05/02 07:00
2024/05/02 07:00
2024/05/02 07:00
2024/05/02 07:00
2024/05/04 07:00
2024/05/04 07:00
2024/05/04 07:00
2024/05/07 07:00
2024/05/08 14:00
2024/05/08 14:00
2024/05/08 14:00
2024/05/08 15:00
2024/05/08 15:00
2024/05/09 08:00
2024/05/09 08:00

作業終了日時2024/03/28 14:00
2024/03/28 14:00
2024/03/16 10:00
2024/04/09 18:00
2024/05/10 18:00
2024/03/28 18:00
2024/05/09 24:00
2024/05/08 16:00
2024/09/30 19:00
2024/10/29 11:00
2024/04/02 18:00
2024/04/06 18:00
2024/04/06 18:00
2024/04/06 18:00
2024/04/06 18:00
2024/04/06 18:00
2024/04/06 18:00
2024/04/09 18:00
2024/04/09 18:00
2024/04/07 18:00
2024/04/07 18:00
2024/04/12 20:00
2024/04/12 20:00
2024/04/12 20:00
2024/04/08 10:30
2024/04/12 18:00
2024/04/08 18:00
2024/04/19 20:00
2024/04/19 20:00
2024/04/19 20:00
2024/04/15 10:30
2024/04/19 18:00
2024/04/26 18:00
2024/04/26 18:00
2024/04/28 18:00
2024/05/06 18:00
2024/05/03 18:00
2024/05/01 09:30
2024/05/01 09:30
2024/05/01 10:00
2024/05/01 10:30
2024/05/02 20:00
2024/05/02 20:00
2024/05/02 20:00
2024/05/02 20:00
2024/05/06 18:00
2024/05/04 09:30
2024/05/04 09:30
2024/05/09 19:00
2024/05/08 17:00
2024/05/08 16:10
2024/05/08 17:00
2024/05/08 18:00
2024/05/08 18:00
2024/05/09 18:00
2024/05/09 18:00

停止区分
連続
連続
単日
連続
連続
単日
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
単日
単日
単日
単日
連続
連続
単日
単日
連続
連続
連続
単日
毎日
単日
連続
連続
連続
単日
毎日
単日
単日
単日
連続
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
単日
単日
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日

作業箇所(作業設備)
東清水変
東清水変
信濃変
信濃変
中信変
東清水変
中信変
南信幹 1L
新豊根東栄線
東栄変
東栄変
南信変
南信変
信濃変
信濃変
南信変
南信変
南信変
南信変
南信変
南信変
三重開
三重開
南福光連系所
三重開
三重東近江 1L
三重開
三重開
三重開
南福光連系所
三重開
三重東近江 2L
信濃変
信濃変
信濃変
南信変
信濃幹 1L
南信変
信濃変
信濃変
信濃変
信濃変
信濃変
信濃変
信濃変
信濃幹 2L
南信変
信濃変
信濃変
下伊那変
南信幹 1L南信幹 1L
下伊那変
南信幹 1L
下伊那変
南信幹 1L

停電区間（停電設備）
154kV 富士川 1L 構内
154kV 富士川 2L 構内
275kV ２ ＢＡＮＫ
275kV ３ ＢＡＮＫ
77kV ８ 調相一括
275kV ２ ＦＣ
中信変 全て北部系統切替
500kV 南信幹 1L 全線
275kV 新豊根東栄線
275kV 新豊根東栄線
275kV １ ＢＡＮＫ
500kV 甲Ａ ＢＵＳ
500kV 甲Ｂ ＢＵＳ
275kV ３ ＢＡＮＫ
500kV 甲 ＢＵＳ
500kV 甲Ａ ＢＵＳ
500kV 甲Ｂ ＢＵＳ
500kV 乙Ａ ＢＵＳ
500kV 乙Ｂ ＢＵＳ
500kV 乙Ａ ＢＵＳ
500kV 乙Ｂ ＢＵＳ
500kV 三重東近江 1L
500kV 三重東近江 2L
77kV １ ＢＴＢ
500kV 三重東近江 1L
500kV 三重東近江 1L 全線
500kV 三重東近江 1L 構内
500kV 三重東近江 1L
500kV 三重東近江 2L
77kV １ ＢＴＢ
500kV 三重東近江 2L
500kV 三重東近江 2L 全線
275kV ２ ＢＡＮＫ
500kV 甲 ＢＵＳ
500kV 乙 ＢＵＳ
500kV 南信幹 1L 線路
500kV 信濃幹 1L 全線
500kV 信濃幹 1L
500kV 信濃幹 1L
275kV ３ ＢＡＮＫ
275kV １ ＢＡＮＫ
500kV 信濃幹 1L 構内
500kV 甲 ＢＵＳ
500kV 信濃幹 1L 構内
500kV 甲 ＢＵＳ
500kV 信濃幹 2L 全線
500kV 信濃幹 2L
500kV 信濃幹 2L
275kV ２ ＢＡＮＫ
500kV 下伊那分岐 1L 線路
500kV 南信幹 1L 線路
500kV 南信幹 1L 線路
500kV 下伊那分岐 1L 線路
500kV 南信幹 1L 線路
500kV 下伊那分岐 1L 線路
500kV 南信幹 1L 線路
21

作業内容
５０サイリスタバルブ制御盤他初期点検（定期５０Ｈｚ）
５０サイリスタバルブ制御盤他初期点検（定期５０Ｈｚ）
開閉試験
３ＢＴ変圧器建屋防水改良工事（建築工事）
中信変ＳＶＣ制御盤・保護盤取替／８調相一括 系統連系試験
５０サイリスタバルブ初期点検後の系統連系試験
信濃ルート作業による系統信頼度確保
下伊那分岐線延線、１Ｌジャンパ接続（・１４７、トラス）
鉄塔組立、移線・緊線工事ほか
２７５ｋＶＧＩＳ設置
１Ｂ二次架線切離し
南信変 制御・保護盤取替 ５００ＰＴ２系列化改造
南信変 制御・保護盤取替 ５００ＰＴ２系列化改造
電気所ＩＴＶシステム改修工事
電気所ＩＴＶシステム改修工事
５００ｋＶ甲Ａ・Ｂ Ｂｕｓ停止（南信変ＦＢ取替）
５００ｋＶ甲Ａ・Ｂ Ｂｕｓ停止（南信変ＦＢ取替）
南信変 制御・保護盤取替 ５００ＰＴ２系列化改造
南信変 制御・保護盤取替 ５００ＰＴ２系列化改造
５００ｋＶ乙Ａ・Ｂ Ｂｕｓ停止（南信変ＦＢ取替）
５００ｋＶ乙Ａ・Ｂ Ｂｕｓ停止（南信変ＦＢ取替）
中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止
中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止
中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止
開閉試験
三重東近江線１L 鉄塔・架線金具スケッチ
三重東近江１ＬＧＣＢ５０２２修理
中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止
中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止
中部系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止
開閉試験
三重東近江線２L 鉄塔・架線金具スケッチ
電気所ＩＴＶシステム改修工事
電気所ＩＴＶシステム改修工事
電気所ＩＴＶシステム改修工事
南信変 制御・保護盤取替 南信幹１Ｌ、甲セクション切替
ラインスペーサ取替他
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
ＬＳ甲５０２２点検（信濃幹１Ｌ）
ＬＳ甲５０２２点検（信濃幹１Ｌ）
ＬＳ甲５０２２点検（信濃幹１Ｌ）
ＬＳ甲５０２２点検（信濃幹１Ｌ）
ラインスペーサ取替他
開閉試験
開閉試験
２Ｂ変圧器三次電力ケーブル修理、所内Ｃｕｂ取替
絶縁耐力試験（５００ｋＶ設備）
下伊那分岐線新設のための法定使用前自主検査(絶縁耐力試験１Ｌ)
絶縁耐力試験（５００ｋＶ設備）
絶縁耐力試験（１Ｂ、２Ｂ、１５４ｋＶ、７０ｋＶ設備）
絶縁耐力試験（１Ｂ、２Ｂ、１５４ｋＶ、７０ｋＶ設備）
ＧＩＳ課電試験、実負荷試験（タップ差横流測定）
ＧＩＳ課電試験、実負荷試験（タップ差横流測定）

発電制約

制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有

申請区分
変更
変更
新規
変更
更新
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
新規
新規
新規
新規
新規
変更
新規
新規
新規
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
新規
新規
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
045171304517170451721045172304517570451814045181604518180451820045169704517190451722045181504518170451819045182104518240451718045172404517160451720045172504523370452278045212204522710452273045227704522790455507
045224604522700452272045227404522760452280045241604523360451708
0452335
0451691
045182504509770450991
0451738
0450976045097504516920455283
0451279
0451748045099304516930450994
04517390451812

エリア
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部

作業開始日時2024/05/10 07:00
2024/05/10 07:00
2024/05/10 07:00
2024/05/10 07:00
2024/05/10 07:00
2024/05/10 07:00
2024/05/10 07:00
2024/05/10 07:00
2024/05/10 07:00
2024/05/12 07:00
2024/05/12 07:00
2024/05/12 07:00
2024/05/12 07:00
2024/05/12 07:00
2024/05/12 07:00
2024/05/12 07:00
2024/05/14 00:00
2024/05/14 07:00
2024/05/14 07:00
2024/05/14 08:00
2024/05/16 07:00
2024/05/16 07:00
2024/05/18 07:00
2024/05/18 08:00
2024/05/19 07:00
2024/05/19 07:00
2024/05/19 07:00
2024/05/19 07:00
2024/05/19 07:00
2024/05/19 07:00
2024/05/20 07:00
2024/05/20 07:00
2024/05/20 07:00
2024/05/20 07:00
2024/05/20 07:00
2024/05/20 07:00
2024/05/21 00:00
2024/05/21 07:00
2024/05/21 08:00
2024/05/21 08:00
2024/05/22 07:00
2024/05/23 00:00
2024/05/23 06:00
2024/05/23 08:00
2024/05/23 08:00
2024/05/26 06:00
2024/05/26 09:00
2024/05/28 07:00
2024/05/28 08:00
2024/05/29 08:00
2024/05/29 08:00
2024/06/06 14:00
2024/06/06 14:00
2024/06/06 15:00
2024/06/06 15:00
2024/06/08 08:00

作業終了日時2024/05/10 18:00
2024/05/11 19:00
2024/10/09 10:00
2024/05/11 19:00
2024/10/09 10:00
2024/05/11 19:00
2024/05/11 19:00
2024/05/11 19:00
2024/05/11 19:00
2024/05/12 18:00
2024/05/13 19:00
2024/05/13 19:00
2024/05/13 19:00
2024/05/13 19:00
2024/05/13 19:00
2024/05/13 19:00
2024/05/18 24:00
2024/05/15 19:00
2024/05/15 19:00
2024/05/14 18:00
2024/05/17 19:00
2024/05/17 19:00
2024/05/18 19:30
2024/05/18 16:30
2024/05/19 19:30
2024/05/19 19:30
2024/05/19 19:30
2024/05/19 19:30
2024/05/19 19:30
2024/05/19 19:30
2024/05/20 19:30
2024/05/20 19:30
2024/05/20 19:30
2024/05/20 19:30
2024/05/20 19:30
2024/05/20 19:30
2024/05/21 24:00
2024/05/21 19:30
2024/05/30 18:00
2024/05/21 16:30
2024/05/26 19:00
2024/06/06 24:00
2024/05/23 20:00
2024/05/27 18:00
2024/05/27 18:00
2024/05/26 20:00
2024/05/26 18:00
2024/06/06 16:00
2024/06/03 18:00
2024/05/31 18:00
2024/10/31 19:00
2024/06/06 17:00
2024/06/06 16:10
2024/06/06 18:00
2024/06/06 18:00
2024/06/21 18:00

停止区分
単日
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
単日
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
単日
連続
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
単日
連続
連続
単日
連続
連続
単日
単日
連続
連続
連続
連続
単日
単日
単日
単日
連続

作業箇所(作業設備)
高根中信 1L
高根第一発
中信変
中信変
中信変
馬瀬川第一発馬瀬川第一発
高根第一発
北部変
高根中信 2L
高根第一発
中信変
馬瀬川第一発馬瀬川第一発
高根第一発
北部変
中信変
信濃変
中信変
信濃変
信濃変
中信変
信濃変
中信変
北部変
馬瀬川第一発馬瀬川第一発
高根第一発
中信変
高根第一発
北部変
馬瀬川第一発馬瀬川第一発
高根第一発
高根第一発
中信変
中信変
信濃変
信濃変
中信変
信濃変
中信変
信濃変
下伊那変
南信幹 1L信濃変
信濃変
南信幹 2L
南信変
電発新豊根発電発新豊根発下伊那変
南信幹 2L
下伊那変
南信幹 2L
東清水変

停電区間（停電設備）
275kV 高根中信 1L 全線
275kV 高根中信 1L 全線
275kV ＳＶＣ
275kV 高根中信 1L 全線
77kV ８ 調相一括
275kV 馬瀬北部 1L 全線
275kV 高根馬瀬 1L 全線
275kV 高根馬瀬 1L 全線
275kV 馬瀬北部 1L 全線
275kV 高根中信 2L 全線
275kV 高根中信 2L 全線
275kV 高根中信 2L 全線
275kV 馬瀬北部 2L 全線
275kV 高根馬瀬 2L 全線
275kV 高根馬瀬 2L 全線
275kV 馬瀬北部 2L 全線
中信変 全て北部系統切替
275kV 信濃中信 1L 全線
275kV 信濃中信 1L 全線
275kV 信濃中信 1L
275kV 信濃中信 2L 全線
275kV 信濃中信 2L 全線
275kV 信濃中信 1L 全線
275kV 信濃中信 1L 全線
275kV 馬瀬北部 2L 全線
275kV 馬瀬北部 2L 全線
275kV 高根馬瀬 2L 全線
275kV 高根中信 2L 全線
275kV 高根中信 2L 全線
275kV 高根馬瀬 2L 全線
275kV 馬瀬北部 1L 全線
275kV 馬瀬北部 1L 全線
275kV 高根馬瀬 1L 全線
275kV 高根馬瀬 1L 全線
275kV 高根中信 1L 全線
275kV 高根中信 1L 全線
中信変 全て北部系統切替
275kV 信濃中信 2L 全線
275kV ２ ＢＡＮＫ
275kV 信濃中信 2L 全線
275kV ２ ＢＡＮＫ
中信変 全て北部系統切替
275kV 甲 ＢＵＳ
500kV 下伊那分岐 1L 線路
500kV 南信幹 1L 線路
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 甲 ＢＵＳ
500kV 南信幹 2L 全線
500kV 南信幹 2L 線路
275kV 新豊根東栄線 線路
275kV 新豊根東栄線 線路
500kV 下伊那分岐 2L 線路
500kV 南信幹 2L 線路
500kV 下伊那分岐 2L 線路
500kV 南信幹 2L 線路
275kV ２ ＦＣ
22

作業内容
架線金具補修他
新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／中信１Ｌ
中信変ＳＶＣ制御盤・保護盤取替／２７５ｋＶ ＳＶＣ停止
中信変ＳＶＣ制御盤・保護盤取替／高根１L 負荷遮断装置取込
中信変ＳＶＣ制御盤・保護盤取替／８調相一括停止
新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／北部１Ｌ
新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／高根１Ｌ
新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／馬瀬１Ｌ
新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／馬瀬１Ｌ
架線金具補修他
新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／中信２Ｌ
中信変ＳＶＣ制御盤・保護盤取替／高根２L 負荷遮断装置取込
新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／北部２Ｌ
新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／高根２Ｌ
新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／馬瀬２Ｌ
新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／馬瀬２Ｌ
信濃ルート作業による系統信頼度確保
新信濃ＦＣ向け負荷遮断検出装置取替／中信１Ｌ取込
中信変ＳＶＣ制御盤・保護盤取替／信濃１L 負荷遮断装置取込
電気所ＩＴＶシステム改修工事
新信濃ＦＣ向け負荷遮断検出装置取替／中信２Ｌ取込
中信変ＳＶＣ制御盤・保護盤取替／信濃２L 負荷遮断装置取込
信濃変ＦＣブロック負荷遮断検出／中信１L 対向試験
中信変ＳＶＣ制御盤・保護盤取替／信濃１L 負荷遮断 対向試験
新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／対向試験
新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／対向試験
新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／対向試験
新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／対向試験
中信変ＳＶＣ制御盤・保護盤取替／高根 2L 負荷遮断 対向試験
新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／対向試験
新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／対向試験
新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／対向試験
新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／対向試験
新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／対向試験
新信濃ＦＣ負荷遮断検出盤取替／対向試験
中信変ＳＶＣ制御盤・保護盤取替／高根 1L 負荷遮断 対向試験
信濃ルート作業による系統信頼度確保
信濃変ＦＣブロック負荷遮断検出／中信２L 対向試験
２Ｂ変圧器三次電力ケーブル修理、所内Ｃｕｂ取替
中信変ＳＶＣ制御盤・保護盤取替／信濃 2L 負荷遮断 対向試験
２Ｂ三次機器点検
信濃ルート作業による系統信頼度確保
機器点検（０４４ブロック点検）
ＧＩＳ課電試験
ＧＩＳ課電試験
機器点検（０４２ブロック点検）
機器点検（０４２ブロック点検）
南信幹線
・１４７、下伊那変トラス ２Ｌジャンパ接続
南信変 制御・保護盤取替 南信幹２Ｌ、乙セクション切替
2 号起動用変圧器撤去に伴う架線切り離しほか
新豊根東栄線 保護継電装置・構内保護装置更新
検相（下伊那分岐２Ｌ）
下伊那分岐線新設のための法定使用前自主検査(絶縁耐力試験２Ｌ)
実負荷測定（送電線充電電流測定）
実負荷測定（送電線充電電流測定）
２ＦＣ交流機器点検他（ＣＢＢＯＸ細点）

発電制約

制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有

申請区分
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
新規
新規
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0451812045181204518120451813045181304518100451810045172904517290451807
045182704517310451730
0451730
0451826
0451809
0451809
0451809
04517320451805
0451808
0451808
0451808
04518290451806
045169004521230452241045171204517120452124045224504522440452243045224204522320451828045182804518280451828
0451280
0451726
04517560451687
0451830
0451830
0451830
0451830
04516960451746
0451686
04517450451741045175404518110451811

エリア
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部

作業開始日時2024/06/08 08:00
2024/06/08 08:00
2024/06/08 08:00
2024/06/08 08:00
2024/06/08 08:00
2024/06/11 08:00
2024/06/11 08:00
2024/06/25 07:00
2024/06/25 07:00
2024/06/25 08:00
2024/06/25 08:00
2024/06/26 07:00
2024/06/27 07:00
2024/06/27 07:00
2024/06/27 07:00
2024/06/27 08:00
2024/06/27 08:00
2024/06/27 08:00
2024/06/28 07:00
2024/06/28 08:00
2024/06/29 08:00
2024/06/29 08:00
2024/06/29 08:00
2024/06/29 08:00
2024/06/30 08:00
2024/07/29 08:00
2024/09/11 04:00
2024/09/11 09:00
2024/09/14 07:00
2024/09/14 07:00
2024/09/17 04:00
2024/09/19 08:00
2024/09/20 08:00
2024/09/26 13:30
2024/09/26 14:00
2024/09/27 08:00
2024/10/03 07:30
2024/10/03 07:30
2024/10/03 07:30
2024/10/03 07:30
2024/10/07 08:00
2024/10/09 08:00
2024/10/09 08:00
2024/10/27 09:00
2024/10/28 07:30
2024/10/28 07:30
2024/10/28 07:30
2024/10/28 07:30
2024/10/28 16:00
2024/10/30 07:00
2024/10/31 08:00
2024/11/17 07:00
2024/11/24 07:00
2024/11/24 07:00
2024/12/21 08:00
2024/12/21 08:00

作業終了日時2024/06/21 18:00
2024/06/21 18:00
2024/06/21 18:00
2024/06/21 18:00
2024/06/21 18:00
2024/06/11 14:00
2024/06/11 14:00
2024/06/26 19:00
2024/06/25 19:00
2024/06/25 18:00
2024/06/25 18:00
2024/06/26 19:00
2024/06/28 19:00
2024/06/27 19:00
2024/06/28 18:00
2024/06/27 18:00
2024/06/27 18:00
2024/06/27 18:00
2024/06/28 19:00
2024/06/28 18:00
2024/06/29 18:00
2024/06/29 18:00
2024/06/29 18:00
2024/06/29 10:30
2024/06/30 18:00
2027/03/01 11:00
2024/09/13 20:00
2024/09/26 13:30
2024/09/18 19:00
2024/09/18 19:00
2024/09/21 20:00
2024/09/25 18:00
2024/09/20 18:00
2024/09/26 14:00
2024/09/26 16:00
2024/09/27 18:00
2024/10/21 18:00
2024/10/21 18:00
2024/10/21 18:00
2024/10/21 18:00
2024/10/09 14:00
2024/12/02 19:00
2024/12/02 19:00
2024/10/28 18:00
2024/11/15 18:00
2024/11/15 18:00
2024/11/15 18:00
2024/11/15 18:00
2024/10/31 10:00
2024/10/31 19:00
2024/10/31 18:00
2024/11/18 19:00
2025/01/12 19:00
2024/11/24 09:30
2024/12/21 18:00
2024/12/21 18:00

停止区分
連続
連続
連続
連続
連続
単日
単日
連続
単日
単日
単日
単日
連続
単日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
単日
単日
単日
単日
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
単日
連続
連続
単日
単日
単日

作業箇所(作業設備)
東清水変
東清水変
東清水変
東清水変
東清水変
東清水変
東清水変
北部変
北部変
馬瀬川第一発馬瀬北部 2L
北部変
北部変
北部変
馬瀬北部 1L
馬瀬川第一発馬瀬川第一発馬瀬川第一発北部変
馬瀬川第一発馬瀬川第一発馬瀬川第一発馬瀬川第一発馬瀬川第一発馬瀬川第一発東栄変
南福光連系所南福光連系所
東栄変
東栄変
南福光連系所南福光連系所南福光連系所南福光連系所南福光連系所
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
電発新豊根発
中信変
中信変
東栄変
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
飛騨変換所
東栄変
新豊根東栄線
東栄変
新豊根東栄線
佐久間西幹山 1L
東部変
東清水変
東清水変

停電区間（停電設備）
77kV ６２ 調相
154kV 富士川 1L 構内
154kV 富士川 2L 構内
275kV ２ ＦＣ
77kV ６２ 調相
275kV ２ ＦＣ
77kV ６２ 調相
275kV 馬瀬北部 2L 全線
275kV 甲Ｂ ＢＵＳ
275kV 馬瀬北部 2L 全線
275kV 馬瀬北部 2L 全線
275kV 乙Ｂ ＢＵＳ
275kV 馬瀬北部 1L 全線
275kV 甲Ｂ ＢＵＳ
275kV 馬瀬北部 1L 全線
275kV Ａ ＢＵＳ
275kV 高根馬瀬 1L 構内
275kV 馬瀬北部 1L 構内
275kV 乙Ｂ ＢＵＳ
275kV 馬瀬北部 1L 全線
275kV Ｂ ＢＵＳ
275kV 高根馬瀬 2L 全線
275kV 馬瀬北部 2L 構内
275kV Ｂ ＢＵＳ
275kV 高根馬瀬 1L 全線
275kV １ ＢＡＮＫ
77kV １ ＢＴＢ
77kV １ ＢＴＢ
275kV １ ＢＡＮＫ
275kV 新豊根東栄線 構内
77kV １ ＢＴＢ
77kV １ ＢＴＢ
77kV １ ＢＴＢ
77kV １ ＢＴＢ
77kV １ ＢＴＢ
２極 交直流変換装置
154kV １ ＢＡＮＫ
77kV １ ＢＡＮＫ三次
77kV １−１ ＳＨＲ
77kV １−２ ＳＨＲ
275kV 新豊根東栄線 線路
275kV ＳＶＣ
77kV ８ 調相一括
275kV 新豊根東栄線
154kV ２ ＢＡＮＫ
77kV ２ ＢＡＮＫ三次
77kV ２−１ ＳＨＲ
77kV ２−２ ＳＨＲ
275kV 新豊根東栄線 全線
275kV 新豊根東栄線
275kV 新豊根東栄線
275kV 新豊根東栄線
275kV 佐久間西幹山 1L
275kV 佐久間西幹山 1L
275kV ２ ＦＣ
77kV ６２ 調相
23

作業内容
２ＦＣ交流機器点検他（ＣＢＢＯＸ細点）
２ＦＣ交流機器点検他（ＣＢＢＯＸ細点）
２ＦＣ交流機器点検他（ＣＢＢＯＸ細点）
ＦＣ増設に伴う既設ケーブル移設工事
ＦＣ増設に伴う既設ケーブル移設工事
２ＦＣ自動消火装置点検（上期分）
２ＦＣ自動消火装置点検（上期分）
０２４関係機器点検（ＬＳＬ０２４、Ｘ０２４、Ｙ０２４
０２４関係機器点検（ＬＳＬ０２４、Ｘ０２４、Ｙ０２４
鳥害防止補修
架空地線補修０２４関係機器点検（ＬＳＬ０２４、Ｘ０２４、Ｙ０２４
０２２関係機器点検（ＬＳＬ０２２、Ｘ０２２、Ｙ０２２
０２２関係機器点検（ＬＳＬ０２２、Ｘ０２２、Ｙ０２２
架空地線補修鳥害防止補修鳥害防止補修鳥害防止補修０２２関係機器点検（ＬＳＬ０２２、Ｘ０２２、Ｙ０２２
鳥害防止補修鳥害防止補修鳥害防止補修鳥害防止補修開閉試験
鳥害防止補修１Ｂ変圧器取替
北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止
ＢＴＢ定期点検
ＣＢ５０１０ＢＯＸ細点
ＣＢ５０１０ＢＯＸ細点
北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止
緊急融通装置点検
ＬＢＣ受信盤点検
ＢＴＢ点検に伴う短時間起動停止試験
ＢＴＢ点検に伴う系統連系試験
Ｎ２自動消火装置点検
１−１・１−２ＳｈＲ用ＧＳ本体取替
１−１・１−２ＳｈＲ用ＧＳ本体取替
１−１・１−２ＳｈＲ用ＧＳ本体取替
１−１・１−２ＳｈＲ用ＧＳ本体取替
2 号起動用変圧器据付に伴う架線接続ほか
中信変ＳＶＣ制御盤・保護盤取替／ＳＶＣ系統連系試験
中信変ＳＶＣ制御盤・保護盤取替／８調相一括 系統連系試験
絶縁耐力試験（２Ｂ，２７５ｋＶ母線ほか）
２−１・２−２ＳｈＲ用ＧＳ本体取替
２−１・２−２ＳｈＲ用ＧＳ本体取替
２−１・２−２ＳｈＲ用ＧＳ本体取替
２−１・２−２ＳｈＲ用ＧＳ本体取替
新豊根東栄線ジャンパーインほか
絶縁耐力試験等
実負荷試験（２７５ｋＶ新豊根東栄・２７５ブスタイ）
架空地線張替に伴う保安停止
移線・緊線工事ほか
開閉試験
２ＦＣ自動消火装置点検（下期分）
２ＦＣ自動消火装置点検（下期分）

発電制約

制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

申請区分
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
新規
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
新規
新規
新規
新規
変更
新規
変更
新規
新規
新規
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
045174204517550451523

エリア
中部
中部
中部

作業開始日時2025/01/13 07:00
2025/01/13 07:00
2025/03/05 09:30

作業終了日時2025/02/23 19:00
2025/01/13 09:30
2025/03/05 12:00

停止区分
連続
単日
単日

作業箇所(作業設備)
佐久間西幹山 2L
東部変
高根第一発

停電区間（停電設備）
275kV 佐久間西幹山 2L
275kV 佐久間西幹山 2L
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ

24

作業内容
組立工事、移線・緊線工事ほか
開閉試験
開閉試験

発電制約
制約有
制約有

申請区分
新規
新規
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0509630

北陸

2023/04/21 08:00

2023/04/21 16:00

単日

南福光変電所

作業箇所(作業設備)

0510551
0508224051054305105420510544051054505105460508110

北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸

2023/04/21 16:00
2023/05/22 08:30
2023/05/23 08:30
2023/05/23 10:30
2023/05/24 08:30
2023/05/25 08:30
2023/05/25 10:30
2023/06/01 04:00

2023/04/21 18:00
2023/05/23 17:30
2023/05/23 11:30
2023/05/23 13:30
2023/05/25 17:30
2023/05/25 11:30
2023/05/25 13:30
2023/06/04 20:00

単日
連続
単日
単日
連続
単日
単日
連続

南福光変電所
南福光変電所
南福光変電所
南福光変電所
南福光変電所
南福光変電所
南福光変電所
越前変電所

0508219北陸

2023/06/01 08:00

2023/06/03 17:00

連続

南福光変電所

0508326051055205083270510547051055005105530508220050963505081110508329050832805083340508333

北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸

2023/06/01 08:00
2023/06/02 17:00
2023/06/03 08:00
2023/06/03 17:00
2023/06/03 17:30
2023/06/04 17:00
2023/06/12 08:00
2023/06/16 16:00
2023/09/25 04:00
2023/09/26 07:00
2023/09/27 07:00
2023/09/28 07:00
2023/09/29 07:00

2023/06/02 17:00
2023/06/02 18:30
2023/06/04 17:00
2023/06/03 17:30
2023/06/03 19:00
2023/06/04 18:30
2023/06/16 16:00
2023/06/16 18:00
2023/12/05 20:00
2023/09/26 19:00
2023/09/27 19:00
2023/09/28 19:00
2023/09/29 19:00

連続
単日
連続
単日
単日
単日
連続
単日
連続
単日
単日
単日
単日

越前変電所
越前変電所
越前変電所
南福光変電所
南福光変電所
越前変電所
南福光変電所
南福光変電所
越前変電所
越前変電所
越前変電所
越前変電所
越前変電所

0508218

北陸

2023/10/02 08:00

2023/10/11 16:00

連続

南福光変電所

0510548051054905082210511019

北陸
北陸
北陸
北陸

2023/10/11 16:00
2023/10/11 16:30
2023/10/16 08:00
2024/09/11 04:00

2023/10/11 16:30
2023/10/11 18:30
2023/10/16 18:00
2024/09/13 20:00

単日
単日
単日
連続

南福光変電所
南福光変電所
南福光変電所
越前変電所

0511021北陸

2024/09/11 09:00

2024/09/11 17:00

単日

南福光変電所

0511020北陸

2024/09/17 04:00

2024/09/21 20:00

連続

越前変電所

0511022北陸

2024/09/18 08:00

2024/09/18 19:00

単日

南福光変電所

停電区間（停電設備）
南福光連 3Tr/南福光 1BTB 連系構/南福光 3-1ShR/
南福光 3-2ShR/南福光 3-3ShR/1BTB
南福光連 3Tr/南福光 66 母線
南福光中北連 1L 構内/南福光中部北陸連絡南福光中北連 1L 構内/南福光 500 甲-1 母線
南福光中北連 1L 構内/南福光 500 乙-1 母線
南福光中北連 2L 構内/南福光中部北陸連絡南福光中北連 2L 構内/南福光 500 甲-1 母線
南福光中北連 2L 構内/南福光 500 乙-1 母線
越前嶺南 1L 構内(越前)/越前嶺南 2L 構内(越前)南福光連 3Tr/南福光 1BTB 連系構/1BTB/南福光 31ShR/南福光 3-2ShR/南福光 3-3ShR/南福光 ShR
母線/南福光 1BTB 連系構/1BTB
越前嶺南線 1L/越前嶺南 1L 構内(越前)越前嶺南線 1L/越前嶺南 1L 構内(越前)越前嶺南線 2L/越前嶺南 2L 構内(越前)南福光 1BTB 連系構/1BTB
南福光 3-1ShR/南福光 1BTB 連系構/1BTB
越前嶺南線 2L/越前嶺南 2L 構内(越前)南福光 1BTB 連系構
南福光 1BTB 連系構/1BTB
越前嶺南 1L 構内(越前)/越前嶺南 2L 構内(越前)越前 500 甲母線/越前 3Tr/H3-STr，3 号所内 Cub
越前 500 乙母線/越前 3Tr/H3-STr，3 号所内 Cub
越前 275 丙母線/越前 3Tr/H3-STr，3 号所内 Cub
越前 275 丁母線/越前 3Tr/H3-STr，3 号所内 Cub
南福光連 3Tr/南福光 1BTB 連系構/南福光 3-1ShR/南福光 3-2ShR/南福光 3-3ShR
南福光連 3Tr
南福光連 3Tr/南福光 3-3ShR
南福光 1BTB 連系構/南福光 1BTB 連系口越前嶺南 1L 構内(越前)/越前嶺南 2L 構内(越前)南福光連 3Tr/南福光 1BTB 連系構/中部 1BTB/南
福光 3-3ShR/南福光 66 母線/南福光 ShR 母線/南
福光 1BTB 連系口/中部 1BTB.所内中部受電
越前嶺南 1L 構内(越前)/越前嶺南 2L 構内(越前)南福光連 3Tr/南福光 1BTB 連系構/中部 1BTB/南
福光 3-3ShR/南福光 66 母線/南福光 ShR 母線/南
福光 1BTB 連系口/中部 1BTB.所内中部受電

25

作業内容
66kV 母線電圧取込
66kV 母線電圧検相
中北連 1LBCU 切替、結合試験
中北連 BCU 切替後の LS117 開閉試験
中北連 BCU 切替後の LS118 開閉試験
中北連 2LBCU 切替、結合試験
中北連 BCU 切替後の LS119 開閉試験
中北連 BCU 切替後の LS120 開閉試験
北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止
3 号調相・1 号 BTB BCU の切替および確認試験

発電制約

申請区分
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新

計量装置(計器)取替
計量装置(計器)取替後の動作確認試験
計量装置(計器)取替
BTB 切替後の電圧検相
3 号調相・1 号 BTB BCU 潮流試験
計量装置(計器)取替後の動作確認試験
3 号 ShR BCU の切替および確認試験
3 号 ShR BCU 切替後の潮流試験
北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止
3Tr1 次甲ﾌﾞｽ側 GIS(LS429，ガス監視箱)点検
3Tr1 次乙ﾌﾞｽ側 GIS(LS430，ガス監視箱)点検
3Tr2 次丙ﾌﾞｽ側 GIS(LS53，ガス監視箱)点検
3Tr2 次丁ﾌﾞｽ側 GIS(LS54，ガス監視箱)点検
3Tr1 次、2 次 BCU 切替、確認試験

更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新

3Tr 切替後の電圧検相制御盤、3Tr 保護盤切替後の潮流試験
ＢＴＢ融通用計器検定 7 年
北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止
3Tr 消火栓点検 2 年

更新
更新
更新
更新

更新

更新
北陸系統 中部北陸連絡母線による交流連系に伴う停止
3Tr1 次ブッシング過熱特別点検 2 年

更新
更新

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0645191関西

2023/04/04 05:00

2023/04/04 19:00

単日

紀北変換所

0640101
0646217

関西
関西

2023/04/04 07:00
2023/04/04 07:00

2023/04/05 19:00
2023/04/05 09:00

毎日
毎日

阿南紀北直流幹線２Ｌ
阿南紀北直流幹線２Ｌ

0645192関西

2023/04/04 09:30

2023/04/04 17:00

単日

紀北変換所

0646218

関西

2023/04/04 17:00

2023/04/05 19:00

毎日

阿南紀北直流幹線２Ｌ

0645193関西

2023/09/01 09:00

2024/02/23 13:00

連続

紀北変換所

0640095
06451890645190

関西
関西
関西

2023/09/25 08:00
2023/09/25 08:00
2023/09/25 08:00

2023/12/05 18:00
2023/09/29 18:00
2023/10/05 18:00

連続
連続
連続

越前嶺南線１Ｌ
越前嶺南線１Ｌ
越前嶺南線１Ｌ

0645194

関西

2023/10/02 09:00

2024/03/22 13:00

連続

紀北変換所

0640103
0640104

関西
関西

2023/11/14 09:00
2023/11/16 09:00

2023/11/15 17:00
2023/11/17 17:00

連続
連続

紀北変換所
紀北変換所

0645195

関西

2024/01/29 09:00

2024/02/23 13:00

連続

紀北変換所

0645196関西

2024/02/23 13:00

2024/02/23 13:30

単日

紀北変換所

06451970645198

関西
関西

2024/02/23 13:30
2024/02/23 14:00

2024/02/23 14:00
2024/02/23 14:30

単日
単日

作業箇所(作業設備)

紀北変換所
紀北変換所

0645199関西

2024/02/23 14:30

2024/03/22 13:00

連続

紀北変換所

0645200

関西

2024/02/26 09:00

2024/02/28 17:00

連続

紀北変換所

0645201関西

2024/03/22 13:00

2024/03/22 13:30

単日

紀北変換所

0645202
0645203

関西
関西

2024/03/22 13:30
2024/03/22 14:00

2024/03/22 14:00
2024/03/22 14:30

単日
単日

紀北変換所
紀北変換所

0645204関西

2024/03/28 09:00

2024/03/29 09:00

連続

紀北変換所

0645351064535206453720645373

関西
関西
関西
関西

2024/04/08 08:00
2024/04/15 08:00
2024/05/10 09:00
2024/05/10 09:00

2024/04/12 18:00
2024/04/19 18:00
2024/05/13 20:00
2024/05/13 20:00

毎日
毎日
毎日
毎日

三重東近江線１Ｌ
三重東近江線２Ｌ
西播変電所
山崎開閉所

0645374関西

2024/05/11 09:00

2024/05/11 18:00

単日

西播変電所

0645375

関西

2024/05/11 09:00

2024/05/11 18:00

単日

山崎開閉所

06453760645377064537806453790645380

関西
関西
関西
関西
関西

2024/05/12 09:00
2024/05/13 17:00
2024/05/13 17:00
2024/05/14 09:00
2024/05/14 09:00

2024/05/12 18:00
2024/05/13 20:00
2024/05/13 20:00
2024/05/17 20:00
2024/05/17 20:00

単日
単日
単日
毎日
毎日

西播変電所
西播変電所
山崎開閉所
西播変電所
山崎開閉所

0645381関西

2024/05/15 09:00

2024/05/15 18:00

単日

西播変電所

0645382関西

2024/05/15 09:00

2024/05/15 18:00

単日

山崎開閉所

06453830645384

関西
関西

2024/05/17 17:00
2024/05/17 17:00

2024/05/17 20:00
2024/05/17 20:00

単日
単日

西播変電所
山崎開閉所

停電区間（停電設備）
２ＴｈｙＶならびに５００ｋＶ丙２母線（ＬＳ５５４・ＬＳ５５９〜ＬＳ７４０〜２極側）、２ＴｒＢ、１２ＴｒＢ、２ＡＣＦ
阿南変換所〜由良開閉所（２ＬＮ）
阿南変換所〜由良開閉所〜紀北変換所（２ＬＤ）
１２ＴｒＢ（ＬＳ２１１〜ＬＳ２２５−１．ＬＳ２２５−２）．２１・２
２・２３ＳＣＢならびにＬＳ２２５−２以下２ＨＴｒＢ
阿南変換所〜由良開閉所〜紀北変換所（２ＬＤ）
１３ＳＣＢ
越前Ｓ／Ｓ〜嶺南Ｓ／Ｓ
越前Ｓ／Ｓ〜嶺南Ｓ／Ｓ
越前Ｓ／Ｓ〜嶺南Ｓ／Ｓ
２３ＳＣＢ
１３ＳＣＢ（ＬＳＳＣ１３〜１３ＳＣＢ）
２３ＳＣＢ（ＬＳＳＣ２３〜２３ＳＣＢ）
ＣＢ０１２−１以下ＳＣＢ（１１ＳＣＢ、１２ＳＣＢ、１３ＳＣ
Ｂ）
ＣＢ０１２−１〜１３ＳｈＲ試験系統
ＣＢＳＣ１１０〜１１ＳＣＢ試験系統
ＣＢＳＣ１２０〜１２ＳＣＢ試験系統
ＣＢ０２２−１以下ＳＣＢ（２１ＳＣＢ、２２ＳＣＢ、２３ＳＣ
Ｂ）
ＣＢ０２２−１以下ＳＣＢ（２１ＳＣＢ、２２ＳＣＢ、２３ＳＣ
Ｂ）
ＣＢ０２２−１〜２３ＳｈＲ試験系統
ＣＢＳＣ２１０〜２１ＳＣＢ試験系統
ＣＢＳＣ２２０〜２２ＳＣＢ試験系統
１ＴｒＢ、２ＴｒＢ、１１ＴｒＢ、１２ＴｒＢ、１ＡＣＦ、２ＡＣＦ、１３
ＳｈＲ、２３ＳｈＲ試験使用
三重〜東近江三重〜東近江播磨西線１Ｌ線路及び構内
播磨西線１Ｌ線路及び構内
播磨西線１Ｌ線路及び構内
播磨西線１Ｌ線路及び構内
播磨西線１Ｌ線路及び構内
播磨西線１Ｌ試験系統（通常系統）
播磨西線１Ｌ試験系統（通常系統）
播磨西線２Ｌ線路及び構内
播磨西線２Ｌ線路及び構内
播磨西線２Ｌ線路及び構内
播磨西線２Ｌ線路及び構内
播磨西線２Ｌ試験系統（通常系統）
播磨西線２Ｌ試験系統（通常系統）
26

作業内容【紀北変換所制御保護装置取替工事】７１２ＰＴ要素引出および社検

発電制約

申請区分
変更

地中接続箱他油採取作業（油中ガス分析）
阿南紀北直流幹線２ＬＮ停止操作に伴う２極停止
１２ＴｒＢ感温部他ＰＣＢ分析

更新
変更

阿南紀北直流幹線２ＬＮ復元操作に伴う２極停止【紀北分路リアクトル設置工事】１３ＳＣＢ、１３ＳＣＢ保護装置除却および１３ＳｈＲ、１３ＳｈＲ保護装置設置および社検
越前嶺南線Ｎｏ．７５〜Ｎｏ．１１６電力線他張替工事（３工区）
鉄塔防錆塗装工事、電力線修繕工事
がいし架線金具修繕工事【紀北分路リアクトル設置工事】２３ＳＣＢ、２３ＳＣＢ保護装置除却および２３ＳｈＲ、２３ＳｈＲ保護装置設置および社検
ＣＢＳＣ１３０細密点検
ＣＢＳＣ２３０細密点検【紀北変換所制御保護装置取替、分路リアクトル設置工事】ＳＣＢ保護装置・調相制御装置・１群ＳＣユニット用ＲＳ他取替および社検（１極側装置）【紀北分路リアクトル設置工事】１３ＳｈＲ試充電および１３ＳｈＲ保護装
置平衡調整試験【紀北変換所制御保護装置取替工事】１１ＳＣＢ保護装置平衡調整試
験【紀北変換所制御保護装置取替工事】１２ＳＣＢ保護装置平衡調整試
験【紀北変換所制御保護装置取替、分路リアクトル設置工事】ＳＣＢ保護装置・調相制御装置・２群ＳＣユニット用ＲＳ他取替および社検（２極側装置）【紀北分路リアクトル設置工事】ＣＢ０２２−１同種対策工事（遮断部部
品交換）【紀北分路リアクトル設置工事】２３ＳｈＲ試充電および２３ＳｈＲ保護装
置平衡調整試験【紀北変換所制御保護装置取替工事】２１ＳＣＢ保護装置平衡調整試
験【紀北変換所制御保護装置取替工事】２２ＳＣＢ保護装置平衡調整試
験【紀北分路リアクトル設置工事】１３、２３ＳｈＲ設置に伴う騒音測定

変更

１、甲Ｎｏ．３０ほか鉄塔部材取替
１．乙Ｎｏ１０ほか鉄塔部材取替 ２．乙Ｎｏ３６ダンパー取替
播磨西線１ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）制御ケーブル切替、試験
播磨西線１ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）ケーブル切替、試験
播磨西線１ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）トリップ、クローズ、ＣＢパレット制御ケーブル
切替、試験
播磨西線１ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）トリップ、クローズ、ＣＢパレット制御ケーブル
切替、試験
播磨西線１ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）ＢＰ、ＣＢＦ制御ケーブル切替、試験
播磨西線１ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）実負荷試験
播磨西線１ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）実負荷試験
播磨西線２ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）制御ケーブル切替、試験
播磨西線２ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）ケーブル切替、試験
播磨西線２ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）トリップ、クローズ、ＣＢパレット制御ケーブル
切替、試験
播磨西線２ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）トリップ、クローズ、ＣＢパレット制御ケーブル
切替、試験
播磨西線２ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）実負荷試験
播磨西線２ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）実負荷試験

変更
変更
変更
変更

更新

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
06453850645386

エリア
関西
関西

作業開始日時2024/05/20 09:00
2024/05/20 09:00

作業終了日時2024/05/23 20:00
2024/05/23 20:00

停止区分
毎日
毎日

0645387関西

2024/05/21 09:00

2024/05/21 18:00

単日

作業箇所(作業設備)
西播変電所
山崎開閉所
西播変電所

0645388関西

2024/05/21 09:00

2024/05/21 18:00

単日

山崎開閉所

0645389064539006453910645392064539306453940645395

関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西

2024/05/22 09:00
2024/05/23 09:00
2024/05/23 09:00
2024/05/23 17:00
2024/05/23 17:00
2024/05/24 09:00
2024/05/24 09:00

2024/05/22 18:00
2024/05/23 17:00
2024/05/23 17:00
2024/05/23 20:00
2024/05/23 20:00
2024/05/27 20:00
2024/05/27 20:00

単日
単日
単日
単日
単日
毎日
毎日

西播変電所
西播変電所
山崎開閉所
西播変電所
山崎開閉所
西播変電所
山崎開閉所

0645396関西

2024/05/25 09:00

2024/05/25 18:00

単日

西播変電所

0645397関西

2024/05/25 09:00

2024/05/25 18:00

単日

山崎開閉所

0645398
06453990645400
064571906453530645354

関西
関西
関西
関西
関西
関西

2024/05/27 09:00
2024/05/27 09:00
2024/05/27 17:00
2024/05/27 17:00
2024/09/11 08:00
2024/09/17 08:00

2024/05/27 17:00
2024/05/27 17:00
2024/05/27 20:00
2024/05/27 20:00
2024/09/13 18:00
2024/09/21 18:00

単日
単日
単日
単日
毎日
毎日

西播変電所
山崎開閉所
山崎開閉所
西播変電所
越前嶺南線２Ｌ
越前嶺南線２Ｌ

0645355

関西

2024/10/31 05:00

2024/11/01 19:00

連続

紀北変換所

0645356

関西

2024/10/31 05:00

2025/03/01 09:00

連続

紀北変換所

0645365関西

2024/10/31 05:00

2024/11/01 19:00

連続

由良開閉所

0645366関西

2024/10/31 05:00

2025/03/01 09:00

連続

由良開閉所

0645357関西

2024/11/03 07:00

2024/11/14 11:00

連続

紀北変換所

0645358関西

2024/11/05 05:00

2024/11/22 19:00

連続

紀北変換所

064536706453680645401
0645402

関西
関西
関西
関西

2024/11/07 07:00
2024/11/09 07:00
2024/11/11 07:00
2024/11/14 07:00

2024/11/10 19:00
2024/11/09 19:00
2024/11/12 19:00
2024/11/15 19:00

連続
単日
毎日
毎日

由良開閉所
由良開閉所
阿南紀北直流幹線２Ｌ
阿南紀北直流幹線２Ｌ

0645359関西

2024/11/25 05:00

2024/11/29 19:00

連続

紀北変換所

0645360

関西

2025/02/17 05:00

2025/02/21 19:00

連続

紀北変換所

0645361関西

2025/03/01 05:00

2025/03/05 09:00

連続

紀北変換所

0645362関西

2025/03/01 05:00

2025/09/15 09:00

連続

紀北変換所

0645369

関西

2025/03/01 05:00

2025/03/05 09:00

連続

由良開閉所

0645370関西

2025/03/01 05:00

2025/09/15 09:00

連続

由良開閉所

0645363関西

2025/03/05 05:00

2025/03/31 19:00

連続

紀北変換所

0645371関西

2025/03/05 05:00

2025/03/31 19:00

連続

由良開閉所

0645364関西

2025/03/05 07:00

2025/03/05 19:00

単日

紀北変換所

停電区間（停電設備）
播磨西線１Ｌ線路及び構内
播磨西線１Ｌ線路及び構内
播磨西線１Ｌ線路及び構内
播磨西線１Ｌ線路及び構内
播磨西線１Ｌ線路及び構内
播磨西線１Ｌ線路及び構内
播磨西線１Ｌ線路及び構内
播磨西線１Ｌ試験系統（通常系統）
播磨西線１Ｌ試験系統（通常系統）
播磨西線２Ｌ線路及び構内
播磨西線２Ｌ線路及び構内
播磨西線２Ｌ線路及び構内
播磨西線２Ｌ線路及び構内
播磨西線２Ｌ線路及び構内
播磨西線２Ｌ線路及び構内
播磨西線２Ｌ試験系統（通常系統）
播磨西線２Ｌ試験系統（通常系統）
越前Ｓ／Ｓ〜嶺南Ｓ／Ｓ
越前Ｓ／Ｓ〜嶺南Ｓ／Ｓ
１／２ＴｈｙＶおよび１／２ＴｒＢ並びに阿南紀北直流幹
線本線１／２Ｌ、帰線１／２Ｌ（ＬＳ１１３、１、５、１２３、２、６）
２ＴｈｙＶおよび２ＴｒＢ並びに阿南紀北直流幹線本線２
Ｌ、帰線２Ｌ（ＬＳ１２３、２、６、５５、２２、９２）
阿南紀北直流幹線本線１／２Ｌ、帰線１／２Ｌ
阿南紀北直流幹線本線２Ｌ、帰線２Ｌ
２ＴｈｙＶ及び２ＴｒＢ（ＬＳ１２３〜ＬＳ２．９２．２２）、阿南
紀北直流幹線本線２Ｌ
２ＴｈｙＶおよび２ＴｒＢ並びに阿南紀北直流幹線本線２
Ｌ、帰線２Ｌ、５００ｋＶ丙２母線、１２ＴｒＢ、２ＡＣＦ
阿南紀北直流幹線本線２Ｌ．帰線２Ｌ
阿南紀北直流幹線本線２Ｌ．帰線２Ｌ
阿南変換所〜由良開閉所（２ＬＤ）
阿南変換所〜由良開閉所（２ＬＤ）
２ＴｈｙＶおよび２ＴｒＢ並びに阿南紀北直流幹線本線２
Ｌ、帰線２Ｌ、２ＡＣＦ
２ＴｈｙＶおよび２ＴｒＢ並びに阿南紀北直流幹線本線２
Ｌ、帰線２Ｌ、５００ｋＶ丙２母線、１２ＴｒＢ、２ＡＣＦ
１／２ＴｈｙＶおよび１／２ＴｒＢ並びに阿南紀北直流幹
線本線１／２Ｌ、帰線１／２Ｌ（ＬＳ１１３、１、５、１２３、２、６）
１ＴｈｙＶおよび１ＴｒＢ並びに阿南紀北直流幹線本線１
Ｌ、帰線１Ｌ（ＬＳ１１３、１、５、５６、１２、９１）
阿南紀北直流幹線本線１／２Ｌ、帰線１／２Ｌ
阿南紀北直流幹線本線１Ｌ、帰線１Ｌ
２ＴｈｙＶ試験系統（１ＴｈｙＶ使用不可）
阿南紀北直流幹線本線２Ｌ、帰線２Ｌ試験系統
２ＴｈｙＶ試験系統27

作業内容
播磨西線１ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）制御ケーブル切替、試験
播磨西線１ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）ケーブル切替、試験
播磨西線１ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）トリップ、クローズ、ＣＢパレット制御ケーブル
切替、試験
播磨西線１ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）トリップ、クローズ、ＣＢパレット制御ケーブル
切替、試験
播磨西線１ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）ＢＰ、ＣＢＦ制御ケーブル切替、試験
播磨西線１ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）ＰＣＴ制御ケーブル切替、試験
播磨西線１ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）ＰＣＴ制御ケーブル切替、試験
播磨西線１ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）実負荷試験
播磨西線１ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）実負荷試験
播磨西線２ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）制御ケーブル切替、試験
播磨西線２ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）ケーブル切替、試験
播磨西線２ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）トリップ、クローズ、ＣＢパレット制御ケーブル
切替、試験
播磨西線２ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）トリップ、クローズ、ＣＢパレット制御ケーブル
切替、試験
播磨西線２ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）ＰＣＴ制御ケーブル切替、試験
播磨西線２ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）ＰＣＴ制御ケーブル切替、試験
播磨西線２ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）実負荷試験
播磨西線２ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）実負荷試験
架渉線点検
架渉線点検
【紀北変換所制御保護装置取替工事】双極装置２極要素切離しおよび新帰線監視継電装置組合せ試験【紀北変換所制御保護装置、水空調冷却取替工事】新２極制御保護
装置取替、新２群水冷却・空調冷却取替、ＲＳ要素ケーブル切替【由良開閉所制御保護装置取替工事】紀北変換所帰線監視継電装置
組み合わせ試験【由良開閉所制御保護装置取替工事】新２極制御保護装置取替
２極定期点検（２ＴｈｙＶ、ＰＧ盤、水冷却・空調、２極直流本線ＰＣＴ点検）、２群水冷却・空調修繕、バルブホール室照明修繕【紀北変換所制御保護装置】新１２号変圧器保護装置取替他、７１２Ｐ
Ｔ要素切替、ＲＳ要素ケーブル切替
２極本線帰線ＣＴ補助盤Ａ／Ｂ、２極本線帰線ＣＴ点検
２極ＧＩＳ本線、帰線ブッシング点検、２極直流ＣＴ本線、帰線点検
地中接続箱他油採取作業（油中ガス分析）
地中接続箱他油採取作業（油中ガス分析）【紀北変換所制御保護装置】新２ＡＣＦ保護装置取替、ＲＳ要素ケーブ
ル切替【紀北変換所制御保護装置】２極低圧通電試験【紀北変換所制御保護装置取替工事】双極装置切替および新帰線監
視継電装置組合せ試験【紀北変換所制御保護装置、水空調冷却取替工事】新１極制御保護
装置取替、新１群水冷却・空調冷却取替【由良開閉所制御保護装置取替工事】紀北変換所帰線監視継電装置
組み合わせ試験【由良開閉所制御保護装置取替工事】新１極制御保護装置取替【紀北変換所制御保護装置取替工事】２極・双極装置取替に伴う系統
連系試験【由良開閉所制御保護装置取替工事】２極装置取替に伴う系統連系
試験
２ＴｈｙＶ他点検に伴う実系統試験

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0716087
0718607
07186760715668
0715672

エリア
中国
中国
中国
中国
中国

作業開始日時2023/04/14 08:00
2023/04/17 08:30
2023/04/17 08:30
2023/04/25 08:30
2023/04/26 08:30

作業終了日時2023/04/25 18:00
2023/04/20 17:30
2023/04/20 17:30
2023/04/25 16:30
2023/04/26 16:30

停止区分
連続
毎日
毎日
単日
単日

0715682中国

2023/04/26 08:30

2023/04/27 17:00

連続

東岡山変電所

0715910中国

2023/04/26 08:30

2023/04/26 17:30

単日

新山口変電所

0716088中国

2023/05/10 08:00

2023/05/21 18:00

連続

関門連系線

0717939
07186080718664
07186770717858

中国
中国
中国
中国
中国

2023/05/10 08:30
2023/05/10 08:30
2023/05/10 08:30
2023/05/10 08:30
2023/05/15 15:30

2023/05/11 17:30
2023/05/15 17:30
2023/05/11 17:30
2023/05/15 17:30
2023/05/15 22:30

毎日
毎日
毎日
毎日
単日

関門連系線
関門連系線
関門連系線
関門連系線
東岡山変電所

0715626中国

2023/06/08 15:30

2023/06/09 00:30

単日

智頭変電所

0715627中国

2023/06/09 15:30

2023/06/10 00:30

単日

作業箇所(作業設備)
関門連系線
関門連系線
関門連系線
新山口変電所
新山口変電所

智頭変電所

0715680中国

2023/06/26 08:30

2023/06/27 17:00

連続

東岡山変電所

071539707154410715456071546207155890715592
07155440718730
0715398
071544207154570715463071559007155450715496071549707179150717916

中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国

2023/09/04 08:30
2023/09/04 08:30
2023/09/04 08:30
2023/09/04 08:30
2023/09/04 08:30
2023/09/04 08:30
2023/09/05 08:00
2023/09/05 08:30
2023/09/11 08:30
2023/09/11 08:30
2023/09/11 08:30
2023/09/11 08:30
2023/09/11 08:30
2023/09/14 08:00
2023/09/19 08:30
2023/10/02 08:30
2023/10/11 08:30
2023/10/16 08:30

2023/09/08 17:30
2023/09/08 17:30
2023/09/08 17:30
2023/09/08 17:30
2023/09/08 16:30
2023/09/04 17:30
2023/09/06 17:00
2023/09/07 17:30
2023/09/15 17:30
2023/09/13 17:30
2023/09/15 17:30
2023/09/15 17:30
2023/09/15 16:30
2023/09/15 17:00
2023/09/22 16:30
2023/10/05 16:30
2023/10/13 16:30
2023/10/18 16:30

毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
単日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日

東岡山変電所
新岡山幹線
新岡山幹線
新岡山幹線
東岡山変電所
東岡山変電所
新岡山幹線
新岡山幹線
東岡山変電所
新岡山幹線
新岡山幹線
新岡山幹線
東岡山変電所
新岡山幹線
中国東幹線
中国東幹線
日野幹線
日野幹線

0715679中国

2023/11/06 08:30

2023/11/06 17:30

単日

東岡山変電所

0715678071794607179380717947

中国
中国
中国
中国

2023/11/13 08:30
2023/11/27 17:30
2023/11/28 17:30
2023/11/29 17:30

2023/11/13 17:30
2023/11/28 00:30
2023/11/29 00:30
2023/11/30 00:30

単日
単日
単日
単日

東岡山変電所
新岡山変電所
新岡山変電所
新岡山変電所

0717948中国

2023/11/30 17:30

2023/12/01 00:30

単日

新岡山変電所

07156300717864
0718606
0718100
0718603
0718604

中国
中国
中国
中国
中国
中国

2024/03/13 09:30
2024/03/18 15:30
2024/03/19 15:30
2024/04/02 15:30
2024/04/12 08:00
2024/05/09 08:00

2024/03/13 16:30
2024/03/18 22:30
2024/03/19 22:30
2024/04/02 22:30
2024/04/23 18:00
2024/05/20 18:00

単日
単日
単日
単日
連続
連続

日野変電所
東岡山変電所
東岡山変電所
東岡山変電所関門連系線
関門連系線

停電区間（停電設備）
関門連系線 1L
関門連系線 1L
関門連系線 1L
関門連系線 1L
関門連系線 2L
本四連系線 2L
関門連系線 2L
関門連系線 2L
関門連系線 2L
関門連系線 2L
関門連系線 2L
関門連系線 2L
西播東岡山線 1L
山崎智頭線 2L
山崎智頭線 1L
本四連系線 1L
新岡山幹線 1L/500kV 甲母線/500kV 乙母線
新岡山幹線 1L
新岡山幹線 1L
新岡山幹線 1L
新岡山幹線 1L/500kV 甲母線/500kV 乙母線
新岡山幹線 1L
新岡山幹線 1L
新岡山幹線 1L
新岡山幹線 2L/500kV 甲母線/500kV 乙母線
新岡山幹線 2L
新岡山幹線 2L
新岡山幹線 2L
新岡山幹線 2L/500kV 甲母線/500kV 乙母線
新岡山幹線 2L
中国東幹線 1L
中国東幹線 2L
日野幹線 1L
日野幹線 2L
西播東岡山線 2L
西播東岡山線 1L
新岡山幹線 2L
新岡山幹線 1L
日野幹線 1L
日野幹線 2L
日野幹線 2L
本四連系線 1L
本四連系線 2L
西播東岡山線 2L
関門連系線 1L
関門連系線 2L
28

作業内容
碍子装置取替ほか【電源開発送変電 NW による作業】
細密点検ほか
細密点検ほか基幹系 IRS 設置工事（500kV 関門連系線 1L 関係接続）
基幹系 IRS 設置工事（500kV 関門連系線 2L 関係接続）基幹系ＩＲＳ設置工事（本四連系線２Ｌ関係接続）
関門連系線２Ｌ融通用取引用電力計量装置取替工事
碍子装置取替ほか【電源開発送変電 NW による作業】
がいし取替工事
細密点検ほかがいし取替工事
細密点検ほか
西播東岡山線１L 取引用電力量計取替工事
基幹系ＩＲＳ設置工事（事故検出端末山崎智頭線２L
関係接続）
基幹系ＩＲＳ設置工事（事故検出端末山崎智頭線１L
関係接続）
基幹系ＩＲＳ設置工事（本四連系線１Ｌ関係接続）
新岡山幹線１Ｌ関係機器点検
圧縮形直線スリーブ内部点検工事ほか
支持物塗装工事
支持物塗装工事
新岡山幹線１Ｌ関係母線細密点検
新岡山幹線１ＬＰＤ本体箱小動物侵入防止対策修理
がいし清掃作業
航空障害灯取替工事
新岡山幹線２Ｌ関係機器点検
圧縮形直線スリーブ内部点検工事ほか
支持物塗装工事
支持物塗装工事
新岡山幹線２Ｌ関係母線細密点検
がいし清掃作業
架線金具取替工事
架線金具取替工事
ＧＷダンパ取替
ＧＷダンパ取替
基幹系ＩＲＳ設置工事（事故検出端末西播東岡山線２L 関係接続）基幹系ＩＲＳ設置工事（事故検出端末西播東岡山線１Ｌ関係接続）【500・220kV 母線 4 ブスタイ化】新岡山幹線 2L 切替【
夜間作業】【500・220kV 母線 4 ブスタイ化】新岡山幹線 1L 切替【
夜間作業】【500・220kV 母線 4 ブスタイ化】日野幹線 1L 切替【夜間作業】【500・220kV 母線 4 ブスタイ化】日野幹線 2L 切替【夜間作業】
日野幹線 2L LPD 修理
本四連系線１L 取引用電力量計取替工事
本四連系線２L 取引用電力量計取替工事
西播東岡山線２L 取引用電力量計取替工事【電発 NW】鉄塔ボルト取替【電発 NW】鉄塔ボルト取替

発電制約

申請区分
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0718296中国

2024/05/20 08:30

2024/05/20 18:30

単日

新山口変電所

作業箇所(作業設備)

0718295

中国

2024/05/21 08:30

2024/05/21 18:30

単日

新山口変電所

0718605
0718159071819907182560718792
07181620718210071825707187930718794

中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国

2024/06/11 08:30
2024/09/17 08:30
2024/09/17 08:30
2024/09/17 08:30
2024/09/17 08:30
2024/11/27 08:30
2024/11/27 08:30
2024/11/27 08:30
2024/11/27 08:30
2024/11/28 09:30

2024/06/11 18:30
2024/09/20 17:30
2024/09/19 17:30
2024/09/20 17:30
2024/09/20 17:30
2024/11/29 17:30
2024/11/29 17:30
2024/11/29 17:30
2024/11/29 17:30
2024/11/28 16:30

単日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
単日

東岡山変電所
日野幹線
日野変電所
日野幹線
日野幹線
日野幹線
日野変電所
日野幹線
日野幹線
日野変電所

停電区間（停電設備）
関門連系線 2L
関門連系線 1L
本四連系線 1L
日野幹線 1L
日野幹線 1L/500kV 甲母線/500kV 乙母線
日野幹線 1L
日野幹線 1L
日野幹線 2L
日野幹線 2L/500kV 甲母線/500kV 乙母線
日野幹線 2L
日野幹線 2L
日野幹線 2L

29

作業内容
500kV 母連 CB 取替(遮断器 2 重化)に伴う母線保護 Ry 取替（関門連系線 2L 切替）
500kV 母連 CB 取替(遮断器 2 重化)に伴う母線保護 Ry 取替（関門連系線 1L 切替）
６０５乙支持碍子修理
ＧＷダンパ取替ほか
５００ｋＶ日野幹線１Ｌ関係機器普通点検
支持物塗装工事
架空地線ダンパ取替工事ほか
ＧＷダンパ取替ほか
５００ｋＶ日野幹線２Ｌ関係機器普通点検
支持物塗装工事
架空地線ダンパ取替工事
日野幹線 2L LPD 修理

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
新規
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

停電区間（停電設備）
本四連系線２Ｌ

0812579

四国

2023/04/06 08:00

2023/04/27 09:00

連続

送電線

08125750814486

四国
四国

2023/04/11 08:00
2023/04/13 08:00

2023/04/13 18:00
2023/04/13 18:00

連続
単日

讃岐ＳＳ
讃岐ＳＳ

0814257

四国

2023/04/17 08:30

2023/05/07 18:00

連続

伊方ＰＳ

0814487

四国

2023/04/18 08:00

2023/04/21 18:00

連続

讃岐ＳＳ

08125820814251

四国
四国

2023/04/27 09:00
2023/05/07 09:00

2023/04/27 17:00
2023/05/07 18:00

単日
単日

送電線
伊方ＰＳ

0812583

四国

2023/05/10 08:00

2023/06/27 09:00

連続

送電線

081257608148640812610081261108125860812836081258708151160812588081511708148830812495

四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国

2023/05/23 08:00
2023/06/15 09:00
2023/06/19 08:30
2023/06/19 12:30
2023/06/27 09:00
2023/08/20 08:30
2023/10/16 07:30
2023/10/16 07:30
2023/10/17 07:30
2023/10/17 07:30
2023/10/20 12:30
2023/10/26 08:30

2023/05/25 18:00
2023/06/15 15:00
2023/06/19 12:30
2023/06/19 17:30
2023/06/27 17:00
2023/09/15 17:30
2023/10/16 17:30
2023/10/16 17:30
2023/10/17 13:30
2023/10/17 13:30
2023/10/20 19:30
2023/10/27 17:30

連続
単日
単日
単日
単日
連続
単日
単日
単日
単日
単日
連続

讃岐ＳＳ
讃岐ＳＳ
阿南ＣＳ
阿南ＣＳ
送電線
橘湾ＰＳ
送電線
送電線
送電線
送電線
阿南ＣＳ
阿波ＳＳ

0812472

四国

2023/10/30 08:30

2023/10/31 17:30

連続

阿波ＳＳ

0812481四国

2023/11/01 08:30

2023/11/02 17:30

連続

阿波ＳＳ

08125010812604

四国
四国

2023/11/06 08:00
2023/11/06 08:30

2023/11/08 18:00
2023/11/07 17:30

連続
連続

阿南ＣＳ
阿波ＳＳ

0813073

四国

2023/11/06 08:30

2023/11/13 17:30

毎日

送電線

08142480815082

四国
四国

2023/11/06 08:30
2023/11/14 08:00

2023/11/10 17:30
2023/11/16 18:00

連続
連続

阿南ＣＳ
阿南ＣＳ

0813076

四国

2023/11/14 08:30

2023/11/21 17:30

毎日

送電線

08142490812608
08145260814529

四国
四国
四国
四国

2023/11/14 08:30
2023/11/20 08:30
2023/12/18 08:30
2023/12/20 08:30

2023/11/17 17:30
2023/11/21 17:30
2023/12/19 17:30
2023/12/21 17:30

連続
連続
連続
連続

阿南ＣＳ
阿波ＳＳ
讃岐ＳＳ
讃岐ＳＳ

0814581四国

2024/05/08 08:00

2024/05/09 18:00

連続

讃岐ＳＳ

本四連系線２Ｌ/Ｎｏ．５ＳｈＲ
本四連系線２Ｌ/Ｎｏ．５ＳｈＲ
Ｎｏ．３主変本四連系線２Ｌ/Ｎｏ．５ＳｈＲ
本四連系線２Ｌ
Ｎｏ．３主変本四連系線１Ｌ

本四連系線１Ｌ
本四連系線１Ｌ
南阿波幹線１Ｌ
南阿波幹線２Ｌ
本四連系線１Ｌ
主変
本四連系線１Ｌ
本四連系線１Ｌ
本四連系線２Ｌ
本四連系線２Ｌ
阿南紀北 DC 幹線 2L
阿波幹線２ＬＮｏ．１連系Ｔｒ（５００ｋＶ）
Ｎｏ．２連系Ｔｒ（５００ｋＶ）
南阿波幹線１Ｌ
南阿波幹線１Ｌ
南阿波幹線１Ｌ

南阿波幹線１Ｌ
南阿波幹線２Ｌ
南阿波幹線２Ｌ

南阿波幹線２Ｌ
南阿波幹線２Ｌ
阿波幹線１Ｌ
阿波幹線２Ｌ
本四連系線１Ｌ
本四連系線２Ｌ

0814871

四国

2024/05/10 08:00

2024/05/31 09:00

連続

送電線

0814588081459108145920814613

四国
四国
四国
四国

2024/05/14 08:00
2024/05/14 08:00
2024/05/16 08:00
2024/05/31 09:00

2024/05/15 17:00
2024/05/15 18:00
2024/05/17 17:00
2024/05/31 17:00

連続
連続
連続
単日

送電線
讃岐ＳＳ
送電線
送電線

本四連系線２Ｌ
本四連系線２Ｌ/Ｎｏ．５ＳｈＲ
本四連系線２Ｌ
本四連系線２Ｌ

30

作業内容
１．ケーブル接続箱解体調査 ２．ケーブル接続部細密点検 ３．アラ
ミドシート設置 ４．電線路細密点検 ５．不良がい子点検 ６．がい子清掃 ７．電線圧縮接続部点検 ８．鉄塔ボルト取替[腕金] ９．
鉄塔防錆塗装[飛散防止]
本四連系線 2L LS 電装品修繕
本四連系線 2L LS 普点
碍洗ﾉｽﾞﾙ、ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ線・引下げ線点検、GIS3MTr ｽﾛｰﾘｰｸ弁 W 相ﾕﾆｯﾄ
取替、主変・所変点検、ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ・ﾗﾀﾞｰｹｰﾌﾞﾙ点検、所変受電 PT 盤点
検No.5ShR-GIS 電磁弁摺動部修繕，本四連系線 2LGIS 電磁弁摺動部
修繕
ケーブル接続部解体調査に伴う絶縁耐力他試験
総合インターロック試験
１．ケーブル接続部細密点検 ２．ケーブル内部点検 ３．ケーブル接
続箱解体調査 ４．アラミドシート設置 ５．電線路細密点検 ６．不良がい子検出 ７．がい子清掃 ８．電線圧縮接続部点検 ９．鉄塔ボルト取替[腕金] １０．鉄塔防錆塗装[飛散防止]
本四連系線 1L LS 電装品修繕
本四連系線 1L-OLR HI 修繕
阿南 cs N-FL ﾊﾟﾚｯﾄ取込、交流ｵｼﾛ離線
阿南 cs N-FL ﾊﾟﾚｯﾄ取込、交流ｵｼﾛ離線
ケーブル接続箱解体調査に伴う絶縁耐力他試験
起動変圧器停止に伴う所内電源確保 （主変圧器逆充電）
１．ケーブル接続部再点検
１．ケーブル接続部再点検
１．ケーブル接続部再点検
１．ケーブル接続部再点検
2 群 No.1 熱交換器分解点検（熱交換器組み立て後の通水確認試験）
GIS(CB，LLS，ELS)細点、現地箱制御器具点検
No.1 連 TR1，2，3 次 GIS 細点、No.1 連 TR ｸｰﾗｰ盤制御器具点検、現地箱制御器具点検、MTR2，3 次電力ｹｰﾌﾞﾙ普点
No.2 連 TR1，2，3 次 GIS 細点、No.2 連 TR ｸｰﾗｰ盤制御器具点検、現地箱制御器具点検、MTR3 次電力ｹｰﾌﾞﾙ普点
南阿波幹線 1L ＧＩＳ細密点検・電装品修繕
GIS(CB，LLS，ELS)細点、現地箱制御器具点検
総点検_南阿波幹線 No.2〜84_内 18 基， 鉄塔腕金塗装 No.75_計 1
基， ｽﾍﾟｰｻ点検_南阿波幹線 No.69〜71_計 6 径間， がいし他補修_南阿波幹線 No.8〜85_内７基
南阿波幹線１Ｌ ＧＩＳ塗装修繕（充電部近接個所実施）
南阿波幹線２Ｌ ＧＩＳ細密点検・電装品修繕
総点検_南阿波幹線 No.2〜84_内 18 基、 鉄塔腕金塗装 No.75_計 1
基、 ｽﾍﾟｰｻ点検_南阿波幹線 No.69〜71_計 6 径間、 がいし他補修_南阿波幹線 No.8〜85_内７基
南阿波幹線２Ｌ ＧＩＳ塗装修繕（充電部近接個所実施）
GIS(CB，LLS，ELS)細点、現地箱制御器具点検
阿波幹線 1L GIS 油圧電磁弁修繕
阿波幹線 2L GIS 電磁弁摺動部修繕【讃岐 ss 本四連系線 OLR 更新】新 OLR 盤 1L CT 取込み，ケーブル
接続・確認試験
１．ケーブル接続部細密点検 ２．ケーブル接続箱解体調査 ３．電
線路細密点検 ４．不良がい子点検 ５．がい子清掃 ６．電線圧縮接
続部点検 ７．鉄塔ボルト取替[腕金] ８．鉄塔防錆塗装[飛散防止]
児島ＣＨ 直流盤更新【讃岐 ss 本四連系線 OLR 更新】ケーブル切替・確認試験
坂出ＣＨ 直流盤更新
ケーブル接続部解体調査に伴う絶縁耐力他試験

発電制約

申請区分
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
変更
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

停電区間（停電設備）
本四連系線１Ｌ

0814615

四国

2024/06/03 08:00

2024/06/29 09:00

連続

送電線

08148720814620081462108146430813574

四国
四国
四国
四国
四国

2024/06/03 08:00
2024/06/04 08:00
2024/06/05 08:00
2024/06/29 09:00
2024/07/18 00:20

2024/06/04 17:00
2024/06/04 18:00
2024/06/06 17:00
2024/06/29 17:00
2024/10/24 17:00

連続
単日
連続
単日
連続

送電線
讃岐ＳＳ
送電線
送電線
伊方ＰＳ

0813839

四国

2024/08/14 08:30

2024/09/15 18:00

連続

伊方ＰＳ

0813840081487308147100814155

四国
四国
四国
四国

2024/09/15 09:00
2024/10/07 07:30
2024/10/08 07:30
2024/10/31 05:00

2024/09/15 18:00
2024/10/07 17:30
2024/10/08 13:30
2024/11/01 19:00

単日
単日
単日
連続

伊方ＰＳ
送電線
送電線
阿南ＣＳ

0814175

四国

2024/10/31 05:00

2024/11/08 17:30

連続

阿南ＣＳ

0814179
0814196

四国
四国

2024/10/31 05:00
2024/10/31 05:00

2024/12/20 20:00
2025/03/31 19:00

連続
連続

阿南ＣＳ
阿南ＣＳ

本四連系線１Ｌ
本四連系線１Ｌ
本四連系線１Ｌ
本四連系線１Ｌ
Ｇ３（原子力）Ｎｏ．３主変Ｎｏ．３主変本四連系線１Ｌ
本四連系線２Ｌ
阿南紀北 DC 幹線 1L/Ｎｏ．１変換用Ｔｒ
阿南紀北 DC 幹線 2L/Ｎｏ．２変換用Ｔｒ/Ｎｏ．２−１ＳＣ/Ｎｏ．２−２ＳＣ/Ｎｏ．２ＳｈＲ
阿南紀北 DC 幹線 2L/Ｎｏ．２変換用Ｔｒ
阿南紀北 DC 幹線 2L/Ｎｏ．２変換用Ｔｒ
阿南紀北 DC 幹線 2L/Ｎｏ．２変換用Ｔｒ

0814122四国

2024/11/03 09:00

2024/11/14 09:00

連続

阿南ＣＳ

0814173

四国

2024/11/08 17:30

2025/03/31 19:00

連続

阿南ＣＳ

0814133

四国

2024/11/14 08:00

2024/11/18 18:00

連続

阿南ＣＳ

08141770814168

四国
四国

2024/11/22 08:00
2024/11/25 08:00

2024/11/22 12:30
2024/11/28 17:00

単日
連続

阿南ＣＳ
阿南ＣＳ

0814167

四国

2025/01/20 08:00

2025/03/03 13:00

連続

阿南ＣＳ

0814156

四国

2025/03/01 05:00

2025/12/15 19:00

連続

阿南ＣＳ

081416908141700814171

四国
四国
四国

2025/03/01 08:00
2025/03/02 08:00
2025/03/03 08:00

2025/03/01 17:00
2025/03/02 17:00
2025/03/03 17:00

単日
単日
単日

阿南ＣＳ
阿南ＣＳ
阿南ＣＳ

0814166

四国

2025/03/03 13:00

2025/04/22 17:00

連続

阿南ＣＳ

0814172

四国

2025/03/04 08:00

2025/03/04 17:00

単日

阿南ＣＳ

阿南紀北 DC 幹線 2L/Ｎｏ．２変換用Ｔｒ/Ｎｏ．２−１ＳＣ/Ｎｏ．２−２ＳＣ/Ｎｏ．２ＳｈＲ
Ｎｏ．２調相用Ｔｒ
南阿波幹線２Ｌ
Ｎｏ．２調相用Ｔｒ
Ｎｏ．２調相用Ｔｒ
阿南紀北 DC 幹線 1L/Ｎｏ．１変換用Ｔｒ/Ｎｏ．１−１ＳＣ/Ｎｏ．１−２ＳＣ/Ｎｏ．１ＳｈＲ
南阿波幹線１Ｌ
南阿波幹線１Ｌ
南阿波幹線２Ｌ
Ｎｏ．１調相用Ｔｒ
南阿波幹線２Ｌ

31

作業内容
１．ケーブル接続箱解体調査 ２．ケーブル接続部細密点検 ３．ケーブル内部点検 ４．電線路細密点検 ５．不良がい子検出 ６．がい子
清掃 ７．電線圧縮接続部点検 ８．鉄塔ボルト取替[腕金] ９．鉄塔防錆塗装[飛散防止]
児島ＣＨ 直流盤更新【讃岐 ss 本四連系線 OLR 更新】旧 OLR 盤撤去
坂出ＣＨ 直流盤更新
ケーブル接続箱解体調査に伴う絶縁耐力他試験
定期検査（３号機第１７回定検）
ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ線・引下げ線取替、主変・所変点検、ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ・ﾗﾀﾞｰｹｰﾌﾞﾙ点
検、所変受電 PT 盤点検
総合インターロック試験
１．ケーブル接続部再点検
１．ケーブル接続部再点検
新帰線監視装置の組合せ試験および双極装置２極要素切離し
２極制御・保護装置取替工事、新帰線監視装置の組合せ試験【２群冷凍機他取替工事】２群冷凍機、熱交換器、２次冷却水ポンプ取替
・No.2 変換用 TR 送油ポンプ修繕 ・No.2 直流リアクトル 送油ポンプ
修繕 他
・2 極設備細密点検 (2E-1、6E-1、2、4、6 点検および開閉試験有、
2E-1、6E-1 接地取外し要)(53 点検および開閉操作有) ・2 群変 TRGIS
細密点検 他
２極制御・保護装置取替工事、新帰線監視装置の組合せ試験、系統
連系試験
・Ｎｏ.２調相ＴＲ操作機構電装品修繕、冷却制御盤電装品修繕、調相用 TR1 次 GIS 細密点検他
双極関係取替工事（新旧高調波監視装置ケーブル切替）
２極制御・保護装置取替工事（新旧極直盤ケーブル切替）
２極制御・保護装置取替工事（新旧調相用ＤＡＣ、所内関係他ケーブ
ル切替）
１極制御・保護装置取替工事、系統連系試験
双極関係取替工事（新旧系統制御装置他ケーブル切替）
双極関係取替工事（新旧系統制御装置他ケーブル切替）
双極関係取替工事（新旧系統制御装置他ケーブル切替）
１極制御・保護装置取替工事（新旧調相用ＤＡＣ、所内関係他ケーブ
ル切替）
双極関係取替工事（新旧系統制御装置他ケーブル切替）

発電制約

申請区分
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

広域調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0920387092038809241740924175

エリア
九州
九州
九州
九州

作業開始日時2023/04/14 08:00
2023/05/10 08:00
2024/04/12 08:00
2024/05/09 08:00

作業終了日時2023/04/25 18:00
2023/05/21 18:00
2024/04/23 18:00
2024/05/20 18:00

停止区分
連続
連続
連続
連続

作業箇所(作業設備)
500kV 関門連系線 1L
500kV 関門連系線 2L
500kV 関門連系線 1L
500kV 関門連系線 2L

0924176九州

2024/05/09 08:00

2024/05/12 18:00

連続

北九州 ss0924177九州

2024/05/11 08:00

2024/05/12 18:00

連続

北九州 ss

停電区間（停電設備）
500kV 関門連系線 1L
500kV 関門連系線 2L
500kV 関門連系線 1L
500kV 関門連系線 2L
500kV 関門連系線 2L/北九州 ss ５０−４０/北九州
ss 500kV 関門連系線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/北九州
ss 500kV 関門連系線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/北九州
ss ５０ＴＢ−２[切]500kV 関門連系線 2L/北九州 ss 500kV 関門連系
線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/北九州 ss 500kV 関門連系
線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/北九州 ss ５０−４０/北九州
ss ５００ｋＶ１号母線/北九州 ss ５０ＴＢ−２[切]

32

作業内容
500kV 関門連系線１号線 送電線補修工事（電源開発送変電 NW）
500kV 関門連系線２号線 送電線補修工事（電源開発送変電 NW）
500kV 関門連系線１号線 送電線補修工事（電源開発送変電 NW）
500kV 関門連系線２号線 送電線補修工事（電源開発送変電 NW）
北九州ｓｓ ５０−４０ ＧＩＳ 外部点検（１２年点検）（５０Ｂ−１Ｅ含む）を行う。

北九州ｓｓ ５０−４０ ＧＩＳ 外部点検（１２年点検）（５０Ｂ−１Ｅ含む）を
行う。

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更

変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号0120204

エリア
北海道

作業開始日時2023/04/06 08:00

作業終了日時2023/04/16 16:00

停止区分
連続

0118380

北海道

2023/04/11 09:00

2023/04/14 17:00

毎日

01202560120205
0120207
01202080120209
011811901202550118158
0120210012021101202210120222012022401202250118226
011822901202150118126
01184130118400
0120216011818001202120120213012021701202180120219012022001181370118436012022301181390120227012022801202290120230
01181890120232
0118160
0120233
0118168
0120234
0118171

北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道

2023/04/12 10:30
2023/04/17 08:00
2023/04/17 09:00
2023/04/18 09:00
2023/04/19 09:00
2023/04/19 10:00
2023/04/19 10:00
2023/04/19 10:30
2023/04/20 09:00
2023/04/25 09:00
2023/04/25 09:00
2023/04/25 09:00
2023/04/26 09:00
2023/04/26 09:00
2023/05/08 09:00
2023/05/08 09:00
2023/05/08 09:00
2023/05/09 09:00
2023/05/09 09:00
2023/05/11 10:00
2023/05/12 07:00
2023/05/14 09:00
2023/05/15 09:00
2023/05/15 09:00
2023/05/15 09:00
2023/05/15 09:00
2023/05/15 09:00
2023/05/15 09:00
2023/05/16 09:00
2023/05/16 09:00
2023/05/16 09:00
2023/05/17 09:00
2023/05/17 09:00
2023/05/17 09:00
2023/05/18 09:00
2023/05/22 07:00
2023/05/23 09:00
2023/05/23 09:00
2023/05/25 10:00
2023/05/25 10:00
2023/05/26 10:00
2023/05/26 10:00
2023/05/30 08:00

2023/04/12 11:00
2023/04/28 16:00
2023/04/17 17:00
2023/04/21 17:00
2023/04/19 18:00
2023/04/19 10:30
2023/04/19 10:30
2023/04/19 11:00
2023/04/20 18:00
2023/04/26 17:00
2023/04/25 17:00
2023/04/25 17:00
2023/04/26 17:00
2023/04/26 17:00
2023/05/12 17:00
2023/05/08 12:00
2023/05/12 17:00
2023/05/12 16:00
2023/05/12 16:00
2023/05/11 13:00
2023/05/18 15:00
2023/05/19 17:00
2023/05/15 17:00
2023/05/15 11:00
2023/05/19 17:00
2023/05/19 17:00
2023/05/16 17:00
2023/05/15 17:00
2023/05/19 16:00
2023/05/19 16:00
2023/05/19 17:00
2023/05/18 17:00
2023/05/17 18:00
2023/05/17 17:00
2023/05/18 18:00
2023/06/01 15:00
2023/05/26 17:00
2023/05/26 17:00
2023/05/25 16:00
2023/05/25 16:00
2023/05/26 16:00
2023/05/26 16:00
2023/05/31 18:00

単日
連続
単日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
単日
単日
単日
単日
毎日
単日
毎日
毎日
毎日
単日
連続
毎日
単日
単日
毎日
毎日
毎日
単日
毎日
毎日
毎日
毎日
単日
単日
単日
連続
毎日
連続
単日
単日
単日
単日
連続

作業箇所(作業設備)
胆振幹線(西室蘭・西伊達)
苫小牧火力線(東苫小牧・苫小牧
SS)
西室蘭開閉所
胆振幹線(西室蘭・西伊達)
北江別線(西当別・北江別)
北江別線(西当別・北江別)
東苫小牧変電所
西野変電所
西室蘭開閉所
西野変電所
東苫小牧変電所
苗穂北線(西当別・苗穂)
北江別変電所
西当別変電所
北江別変電所
西当別変電所
室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS)
室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS)
北幌延線(西名寄 西中川)
旭川幹線(西滝川・西旭川)
旭川幹線(西滝川・西旭川)
岩松西線(北新得・北芽室)
道央北幹線(西野・西当別)
知内線(大野〜知内)
室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)
室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)
北幌延線(西名寄 西中川)
釧路北線(宇円別・東釧路)
道央北幹線(西野・西当別)
釧路北線(宇円別・東釧路)
旭川幹線(西滝川・西旭川)
旭川幹線(西滝川・西旭川)
旭川幹線(西滝川・西旭川)
西旭川変電所
東苫小牧変電所
道央北幹線(西野・西当別)
東苫小牧変電所
道央北幹線(西野・西当別)
名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)
滝川幹線(西奈井江・西滝川)
追分線(追分・南早来)
追分線(追分・南早来)
追分線(追分・南早来)
追分線(追分・南早来)
北新得変電所

0118153

北海道

2023/05/30 09:00

2023/05/31 17:00

毎日

西旭川変電所

01181700118177

北海道
北海道

2023/05/30 09:00
2023/06/01 08:00

2023/06/02 17:00
2023/06/02 18:00

毎日
連続

名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)
北新得変電所

0118148

北海道

2023/06/01 09:00

2023/06/02 17:00

毎日

西旭川変電所

0118179
012023601202370120238

北海道
北海道
北海道
北海道

2023/06/02 08:00
2023/06/05 08:00
2023/06/05 09:00
2023/06/05 09:00

2023/06/09 17:00
2023/06/22 17:00
2023/06/09 17:00
2023/06/07 17:00

連続
連続
毎日
毎日

（電発）新得追分線(北新得・追分)
道央北幹線(西野・西当別)
道北幹線(西当別・旭川嵐山)
道央北幹線(西野・西当別)

停電区間（停電設備）
胆振幹線(西室蘭・西伊達) ２Ｌ
苫小牧火力線(東苫小牧・苫小牧 SS) ２Ｌ
西室蘭開閉所 １０２＜胆振幹線２号線＞
胆振幹線(西室蘭・西伊達) １Ｌ
北江別線(西当別・北江別) 2L
北江別線(西当別・北江別) ２Ｌ
東苫小牧変電所 １０５＜勇払線１号線＞
西野変電所 101(室蘭西幹線 1 号線(西野･西札幌))
西室蘭開閉所 １０１＜胆振幹線１号線＞
西野変電所 102(室蘭西幹線 2 号線(西野･西札幌))
東苫小牧変電所 １０６＜勇払線２号線＞
苗穂北線(西当別・苗穂) ２Ｌ
北江別変電所 101＜北江別線 1 号線＞
西当別変電所 １０７＜北江別線１号線＞
北江別変電所 102＜北江別線 2 号線＞
西当別変電所 １０８＜北江別線２号線＞
室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS) ２Ｌ
室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS) ２Ｌ
北幌延線(西名寄 西中川) １Ｌ
旭川幹線(西滝川・西旭川) １Ｌ
旭川幹線(西滝川・西旭川) １Ｌ
岩松西線(北新得・北芽室) １Ｌ
道央北幹線(西野・西当別) 1L
知内線(大野〜知内) ２L
室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) １Ｌ
室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) １Ｌ
北幌延線(西名寄 西中川) ２Ｌ
釧路北線(宇円別・東釧路) １Ｌ
道央北幹線(西野・西当別) １Ｌ
釧路北線(宇円別・東釧路) １Ｌ
旭川幹線(西滝川・西旭川) ２Ｌ
旭川幹線(西滝川・西旭川) ２Ｌ
旭川幹線(西滝川・西旭川) 2L
西旭川変電所 １７２＜旭川幹線２号線＞
東苫小牧変電所 １０５＜勇払線１号線＞
道央北幹線(西野・西当別) ２Ｌ
東苫小牧変電所 １０６＜勇払線２号線＞
道央北幹線(西野・西当別) 1L
名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) ２Ｌ
滝川幹線(西奈井江・西滝川) 1L
追分線(追分・南早来) １Ｌ
追分線(追分・南早来) １Ｌ
追分線(追分・南早来) ２Ｌ
追分線(追分・南早来) ２Ｌ
北新得変電所 １０３＜糠平新得線１号線＞
西旭川変電所 １７３＜名寄幹線１号線（嵐山〜西旭川）＞
名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) １Ｌ
北新得変電所 １０４＜糠平新得線２号線＞
西旭川変電所 １７４＜名寄幹線２号線（嵐山〜西旭川）＞（電発）新得追分線(北新得・追分) 1L
道央北幹線(西野・西当別) １Ｌ
道北幹線(西当別・旭川嵐山) １Ｌ
道央北幹線(西野・西当別) １Ｌ
33

作業内容

発電制約

鉄塔建替に伴う延緊線ほか
1.設備点検１．１０２ＣＢ 外部点検・測定試験
鉄塔建替に伴う延緊線ほか
普通点検
普通点検
１．１０５ＴＬ制御回路切替
1.101CB 外部点検・測定試験（無停電点検）
１．１０１ＣＢ 外部点検・測定試験
1.102CB 外部点検・測定試験（無停電点検）
１．１０６ＴＬ制御回路切替
普通点検
１．１０１主保護盤シーケンス改修
1．107 保護継電器盤メーカー障害修繕
１．１０２主保護盤シーケンス改修
1．１０８保護継電器盤メーカー障害対策
１．直線スリーブ点検
室蘭ＳＳ不良碍子点検に伴う室蘭 SS102 甲乙〜102X 間停止
捻れ防止ダンパ取替
難着雪リング取替
碍子連取替
着検装置点検電線地線張替
1.碍子取替１．不良碍子点検
西室蘭 SWS 不良碍子点検に伴う西室蘭 103 甲乙〜103X 間停止
設備点検
普通点検
電線地線張替に伴う仮設造成
普通点検
難着雪リング取替
碍子連取替
１．普通点検1.187kV 母線引留碍子取替(172 甲・乙側)
１．１０５関連制御、表示回路新ＴＣ取込
電線地線張替に伴う仮設造成
１．１０６関連制御、表示回路新ＴＣ取込
電線地線張替スリーブ調査普通点検
1.碍子点検1.碍子点検1.碍子点検1.碍子点検1.103CB 外部点検,測定試験,保全,状態表示用接点の接続変更
1.187kV 母線引留碍子取替(173 甲・乙側)

申請区分
変更
変更

制約有
制約有

制約有
制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

スリーブ調査1.104CB 外部点検
1.187kV 母線引留碍子取替(174 甲・乙側)

変更
変更

電線路細密点検
電線地線張替１．ＡＧクランプ取替
振動防止ダンパー取替

変更
変更
変更
変更

変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0118354012023901202400120242012025201181420118132
011813301202460120279
01182250120248012028001202490118206
01182280118243012025001182120120254011821901202570120276012027701202530120258
0120243012026001183700120244011811801202450118230
0118130011801701182310118169012026101202720120273012029201202740118276011827701184100120275011841801181960118438
0120235011842301202780120226012028101202310120282

エリア
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道

作業開始日時2023/06/06 09:00
2023/06/06 09:00
2023/06/07 07:00
2023/06/08 09:00
2023/06/10 09:00
2023/06/12 09:00
2023/06/12 10:00
2023/06/12 11:00
2023/06/13 09:00
2023/06/13 09:00
2023/06/14 09:00
2023/06/14 09:00
2023/06/14 09:00
2023/06/17 07:00
2023/06/19 08:00
2023/06/19 09:00
2023/06/19 09:00
2023/06/19 09:00
2023/06/20 08:00
2023/06/21 09:00
2023/06/22 08:00
2023/06/22 09:00
2023/06/22 09:00
2023/06/22 09:00
2023/06/23 09:00
2023/06/26 08:00
2023/06/26 09:00
2023/06/26 09:00
2023/06/27 09:00
2023/06/27 09:00
2023/06/29 09:00
2023/06/29 09:00
2023/07/01 08:00
2023/07/06 09:00
2023/07/10 08:00
2023/07/10 09:00
2023/07/11 09:00
2023/07/14 09:00
2023/07/19 09:00
2023/07/19 09:00
2023/07/19 09:00
2023/07/20 09:00
2023/07/22 08:00
2023/07/24 08:00
2023/07/24 08:00
2023/07/24 08:00
2023/07/25 08:00
2023/07/25 09:00
2023/07/25 09:00
2023/07/25 09:00
2023/07/26 08:00
2023/07/26 09:00
2023/08/01 09:00
2023/08/02 08:00
2023/08/02 09:00
2023/08/04 09:00

作業終了日時2023/06/07 16:00
2023/06/08 16:00
2023/06/13 15:00
2023/06/09 17:00
2023/06/16 17:00
2023/06/13 17:00
2023/06/12 11:00
2023/06/12 12:00
2023/06/13 17:00
2023/06/13 17:00
2023/06/15 17:00
2023/06/14 17:00
2023/06/14 17:00
2023/06/27 15:00
2023/06/26 17:00
2023/06/21 17:00
2023/06/19 17:00
2023/06/23 17:00
2023/06/21 18:00
2023/06/21 17:00
2023/06/23 18:00
2023/06/22 17:00
2023/06/22 12:00
2023/06/22 12:00
2023/06/23 17:00
2023/07/13 17:00
2023/06/30 17:00
2023/06/28 17:00
2023/06/28 16:00
2023/06/29 16:00
2023/07/04 17:00
2023/06/30 17:00
2023/07/10 17:00
2023/07/11 17:00
2023/07/16 17:00
2023/07/16 17:00
2023/07/17 17:00
2023/07/14 17:00
2023/07/20 17:00
2023/07/19 18:00
2023/07/19 17:00
2023/07/20 18:00
2023/07/31 17:00
2023/07/28 18:00
2023/07/24 17:00
2023/08/09 17:00
2023/07/25 17:00
2023/07/25 16:00
2023/07/25 17:00
2023/07/25 17:00
2023/07/26 17:00
2023/07/26 17:00
2023/08/01 17:00
2023/08/09 17:00
2023/08/02 17:00
2023/08/04 17:00

停止区分
毎日
毎日
連続
毎日
毎日
毎日
単日
単日
単日
単日
毎日
単日
単日
連続
連続
毎日
単日
毎日
毎日
単日
毎日
単日
単日
単日
単日
連続
毎日
毎日
毎日
毎日
連続
毎日
連続
連続
毎日
毎日
毎日
単日
毎日
単日
単日
単日
連続
毎日
単日
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
単日
単日

作業箇所(作業設備)
道北幹線(西当別・旭川嵐山)
道北幹線(西当別・旭川嵐山)
道央北幹線(西野・西当別)
道北幹線(西当別・旭川嵐山)
狩勝幹線(南早来・北新得)
西旭川変電所
旭川変電所
旭川変電所
苗穂変電所
西当別変電所
双葉幹線(苫小牧 SS・双葉)
苗穂変電所
西当別変電所
道央北幹線(西野・西当別)（電発）新得追分線(北新得・追分)
道東幹線(北新得・宇円別)
道東幹線(北新得・宇円別)
東苫小牧変電所
北新得変電所
北江別変電所
北新得変電所
北江別変電所
道東幹線(北新得・宇円別)
道東幹線(北新得・宇円別)
室蘭西幹線(西野・西札幌)
道央北幹線(西野・西当別)
道北幹線(西当別・旭川嵐山)
道央北幹線(西野・西当別)
道北幹線(西当別・旭川嵐山)
道北幹線(西当別・旭川嵐山)
北新得変電所
道北幹線(西当別・旭川嵐山)
勇払線(南早来・東苫小牧)
北新得変電所狩勝幹線(南早来・北新得)狩勝幹線(南早来・北新得)
知内線(大野〜知内)
室蘭西幹線(西野・西札幌)
北幌延線(西名寄 西中川)
西双葉開閉所
道央西幹線(西双葉・西野)
西双葉開閉所勇払線(南早来・東苫小牧)
日高幹線(南早来・岩清水 SWS)
日高幹線(南早来・岩清水 SWS)
道央北幹線(西野・西当別)
日高幹線(南早来・岩清水 SWS)
双葉幹線(苫小牧 SS・双葉)
苫小牧変電所
北江別変電所
日高幹線(南早来・岩清水 SWS)
北江別変電所
北江別変電所
道央北幹線(西野・西当別)
北江別変電所日勝幹線(北新得・新冠 SWS)

停電区間（停電設備）
道北幹線(西当別・旭川嵐山) １Ｌ
道北幹線(西当別・旭川嵐山) １Ｌ
道央北幹線(西野・西当別) 2L
道北幹線(西当別・旭川嵐山) １Ｌ
狩勝幹線(南早来・北新得) ２Ｌ
西旭川変電所 １７１＜旭川幹線１号線＞
旭川変電所 １７１＜旭川南線１Ｌ＞
旭川変電所 １７２＜旭川南線２号線＞
苗穂変電所 １０１＜苗穂北線１号線＞
西当別変電所 １０３＜苗穂北線１号線＞
双葉幹線(苫小牧 SS・双葉) １L
苗穂変電所 １０２＜苗穂北線２号線＞
西当別変電所 １０４＜苗穂北線２号線＞
道央北幹線(西野・西当別) 2L（電発）新得追分線(北新得・追分) 2L
道東幹線(北新得・宇円別) １Ｌ
道東幹線(北新得・宇円別) １Ｌ
東苫小牧変電所 １０２＜苫小牧火力線２号線＞
北新得変電所 １１３＜道東幹線１号線＞
北江別変電所 103＜南札幌幹線 1 号線＞
北新得変電所 １１４＜道東幹線２号線＞
北江別変電所 104＜南札幌幹線 2 号線＞
道東幹線(北新得・宇円別) ２Ｌ宇円別端子
道東幹線(北新得・宇円別) ２Ｌ
室蘭西幹線(西野・西札幌) １Ｌ
道央北幹線(西野・西当別) ２Ｌ
道北幹線(西当別・旭川嵐山) ２Ｌ
道央北幹線(西野・西当別) ２Ｌ
道北幹線(西当別・旭川嵐山) ２Ｌ
道北幹線(西当別・旭川嵐山) ２Ｌ
北新得変電所 １１７＜西音更線１号線＞
道北幹線(西当別・旭川嵐山) ２Ｌ
勇払線(南早来・東苫小牧) １Ｌ
北新得変電所 １１８＜西音更線２号線＞
狩勝幹線(南早来・北新得) １Ｌ
狩勝幹線(南早来・北新得) １Ｌ
知内線(大野〜知内) １L
室蘭西幹線(西野・西札幌) ２Ｌ
北幌延線(西名寄 西中川) １Ｌ
西双葉開閉所 ２０５＜道央西幹線１号線＞
道央西幹線(西双葉・西野) １Ｌ
西双葉開閉所 ２０６＜道央西幹線２号線＞
勇払線(南早来・東苫小牧) ２Ｌ
日高幹線(南早来・岩清水 SWS) −日高幹線(南早来・岩清水 SWS) 道央北幹線(西野・西当別) １Ｌ
日高幹線(南早来・岩清水 SWS) 双葉幹線(苫小牧 SS・双葉) ２L
苫小牧変電所 １１２＜双葉幹線２号線＞
北江別変電所 103＜南札幌幹線 1 号線＞
日高幹線(南早来・岩清水 SWS) 北江別変電所 104＜南札幌幹線 2 号線＞
北江別変電所 101＜北江別線 1 号線＞
道央北幹線(西野・西当別) １Ｌ
北江別変電所 102＜北江別線 2 号線＞
日勝幹線(北新得・新冠 SWS) ２L
34

作業内容
複導体スペーサー取替
素導体スペーサー点検
電線地線張替
地線金具取替
鉄塔防錆塗装1.187kV 母線引留碍子取替(171 甲・乙側)
1.171CB 開閉点検（点検内で遠方入･切有）
1.172CB 開閉点検（点検内で遠方入･切有）
1．101 保護継電器盤メーカー障害修繕
1．103 保護継電器盤メーカー障害修繕
1.設備点検1．102 保護継電器盤メーカー障害修繕
1．104 保護継電器盤メーカー障害修繕
電線地線張替
電線路細密点検
普通点検
普通点検
計器用変成器撤去
1.113CB 外部点検
１．１０３ＰＤ ＰＣＢ検査油採油
1.114CB 外部点検
１．１０４ＰＤ ＰＣＢ検査油採油
普通点検
普通点検
営巣撤去
電線地線張替１．ＡＧクランプ取替
振動防止ダンパー取替
複導体スペーサー取替
素導体スペーサー点検
1.西音更線 1 号ガス漏れ修繕
地線金具取替
1.鉄塔防錆塗装
1.西音更線 2 号ガス漏れ修繕
1.設備点検鉄塔防錆塗装1.碍子取替
営巣撤去
アークホーン補修・275kV 道央西幹線 1 号 Ry 盤改造
1.圧縮クランプ補修
・275kV 道央西幹線 2 号 Ry 盤改造
1.鉄塔防錆塗装
鉄塔建替に伴う移線
日高幹線２４号鉄塔着雪検知装置更新
電線地線張替日高幹線８９号鉄塔着雪検知装置更新
1.特定点検（金具発錆磨耗）
1.112PD ﾘｰﾄﾞ線修繕
１．鉄構補修塗装
日高幹線１１４号鉄塔着雪検知装置更新
１．鉄構補修塗装
１．鉄構補修塗装
地線張替
１．鉄構補修塗装
1.長尺スリーブ改修

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号01202830118296011814301183450120270012027101202840118194012028501202960120241012024701202860120297011825201202870118250012029001202890118253012029301202940120291011827201183250118326
0118403
011833201184370120301
011825501182950118303
01183850120303
0118262011829701183550118379
0120295
0120368

エリア
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道

作業開始日時2023/08/07 09:00
2023/08/08 09:00
2023/08/09 09:00
2023/08/09 09:00
2023/08/19 09:00
2023/08/20 09:00
2023/08/21 08:00
2023/08/21 09:00
2023/08/21 09:00
2023/08/21 09:00
2023/08/22 09:00
2023/08/22 09:00
2023/08/22 09:00
2023/08/22 09:00
2023/08/22 10:00
2023/08/23 08:00
2023/08/28 09:00
2023/08/28 09:00
2023/08/29 09:00
2023/08/29 13:00
2023/09/01 16:00
2023/09/04 09:00
2023/09/05 08:00
2023/09/05 09:00
2023/09/05 09:00
2023/09/05 09:00
2023/09/05 09:00
2023/09/07 09:00
2023/09/07 09:00
2023/09/08 16:00
2023/09/11 09:00
2023/09/11 09:00
2023/09/11 09:00
2023/09/11 09:00
2023/09/11 09:00
2023/09/12 07:00
2023/09/12 09:00
2023/09/12 09:00
2023/09/12 09:00
2023/09/12 09:00
2023/09/12 09:00

作業終了日時2023/08/08 17:00
2023/08/10 17:00
2023/08/09 17:00
2023/08/10 17:00
2023/08/19 18:00
2023/08/20 18:00
2023/09/06 17:00
2023/08/21 17:00
2023/08/25 17:00
2023/08/21 17:00
2023/08/23 17:00
2023/08/22 17:00
2023/08/25 17:00
2023/08/22 17:00
2023/08/22 13:00
2023/08/30 17:00
2023/08/28 17:00
2023/09/01 16:00
2023/09/01 17:00
2023/08/29 16:00
2023/09/01 16:30
2023/09/08 16:00
2023/09/12 17:00
2023/09/05 17:00
2023/09/13 17:00
2023/09/13 17:00
2023/09/08 17:00
2023/09/09 17:00
2023/09/09 17:00
2023/09/08 16:30
2023/09/11 17:00
2023/09/11 17:00
2023/09/12 17:00
2023/09/19 17:00
2023/09/15 16:00
2023/09/12 20:00
2023/09/12 17:00
2023/09/12 17:00
2023/09/12 17:00
2023/09/14 17:00
2023/09/12 17:00

停止区分
毎日
毎日
単日
毎日
単日
単日
連続
単日
毎日
単日
毎日
単日
毎日
単日
単日
毎日
単日
連続
毎日
単日
単日
連続
連続
単日
連続
連続
毎日
毎日
毎日
単日
単日
単日
毎日
連続
連続
単日
単日
単日
単日
毎日
単日

作業箇所(作業設備)
日勝幹線(北新得・新冠 SWS)
道東幹線(北新得・宇円別)
日高幹線(南早来・岩清水 SWS)
日高幹線(南早来・岩清水 SWS)
西双葉開閉所
西双葉開閉所
道央北幹線(西野・西当別)
釧路幹線(宇円別・足寄)
北幌延線(西名寄 西中川)
南九条線(西野・南九条)
釧路幹線(宇円別・足寄)
釧路幹線(宇円別・足寄)
双葉幹線(苫小牧 SS・双葉)
南九条線(西野・南九条)
双葉開閉所
道央北幹線(西野・西当別)
苫小牧変電所
苫小牧変電所
双葉幹線(苫小牧 SS・双葉)
双葉開閉所
苫小牧変電所
苫小牧変電所
胆振幹線(西室蘭・西伊達)
伊達発電所
室蘭変電所
苫小牧変電所
胆振幹線(西室蘭・西伊達)
道央南幹線(南早来・西双葉)
道央南幹線(南早来・西双葉)
苫小牧変電所
苫小牧変電所
南早来変電所（電発）恵庭南札線(南札幌・恵庭)
西当別変電所
苫小牧変電所
南早来変電所
南早来変電所
春別開閉所
宇円別変電所
釧路幹線(宇円別・足寄)
道央東幹線(西当別・南早来)

0118274北海道

2023/09/12 20:00

2023/09/12 21:00

単日

南早来変電所

0118300
0118338
0118301
011834601183470120298
0120300
01182670118382012031101183160118424

北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道

2023/09/13 09:00
2023/09/13 09:00
2023/09/14 09:00
2023/09/14 09:00
2023/09/14 09:00
2023/09/14 09:00
2023/09/15 08:00
2023/09/15 09:00
2023/09/15 09:00
2023/09/15 16:00
2023/09/19 09:00
2023/09/20 09:00

2023/09/13 17:00
2023/09/14 17:00
2023/09/14 17:00
2023/09/22 17:00
2023/09/22 17:00
2023/09/14 17:00
2023/09/22 17:00
2023/09/15 17:00
2023/09/15 17:00
2023/09/15 16:30
2023/09/22 17:00
2023/09/28 17:00

単日
毎日
単日
連続
連続
単日
連続
単日
単日
単日
毎日
連続

南早来変電所（電発）恵庭南札線(南札幌・恵庭)
南早来変電所
室蘭変電所
苫小牧変電所
釧路幹線(宇円別・足寄)
胆振幹線(西室蘭・西伊達)
伊達発電所
宇円別変電所
苫小牧変電所
胆振幹線(西室蘭・西伊達)
西当別変電所

停電区間（停電設備）
日勝幹線(北新得・新冠 SWS) ２L
道東幹線(北新得・宇円別) １Ｌ
日高幹線(南早来・岩清水 SWS) −日高幹線(南早来・岩清水 SWS) −西双葉開閉所 ２０３＜道央南幹線１号線＞
西双葉開閉所 ２０４＜道央南幹線２号線＞
道央北幹線(西野・西当別) ２Ｌ
釧路幹線(宇円別・足寄) １Ｌ
北幌延線(西名寄 西中川) ２Ｌ
南九条線(西野・南九条) １Ｌ
釧路幹線(宇円別・足寄) ２Ｌ
釧路幹線(宇円別・足寄) ２Ｌ
双葉幹線(苫小牧 SS・双葉) １L
南九条線(西野・南九条) ２Ｌ
双葉開閉所 １０７＜双葉幹線１号線＞
道央北幹線(西野・西当別) ２Ｌ
苫小牧変電所 １０７＜苫小牧火力線１号線＞
苫小牧変電所 １０７＜苫小牧火力線１号線＞
双葉幹線(苫小牧 SS・双葉) ２L
双葉開閉所 １０８＜双葉幹線２号線＞
苫小牧変電所 １０７＜苫小牧火力線１号線＞
苫小牧変電所 １０７＜苫小牧火力線１号線＞
胆振幹線(西室蘭・西伊達) ２Ｌ
伊達発電所 １０２＜胆振幹線２号線＞
室蘭変電所 １０１＜室蘭東幹線１号線＞
苫小牧変電所 １０３＜室蘭東幹線１号線＞
胆振幹線(西室蘭・西伊達) ２Ｌ
道央南幹線(南早来・西双葉) ２Ｌ
道央南幹線(南早来・西双葉) １Ｌ
苫小牧変電所 １０７＜苫小牧火力線１号線＞
苫小牧変電所 １０８＜苫小牧火力線２号線＞
南早来変電所 ２０１＜道央東幹線１号線＞（電発）恵庭南札線(南札幌・恵庭) 1L
西当別変電所 １１１＜道北幹線１号線＞
苫小牧変電所 １０８＜苫小牧火力線２号線＞
南早来変電所 １０７＜日高幹線＞
南早来変電所 ２０２＜道央東幹線２号線＞
春別開閉所 ＜静内線１号線＞
宇円別変電所 １０１＜釧路幹線１号線＞
釧路幹線(宇円別・足寄) １Ｌ
道央東幹線(西当別・南早来) ２L
南早来変電所 １０７＜日高幹線＞

作業内容
耐張装置改修道東幹線１Ｌ Ｎｏ．１８３号鉄塔着雪検知装置の更新を行う。
1.振動防止ダンパー取替
1.電線割入れ・275kV 道央南幹線 1 号 Ry 盤改造
・275kV 道央南幹線 2 号 Ry 盤改造
電線地線張替不良碍子検出
捻れ防止ダンパ取替：No.196〜216 20 径間
圧縮クランプヘソ抜け補修
普通点検
不良碍子検出碍子取替
圧縮クランプヘソ抜け補修
１．１０７ＣＢ無停電点検
地線張替
1.107CB 一般点検
１．１０７甲取替
碍子取替
１．１０８ＣＢ無停電点検
１．１０７甲試加圧
１．１０７乙取替
鉄塔建替に伴う移線ほか
胆振幹線 2 号線遮断器壁貫通ブッシング絶縁油採取
１．１０１保護継電装置取替（主・後備）
１．１０３保護継電装置取替（主・後備）
１．直線スリーブ点検
1.碍子点検1.碍子点検１．１０７乙試加圧
1.108CB 一般点検
１．201 制御盤 CB・LS 接点増設
１電線路細密点検
1.111X 断路器操作機構修繕
１．１０８甲取替
１．１０７ＰＤ取替
１．202 制御盤 CB・LS 接点増設
１．１０１・１０２ＬＴ定期点検
１．１０１ＣＢ 一般点検
直線スリーブ改修
振動防止ダンパー取替
１．１０７ＰＤ試加圧・検相

発電制約

制約有
制約有

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

南早来変電所 ２０７＜道央南幹線１号線＞（電発）恵庭南札線(南札幌・恵庭) 2L
南早来変電所 ２０８＜道央南幹線２号線＞
室蘭変電所 １０２＜室蘭東幹線２号線＞
苫小牧変電所 １０４＜室蘭東幹線２号線＞
釧路幹線(宇円別・足寄) １Ｌ
胆振幹線(西室蘭・西伊達) １Ｌ
伊達発電所 １０１＜胆振幹線１号線＞
宇円別変電所 １０２＜釧路幹線２号線＞
苫小牧変電所 １０７＜苫小牧火力線２号線＞
胆振幹線(西室蘭・西伊達) １Ｌ
西当別変電所 １１２＜道北幹線２号線＞
35

１．207 制御盤 CB・LS 接点増設
１電線路細密点検
１．208 制御盤 CB・LS 接点増設
１．１０２保護継電装置取替（主・後備）
１．１０４保護継電装置取替（主・後備）
捻れ防止ダンパー取替
鉄塔建替に伴う延緊線ほか
胆振幹線 1 号線遮断器壁貫通ブッシング絶縁油採取
１．１０２ＣＢ 一般点検
１．１０８甲試加圧
１．直線スリーブ点検
1.112X 断路器操作機構修繕

制約有
制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0118364012046901182480118366
01183720120306
0120307
011837701203080120309
0120266
01203120120267

エリア
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道

作業開始日時2023/09/25 09:00
2023/09/25 09:00
2023/09/26 08:00
2023/09/26 09:00
2023/09/27 09:00
2023/09/27 09:00
2023/09/27 09:00
2023/09/28 09:00
2023/09/28 09:00
2023/09/28 09:00
2023/10/02 09:00
2023/10/02 09:00
2023/10/03 09:00

作業終了日時2023/09/25 17:00
2023/09/27 17:00
2023/10/13 13:00
2023/09/26 17:00
2023/09/27 17:00
2023/09/27 17:00
2023/09/27 17:00
2023/09/28 17:00
2023/09/28 17:00
2023/09/28 17:00
2023/10/02 17:00
2023/10/06 16:00
2023/10/03 17:00

停止区分
単日
毎日
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
単日

0120268

北海道

2023/10/04 09:00

2023/10/04 17:00

単日

作業箇所(作業設備)
南早来変電所
宇円別変電所
室蘭西幹線(双葉・西野)
南早来変電所
南早来変電所苗穂北線(西当別・苗穂)
篠路線(篠路・西当別)
南早来変電所苗穂北線(西当別・苗穂)
篠路線(篠路・西当別)
西当別変電所
苫小牧変電所
西当別変電所
西当別変電所

0120269

北海道

2023/10/05 09:00

2023/10/05 17:00

単日

西当別変電所

0120320011812101203210120366
012032201203230118284011828501203350120336012033801203400117951
01202140120316012032601203310120327011829001203180120325012032801182810120329012033001203320120333012033401203370120339012034301203440120347012034101179490120342012035401203550120345

北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道

2023/10/06 16:00
2023/10/09 08:00
2023/10/10 09:00
2023/10/10 09:00
2023/10/11 08:00
2023/10/11 08:00
2023/10/13 13:00
2023/10/13 15:00
2023/10/14 09:00
2023/10/14 17:00
2023/10/15 09:00
2023/10/15 17:00
2023/10/16 09:00
2023/10/16 09:00
2023/10/16 09:00
2023/10/16 09:00
2023/10/16 09:00
2023/10/16 17:00
2023/10/17 08:00
2023/10/17 09:00
2023/10/18 09:00
2023/10/18 09:00
2023/10/18 10:00
2023/10/18 10:00
2023/10/18 18:00
2023/10/19 09:00
2023/10/19 09:00
2023/10/19 17:00
2023/10/23 09:00
2023/10/23 09:00
2023/10/23 15:00
2023/10/23 15:30
2023/10/24 09:00
2023/10/30 08:00
2023/10/30 09:00
2023/10/30 09:00
2023/10/31 15:00
2023/10/31 15:30
2023/11/02 15:30

2023/10/06 16:30
2023/10/13 17:00
2023/10/13 16:00
2023/10/13 17:00
2023/10/20 17:00
2023/10/20 17:00
2023/10/13 15:00
2023/10/13 15:30
2023/10/14 17:00
2023/10/14 18:00
2023/10/15 17:00
2023/10/15 18:00
2023/10/17 17:00
2023/10/16 17:00
2023/10/16 18:00
2023/10/19 16:00
2023/10/23 15:00
2023/10/17 17:30
2023/11/03 13:00
2023/10/17 18:00
2023/10/20 17:00
2023/10/18 17:30
2023/10/18 15:00
2023/10/18 15:00
2023/10/18 19:00
2023/11/02 15:00
2023/10/19 17:00
2023/10/19 18:00
2023/10/26 17:00
2023/10/23 17:00
2023/10/23 15:30
2023/10/23 16:30
2023/10/31 15:00
2023/11/06 17:00
2023/11/02 17:00
2023/10/30 17:00
2023/10/31 15:30
2023/10/31 16:30
2023/11/02 16:30

単日
毎日
毎日
連続
毎日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
単日
単日
毎日
連続
毎日
連続
単日
毎日
単日
単日
単日
単日
連続
単日
単日
毎日
単日
単日
単日
連続
毎日
毎日
単日
単日
単日
単日

苫小牧変電所
道央東幹線(西当別・南早来)
奈井江幹線(北江別・西奈井江)
道央東幹線(西当別・南早来)
苗穂北線(西当別・苗穂)
篠路線(篠路・西当別)
室蘭西幹線(双葉・西野)
室蘭西幹線(双葉・西野)
西双葉開閉所
西双葉開閉所
西双葉開閉所
西双葉開閉所
北新得変電所
室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)
西当別変電所
奈井江幹線(北江別・西奈井江)
苫小牧変電所
北新得変電所
室蘭西幹線(双葉・西野)
西当別変電所
篠路線(篠路・西当別)
西双葉開閉所
室蘭西幹線(双葉・西野)
室蘭西幹線(双葉・西野)
西双葉開閉所
東苫小牧変電所
西双葉開閉所
西双葉開閉所
篠路線(篠路・西当別)
西当別変電所
苫小牧変電所
苫小牧変電所
苫小牧変電所
道央北幹線(西野・西当別)
釧路北線(宇円別・東釧路)
釧路北線(宇円別・東釧路)
苫小牧変電所
苫小牧変電所
東苫小牧変電所

停電区間（停電設備）
南早来変電所 ２０１＜道央東幹線１号線＞
宇円別変電所 １０６＜道東幹線２号線＞
室蘭西幹線(双葉・西野) ２Ｌ
南早来変電所 ２０２＜道央東幹線２号線＞
南早来変電所 ２０７＜道央南幹線１号線＞
苗穂北線(西当別・苗穂) １Ｌ
篠路線(篠路・西当別) １L
南早来変電所 ２０８＜道央南幹線２号線＞
苗穂北線(西当別・苗穂) ２Ｌ
篠路線(篠路・西当別) ２L
西当別変電所 ２０１＜道央北幹線１号線＞
苫小牧変電所 １０８＜苫小牧火力線２号線＞
西当別変電所 ２０２＜道央北幹線２号線＞
西当別変電所 ２０３＜道央東幹線１号線＞
西当別変電所 ２０４＜道央東幹線２号線＞
苫小牧変電所 １０７＜苫小牧火力線１号線＞
道央東幹線(西当別・南早来) １L
奈井江幹線(北江別・西奈井江) ２Ｌ
道央東幹線(西当別・南早来) １L
苗穂北線(西当別・苗穂) １Ｌ
篠路線(篠路・西当別) １L
室蘭西幹線(双葉・西野) ２Ｌ
室蘭西幹線(双葉・西野) ２Ｌ
西双葉開閉所 ２０５＜道央西幹線１号線＞
西双葉開閉所 ２０５＜道央西幹線１号線＞
西双葉開閉所 ２０６＜道央西幹線２号線＞
西双葉開閉所 ２０６＜道央西幹線２号線＞
北新得変電所 １１１＜岩松西線１号線＞
室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) ２Ｌ
西当別変電所 ２０３＜道央東幹線１号線＞
奈井江幹線(北江別・西奈井江) １Ｌ
苫小牧変電所 １０７＜苫小牧火力線１号線＞
北新得変電所 １１１＜岩松西線１号線＞
室蘭西幹線(双葉・西野) １Ｌ
西当別変電所 ２０４＜道央東幹線２号線＞
篠路線(篠路・西当別) １L
西双葉開閉所 ２０３＜道央南幹線１号線＞
室蘭西幹線(双葉・西野) １Ｌ
室蘭西幹線(双葉・西野) １Ｌ
西双葉開閉所 ２０３＜道央南幹線１号線＞
東苫小牧変電所 １０１＜苫小牧火力線１号線＞
西双葉開閉所 ２０４＜道央南幹線２号線＞
西双葉開閉所 ２０４＜道央南幹線２号線＞
篠路線(篠路・西当別) １L
西当別変電所 ２０２＜道央北幹線２号線＞
苫小牧変電所 １０７＜苫小牧火力線１号線＞
苫小牧変電所 １０７＜苫小牧火力線１号線＞
苫小牧変電所 １０８＜苫小牧火力線２号線＞
道央北幹線(西野・西当別) １Ｌ
釧路北線(宇円別・東釧路) ２Ｌ
釧路北線(宇円別・東釧路) ２Ｌ
苫小牧変電所 １０８＜苫小牧火力線２号線＞
苫小牧変電所 １０８＜苫小牧火力線２号線＞
東苫小牧変電所 １０１＜苫小牧火力線１号線＞
36

作業内容
１．201TL-CT 接続
１．ヒンジ部修繕
電線地線張替１．202TL-CT 接続
１．207TL-CT 接続
AG クランプ取替
苗穂北線 AG クランプ取替に伴う予防停電
１．208TL-CT 接続
AG クランプ取替
苗穂北線 AG クランプ取替に伴う予防停電
・275kV 道央北幹線 1 号 Ry 盤改造（主 2Ry 盤に LP 動作信号引出し）
１．１０８乙取替
・275kV 道央北幹線 2 号 Ry 盤改造（主 2Ry 盤に LP 動作信号引出し）・275kV 道央東幹線 1 号 Ry 盤改造（2 系 Ry 盤に LP 動作信号引出
し）・275kV 道央東幹線 2 号 Ry 盤改造（2 系 Ry 盤に LP 動作信号引出
し）
１．１０８乙試加圧
1.設備点検基礎杭打に伴う予防停電
振動防止ダンパー取替
ＯＰＧＷ張替苗穂北線ＯＰＧＷ張替に伴う予防停電
絶縁抵抗測定絶縁耐力試験
・IRAS-S 275kV 道央西幹線 1 号 CT2 次接続・275kV 道央西幹線 1 号 CT2 次潮流測定
・IRAS-S 275kV 道央西幹線 2 号 CT2 次接続・275kV 道央西幹線 2 号 CT2 次潮流測定
・１１１ＰＤ（青相・赤相）撤去・取付
１．バイパス装置取付・検出端末装置 275kV 道央東幹線 1 号 CT2 次接続
基礎杭打に伴う予防停電
１．苫小牧火力線１号（１０７）保護継電器盤取替（主・後）１．１１１ＰＤ試加圧（常規対地電圧印加）
電線張替
・検出端末装置 275kV 道央東幹線 2 号 CT2 次接続
AG クランプ取替
・IRAS-S 275kV 道央南幹線 1 号 CT2 次接続
停止線碍子検出停止線碍子検出・275kV 道央南幹線 1 号 CT2 次潮流測定
１．苫小牧火力線１号線（１０１） 保護継電器盤取替
・IRAS-S 275kV 道央南幹線 2 号 CT2 次接続・275kV 道央南幹線 2 号 CT2 次潮流測定
AG クランプ取替
・検出端末装置 275kV 道央北幹線 2 号 CT2 次接続
１０７Ｘ取替に伴う試加圧
１．低圧検相１．苫小牧火力線１号（１０８）保護継電器盤取替（主・後）
地線張替
部材取替
普通点検
１０８Ｘ取替に伴う試加圧
１．低圧検相１．低圧検相

発電制約

制約有

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有
制約有

制約有

制約有

制約有
制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
01203640118305
0118306
012034601179480120304
012034801180100118373012034901203570118014012035301203500120351
01203520120844011818801181930120302
012088501202650120356012026201179540120288012026301202640120358
0120359012036101203620120363012036901179690120360
01181740118412011796801203100120324012031301203140120315012031701203190120367012037301203740120372012037501203760120379012038001203700120371

エリア
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道

作業開始日時2023/11/03 09:00
2023/11/03 13:00
2023/11/03 15:00
2023/11/06 08:00
2023/11/06 09:00
2023/11/06 09:00
2023/11/06 09:00
2023/11/07 09:00
2023/11/07 09:00
2023/11/09 08:00
2023/11/09 08:00
2023/11/09 09:00
2023/11/10 09:00
2023/11/10 15:00
2023/11/10 16:00
2023/11/13 08:00
2023/11/13 08:00
2023/11/13 09:00
2023/11/13 09:00
2023/11/13 09:00
2023/11/13 09:00
2023/11/16 09:00
2023/11/17 15:30
2023/11/18 09:00
2023/11/19 08:00
2023/11/19 08:00
2023/11/19 09:00
2023/11/20 09:00
2023/11/20 09:00
2023/11/20 17:00
2023/11/21 09:00
2023/11/21 09:00
2023/11/21 17:00
2023/11/23 09:00
2023/11/26 09:00
2023/11/27 08:00
2023/11/28 09:00
2023/11/28 09:00
2023/12/04 09:00
2023/12/04 09:00
2023/12/05 09:00
2023/12/06 09:00
2023/12/07 09:00
2023/12/07 09:00
2023/12/08 09:00
2023/12/09 09:00
2023/12/11 08:00
2023/12/18 08:00
2023/12/18 08:00
2023/12/20 09:00
2024/01/11 08:00
2024/01/11 08:00
2024/01/15 08:00
2024/01/15 08:00
2024/01/24 08:00
2024/01/24 08:00

作業終了日時2023/11/08 17:00
2023/11/03 15:00
2023/11/03 15:30
2023/11/10 16:00
2023/11/10 17:00
2023/11/08 17:00
2023/11/17 15:00
2023/11/08 17:00
2023/11/10 15:00
2023/11/09 16:00
2023/11/16 17:00
2023/11/10 17:00
2023/11/10 17:00
2023/11/10 16:00
2023/11/10 17:00
2023/11/22 16:00
2023/11/17 17:00
2023/11/17 17:00
2023/11/13 12:00
2023/11/15 17:00
2023/11/17 17:00
2023/11/16 18:00
2023/11/17 16:30
2023/11/18 18:00
2023/11/22 19:00
2023/12/02 18:00
2023/11/19 18:00
2023/11/20 18:00
2023/11/20 17:00
2023/11/20 17:30
2023/11/22 16:00
2023/11/21 17:00
2023/11/21 17:30
2023/11/25 17:00
2023/11/30 17:00
2023/12/06 16:00
2023/11/28 17:00
2023/11/28 17:00
2023/12/08 16:00
2023/12/04 18:00
2023/12/08 17:00
2023/12/06 18:00
2023/12/07 18:00
2023/12/07 18:00
2023/12/08 18:00
2023/12/09 18:00
2023/12/14 16:00
2023/12/24 17:00
2023/12/24 17:00
2023/12/22 16:00
2024/01/13 17:00
2024/01/13 17:00
2024/01/21 17:00
2024/01/21 17:00
2024/01/26 17:00
2024/01/26 17:00

停止区分
毎日
単日
単日
毎日
毎日
毎日
連続
毎日
連続
単日
毎日
毎日
単日
単日
単日
連続
連続
毎日
単日
毎日
毎日
単日
単日
単日
毎日
連続
単日
単日
単日
単日
毎日
単日
単日
連続
毎日
毎日
単日
単日
毎日
単日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日

作業箇所(作業設備)
知内線(大野〜知内)
室蘭西幹線(双葉・西野)
室蘭西幹線(双葉・西野)
釧路北線(宇円別・東釧路)
室蘭西幹線(双葉・西室蘭)
知内発電所
東苫小牧変電所（電発）追分恵庭線(追分・恵庭)
岩清水開閉所
奈井江幹線(北江別・西奈井江)
道央北幹線(西野・西当別)（電発）追分恵庭線(追分・恵庭)知内線(大野〜知内)
岩清水開閉所
岩清水開閉所
奈井江幹線(北江別・西奈井江)
室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS)
室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS)
室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS)
知内発電所
知内線(大野〜知内)
西野変電所
東苫小牧変電所
西野変電所
西室蘭開閉所
西当別変電所
西野変電所
西野変電所
東苫小牧変電所
東苫小牧変電所
西春別線(東釧路・西春別)
東苫小牧変電所
東苫小牧変電所
室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS)
室蘭西幹線(双葉・西室蘭)
奈井江幹線(北江別・西奈井江)
室蘭西幹線(双葉・西室蘭)
室蘭西幹線(双葉・西室蘭)
釧路北線(宇円別・東釧路)
西当別変電所
篠路線(篠路・西当別)
西野変電所
西当別変電所
西野変電所
西野変電所
西野変電所
釧路北線(宇円別・東釧路)
苗穂北線(西当別・苗穂)
篠路線(篠路・西当別)
西春別線(東釧路・西春別)
苗穂北線(西当別・苗穂)
篠路線(篠路・西当別)
苗穂北線(西当別・苗穂)
篠路線(篠路・西当別)
苗穂北線(西当別・苗穂)
篠路線(篠路・西当別)

停電区間（停電設備）
知内線(大野〜知内) ２L
室蘭西幹線(双葉・西野) １Ｌ
室蘭西幹線(双葉・西野) １Ｌ
釧路北線(宇円別・東釧路) ２Ｌ
室蘭西幹線(双葉・西室蘭) １Ｌ
知内発電所 １０２＜知内線２号＞
東苫小牧変電所 １０２＜苫小牧火力線２号線＞（電発）追分恵庭線(追分・恵庭) 1L
岩清水開閉所 日高幹線
奈井江幹線(北江別・西奈井江) ２Ｌ
道央北幹線(西野・西当別) ２Ｌ（電発）追分恵庭線(追分・恵庭) 2L
知内線(大野〜知内) １L
岩清水開閉所 日高幹線
岩清水開閉所 日高幹線
奈井江幹線(北江別・西奈井江) １Ｌ
室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS) １Ｌ
室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS) １Ｌ
室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS) １Ｌ
知内発電所 １０１＜知内線１号＞
知内線(大野〜知内) １L
西野変電所 ２０４＜道央北幹線２号線＞
東苫小牧変電所 １０２＜苫小牧火力線２号線＞
西野変電所 ２０５＜道央西幹線１号線＞
西室蘭開閉所 １０３＜室蘭西幹線１号線（室蘭）＞西当別変電所 ２０２＜道央北幹線２号線＞
西野変電所 ２０６＜道央西幹線２号線＞
西野変電所 ２０３＜道央北幹線１号線＞
東苫小牧変電所 １０５＜勇払線１号線＞
東苫小牧変電所 １０５＜勇払線１号線＞
西春別線(東釧路・西春別) １Ｌ
東苫小牧変電所 １０６＜勇払線２号線＞
東苫小牧変電所 １０６＜勇払線２号線＞
室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS) １Ｌ
室蘭西幹線(双葉・西室蘭) ２Ｌ
奈井江幹線(北江別・西奈井江) ２Ｌ
室蘭西幹線(双葉・西室蘭) ２Ｌ
室蘭西幹線(双葉・西室蘭) ２Ｌ
釧路北線(宇円別・東釧路) １Ｌ
西当別変電所 ２０１＜道央北幹線１号線＞
篠路線(篠路・西当別) １L
西野変電所 ２０３＜道央北幹線１号線＞
西当別変電所 ２０２＜道央北幹線２号線＞
西野変電所 ２０４＜道央北幹線２号線＞
西野変電所 ２０５＜道央西幹線１号線＞
西野変電所 ２０６＜道央西幹線２号線＞
釧路北線(宇円別・東釧路) １Ｌ
苗穂北線(西当別・苗穂) ２Ｌ
篠路線(篠路・西当別) ２L
西春別線(東釧路・西春別) ２Ｌ
苗穂北線(西当別・苗穂) ２Ｌ
篠路線(篠路・西当別) ２L
苗穂北線(西当別・苗穂) ２Ｌ
篠路線(篠路・西当別) ２L
苗穂北線(西当別・苗穂) ２Ｌ
篠路線(篠路・西当別) ２L
37

作業内容
1.碍子取替
絶縁抵抗測定絶縁耐力試験
部材取替
１．バイパス装置取付・知内線塗装他修繕
１．苫小牧火力線２号線（１０２） 保護継電器盤取替
電線路細密点検1.187kVCT（101・102）撤去
既設鉄塔仮設腕金取付
地線張替
１電線路細密点検
1.碍子取替
1.L107PD 試加圧・検相
1.実潮流測定
鉄塔組立
ＪＲ鷲別線ＣＨ組立に伴う予防停電
１．直線スリーブ点検
室蘭ＳＳ不良碍子点検・知内線塗装他修繕（知内線 1 号線）
碍子取替
1.275kV 道央北幹線 2 号改造
１．低圧検相1.275kV 道央西幹線 1 号改造
１．１０３Ｘ導電部取替
・２０２ＴＬガス処理
1.275kV 道央西幹線 2 号改造
1.275kV 道央北幹線 1 号改造
１．１０５関連制御ケーブル撤去・接続
１．潮流測定捻れ防止ダンパー取替
１．１０６関連制御ケーブル撤去・接続
１．潮流測定延線・緊線
１．バイパス装置取付
電線移線
渦流探傷点検支持碍子取替
部材取替
・検出端末装置 275kV 道央北幹線 1 号 CT2 次接続
AG クランプ取替
1.203TL-CT 接続,制御 Ca 接続,検相・検出端末装置 275kV 道央北幹線 2 号 CT2 次接続
1.204TL-CT 接続,制御 Ca 接続,検相
1.205TL-CT 接続,制御 Ca 接続,検相
1.206TL-CT 接続,制御 Ca 接続,検相
部材取替
地線張替
苗穂北線地線張替に伴う予防停電
捻れ防止ダンパー取替
地線張替
苗穂北線地線張替に伴う予防停電
地線張替
苗穂北線地線張替に伴う予防停電
地線張替
苗穂北線地線張替に伴う予防停電

発電制約
制約有
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
012037701203780118046011804701203830120384012038101203820120385012038601203870120388012038901204240120390

エリア
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道

作業開始日時2024/01/24 09:00
2024/01/25 09:00
2024/01/31 09:00
2024/02/01 09:00
2024/03/04 09:30
2024/04/08 08:00
2024/04/17 09:00
2024/04/23 09:00
2024/04/24 09:00
2024/04/24 09:00
2024/04/26 09:00
2024/04/26 09:00
2024/05/11 08:00
2024/05/11 09:00
2024/05/13 08:00

作業終了日時2024/01/24 16:00
2024/01/25 16:00
2024/01/31 16:00
2024/02/01 16:00
2024/03/04 17:00
2024/04/23 17:00
2024/04/19 17:00
2024/04/25 17:00
2024/04/25 17:00
2024/04/25 17:00
2024/04/26 17:00
2024/04/26 17:00
2024/05/13 18:00
2024/05/13 17:00
2024/05/28 17:00

停止区分
単日
単日
単日
単日
単日
連続
連続
連続
毎日
毎日
単日
単日
毎日
毎日
連続

作業箇所(作業設備)
北幌延線(西名寄 西中川)
北幌延線(西名寄 西中川)
名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)
名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)
室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS)
西札幌線(西札幌・篠路)
室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)
室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)
苗穂北線(西当別・苗穂)
篠路線(篠路・西当別)
苗穂北線(西当別・苗穂)
篠路線(篠路・西当別)
室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)
室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)
西札幌線(西札幌・篠路)

0120412北海道

2024/05/13 10:00

2024/05/13 17:00

単日

西名寄変電所

0120391北海道

2024/05/14 09:00

2024/05/14 17:00

単日

南九条線(西野・南九条)

0120414北海道

2024/05/14 10:00

2024/05/14 17:00

単日

西名寄変電所

0120392012039301203940120395
012039601203970120398
01203990120400
0120742012040201204030120404
0120405
0120407
01204640120406
0120408012040901204100120411012074301204130120415012041601204170120418012041901204200120423012042501204260120427012042801204290120468

北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道

2024/05/15 09:00
2024/05/16 09:00
2024/05/17 20:30
2024/05/18 08:00
2024/05/20 09:00
2024/05/22 09:00
2024/05/23 09:00
2024/05/23 13:00
2024/05/27 09:00
2024/06/03 09:00
2024/06/04 08:00
2024/06/04 09:00
2024/06/04 09:00
2024/06/04 09:00
2024/06/11 08:00
2024/06/11 08:00
2024/06/11 09:00
2024/06/11 09:00
2024/06/11 09:00
2024/06/11 09:00
2024/06/11 09:00
2024/06/12 08:00
2024/06/13 09:00
2024/06/14 09:00
2024/06/14 16:30
2024/06/17 09:00
2024/06/17 09:00
2024/06/17 09:00
2024/06/17 09:00
2024/06/18 09:00
2024/06/19 09:00
2024/06/19 09:00
2024/06/20 09:00
2024/06/20 09:00
2024/06/24 09:00
2024/06/24 09:00

2024/05/15 17:00
2024/05/16 17:00
2024/05/18 05:00
2024/05/20 18:00
2024/05/24 16:00
2024/05/22 17:00
2024/05/23 12:00
2024/05/23 13:30
2024/05/31 16:00
2024/06/10 17:00
2024/06/07 17:00
2024/06/07 17:00
2024/06/07 17:00
2024/06/06 17:00
2024/06/14 17:00
2024/06/17 16:00
2024/06/12 17:00
2024/06/14 17:00
2024/06/14 17:00
2024/06/14 17:00
2024/06/12 17:00
2024/06/19 17:00
2024/06/14 17:00
2024/06/18 17:00
2024/06/14 17:00
2024/06/21 17:00
2024/06/21 17:00
2024/06/18 16:00
2024/06/18 16:00
2024/06/21 17:00
2024/06/23 17:00
2024/06/20 17:00
2024/06/21 16:00
2024/06/21 16:00
2024/06/30 17:00
2024/06/26 17:00

単日
単日
連続
毎日
毎日
単日
単日
単日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
連続
毎日
毎日
連続
毎日
連続
連続
連続
毎日
単日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日

南九条線(西野・南九条)
南九条線(西野・南九条)
南九条線(西野・南九条)
室蘭西幹線(西室蘭・室蘭)
旭川幹線(西滝川・西旭川)
南早来変電所
苗穂変電所
苗穂変電所
旭川幹線(西滝川・西旭川)（電発）新得追分線(北新得・追分)
奈井江幹線(北江別・西奈井江)
苗穂北線(西当別・苗穂)
篠路線(篠路・西当別)
道央南幹線(南早来・西双葉)
奈井江幹線(北江別・西奈井江)
室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS)
道東幹線(北新得・宇円別)
西春別線(東釧路・西春別)
苗穂北線(西当別・苗穂)
篠路線(篠路・西当別)
北新得変電所（電発）新得追分線(北新得・追分)
北新得変電所
道北幹線(西当別・旭川嵐山)
高見開閉所
日高幹線(南早来・岩清水 SWS)
篠路線(篠路・西当別)
道北幹線(西当別・旭川嵐山)
道北幹線(西当別・旭川嵐山)
西春別線(東釧路・西春別)
道北幹線(西当別・旭川嵐山)
名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)
道北幹線(西当別・旭川嵐山)
道北幹線(西当別・旭川嵐山)
狩勝幹線(南早来・北新得)
室蘭西幹線(双葉・西室蘭)

停電区間（停電設備）
北幌延線(西名寄 西中川) ２Ｌ
北幌延線(西名寄 西中川) １Ｌ
名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) ２Ｌ
名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) １Ｌ
室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS) １Ｌ
西札幌線(西札幌・篠路) 1L・2L
室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) １Ｌ
室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) ２Ｌ
苗穂北線(西当別・苗穂) １Ｌ
篠路線(篠路・西当別) １L
苗穂北線(西当別・苗穂) ２Ｌ
篠路線(篠路・西当別) ２L
室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) １Ｌ
室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) １Ｌ
西札幌線(西札幌・篠路) 1L・2L
西名寄変電所 171＜名寄幹線 1 号線（西名寄〜旭嵐）＞
南九条線(西野・南九条) ３Ｌ
西名寄変電所 172＜名寄幹線 2 号線（西名寄〜旭嵐）＞
南九条線(西野・南九条) ３Ｌ
南九条線(西野・南九条) ３Ｌ
南九条線(西野・南九条) ３Ｌ
室蘭西幹線(西室蘭・室蘭) ２Ｌ
旭川幹線(西滝川・西旭川) １Ｌ
南早来変電所 １０４＜勇払線２号線＞
苗穂変電所 １０２＜苗穂北線２号線＞
苗穂変電所 １０１＜苗穂北線１号線＞
旭川幹線(西滝川・西旭川) ２Ｌ（電発）新得追分線(北新得・追分) 2L
奈井江幹線(北江別・西奈井江) １Ｌ
苗穂北線(西当別・苗穂) １Ｌ
篠路線(篠路・西当別) １L
道央南幹線(南早来・西双葉) １Ｌ
奈井江幹線(北江別・西奈井江) ２Ｌ
室蘭東幹線(室蘭・苫小牧 SS) ２Ｌ
道東幹線(北新得・宇円別) １Ｌ
西春別線(東釧路・西春別) １Ｌ
苗穂北線(西当別・苗穂) ２Ｌ
篠路線(篠路・西当別) ２L
北新得変電所 １０１＜新得追分線１号線＞（電発）新得追分線(北新得・追分) 1L
北新得変電所 １０２＜新得追分線２号線＞
道北幹線(西当別・旭川嵐山) １Ｌ
高見開閉所 101＜高見線１号線＞
日高幹線(南早来・岩清水 SWS) −篠路線(篠路・西当別) １L
道北幹線(西当別・旭川嵐山) １Ｌ
道北幹線(西当別・旭川嵐山) １Ｌ
西春別線(東釧路・西春別) ２Ｌ
道北幹線(西当別・旭川嵐山) ２Ｌ
名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) １Ｌ
道北幹線(西当別・旭川嵐山) ２Ｌ
道北幹線(西当別・旭川嵐山) ２Ｌ
狩勝幹線(南早来・北新得) １Ｌ
室蘭西幹線(双葉・西室蘭) １Ｌ
38

作業内容
冠雪落し
冠雪落し
冠雪落し
冠雪落し
ＪＲ鷲別線引出口変更に伴う予防停電
要請移設
延線・緊線
延線・緊線
AG クランプ取替
AG クランプ取替
AG クランプ取替
苗穂北線 AG クランプ取替に伴う予防停電
幌別線ケーブル張替他に伴う予防停電
普通点検
要請移設
1.171CB PCB 検査油採油作業

発電制約

制約有
制約有

制約有
制約有

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

（１）乙接地付け外し
1.172CB PCB 検査油採油作業

変更（１）乙接地付け外し（１）乙接地付け外し（１）乙接地付け外し
幌別線ケーブル張替他に伴う予防停電
難着雪リング取替
1.104 乙接触位置調整（懸案）
１．１０２ＣＢ無停電点検
１．１０１ＣＢ 外部点検・測定試験（無停電点検）
難着雪リング取替
電線路細密点検
電線地線移線
AG クランプ取替
苗穂北線 AG クランプ取替に伴う予防停電
1.圧縮引留クランプ点検
電線地線移線
電力線延線
普通点検
1．鉄塔防錆塗装
AG クランプ取替
苗穂北線 AG クランプ取替に伴う予防停電
1.101CB 外部点検、測定試験、保全、投入回路改修
電線路細密点検1.102CB 外部点検、測定試験、保全、投入回路改修
複導体スペーサ取替
１．101CB 用各 CT 潮流測定
1.振動防止ダンパー取替
AG クランプ取替
複導体スペーサー取替
素導体スペーサー点検
1．鉄塔防錆塗装
複導体スペーサ取替
アークホーン補修
複導体スペーサー取替
素導体スペーサー点検
鉄塔防錆塗装電線腐食診断

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

変更

制約有

制約有

制約有

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0120457

北海道

2024/06/25 08:00

2024/06/26 17:00

連続

西室蘭開閉所

作業箇所(作業設備)

01204730120421012043001204310120460
0120461012046201204500120478012042201204630120432012043301204340120435012043601204370120438
0120439012044001204410120442012045201207440120443012044401204450120446012044701204480120449012045601204830120401
01205270120453012048701204880120454012049001207450120458
0120466
0120467012046501204700120471012074601204720120451
0120474012047501204760120477

北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道

2024/06/25 09:00
2024/06/25 10:00
2024/06/26 09:00
2024/06/26 09:00
2024/06/26 17:00
2024/06/27 08:00
2024/06/27 08:00
2024/06/27 09:00
2024/06/27 09:00
2024/06/27 13:00
2024/06/28 17:00
2024/07/02 09:00
2024/07/03 09:00
2024/07/04 09:00
2024/07/09 08:00
2024/07/09 09:00
2024/07/09 09:00
2024/07/10 09:00
2024/07/11 09:00
2024/07/31 09:00
2024/08/06 09:00
2024/08/06 09:00
2024/08/06 09:00
2024/08/19 08:00
2024/08/20 09:00
2024/08/22 09:00
2024/08/26 09:00
2024/08/26 09:00
2024/08/27 09:00
2024/08/27 09:00
2024/08/27 09:00
2024/09/02 08:00
2024/09/03 08:00
2024/09/03 09:00
2024/09/03 09:00
2024/09/04 09:00
2024/09/04 17:00
2024/09/05 08:00
2024/09/05 09:00
2024/09/06 17:00
2024/09/09 08:00
2024/09/10 09:00
2024/09/18 09:00
2024/09/19 09:00
2024/09/24 09:00
2024/09/27 14:00
2024/09/27 15:30
2024/09/30 08:00
2024/10/01 08:00
2024/10/01 09:00
2024/10/01 10:00
2024/10/02 08:00
2024/10/02 09:00
2024/10/02 09:00

2024/06/26 17:00
2024/06/25 13:00
2024/06/27 17:00
2024/06/27 17:00
2024/06/26 18:00
2024/06/28 17:00
2024/06/28 17:00
2024/07/01 17:00
2024/06/27 17:00
2024/06/27 16:00
2024/06/28 18:00
2024/07/03 17:00
2024/07/09 17:00
2024/07/05 17:00
2024/07/11 18:00
2024/07/11 17:00
2024/07/10 17:00
2024/07/11 17:00
2024/07/12 17:00
2024/08/01 17:00
2024/08/09 17:00
2024/08/07 17:00
2024/08/08 17:00
2024/09/07 17:00
2024/08/23 17:00
2024/08/23 17:00
2024/08/30 17:00
2024/08/30 17:00
2024/08/29 17:00
2024/08/29 17:00
2024/08/28 17:00
2024/09/19 14:00
2024/09/04 17:00
2024/09/03 17:00
2024/09/03 17:00
2024/09/04 17:00
2024/09/04 18:00
2024/09/06 17:00
2024/09/05 17:00
2024/09/06 18:00
2024/09/28 17:00
2024/09/13 17:00
2024/09/18 17:00
2024/09/19 17:00
2024/09/27 16:00
2024/09/27 15:30
2024/09/27 16:00
2024/10/06 17:00
2024/10/01 18:00
2024/10/11 17:00
2024/10/01 11:00
2024/10/02 18:00
2024/10/04 17:00
2024/10/04 17:00

毎日
単日
毎日
毎日
単日
連続
毎日
毎日
単日
単日
単日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
連続
毎日
連続
毎日
毎日
毎日
毎日
連続
毎日
毎日
連続
連続
毎日
毎日
毎日
連続
連続
単日
単日
単日
単日
連続
単日
単日
連続
毎日
単日
単日
連続
単日
単日
毎日
単日
毎日
単日
単日
毎日
毎日

室蘭西幹線(双葉・西室蘭)
双葉開閉所
西滝川変電所
名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)
西室蘭開閉所
西室蘭開閉所
西室蘭開閉所
室蘭西幹線(双葉・西室蘭)
室蘭西幹線(双葉・西室蘭)
双葉開閉所
西室蘭開閉所
西滝川変電所狩勝幹線(南早来・北新得)
西滝川変電所
南札幌変電所
道央南幹線(南早来・西双葉)
北新得変電所西春別線(東釧路・西春別)
北新得変電所
北幌延線(西名寄 西中川)
北幌延線(西名寄 西中川)
西滝川変電所
双葉幹線(苫小牧 SS・双葉)（電発）恵庭南札線(南札幌・恵庭)
北幌延線(西名寄 西中川)
道央西幹線(西双葉・西野)
南九条変電所
西野変電所
釧路北線(宇円別・東釧路)
双葉幹線(苫小牧 SS・双葉)
北幌延線(西名寄 西中川)
室蘭西幹線(双葉・西野)
西室蘭開閉所
胆振幹線(西室蘭・西伊達)
西野変電所
道北幹線(西当別・旭川嵐山)
西室蘭開閉所
西室蘭開閉所
道北幹線(西当別・旭川嵐山)
西室蘭開閉所（電発）恵庭南札線(南札幌・恵庭)
西小樽線(西野・西小樽)
恵庭変電所
恵庭変電所
知内発電所
室蘭西幹線(双葉・西野)
室蘭西幹線(双葉・西野)（電発）追分恵庭線(追分・恵庭)
西当別変電所知内線(大野〜知内)
大野変電所
西当別変電所
道央東幹線(西当別・南早来)
北江別線(西当別・北江別)

停電区間（停電設備）
西室蘭開閉所 １０５＜室蘭西幹線１号線（双葉）＞
室蘭西幹線(双葉・西室蘭) １Ｌ
双葉開閉所 103(室蘭西幹線 1 号線(双葉･西室蘭))
西滝川変電所 １０１＜滝川幹線１号線＞
名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) ２Ｌ
西室蘭開閉所 １０５＜室蘭西幹線１号線（双葉）＞
西室蘭開閉所 １０６＜室蘭西幹線２号線（双葉）＞
西室蘭開閉所 １０６＜室蘭西幹線２号線（双葉）＞
室蘭西幹線(双葉・西室蘭) ２Ｌ
室蘭西幹線(双葉・西室蘭) ２Ｌ
双葉開閉所 104(室蘭西幹線 2 号線(双葉･西室蘭))
西室蘭開閉所 １０６＜室蘭西幹線２号線（双葉）＞
西滝川変電所 １０２＜滝川幹線２号線＞
狩勝幹線(南早来・北新得) ２Ｌ
西滝川変電所 １０３＜旭川幹線１号線＞
南札幌変電所 102＜恵庭南札線 2 号線＞
道央南幹線(南早来・西双葉) ２Ｌ
北新得変電所 １１１＜岩松西線１号線＞
西春別線(東釧路・西春別) １Ｌ
北新得変電所 １１２＜岩松西線２号線＞
北幌延線(西名寄 西中川) ２Ｌ
北幌延線(西名寄 西中川) ２Ｌ
西滝川変電所 １０４＜旭川幹線２号線＞
双葉幹線(苫小牧 SS・双葉) ２L（電発）恵庭南札線(南札幌・恵庭) 1L
北幌延線(西名寄 西中川) １Ｌ
道央西幹線(西双葉・西野) ２Ｌ
南九条変電所 Ｌ１０３＜南九条線３号線＞
西野変電所 １１３＜南九条線３号線＞
釧路北線(宇円別・東釧路) １Ｌ
双葉幹線(苫小牧 SS・双葉) １L
北幌延線(西名寄 西中川) １Ｌ
室蘭西幹線(双葉・西野) １Ｌ
西室蘭開閉所 １０１＜胆振幹線１号線＞
胆振幹線(西室蘭・西伊達) １Ｌ
西野変電所 105＜室蘭西幹線 1 号線(西野･双葉)＞
道北幹線(西当別・旭川嵐山) １Ｌ
西室蘭開閉所 １０１＜胆振幹線１号線＞
西室蘭開閉所 １０２＜胆振幹線２号線＞
道北幹線(西当別・旭川嵐山) ２Ｌ
西室蘭開閉所 １０２＜胆振幹線２号線＞（電発）恵庭南札線(南札幌・恵庭) 2L
西小樽線(西野・西小樽) ２Ｌ
恵庭変電所 １０１＜恵庭南札線１号線＞
恵庭変電所 １０２＜恵庭南札線２号線＞
知内発電所 １０２＜知内線２号＞
室蘭西幹線(双葉・西野) １Ｌ
室蘭西幹線(双葉・西野) １Ｌ（電発）追分恵庭線(追分・恵庭) 1L
西当別変電所 ２０３＜道央東幹線１号線＞
知内線(大野〜知内) １L
大野変電所 １０５＜知内線１号線＞
西当別変電所 ２０４＜道央東幹線２号線＞
道央東幹線(西当別・南早来) １L
北江別線(西当別・北江別) １Ｌ
39

作業内容
１．１０５ＰＤ取替
２．確認試験
捻れ防止ダンパー取替
１．１０３ＣＢ無停電点検
１．鉄構塗装アークホーン補修
１．試加圧・検相
１．１０６ＰＤ取替
１．１０６甲導電部取替
特定点検
着雪観測装置点検
１．１０４ＣＢ無停電点検
１．試加圧・検相
１．鉄構塗装鉄塔防錆塗装１．鉄構塗装１．１０２Ｘ導電部 銀メッキ補修・確認試験
OPGW 架線
1.111CB 外部点検、測定試験、保全・西春別線１Ｌ１２５号ロードセル撤去
1.112CB 外部点検、測定試験、保全、投入回路改修
アークホーン補修
捻れ防止ダンパ取替
１．鉄構塗装碍子取替
電線路細密点検 No.511〜No.517（7 基）
捻れ防止ダンパ取替
ＣＳクランプ取替
１．南九条線３号 保護継電器盤取替
１．南九条線３号 保護継電器盤取替
・釧路北線１Ｌ１３号、３２号、８２号 ロードセル新設
碍子取替
アークホーン補修
電線地線張替
101PD 取替
特定点検
１０５ＣＢ 外部点検・測定試験
地線金具取替
101PD 試加圧
102PD 取替
地線金具取替102PD 試加圧
電線路細密点検 No.511〜No.517（7 基）（１）普通点検
１．１０１ＣＢ 一般点検
１．１０２ＣＢ 一般点検
知内線他機器点検（知内線 2 号線）
絶縁抵抗測定絶縁耐力試験
電線路細密点検 No.478〜恵庭 st（6 基）
１．２０３ＣＢ機器点検
普通点検
1.105CB 無停電点検
１．２０４ＣＢ機器点検
振動防止ダンパー取替
道央東幹線振動防止ダンパー取替に伴う予防停電

発電制約

申請区分

制約有

変更

制約有
制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有

制約有

制約有
制約有

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
01204790120480012048101204820120747012048401204850120486012048901204910120492012049301204940120495
012049601204970120498
01204990120500
0120501
012050201205030120504
0120505
0120506
01205070120508012050901205300120510012051101205120120513012051401205150120516012051701205180120519

エリア
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道

作業開始日時2024/10/07 09:00
2024/10/07 09:00
2024/10/07 09:00
2024/10/08 08:00
2024/10/08 08:00
2024/10/08 09:00
2024/10/08 10:00
2024/10/09 09:00
2024/10/10 09:00
2024/10/15 09:00
2024/10/15 09:00
2024/10/16 09:00
2024/10/16 09:00
2024/10/17 09:00
2024/10/17 09:00
2024/10/17 09:00
2024/10/17 09:00
2024/10/18 09:00
2024/10/21 08:00
2024/10/21 09:00
2024/10/21 09:00
2024/10/21 09:00
2024/10/21 18:00
2024/10/22 09:00
2024/10/22 09:00
2024/10/22 09:00
2024/10/22 09:00
2024/10/22 09:00
2024/10/22 09:00
2024/10/22 18:00
2024/10/24 09:00
2024/10/25 14:00
2024/10/25 15:30
2024/10/26 09:00
2024/10/28 09:00
2024/10/29 08:00
2024/10/29 08:00
2024/10/30 09:00
2024/10/31 09:00

作業終了日時2024/10/11 17:00
2024/10/07 17:00
2024/10/07 17:00
2024/10/25 14:00
2024/10/14 17:00
2024/10/11 17:00
2024/10/08 11:00
2024/10/10 17:00
2024/10/11 17:00
2024/10/15 17:00
2024/10/15 17:00
2024/10/18 17:00
2024/10/16 17:00
2024/10/26 17:00
2024/10/26 17:00
2024/10/25 17:00
2024/10/17 17:00
2024/10/18 17:00
2024/10/21 18:00
2024/10/25 17:00
2024/10/25 17:00
2024/10/21 17:00
2024/10/21 19:00
2024/10/24 17:00
2024/10/24 17:00
2024/10/24 17:00
2024/10/24 16:00
2024/10/23 17:00
2024/10/22 17:00
2024/10/22 19:00
2024/10/25 17:00
2024/10/25 15:30
2024/10/25 16:00
2024/10/26 17:00
2024/11/01 17:00
2024/11/15 17:00
2024/10/31 18:00
2024/10/31 17:00
2024/10/31 17:00

停止区分
連続
単日
単日
連続
毎日
毎日
単日
毎日
連続
単日
単日
毎日
単日
連続
連続
連続
単日
単日
単日
連続
連続
単日
単日
毎日
連続
毎日
連続
連続
単日
単日
連続
単日
単日
単日
連続
連続
連続
毎日
単日

0120520

北海道

2024/10/31 14:00

2024/10/31 15:30

単日

作業箇所(作業設備)
追分開閉所
北芽室変電所
追分開閉所
室蘭西幹線(双葉・西野)（電発）追分恵庭線(追分・恵庭)
日勝幹線(北新得・新冠 SWS)
西旭川変電所
室蘭西幹線(双葉・西野)
南早来変電所
北新得変電所
北新得変電所日勝幹線(北新得・新冠 SWS)
北新得変電所
西双葉開閉所
南早来変電所
道央南幹線(南早来・西双葉)
北新得変電所
北新得変電所
東釧路変電所
追分開閉所
釧路北線(宇円別・東釧路)
追分開閉所
東釧路変電所
北新得変電所
道央東幹線(西当別・南早来)
北江別線(西当別・北江別)
道央東幹線(西当別・南早来)
南早来変電所
西野変電所
東釧路変電所
南早来変電所
室蘭西幹線(双葉・西野)
室蘭西幹線(双葉・西野)
道央南幹線(南早来・西双葉)
釧路北線(宇円別・東釧路)
道央北幹線(西野・西当別)
西野変電所
道央北幹線(西野・西当別)
西札幌線(西札幌・篠路)
西旭川変電所

0120521北海道

2024/10/31 15:30

2024/10/31 16:00

単日

西旭川変電所

012052201205230120524012052501205260120528012052901205310120532

北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道

2024/11/01 09:00
2024/11/01 09:00
2024/11/05 10:00
2024/11/05 11:00
2024/11/06 09:00
2024/11/06 10:00
2024/11/06 13:00
2024/11/08 08:00
2024/11/11 08:00

2024/11/01 17:00
2024/11/01 17:00
2024/11/05 11:00
2024/11/05 12:00
2024/11/07 17:00
2024/11/06 11:00
2024/11/06 17:00
2024/11/15 17:00
2024/11/16 17:00

単日
単日
単日
単日
毎日
単日
単日
連続
連続

道央北幹線(西野・西当別)
室蘭西幹線(西野・西札幌)
追分開閉所
追分開閉所
静内線(春別 SWS・北静内)
追分開閉所
追分開閉所
道央北幹線(西野・西当別)
せたな大里風力発変電所

0120533

北海道

2024/11/12 09:00

2024/11/12 17:00

単日

高見線(岩清水 SWS・高見 SWS)

01205340120535

北海道
北海道

2024/11/13 09:00
2024/11/19 08:00

2024/11/13 17:00
2024/12/09 17:00

単日
連続

高見線(岩清水 SWS・高見 SWS)
道央北幹線(西野・西当別)

停電区間（停電設備）
追分開閉所 １０１＜（電発）追分恵庭線１号線＞
北芽室変電所 １０２＜岩松西線２号線＞
追分開閉所 １０１＜（電発）追分恵庭線１号線＞
室蘭西幹線(双葉・西野) ２Ｌ（電発）追分恵庭線(追分・恵庭) 2L
日勝幹線(北新得・新冠 SWS) １L
西旭川変電所 １７１＜旭川幹線１Ｌ＞
室蘭西幹線(双葉・西野) ２Ｌ
南早来変電所 ２０４＜苫東厚真線２号線＞
北新得変電所 １８７ｋＶ甲Ａ母線
北新得変電所 105(日勝幹線 1 号線(新冠･北新得))日勝幹線(北新得・新冠 SWS) ２L
北新得変電所 105(日勝幹線 1 号線(新冠･北新得))
西双葉開閉所 ２０４＜道央南幹線２号線＞
南早来変電所 ２０８＜道央南幹線２号線＞
道央南幹線(南早来・西双葉) ２Ｌ
北新得変電所 106(日勝幹線 2 号線(新冠･北新得))
北新得変電所 106(日勝幹線 2 号線(新冠･北新得))
東釧路変電所 １８７ｋＶ甲母線
追分開閉所 １０２＜（電発）追分恵庭線２号線＞
釧路北線(宇円別・東釧路) １Ｌ
追分開閉所 １０２＜（電発）追分恵庭線２号線＞
東釧路変電所 １０１＜釧路北線１号線＞
北新得変電所 １０７＜富村線＞
道央東幹線(西当別・南早来) ２L
北江別線(西当別・北江別) ２Ｌ
道央東幹線(西当別・南早来) ２L
南早来変電所 ２０１＜道央東幹線１号線＞
西野変電所 106＜室蘭西幹線 2 号線(西野･双葉)＞
東釧路変電所 １０１＜釧路北線１号線＞
南早来変電所 ２０２＜道央東幹線２号線＞
室蘭西幹線(双葉・西野) ２Ｌ
室蘭西幹線(双葉・西野) ２Ｌ
道央南幹線(南早来・西双葉) ２Ｌ
釧路北線(宇円別・東釧路) ２Ｌ
道央北幹線(西野・西当別) １Ｌ
西野変電所 ２０２＜泊幹線２号線＞
道央北幹線(西野・西当別) １Ｌ
西札幌線(西札幌・篠路) １Ｌ
西旭川変電所 １７３＜名寄幹線１号線（嵐山〜西旭川）＞
西旭川変電所 １７３＜名寄幹線１号線（嵐山〜西旭川）＞
道央北幹線(西野・西当別) １Ｌ
室蘭西幹線(西野・西札幌) １Ｌ
追分開閉所 １０３＜（電発）新得追分線１号線＞
追分開閉所 １０４＜（電発）新得追分線２号線＞
静内線(春別 SWS・北静内) １L
追分開閉所 １０１＜（電発）追分恵庭線１号線＞
追分開閉所 １０２＜（電発）追分恵庭線２号線＞
道央北幹線(西野・西当別) １Ｌ
せたな大里風力発変電所 １０１＜函館幹線１号線＞
高見線(岩清水 SWS・高見 SWS) １L
高見線(岩清水 SWS・高見 SWS) ２L
道央北幹線(西野・西当別) ２Ｌ
40

作業内容
１．101 保護継電器盤取替（主・後備）
１０２ＸＥ操作箱修繕
101 キャリアリレー装置組合せ試験
電線地線張替
電線路細密点検 No.478〜恵庭 st（6 基）
振動防止ダンパ取替
1.171CB 開閉点検（点検内で遠方入・切あり）
ＣＳクランプ取替
204CB 一般点検
105 甲操作箱修繕
105 甲操作箱修繕
直線スリーブ改修
105 乙操作箱修繕
保護継電器盤取替
保護継電器盤取替
腕金改造
106 甲操作箱修繕
106 乙操作箱修繕
187kV 甲 PD 母線立下げﾘｰﾄﾞ作成・接続102 保護継電器盤取替（主・後備）碍子取替
102 キャリアリレー装置組合せ試験（主・後備）187kV 甲 PD 試加圧
１０７ＰＤ（青相・赤相）撤去・取付
振動防止ダンパー取替
道央東幹線振動防止ダンパー取替に伴う予防停電
特定点検
201CB 一般点検
１０６ＣＢ 外部点検・測定試験
187kV 乙 PD 試加圧
202CB 一般点検
絶縁抵抗測定絶縁耐力試験
使用前自主検査
碍子取替
電線張替（碍子取替含む）
外部点検・測定試験・内部点検・保全作業
振動防止ダンパー取替
予防停電（１）使用前自主検査（絶縁耐力試験）（１）低圧検相
地線金具取替
道央北幹線地線金具取替に伴う予防停電
103CB 一般点検（無停電）104CB 一般点検（無停電）
捻れ防止ダンパ取替
101CB 一般点検（無停電）102CB 一般点検（無停電）
地線張替
函館幹線 1L 作業に伴う発電所構内停止【直営】
1.架線金具調査：1 基
設備点検
電線張替（碍子取替含む）

発電制約

制約有

制約有

制約有

制約有
制約有

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号01205360120537012053801205390120540012054101205420120543012054401205450120546012054701205480120549012055001205510120552

エリア
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道

作業開始日時2024/11/19 08:00
2024/11/19 09:00
2024/11/26 09:00
2024/12/03 09:00
2024/12/04 09:00
2024/12/05 09:00
2024/12/05 09:00
2024/12/18 09:00
2024/12/19 09:00
2025/01/22 09:00
2025/01/23 09:00
2025/01/29 09:00
2025/01/30 09:00
2025/01/31 09:00
2025/02/01 12:00
2025/02/01 14:00
2025/03/04 09:00

作業終了日時2024/11/29 17:00
2024/11/22 16:00
2024/11/29 16:00
2024/12/04 17:00
2024/12/04 17:00
2024/12/05 17:00
2024/12/05 17:00
2024/12/18 17:00
2024/12/19 17:00
2025/01/22 16:00
2025/01/23 16:00
2025/01/29 16:00
2025/01/30 16:00
2025/02/01 12:00
2025/02/01 14:00
2025/02/01 16:00
2025/03/05 17:00

停止区分
連続
毎日
毎日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
単日
単日
毎日

作業箇所(作業設備)
道央北幹線(西野・西当別)
旭川幹線(西滝川・西旭川)
旭川幹線(西滝川・西旭川)
道央北幹線(西野・西当別)
西札幌線(西札幌・篠路)
道央北幹線(西野・西当別)
室蘭西幹線(西野・西札幌)
南早来変電所
南早来変電所
北幌延線(西名寄 西中川)
北幌延線(西名寄 西中川)
名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)
名寄幹線(旭川嵐山・西名寄)
道央南幹線(南早来・西双葉)
道央南幹線(南早来・西双葉)
道央南幹線(南早来・西双葉)
岩清水開閉所

停電区間（停電設備）
道央北幹線(西野・西当別) ２Ｌ
旭川幹線(西滝川・西旭川) １Ｌ
旭川幹線(西滝川・西旭川) ２Ｌ
道央北幹線(西野・西当別) ２Ｌ
西札幌線(西札幌・篠路) ２Ｌ
道央北幹線(西野・西当別) ２Ｌ
室蘭西幹線(西野・西札幌) ２Ｌ
南早来変電所 １１４＜追分線２号線＞
南早来変電所 １１３＜追分線１号線＞
北幌延線(西名寄 西中川) ２Ｌ
北幌延線(西名寄 西中川) １Ｌ
名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) ２Ｌ
名寄幹線(旭川嵐山・西名寄) １Ｌ
道央南幹線(南早来・西双葉) ２Ｌ
道央南幹線(南早来・西双葉) ２Ｌ
道央南幹線(南早来・西双葉) ２Ｌ
岩清水開閉所 １０２＜奥新冠線＞

41

作業内容
地線張替
難着雪リング取替
難着雪リング取替
振動防止ダンパー取替：No.33〜34、49〜53 7 基
道央北幹線振動防止ダンパーに伴う予防停電
地線金具取替：No.78、79、81 3 基
道央北幹線地線金具取替に伴う予防停電
114CB 動作回数計交換
113CB 動作回数計交換
冠雪落し
冠雪落し
冠雪落し
冠雪落し
リード線接続：連系 ps 鉄構 1 基
使用前自主検査
使用前自主検査
１８７ｋＶ奥新冠線 主・後備保護盤 電源装置修繕

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
02215650224961

エリア
東北
東北

作業開始日時2023/03/18 08:40
2023/03/24 09:40

作業終了日時2023/05/06 17:20
2023/12/22 16:20

停止区分
連続
連続

作業箇所(作業設備)
北新幹線１号
仙台変電所

0225663東北

2023/04/03 08:40

2023/04/14 17:20

連続

北新幹線１号

02257120230001
02257110230000
02257940225791022577402290180229017022592302257730225814022581302259220229105
022568502290460229104
022581102289430226593022658802257660225810022659202256670226587022576502289420225666
02290450229044022573102257270225730022572602289410226585022658602265910226590022571002290940229108022592102259260229093

東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北

2023/04/11 09:00
2023/04/12 08:40
2023/04/13 09:00
2023/04/14 08:40
2023/04/22 09:20
2023/04/26 09:20
2023/05/08 09:20
2023/05/11 08:40
2023/05/11 12:40
2023/05/15 08:40
2023/05/15 09:20
2023/05/16 08:30
2023/05/22 08:30
2023/05/22 08:40
2023/05/26 08:40
2023/05/29 08:40
2023/05/29 08:40
2023/05/29 08:40
2023/06/07 08:40
2023/06/07 09:20
2023/06/08 09:20
2023/06/09 09:20
2023/06/12 08:40
2023/06/12 08:40
2023/06/12 09:20
2023/06/13 08:40
2023/06/14 09:20
2023/06/19 08:40
2023/06/20 09:20
2023/06/22 08:40
2023/06/27 08:40
2023/07/10 08:40
2023/07/18 08:20
2023/07/18 08:30
2023/07/24 08:20
2023/07/24 08:30
2023/08/01 09:20
2023/08/17 09:20
2023/08/21 09:20
2023/08/23 09:20
2023/08/28 09:20
2023/09/04 08:40
2023/09/04 08:40
2023/09/04 08:40
2023/09/11 08:40
2023/09/11 08:40
2023/09/11 08:40

2023/04/12 17:00
2023/04/12 17:20
2023/04/14 17:00
2023/04/14 17:20
2023/04/25 17:10
2023/04/29 17:10
2023/05/10 17:10
2023/05/11 12:20
2023/05/11 16:20
2023/05/19 17:20
2023/05/17 17:10
2023/05/19 17:30
2023/05/25 17:30
2023/05/26 17:20
2023/05/28 17:20
2023/07/31 17:20
2023/07/31 17:20
2023/05/31 17:20
2023/06/09 17:20
2023/06/07 17:10
2023/06/08 17:10
2023/06/09 17:10
2023/06/16 17:20
2023/06/14 17:20
2023/06/13 17:10
2023/06/20 17:20
2023/06/15 17:10
2023/06/23 17:20
2023/06/21 17:10
2023/06/29 17:20
2023/06/30 17:20
2023/07/14 17:20
2023/07/21 17:40
2023/07/21 17:20
2023/07/27 17:40
2023/07/27 17:20
2023/08/03 17:10
2023/08/18 17:10
2023/08/22 17:10
2023/08/25 17:10
2023/08/28 17:10
2023/09/08 17:20
2023/09/08 17:20
2023/09/08 17:20
2023/09/16 16:20
2023/09/16 17:20
2023/09/15 17:20

連続
単日
連続
単日
連続
連続
連続
単日
単日
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
単日
単日
単日
連続
連続
毎日
連続
毎日
連続
毎日
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
毎日
毎日
毎日
毎日
単日
連続
毎日
連続
連続
連続
毎日

飯豊幹線１号
新潟変電所
飯豊幹線２号
新潟変電所
米沢変電所
米沢変電所
西山形変電所
北新潟変電所
北新潟変電所
北奥幹線１号西山形変電所
青葉幹線１号
青葉幹線２号
北奥幹線２号陸羽幹線１号
五頭幹線１号
五頭幹線１号陸羽幹線２号名取幹線１号
南相馬変電所
南相馬変電所
南相馬変電所蔵王幹線１号名取幹線２号
南相馬変電所
高田技術センター送電課
南相馬変電所蔵王幹線２号
南相馬変電所
高田技術センター送電課
中越幹線１号
中越幹線２号
福島変電所
須賀川変電所
福島変電所
須賀川変電所
南相馬変電所
南相馬変電所
南相馬変電所
南相馬変電所
南相馬変電所
新潟幹線１号
山形幹線１号
宮城幹線１号
北青幹線１号
北青幹線１号
山形幹線２号

0226584東北

2023/09/11 09:20

2023/09/16 17:10

毎日

南相馬変電所

02259380225806
0225805東北東北東北2023/09/12 08:40
2023/09/13 09:40
2023/09/14 09:40

2023/11/02 17:20
2023/09/13 15:20
2023/09/14 15:20

連続
単日
単日

北新幹線２号
石巻変電所
石巻変電所

停電区間（停電設備）
北新幹線１号
宮城幹線２号
北新幹線１号
飯豊幹線１号
飯豊幹線１号
飯豊幹線２号
飯豊幹線２号
蔵王幹線１号
蔵王幹線２号
南山形幹線１号
北新幹線１号
北新幹線２号
北奥幹線１号
南山形幹線２号
青葉幹線１号
青葉幹線２号
北奥幹線２号陸羽幹線１号
五頭幹線１号
五頭幹線１号陸羽幹線２号名取幹線１号
南相馬２７５ｋＶＹＡ母線
南相馬２７５ｋＶＸＡ母線
南相馬２７５ｋＶＹＡ母線
蔵王幹線１号名取幹線２号
南相馬２７５ｋＶＸＡ母線
東上越幹線１号
南相馬２７５ｋＶＹＡ母線
蔵王幹線２号
南相馬２７５ｋＶＹＡ母線
東上越幹線２号
中越幹線１号
中越幹線２号
阿武隈幹線１号
阿武隈幹線１号
阿武隈幹線２号
阿武隈幹線２号
南相馬２７５ｋＶＹＡ母線
南相馬２７５ｋＶＹＡ母線
南相馬２７５ｋＶＹＡ母線
南相馬２７５ｋＶＸＡ母線
南相馬２７５ｋＶＸＡ母線
新潟幹線１号
山形幹線１号
宮城幹線１号
北青幹線１号
北青幹線１号
山形幹線２号
南相馬２７５ｋＶＹＡ母線
北新幹線２号
鳴瀬幹線１号
鳴瀬幹線２号42

作業内容
電線・地線張替（建設センター工事）
配開改良，操作盤改造，空気配管撤去宮城幹線配開改良
定期点検 NO29-NO59，防錆塗装 NO53-NO86 電線内部腐食点検
NO41-NO42
難着雪リング補修 No173〜No177 架線金具補修 No146,147
ロケータ盤撤去関連：CT 回路，CB パレット切離し
難着雪リング補修 No173〜No177 架線金具補修 No146,147
ロケータ盤撤去関連：CT 回路，CB パレット切離し
Ｏ１系機器Ｒｙ普細点検Ｏ１細密点検
Ｏ２系機器Ｒｙ普細点検Ｏ２細密点検Ｏ３３系機器Ｒｙ普細点検Ｓ３３細密点検
ロケータ単独撤去関連：ロケータ盤切離しロケータ単独撤去関連：ロケータ盤切離し
架渉線点検，ルーズＳＰ補修
Ｏ３４系機器Ｒｙ普細点検Ｓ３４細密点検
防錆塗装
防錆塗装
架渉線点検
防錆塗装，架線金具塗装
五頭幹線配開関連：ＣＢ，ＬＳ他取替
CB,LS 取替に伴う引込線補修
防錆塗装，架線金具塗装
防錆塗装
南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連縦母線〜Ｏ４３引下げ線切離し南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連Ｘ４３引下げ線切離し撤去
南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連Ｙ４３引下げ線切離し
架渉線点検他
防錆塗装
南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連Ｘ４３撤去
定期点検 No.４０〜No.８０防錆塗装 No.９５〜９８
南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連Ｙ４３撤去
架渉線点検他
南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連Ｏ４３撤去
定期点検 No.４０〜No.８０防錆塗装 No.９５〜９８
電線付属品補修 163-166
電線付属品補修 163-166，部材取替 160
Ｏ５ブロック点検工事Ｏ５ブッシング点検工事，鉄構他修繕工事
Ｏ１ブロック他機器Ｒｙ点検ＵＴ点検
Ｏ６ブロック点検工事Ｏ６ブッシング点検工事，鉄構他修繕工事
Ｏ２ブロック他機器Ｒｙ点検ＵＴ点検
南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連Ｏ４３据付
南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連Ｙ４３据付・調整
南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連Ｙ４３据付，調整
南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連Ｘ４３据付，調整
南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連Ｙ４３据付・調整
定期点検 Ｎｏ．３７〜Ｎｏ．５９
防錆塗装
防錆塗装
架渉線点検，支持物点検，防錆塗装電線補修（サンプリング）
架渉線点検，防錆塗装
防錆塗装
南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連Ｏ４３・Ｙ４３引下げ線，ＸＹコモン線
接続
電線張替北新幹線電線張替他４ 建セ上越
制御ケーブル切離し（機器異常監視装置単独撤去）
制御ケーブル切離し（機器異常監視装置単独撤去）

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
02257090226589022659402290130226583022576002258150225920022592502291960229051

エリア
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北

作業開始日時2023/09/18 08:40
2023/09/18 09:20
2023/09/18 09:20
2023/09/19 08:40
2023/09/20 09:20
2023/09/21 08:40
2023/09/25 08:40
2023/09/25 08:40
2023/09/25 08:40
2023/09/25 09:10
2023/10/02 08:40

作業終了日時2023/09/22 17:20
2023/09/18 17:10
2023/09/19 17:10
2023/09/23 17:20
2023/09/20 17:10
2023/10/22 16:20
2023/09/29 17:20
2023/09/29 16:20
2023/09/30 17:20
2023/10/14 16:50
2023/11/30 17:20

停止区分
連続
単日
毎日
連続
単日
連続
連続
連続
連続
連続
連続

作業箇所(作業設備)
新潟幹線２号
南相馬変電所
南相馬変電所
新潟変電所
南相馬変電所
新潟幹線２号
宮城幹線２号
北青幹線２号
北青幹線２号
北青幹線２号
五頭幹線１号

0229086東北

2023/10/02 08:40

2023/10/03 18:40

連続

新庄変電所

0230301
0225900

東北東北2023/10/02 09:00
2023/10/03 09:00

2023/10/02 17:30
2023/10/05 17:30

単日
連続

宮城変電所
宮城変電所

0229084東北

2023/10/04 08:40

2023/10/05 18:40

連続

新庄変電所

0229082東北2023/10/09 08:40

2023/10/10 18:40

連続

新庄変電所

02259140225664東北東北2023/10/10 08:10
2023/10/10 08:40

2023/10/13 17:50
2023/10/20 17:20

連続
連続

西仙台変電所
北新幹線２号

0229080

東北

2023/10/11 08:40

2023/10/12 19:00

連続

新庄変電所

0229098
0225784022576202259020229097022578102257610225901
0229096022594102256610225799022578802257870225798
022578602257850225895022594002291670229166
02291650225802022589402291620225801
022589302258220225800
0225823022915602291520229159

東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北

2023/10/11 08:40
2023/10/16 08:30
2023/10/16 08:40
2023/10/16 09:10
2023/10/20 08:40
2023/10/23 08:30
2023/10/23 08:40
2023/10/23 09:10
2023/10/27 08:40
2023/11/03 08:40
2023/11/06 08:40
2023/11/06 09:30
2023/11/08 09:40
2023/11/09 09:40
2023/11/13 09:30
2023/11/13 09:40
2023/11/14 09:40
2023/11/16 08:40
2023/11/16 08:40
2024/01/10 09:40
2024/01/11 09:40
2024/01/12 09:40
2024/01/13 08:40
2024/01/15 08:40
2024/01/19 09:40
2024/01/22 08:40
2024/01/22 08:40
2024/02/14 09:10
2024/02/19 08:40
2024/02/20 09:10
2024/03/08 09:40
2024/03/10 08:40
2024/03/19 09:40

2023/10/18 17:20
2023/10/21 18:00
2023/10/21 17:20
2023/10/20 17:20
2023/10/27 17:20
2023/10/28 18:00
2023/10/28 17:20
2023/10/27 17:20
2023/11/10 17:20
2023/11/05 17:20
2023/11/15 17:20
2023/11/06 15:30
2023/11/08 16:20
2023/11/09 16:20
2023/11/13 15:30
2023/11/13 16:20
2023/11/14 16:20
2023/11/18 17:00
2023/12/01 17:20
2024/01/10 17:20
2024/01/11 17:20
2024/01/12 17:20
2024/01/19 17:20
2024/01/19 17:20
2024/01/19 17:20
2024/02/17 17:20
2024/01/26 17:20
2024/02/15 17:20
2024/03/08 17:20
2024/02/21 17:20
2024/03/08 17:20
2024/03/19 17:20
2024/03/19 17:20

連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
連続
単日
単日
単日
連続
連続
単日
連続
連続
連続
連続
連続
単日
連続
単日

朝日幹線１号
新庄変電所
陸羽幹線１号
宮城変電所
朝日幹線２号
新庄変電所
陸羽幹線２号
宮城変電所
飯豊幹線１号
蔵王幹線１号
五頭幹線２号
ＪＲ新古川変電所
新庄変電所
新庄変電所
ＪＲ新古川変電所
新庄変電所
新庄変電所
蔵王幹線２号
蔵王幹線２号
仙台変電所
仙台変電所
仙台変電所
仙台幹線１号
仙台幹線１号
仙台変電所
仙台幹線２号
仙台幹線２号
仙台変電所
仙台幹線１号
仙台変電所
仙台変電所
仙台幹線２号
仙台変電所

停電区間（停電設備）
新潟幹線２号
南相馬２７５ｋＶＸＡ母線
南相馬２７５ｋＶＸＡ母線
新潟幹線２号
南相馬２７５ｋＶＹＡ母線
新潟幹線２号
宮城幹線２号
北青幹線２号
北青幹線２号
北青幹線２号
五頭幹線１号
山形幹線１号
北上幹線１号
北上幹線２号
山形幹線２号陸羽幹線１号
朝日幹線１号
北新幹線２号陸羽幹線２号
朝日幹線１号陸羽幹線１号陸羽幹線１号陸羽幹線１号
朝日幹線２号陸羽幹線２号陸羽幹線２号陸羽幹線２号
飯豊幹線１号
蔵王幹線１号
五頭幹線２号
ＪＲ新古川線１号
山形幹線１号
山形幹線２号
ＪＲ新古川線２号
陸羽幹線１号陸羽幹線２号
蔵王幹線２号
蔵王幹線２号
宮城幹線１号
宮城幹線２号
仙台幹線２号
仙台幹線１号
仙台幹線１号
仙台幹線１号
仙台幹線２号
仙台幹線２号
仙台幹線２号
仙台幹線１号
仙台幹線１号
仙台幹線１号
仙台幹線２号
仙台幹線２号43

作業内容
定期点検 Ｎｏ．３７〜Ｎｏ．５９
南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連Ｘ４３引下げ線作成・接続
南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連架線接続・調整，試充電O2 普細点,X2,Y2,2A,2AG,CVT 普点,鉄構,GW 普点,機器塗装
南相馬（変）２７５ｋＶ配開改良関連試充電
新潟幹線保安対策２２関連鉄塔組立，移線，電線張替
防錆塗装
架渉線点検，支持物点検，防錆塗装
架渉線点検，防錆塗装
北青幹線ＯＰＧＷ張替９９ＯＰＧＷ張替 Ｎｏ．９９〜Ｎｏ．１０６
五頭幹線配開改良関連：五頭幹線１号Ｘ３１，Ｙ３１取替，試充電あり
新庄（変）２７５ｋＶ母連系リレー整備新 275kVBP 盤 山形幹線 1 号条
件回路接続
ＳＢ３Ｒｙ修繕（設備改修５０）
Ｓ４ＧＩＳ普点，操作盤細点他ＳＢ４Ｒｙ修繕
新庄（変）２７５ｋＶ母連系リレー整備新 275kVBP 盤 山形幹線 2 号条
件回路接続
新庄（変）２７５ｋＶ母連系リレー整備新 275kVBP 盤 陸羽幹線 1 号条
件回路接続
Ｏ４１普点，Ｒｙ普点
定期点検 NO29-NO59，防錆塗装 NO53-NO86
新庄（変）２７５ｋＶ母連系リレー整備新 275kVBP 盤 陸羽幹線 2 号条
件回路接続がいし取替（朝日幹線がいし取替 209）
Ｏ３１系機器Ｒｙ普細点検Ｓ３１細密点検，ＧＩＳ接地板修繕
把持部点検
Ｏ５５普点（ＵＴ点検），５５Ａ普点がいし取替（朝日幹線がいし取替 209）
Ｏ３２系機器Ｒｙ普細点検Ｓ３２細密点検，ＧＩＳ接地板修繕
把持部点検
Ｏ５６普点（ＵＴ点検），５６Ａ普点がいし増結（飯豊幹線雪害防止 232）
鉄塔建替白石太陽光支線新設 建セ送電
防錆塗装 NO7-NO45
ＶＣＴ精密点検
新庄（変）他ＳＰＣ撤去陸羽幹線，山形幹線ＳＰＣ撤去
新庄（変）他ＳＰＣ撤去陸羽幹線，山形幹線ＳＰＣ撤去
ＶＣＴ精密点検
新庄（変）他ＳＰＣ撤去陸羽幹線，山形幹線ＳＰＣ撤去
新庄（変）他ＳＰＣ撤去陸羽幹線，山形幹線ＳＰＣ撤去
ルーズスペーサ補修
鉄塔建替白石太陽光支線新設 建セ送電
２７５ｋＶＢＰ２系列化（２７５ｋＶ母線保護リレー整備）
２７５ｋＶＢＰ２系列化（２７５ｋＶ母線保護リレー整備）
２７５ｋＶＢＰ２系列化（２７５ｋＶ母線保護リレー整備）
鉄塔組立他
防錆塗装
２７５ｋＶＢＰ２系列化（２７５ｋＶ母線保護リレー整備）
鉄塔組立，移線，緊線他
防錆塗装
Ｏ２ブロック点検
仮アーム撤去，移線，緊線，既設撤去他
Ｏ１ブロック点検
２７５ｋＶＢＰ切替，ＶＣＴ組合せ（２７５ｋＶ母線保護リレー整備）
仮アーム撤去，鉄塔組立他
２７５ｋＶＢＰ切替，ＶＣＴ組合せ（２７５ｋＶ母線保護リレー整備）

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
02291550229154022911602297500229601
02297490229668022946702295030229658022934002294660229339022925802293070229571022945702294560229788022954002293460229316022978702295410229389022934502293140229388022896102297480228960
02300350229500
02289580229747022895702300340230028023002702297900229795022949902296670229666022978902297970229794022972602297250229796022946302295940229717022975802294620229593

エリア
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北

作業開始日時2024/03/21 09:40
2024/03/22 09:40
2024/03/25 09:40
2024/04/09 08:30
2024/04/09 09:10
2024/04/13 08:30
2024/04/15 08:30
2024/04/15 08:40
2024/04/15 08:40
2024/04/22 08:30
2024/04/22 08:40
2024/04/22 08:40
2024/04/25 08:40
2024/05/08 08:40
2024/05/08 08:40
2024/05/09 08:40
2024/05/09 09:40
2024/05/10 09:40
2024/05/13 08:40
2024/05/14 09:30
2024/05/14 09:40
2024/05/20 08:40
2024/05/20 08:40
2024/05/20 09:30
2024/05/21 09:00
2024/05/21 09:40
2024/05/27 08:40
2024/05/28 09:00
2024/05/28 09:20
2024/05/29 08:30
2024/05/29 09:20
2024/06/02 08:40
2024/06/04 08:30
2024/06/04 09:20
2024/06/05 08:30
2024/06/05 09:20
2024/06/06 14:40
2024/06/08 08:40
2024/06/08 14:40
2024/06/10 08:30
2024/06/10 08:40
2024/06/11 08:30
2024/06/12 08:30
2024/06/17 08:30
2024/06/17 08:30
2024/06/17 08:30
2024/06/17 08:40
2024/06/18 08:30
2024/06/20 08:30
2024/06/24 08:30
2024/06/24 08:40
2024/06/24 08:40
2024/07/01 08:30
2024/07/01 08:30
2024/07/01 08:40
2024/07/01 08:40

作業終了日時2024/03/21 17:20
2024/03/22 17:20
2024/12/19 16:20
2024/04/12 17:30
2024/05/15 16:50
2024/04/16 17:30
2024/04/19 17:30
2024/04/19 17:20
2024/04/16 17:20
2024/04/25 17:30
2024/04/24 17:20
2024/04/26 17:20
2024/04/27 17:20
2024/07/18 17:20
2024/07/18 15:20
2024/05/16 17:20
2024/05/11 17:20
2024/05/16 17:20
2024/05/17 17:20
2024/05/14 17:00
2024/05/17 17:20
2024/05/24 17:20
2024/05/24 17:20
2024/05/20 17:00
2024/05/24 17:00
2024/05/24 17:20
2024/05/31 17:20
2024/05/31 17:00
2024/05/28 17:10
2024/06/03 17:30
2024/05/29 17:10
2024/06/02 14:20
2024/06/07 17:30
2024/06/04 17:10
2024/06/10 17:30
2024/06/05 17:10
2024/06/06 18:20
2024/06/08 14:20
2024/06/08 18:20
2024/06/14 17:30
2024/06/14 17:20
2024/06/14 17:30
2024/06/14 17:30
2024/06/19 17:30
2024/06/21 17:30
2024/06/22 17:30
2024/06/21 17:20
2024/06/19 17:30
2024/06/21 17:30
2024/06/29 17:30
2024/06/28 17:20
2024/06/28 17:20
2024/07/26 15:30
2024/07/26 17:30
2024/07/05 17:20
2024/07/05 17:20

停止区分
単日
単日
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
毎日
連続
連続
単日
連続
連続
連続
単日
連続
連続
連続
連続
単日
連続
単日
単日
連続
単日
連続
単日
単日
単日
単日
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続

作業箇所(作業設備)
仙台変電所
仙台変電所
仙台変電所
十和田幹線１号
西仙台変電所
十和田幹線２号
大潟幹線１号
蔵王幹線１号
宮城幹線２号
大潟幹線２号
北新幹線１号
蔵王幹線２号
北新幹線２号
五頭幹線２号
五頭幹線２号
蔵王幹線２号
米沢変電所
米沢変電所
北奥幹線１号
西仙台変電所
東上越幹線１号
新潟変電所
北奥幹線２号
西仙台変電所飯豊幹線１号
東上越幹線２号
新潟変電所
飯豊幹線２号
南相馬変電所
北上幹線１号
南相馬変電所
朝日幹線１号
青葉幹線１号
南相馬変電所
北上幹線２号
南相馬変電所
朝日幹線２号
朝日幹線１号
朝日幹線２号
北青幹線１号
北青幹線１号
青葉幹線２号
秋田幹線１号
秋田幹線２号
北青幹線２号
十和田幹線１号
北青幹線２号
岩手変電所
岩手変電所
十和田幹線２号
陸羽幹線１号陸羽幹線１号
岩手幹線１号
岩手変電所
陸羽幹線２号陸羽幹線２号

停電区間（停電設備）
宮城幹線１号
宮城幹線２号
宮城幹線２号
十和田幹線１号
蔵王幹線２号
十和田幹線２号
大潟幹線１号
蔵王幹線１号
宮城幹線２号
大潟幹線２号
北新幹線１号
蔵王幹線２号
北新幹線２号
五頭幹線２号
五頭幹線２号
蔵王幹線２号
蔵王幹線２号
蔵王幹線２号
北奥幹線１号
蔵王幹線２号
東上越幹線１号
飯豊幹線１号
北奥幹線２号
蔵王幹線１号
飯豊幹線１号
東上越幹線２号
飯豊幹線２号
飯豊幹線２号
南相馬２７５ｋＶＸＢ母線
北上幹線１号
南相馬２７５ｋＶＹＢ母線
朝日幹線１号
青葉幹線１号
南相馬２７５ｋＶＸＢ母線
北上幹線２号
南相馬２７５ｋＶＹＢ母線
朝日幹線２号
朝日幹線１号
朝日幹線２号
北青幹線１号
北青幹線１号
青葉幹線２号
秋田幹線１号
秋田幹線２号
北青幹線２号
十和田幹線１号
北青幹線２号
早池峰幹線１号
早池峰幹線２号
十和田幹線２号
陸羽幹線１号陸羽幹線１号
岩手幹線１号
岩手幹線１号陸羽幹線２号陸羽幹線２号
44

作業内容
２７５ｋＶＢＰ切替，ＶＣＴ組合せ（２７５ｋＶ母線保護リレー整備）
２７５ｋＶＢＰ切替，ＶＣＴ組合せ（２７５ｋＶ母線保護リレー整備）
配開改良，操作盤改造，空気配管撤去宮城幹線配開改良
架渉線点検
蔵王幹線２号リレー３端子化改造（蔵王幹線２号リレー整備）
架渉線点検
ルーズスペーサ補修 No.15〜No.36 18 径間防錆塗装 4 基
防錆塗装
立下げ線補修（変電依頼工事）
防錆塗装 4 基
定期点検，ＮＢＤ補修 NO59-越後開
防錆塗装
定期点検，ＮＢＤ補修 NO59-越後開ＣＢ，ＬＳ更新に伴う引下げ線補修
五頭幹線配開改良関連：ＣＢＬＳ取替
使用前自主検査白石太陽光支線新設 建セ送電
米沢（変）蔵王幹線リレー整備ＦＬ追加改造
米沢（変）蔵王幹線リレー整備３端子化改造
架渉線点検
Ｏ３８普点他，Ｒｙ細点他
定期点検(架空) No122,上越 SS 防錆塗装 5 基O3,3A,3AG,鉄構,GW 普点,O3 塗装
架渉線点検
Ｏ３７普点他，Ｒｙ細点他
架渉線点検 No169〜193
定期点検(架空) No122,上越 SS 防錆塗装 5 基O4,4A,4AG,鉄構,GW 普点,O4 塗装
架渉線点検 No169〜193
南相馬(変)２７５ｋＶＯ４１他点検工事
架渉線点検
南相馬(変)２７５ｋＶＯ４１他点検工事
ＢＰ盤取替関連：ＡＢＰ１系切替
定期点検
南相馬(変)２７５ｋＶＯ４２他点検工事
架渉線点検
南相馬(変)２７５ｋＶＯ４２他点検工事
ＢＰ盤取替関連：ＡＢＰ１系切替
ＢＰ盤取替関連：ＡＢＰ２系切替
ＢＰ盤取替関連：ＡＢＰ２系切替
架渉線点検，防錆塗装
架渉線点検
定期点検
腕金防錆塗装 No.270〜No.273 4 基
腕金防錆塗装 No.270〜No.273 4 基
架渉線点検，防錆塗装
架渉線点検
架渉線点検
Ｏ３５ブロック点検
Ｏ３６ブロック点検
架渉線点検
把持部点検
定期点検，架線金具塗装
岩手幹線引出口変更工事引出口変更
岩手幹線１号屋外機器更新岩手幹線１号屋外機器更新に伴う停止
把持部点検
定期点検，架線金具塗装

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
022941602294150229741022974602296960229757022974502294020229654

エリア
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北

作業開始日時2024/07/05 07:40
2024/07/05 12:40
2024/07/09 08:30
2024/07/22 08:30
2024/07/26 08:30
2024/07/26 15:30
2024/07/30 08:30
2024/08/27 09:10
2024/09/02 08:30

作業終了日時2024/07/05 12:20
2024/07/05 17:20
2024/07/11 17:30
2024/07/27 17:30
2024/07/26 17:30
2024/07/26 17:30
2024/08/02 17:30
2024/08/30 17:20
2024/09/05 17:30

停止区分
単日
単日
毎日
連続
単日
単日
連続
連続
連続

作業箇所(作業設備)
須賀川変電所
須賀川変電所
岩手幹線１号
早池峰幹線１号
岩手幹線１号
岩手変電所
早池峰幹線２号
本名変電所
秋田幹線２号

0229331東北

2024/09/02 08:40

2024/11/01 17:20

連続

新潟変電所

0229461022949602293340229575022939902292380229337022946002295740229577022932402293360229573022933302293350229572022923702294590229576

東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北

2024/09/02 08:40
2024/09/02 09:10
2024/09/03 08:40
2024/09/03 08:40
2024/09/03 09:10
2024/09/07 08:40
2024/09/09 08:40
2024/09/09 08:40
2024/09/09 08:40
2024/09/09 08:40
2024/09/10 08:40
2024/09/16 08:40
2024/09/17 08:40
2024/09/23 08:40
2024/09/23 08:40
2024/09/24 08:40
2024/09/28 08:40
2024/09/28 08:40
2024/09/30 08:40

2024/09/06 17:20
2024/09/06 17:20
2024/09/05 17:20
2024/09/06 17:20
2024/09/06 17:20
2024/09/24 17:20
2024/09/13 17:20
2024/09/13 17:20
2024/09/12 17:20
2024/09/13 17:20
2024/09/12 17:20
2024/09/20 17:20
2024/09/20 17:20
2024/09/27 17:20
2024/09/27 17:20
2024/09/27 17:20
2024/10/15 17:20
2024/10/11 17:20
2024/10/04 17:20

連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続

山形幹線１号
仙台変電所
五頭幹線１号
仙台幹線１号
本名変電所
朝日幹線１号新潟幹線２号
山形幹線２号
仙台幹線２号
朝日幹線１号
朝日幹線１号
飯豊幹線１号名取幹線１号
中越幹線１号
飯豊幹線２号名取幹線２号
朝日幹線２号
朝日幹線２号
朝日幹線２号

0229523

東北

2024/10/07 08:40

2024/11/27 17:20

連続

蔵王幹線１号

02295270229528022895502296800229502

東北
東北
東北
東北
東北

2024/10/07 08:40
2024/10/07 08:40
2024/10/07 09:50
2024/10/15 08:30
2024/10/16 08:40

2024/10/27 17:20
2024/10/07 12:50
2024/10/25 17:10
2024/11/08 17:30
2024/11/10 17:20

連続
単日
毎日
連続
連続

蔵王幹線１号
蔵王幹線１号
南相馬変電所
能代変電所
蔵王幹線２号

0229392東北

2024/10/16 09:40

2024/11/01 16:20

連続

本名変電所

0229590022931802289660229740022952502295260229589022896502289540229784022933202294780229501

東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北

2024/10/21 08:40
2024/10/22 08:40
2024/10/25 09:20
2024/10/28 08:30
2024/10/28 08:40
2024/10/28 08:40
2024/10/28 08:40
2024/10/28 09:20
2024/10/28 09:50
2024/11/04 08:30
2024/11/04 08:40
2024/11/04 08:40
2024/11/04 08:40

2024/10/25 17:20
2024/10/23 17:20
2024/10/25 17:40
2024/10/30 17:30
2024/11/17 17:20
2024/10/28 12:50
2024/11/01 17:20
2024/10/28 17:40
2024/11/08 17:10
2024/11/15 17:30
2024/11/22 17:20
2024/11/15 17:20
2024/11/24 17:20

連続
連続
単日
毎日
連続
単日
連続
単日
毎日
連続
連続
連続
連続

宮城幹線１号
北新潟変電所
南相馬変電所
岩手幹線２号
蔵王幹線２号
蔵王幹線２号
宮城幹線２号
南相馬変電所
南相馬変電所
青森変電所
新潟変電所
蔵王幹線１号
蔵王幹線１号

0229393東北

2024/11/06 09:40

2024/11/22 16:20

連続

本名変電所

02296790229665

東北東北2024/11/11 08:30
2024/11/13 08:30

2024/12/04 17:30
2024/11/15 17:30

連続
連続

能代変電所
秋盛幹線１号

停電区間（停電設備）
阿武隈幹線１号
阿武隈幹線２号
岩手幹線１号
早池峰幹線１号
岩手幹線１号
岩手幹線１号
早池峰幹線２号
新潟幹線１号
秋田幹線２号新潟幹線２号
山形幹線１号
宮城幹線２号
五頭幹線１号
仙台幹線１号新潟幹線２号
朝日幹線１号新潟幹線２号
山形幹線２号
仙台幹線２号
朝日幹線１号
朝日幹線１号
飯豊幹線１号名取幹線１号
中越幹線１号
飯豊幹線２号名取幹線２号
朝日幹線２号
朝日幹線２号
朝日幹線２号
蔵王幹線１号
蔵王幹線１号
蔵王幹線１号
南相馬２７５ｋＶＸＡ母線
北奥幹線１号
蔵王幹線２号新潟幹線２号
宮城幹線１号
北新幹線１号
南相馬２７５ｋＶＸＡ母線
岩手幹線２号
蔵王幹線２号
蔵王幹線２号
宮城幹線２号
南相馬２７５ｋＶＹＡ母線
南相馬２７５ｋＶＹＡ母線
北奥幹線１号新潟幹線１号
蔵王幹線１号
蔵王幹線１号新潟幹線１号
北奥幹線２号
秋盛幹線１号
45

作業内容
須賀川（変）リレー整備２７５ｋＶＢＰ，ＢＴ盤切取替
須賀川（変）リレー整備２７５ｋＶＢＰ，ＢＴ盤取替
架渉線点検
架渉線点検・電線張替
架渉線点検
岩手幹線１号屋外機器更新岩手幹線１号実潮流試験
架渉線点検
Ｏ５ブロック機器・Ｒｙ点検
防錆塗装 4 基
新潟幹線リレー整備関連：線路側ＬＳ取替新潟幹線２号リレー盤取替，ＰＣＭ対向有防錆塗装
ＳＴＣ４塗装ルーズスペーサ補修 NO71-81
防錆塗装
Ｏ６ブロック機器・Ｒｙ点検
不良がいし取替朝日幹線昇圧関連 建セ新潟
防錆塗装 NO78-83
防錆塗装
防錆塗装
定期点検，ＪＰ点検
Ｏ３７，３７Ａ，３７ＡＧ，Ｖ３７他機器普細点
防錆塗装 NO56-59
防錆塗装
ルーズスペーサ補修 NO8-64
防錆塗装 NO56-59
防錆塗装
不良がいし取替朝日幹線昇圧関連 建セ新潟
地線張替（朝日幹線地線張替 119）定期点検，ＪＰ点検
地線 No.128・No.133Ｊｂｏｘ回線切断 No.128〜No.133ＯＰＧＷ張替，回線接続
鉄塔組立，移線・緊線他ジャンパー開放蔵王幹線１号線 No.123，No.141
ＭＴ５取替関連ＭＴ５一次ＣＢ，ＸＬＳ基礎杭打ち
北奥幹線リレー整備北奧幹線１号ＰＣＭリレー取替
鉄塔組立，移線・緊線，ＯＰＧＷ移線他
本名（変）リレー整備１関連他新潟幹線２号リレー盤取替，オシロ盤切替
防錆塗装
ＦＬ盤普細点
ＭＴ２ブロック機器点検関連Ｘ２２点検
架渉線点検
鉄塔組立，移線・緊線他ジャンパー開放蔵王幹線２号線 No.123，No.141
防錆塗装仙台（変）立下線接続（変電依頼）
ＭＴ２ブロック機器点検関連Ｙ２２点検
ＭＴ５取替関連ＭＴ５一次ＹＬＳ基礎杭打ち
リレー整備（北奧幹線）北奧幹線１号切替
新潟幹線リレー整備関連：新潟幹線１号リレー盤取替，ＰＣＭ対向有電線サンプル採取 Ｎｏ７５〜７６
鉄塔撤去，移線・緊線他
本名（変）リレー整備１関連他新潟幹線１号リレー盤取替，オシロ盤切
替
北奥幹線リレー整備北奧幹線２号ＰＣＭリレー取替
腕金防錆塗装 No.41〜No.44 4 基

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0229739022952402296640229738022933802297830229522022948302296100229482

エリア
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北
東北

作業開始日時2024/11/13 08:30
2024/11/17 14:10
2024/11/18 08:30
2024/11/18 08:30
2024/11/18 08:40
2024/11/18 08:40
2024/11/27 14:10
2024/12/19 14:40
2024/12/20 14:40
2025/03/18 09:40

作業終了日時2024/11/15 17:30
2024/11/17 17:20
2024/11/20 17:30
2024/11/20 17:30
2024/11/22 12:20
2024/11/29 17:20
2024/11/27 17:20
2024/12/19 16:20
2024/12/20 16:20
2025/12/18 16:20

停止区分
連続
単日
連続
連続
連続
連続
単日
単日
単日
連続

作業箇所(作業設備)
秋盛幹線１号
蔵王幹線２号
秋盛幹線２号
秋盛幹線２号新潟幹線１号
青森変電所
蔵王幹線１号
仙台変電所
仙台変電所
仙台変電所

停電区間（停電設備）
秋盛幹線１号
蔵王幹線２号
秋盛幹線２号
秋盛幹線２号新潟幹線１号
北奥幹線２号
蔵王幹線１号
宮城幹線２号
宮城幹線１号
宮城幹線１号

46

作業内容
架渉線点検
ジャンパー接続蔵王幹線２号線 No.123，No.141
腕金防錆塗装 No.41〜No.44 4 基
架渉線点検
防錆塗装 NO78-83
リレー整備（北奧幹線）北奧幹線２号切替
ジャンパー接続蔵王幹線１号線 No.123，No.141
電圧突合せ，ＶＣＴ組み合せ宮城幹線配開改良
電圧突合せ，ＶＣＴ組み合せ宮城幹線配開改良
配開改良，操作盤改造，空気配管撤去宮城幹線配開改良（1 号）

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0324466

エリア
東京

作業開始日時2023/04/01 08:30

作業終了日時2023/04/08 18:30

停止区分
連続

0324267

東京

2023/04/01 09:00

2023/05/31 17:00

連続0324269

東京

2023/04/01 09:30

2023/04/01 17:00

単日

作業箇所(作業設備)
西南川越線 1L
東内幸町線 2L
東内幸町線 2L

停電区間（停電設備）
西南川越線 1L
東内幸町線 2L
東内幸町線 2L
東内幸町線 2L

0324270

東京

2023/04/01 09:30

2023/04/01 17:00

単日

東内幸町線 2L

03266210326623
03266250324660

東京
東京
東京
東京

2023/04/02 09:00
2023/04/02 09:00
2023/04/02 09:00
2023/04/03 08:30

2023/04/03 17:00
2023/04/07 17:00
2023/04/07 17:00
2023/04/06 17:30

連続
連続
連続
毎日

新茂木(変)
新茂木(変)
新茂木(変)
新赤城線 1L

0333870

東京

2023/04/03 09:00

2023/04/06 17:00

連続

西南川越線 1L

0324319東京

2023/04/04 08:00

2023/04/05 18:00

連続

南川越(変)

0329488東京

2023/04/04 09:30

2023/04/06 17:00

連続

新多摩(変)

0324323

東京

2023/04/05 08:00

2023/04/05 18:00

単日

南川越(変)

新茂木線 2L/新茂木線 2L の CBO12
福島中幹線 1L の CBO1
新茂木線 2L の CBO12
新赤城線 1L/新赤城線 2L
西南川越線 1L

西南川越線 1L の CBO1
新秩父線 2L/新秩父線 2L の CBO4
西南川越線 1L

新豊洲線 1L/新豊洲線 1L の CBO70324325

東京

2023/04/05 09:00

2023/04/11 17:00

連続

新京葉(変)

0324656

東京

2023/04/06 08:00

2023/04/09 17:00

連続

新栃木線 1L

0330997032501703267540326755

東京
東京
東京
東京

2023/04/06 08:00
2023/04/06 09:00
2023/04/06 09:00
2023/04/06 09:00

2023/04/06 18:00
2023/04/07 17:00
2023/04/06 17:00
2023/04/06 17:00

単日
連続
単日
単日

京浜(変)
新新田(変)
新豊洲
新豊洲

0331000

東京

2023/04/06 09:00

2023/04/07 17:00

連続

新豊洲線 1L

03294890326616

東京
東京

2023/04/07 08:00
2023/04/07 09:00

2023/04/26 17:00
2023/04/07 17:00

連続
単日

南新潟幹線 2L
新茂木(変)

0324476

東京

2023/04/09 08:30

2023/04/16 18:30

連続

西南川越線 2L

0324327

東京

2023/04/10 08:00

2023/04/11 18:00

連続

南川越(変)

0326609
0326610032675103267520326753

東京
東京
東京
東京
東京

2023/04/10 09:00
2023/04/10 09:00
2023/04/10 09:00
2023/04/10 09:00
2023/04/10 09:00

2023/04/15 17:00
2023/04/11 17:00
2023/04/11 17:00
2023/04/11 17:00
2023/04/11 17:00

連続
連続
連続
連続
連続

新茂木(変)
新茂木(変)
新豊洲
新豊洲
新豊洲

作業内容
《1》電線路細密点検《2》鉄塔防錆塗装《3》部材・ボルト取替
・中間接続部補修,ｱﾗﾐﾄﾞｼｰﾄ補修
・場所:文 6D(黒相)【絶縁油採取】作業場所：豊島変電所（ＣＨ下部コネクター）【絶縁油採取】・豊２Ｄ
・豊３Ｄ○新茂木線 1L 12 線路側 LS(電動操作)12 年停止試験 B■LS201 耐震対策工事■LS212 耐震対策工事
不良碍子検出 《No.》268〜《No.》274／7 基《1》絶縁油特性試験《2》ケーブルヘッド点検清掃《3》避雷器点検
・屋外機器定期点検(LS-101,201)・500kVLS4,E4,ES4 24 年停止試験
・屋外機器定期点検(CVT,LS-1,E-1,線路側避雷器)
・TRD 試験・代用甲接地要【遠方監視制御装置他取替工事】【新豊洲１Ｌ】○中継盤取替および遠方監視制御装置取替
・操作回路切替
・ＰＣＴ回路切替
・表示回路切替・計測回路切替・各種試験○ＣＴ回路改修
・制御ケーブル切り離し、接続

新栃木線 1L

京浜線 1L の CBO5
新栃木線 1L/新栃木線 1L の CBO1
新豊洲線 1L
新豊洲線 1L/新豊洲線 1L の CBO1
新豊洲線 1L
南新潟幹線 2L
福島中幹線 1L の CBO1
西南川越線 2L

西南川越線 2L の CBO2
福島中幹線 2L の CBO2
福島中幹線 2L の CBO2
1B
1B
1B

47

【総支社】電線・地線本体点検
・新栃木線《No.》249〜250,256〜257,261〜262,266〜267,271〜272〜
273 6 径間
京浜線 1L 275kVGIS 母線側機器 12 年停止試験
新栃木線１Ｌｶﾞｽ絶縁開閉装置（ＧＩＳ）停止試験(１２年)・500kV1 号 ShR GIS 点検(停止試験 B)
・新豊洲線 1L GIS 点検(停止試験 B)
絶縁キャップ取付
場所:船２６Ａ、船３４Ａ
ﾊﾟﾝﾀｸﾞﾗﾌﾀﾞﾝﾊﾟｰ設置（No.14 1 基）
○福島中幹線 1L 201 乙側 LS(電動操作)12 年停止試験 B《1》電線路細密点検《2》鉄塔防錆塗装《3》部材・ボルト取替
・屋外機器定期点検(LS-102,202)■LS102 耐震対策工事○福島中幹線 2L O2 GCB12 年停止試験(油圧・電動ﾊﾞﾈ)
・M1B1 次 GIS 点検(停止試験 B)
・M1B2 次 GIS 点検(停止試験 B)
・M1B3 次 GIS 点検(停止試験 B)

発電制約

申請区分
変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有

変更

変更

制約有
制約有

新規
変更
変更
変更

制約有

変更
変更
変更
変更
変更

制約有
制約有
制約有

変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

停電区間（停電設備）
西南川越線 2L

0333872

東京

2023/04/10 09:00

2023/04/13 17:00

連続

西南川越線 2L

0324038

東京

2023/04/11 08:30

2023/04/20 23:00

連続

豊島0324328

東京

2023/04/11 09:00

2023/04/11 17:00

単日

新豊洲線 1L

0324334

東京

2023/04/11 09:00

2023/04/11 17:00

単日

新豊洲線 1L

0324409東京

2023/04/11 17:00

2023/04/11 20:00

単日

新京葉(変)

0324332

東京

2023/04/12 08:00

2023/04/12 18:00

単日

南川越(変)

城北線 2L/城北線 2L の CBO5

新豊洲線 1L

新豊洲線 1L
新豊洲線 1L

西南川越線 2L

新豊洲線 3L/新豊洲線 3L の CBO90324412東京

2023/04/12 09:00

2023/04/18 17:00

連続

新京葉(変)

0324417

東京

2023/04/12 09:00

2023/04/12 17:00

単日

新豊洲線 3L

0324487東京

2023/04/12 09:00

2023/04/12 17:00

単日

新豊洲線 3L

新豊洲線 3L
新栃木線 2L

東京

2023/04/13 08:00

2023/04/16 17:00

連続

新栃木線 2L

03267600326761

東京
東京

2023/04/13 09:00
2023/04/13 09:00

2023/04/13 17:00
2023/04/13 17:00

単日
単日

新豊洲
新豊洲

0329490

東京

2023/04/13 09:00

2023/04/14 17:00

連続

新茂木(変)

0326599

東京

2023/04/14 09:00

2023/04/14 17:00

単日

新茂木(変)

0324408東京

2023/04/17 08:00

2023/04/18 18:00

連続

南川越(変)

032675703267580326759

東京
東京
東京

2023/04/17 09:00
2023/04/17 09:00
2023/04/17 09:00

2023/04/18 17:00
2023/04/18 17:00
2023/04/18 17:00

連続
連続
連続

新豊洲
新豊洲
新豊洲

0324411

東京

2023/04/18 08:00

2023/04/18 18:00

単日

南川越(変)

0326591
0326602
0326605

東京
東京
東京

2023/04/18 09:00
2023/04/18 09:00
2023/04/18 09:00

2023/04/23 17:00
2023/04/18 18:00
2023/04/19 18:00

連続
単日
連続

新茂木(変)那珂(変)那珂(変)【新豊洲１Ｌ】○中継盤取替および遠方監視制御装置取替
・母線ＬＳ電圧突き合わせ
・電流・位相チェック
・試験ＮＯ 「基送−４」
・屋外機器定期点検(CVT,LS-2,E-2,線路側避雷器)
・TRD 試験【遠方監視制御装置他取替工事】【新豊洲３Ｌ】○中継盤取替および遠方監視制御装置取替
・操作回路切替
・ＰＣＴ回路切替
・表示回路切替・計測回路切替・各種試験○ＣＴ回路改修
・制御ケーブル切り離し、接続

新豊洲線 3L

0324714

作業内容《1》絶縁油特性試験《2》ケーブルヘッド点検清掃《3》避雷器点検【豊島(変)AmpPD 取替工事】
AmpPD 新旧切替,接続変更
確認試験
線名：新豊洲線１番
作業場所：新京葉変電所
作業内容：ケーブルヘッドシリコン油採取
作業内容：ＣＨシリコン油採取【遠方監視制御装置他取替工事】

新豊洲線 3L
新豊洲線 3L/新豊洲線 3L の CBO3
福島中幹線 2L/福島中幹線 2L の CBO2
福島中幹線 2L の CBO2
坂戸川越線 1L の CBO5
3B
3B
3B
坂戸川越線 1L
福島中幹線 2L の CBO2
那珂線 1L の CBO3
那珂線 1L/那珂線 1L の CBO3/275kV 甲母線

48

線名：新豊洲線３番
作業場所：新京葉変電所
作業内容：ケーブルヘッドシリコン油採取
作業内容：ＣＨシリコン油採取
作業場所：新豊洲変電所【総支社】電線・地線本体点検
・新栃木線《No.》249〜250,256〜257,261〜262,266〜267,271〜272〜
273 6 径間・新豊洲線 1L GIS 点検(停止試験 B)
・新豊洲線 3L GIS 点検(停止試験 B)○福島中幹線 2L LS2 電磁接触器修理★CBO2 47-1T･47-2T ﾀｲﾏｰ修理○福島中幹線 2L 102 甲側 LS(電動操作)12 年停止試験 B
・屋外機器定期点検(LS-105,205)
・M3B1 次 GIS 点検(停止試験 B)
・M3B2 次 GIS 点検(停止試験 B)
・M3B3 次 GIS 点検(停止試験 B)
・屋外機器定期点検(LS-5,E-5,CVT,線路側避雷器)■LS202 耐震対策工事
ＬＳ ２０３ 操作機構部点検
ＣＢ Ｏ３ １２年点検

発電制約

申請区分
変更

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更
変更

制約有
制約有

変更
変更
変更
変更
変更

制約有
制約有
制約有

変更
変更
変更
変更

制約有
制約有

変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

停電区間（停電設備）
新豊洲線 3L

0324493東京

2023/04/18 17:00

2023/04/18 20:00

単日

新京葉(変)

0324416

東京

2023/04/19 08:00

2023/04/20 18:00

連続

南川越(変)

0324486東京

2023/04/20 07:00

2023/04/20 18:00

単日

南川越(変)

032449503244980324500

東京
東京
東京

2023/04/21 08:00
2023/04/21 09:00
2023/04/21 09:00

2023/04/21 18:00
2023/04/21 20:00
2023/04/21 20:00

単日
単日
単日

南狭山(変)
池上
池上

0324503東京

2023/04/22 09:00

2023/05/17 17:00

連続

北葛飾線 2L

0324684

東京

2023/04/22 09:00

2023/05/07 17:00

連続

新京葉線 1L

坂戸川越線 2L の CBO6
坂戸川越線 2L
西南川越線 1L の CBO7
池上線 3L の CBO7
南池上線 3L の CBO17
北葛飾線 2L

新京葉線 1L
新京葉線 1L

0324685

東京

2023/04/22 09:00

2023/05/07 17:00

連続

新京葉線 1L

0324711

東京

2023/04/22 09:00

2023/04/24 17:00

連続

新古河(変)

新京葉線 1L の CBO1
新京葉線 1L

0324712東京

2023/04/22 09:00

2023/04/28 17:00

連続

新京葉線 1L
東京北線 1L

0324713東京

2023/04/22 09:00

2023/05/11 15:00

連続

北東京(変)

0324743

東京

2023/04/22 09:00

2023/05/31 17:00

連続

東京北線 1L

0324754

東京

2023/04/22 09:00

2023/05/31 17:00

連続

東京北線 2L

03265840324819東京
東京

2023/04/22 09:00
2023/04/24 09:00

2023/04/22 17:00
2023/04/29 17:00

単日
連続

新茂木(変)
新野田(変)

0326628

東京

2023/04/24 09:00

2023/04/28 17:00

連続

新京葉(変)

東京北線 1L

東京北線 2L

福島中幹線 2L の CBO2
新野田線 1L/新野田線 1L の CBO1
新京葉線 1L/新京葉線 1L の CBO1

新京葉線 1L/新京葉線 1L の CBO1

0326629

東京

2023/04/24 09:00

2023/04/28 17:00

連続

新京葉(変)

0331005

東京

2023/04/24 09:00

2023/04/26 17:00

連続

北葛飾線 2L

北葛飾線 2L
西越谷線 1L

0323998

東京

2023/04/26 09:00

2023/04/27 17:00

毎日

西越谷線 1L

03266180323999

東京
東京

2023/04/27 09:00
2023/04/28 09:00

2023/04/28 18:00
2023/04/28 17:00

連続
単日

那珂(変)
西越谷線 2L

那珂線 2L/那珂線 2L の CBO4/275kV 甲母線
西越谷線 2L
49

作業内容【遠方監視制御装置他取替工事】【新豊洲３Ｌ】○中継盤取替および遠方監視制御装置取替
・母線ＬＳ電圧突き合わせ
・電流・位相チェック
・試験ＮＯ 「基送−４」
・屋外機器定期点検(LS-106,206)
・屋外機器定期点検(LS-6,E-6,CVT,線路側避雷器)
1. 西南川越線 1 号 LS207 碍子ｱﾀﾞﾌﾟﾀ・防雀ｶﾊﾞｰ取付
２７５ｋV3 号母線点検(12 年）
275ｋV3 号母線点検(12 年）
・《No.》１，《No.》３〜《No.》８ 計７基【a6 北葛飾線《No.》９他鉄塔部材補修工事】
・《No.》９〜《No.》１４ 計６基【新京葉線《No.》1 他鉄塔防錆塗装工事】
１．防錆塗装 《No.》1〜6,《No.》10〜12 9 基【新京葉線《No.》64 他鉄塔部材補修工事】
・No.64 他【初期点検】
・No.54, 55, 56, 117 4 基・CBO1 停止試験（12 年）・LS101 停止試験（12 年）
線路名：新野田線１番
作業場所：新野田変電所
作業内容：密度スイッチ取替え、バイパス配管取替え、バルプ取替え
・制御ケーブル切り離し・接続・各種試験
交流回路試験
対向試験
警報，トリップ，操作試験
・No.3040 他【東京北線 No.3062 他鉄塔部材取替工事】
・No.3062 他
・No.3040 他【東京北線 No.3062 他鉄塔部材取替工事】
・No.3062 他○福島中幹線 2L 202 乙側 LS(電動操作)12 年停止試験 B
・GIS 新野田線 1L 停止試験 B【新京葉変電所新京葉線 OLR 取替工事】【新京葉１Ｌ ＯＬＲ】
・制御回路切替【遠方監視制御装置他取替工事】【新京葉１Ｌ】○中継盤取替および遠方監視制御装置取替
・操作回路切替
・ＰＣＴ回路切替○ＣＴ回路改修
・制御ケーブル切り離し、接続
1.相間スペーサ点検に伴う危険防止:北葛飾線(野田線)《No.》14〜《No.》15 1 径間
1.がいし点検：《No.》3 計 1 基
2.電線腐食点検
西越谷線 《No.》9:《No.》10：《No.》11 2 径間
ＣＢＯ４ １２年点検
1.がいし点検：《No.》3 計 1 基

発電制約

申請区分

制約有

変更

変更
変更
変更
変更
変更
変更
制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更

変更

変更

変更

制約有

変更
変更

制約有

変更

制約有

変更

変更
変更
制約有

変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
03266150324051
032405303310070331009

エリア
東京
東京
東京
東京
東京

作業開始日時2023/04/28 09:00
2023/04/29 08:00
2023/04/29 09:00
2023/04/29 18:00
2023/04/30 08:00

作業終了日時2023/04/28 18:00
2023/04/29 18:00
2023/04/29 13:00
2023/04/29 20:00
2023/04/30 18:00

停止区分
単日
単日
単日
単日
単日

0324056

東京

2023/05/01 08:00

2023/05/04 18:00

連続作業箇所(作業設備)
那珂(変)
西東京(変)
港北
西東京(変)
西東京(変)
西東京(変)

0324234

東京

2023/05/02 08:00

2023/05/02 18:00

単日

西東京(変)

03242370324240

東京
東京

2023/05/02 09:00
2023/05/04 18:00

2023/05/02 13:00
2023/05/04 20:00

単日
単日

港北
西東京(変)

0331011

東京

2023/05/05 08:00

2023/05/08 18:00

連続

西東京(変)

03310150333288033382703246820324781

東京
東京
東京
東京
東京

2023/05/05 08:00
2023/05/06 09:00
2023/05/06 09:00
2023/05/07 09:00
2023/05/07 09:00

2023/05/05 18:00
2023/05/07 17:01
2023/05/11 17:00
2023/05/31 17:00
2023/05/31 17:00

単日
連続
連続
連続
連続

西東京(変)
新野田(変)
新茂木(変)
東京北線 1L
東京北線 2L

0326630

東京

2023/05/07 17:00

2023/05/07 20:00

単日

新京葉(変)

0326631東京

2023/05/07 17:00

2023/05/07 20:00

単日

新京葉(変)

0331022東京

2023/05/08 08:00

2023/05/08 18:00

単日

西東京(変)

0324252

東京

2023/05/08 09:00

2023/05/13 17:00

連続

北葛飾線 2L

停電区間（停電設備）
那珂線 2L の CBO4/275kV 乙母線
港北線 2L の CBO8
港北線 2L の CBO2
港北線 2L の CBO8
港北線 2L の CBO8
港北線 1L の CBO7
港北線 1L
港北線 1L の CBO1
港北線 1L の CBO7
港北線 1L の CBO7

京浜線 3L の CBO15
東京北線 1L の CBO57
新茂木線 1L の CBO11
東京北線 1L
東京北線 2L
新京葉線 1L

新京葉線 1L

京浜線 4L の CBO16
北葛飾線 2L

新京葉線 2L
0324779

東京

2023/05/08 09:00

2023/05/27 17:00

連続

新京葉線 2L

0324780

東京

2023/05/08 09:00

2023/05/27 17:00

連続

新京葉線 2L

03332870331023東京
東京

2023/05/08 09:00
2023/05/08 18:00

2023/05/09 17:00
2023/05/08 20:00

連続
単日

新野田(変)
西東京(変)

0330970

東京

2023/05/09 08:00

2023/05/11 18:00

連続

西南多摩線 1L

0331025

東京

2023/05/09 08:00

2023/07/01 10:30

連続佐久間東幹里線 2L

0331026

東京

2023/05/09 08:00

2023/07/01 10:30

連続佐久間東幹里線 1L

0330979

東京

2023/05/09 08:30

2023/05/10 17:00

連続

京浜(変)

0324744

東京

2023/05/09 09:00

2023/05/12 16:00

毎日

千葉中央(変)0324760

東京

2023/05/09 09:00

2023/05/11 17:00

連続

新古河(変)

0330974

東京

2023/05/09 09:00

2023/05/10 17:00

連続

京浜線 1L新京葉線 2L
東京北線 2L の CBO58
港北線 1L の CBO7
西南多摩線 1L

佐久間東幹里線 2L
佐久間東幹里線 1L
京浜線 1L の CBO5
北千葉線 2L の CBO2
新京葉線 1L/新京葉線 1L の CBO1

京浜線 1L50

作業内容
ＬＳ ２０４ 操作機構部点検・LS108 普通点検
CT 回路切離･短絡，HBR LS ﾊﾟﾚｯﾄ切離
LS108 更新に伴う耐圧試験
・LS208 普通点検
・LS107 更新
・屋外分電盤更新
・275kVNo.1 母線保護盤更新に伴う電流回線等切替え作業および組み合わせ試験
CT 回路切離･短絡，HBR LS ﾊﾟﾚｯﾄ切離・ＬＳ１０７更新に伴う耐圧試験
・LS207 更新
・母線側 CVT 更新
・旧京浜 1 号線 LS205 撤去
・LS215 細密点検
・東京北線 1L O-57 GCB(油圧・電動バネ)停止試験 B■LS111 耐震対策工事
防錆塗装 4 基
防錆塗装 4 基【遠方監視制御装置他取替工事】【新京葉１Ｌ】○中継盤取替および遠方監視制御装置取替
・母線ＬＳ電圧突き合わせ
・電流・位相チェック【新京葉変電所新京葉線 OLR 取替工事】【新京葉１Ｌ】
・電流・位相チェック
・LS216 細密点検
線路名：北葛飾線２番
作業場所：新野田変電所
作業内容：密度スイッチ取替え、バイパス配管取替え、バルプ取替え
・《No.》90,93,102,110,112,116 他 計 7 基【新京葉線《No.》64 他鉄塔部材補修工事】
・No.64 他【初期点検】
・No.54, 55, 56, 117 4 基【新京葉線《No.》1 他鉄塔防錆塗装工事】
１．防錆塗装 《No.》1〜6,《No.》10〜12 9 基・東京北線 2L O-58 GCB(油圧・電動バネ)停止試験 B・LS207 および母線側 CVT 更新に伴う実系統加圧《1》電線路細密点検 《No.》520、《No.》549、《No.》550 初期点検/2 基《2》鉄塔防錆塗装 《No.》540〜《No.》541／2 基《3》亜鉛溶射 2 基《4》電線補修 実施箇所検討中《1》佐久間東幹線一部建替工事《2》難着雪リング取替《1》佐久間東幹線一部建替工事《2》難着雪リング取替
京浜線 1L O5 油圧操作機構部ウレタンパッキン経年劣化修理（同型:3-1005）
GIS 停止試験（母線 LS）
・制御ｹｰﾌﾞﾙ切離し，接続・CT，VT 回路切替
・他盤関係切替・確認試験【保守】
アーム下面点検《No.》1006 ほか

発電制約
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有
制約有

変更
変更

制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有

変更

制約有

変更
変更
変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更
変更

制約有

変更

変更
変更
変更
制約有

変更

制約有

変更

変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

停電区間（停電設備）
京浜線 1L0330977

東京

2023/05/09 09:00

2023/05/10 17:00

毎日

京浜線 1L0329504東京

2023/05/10 08:00

2023/05/29 17:00

連続

南新潟幹線 1L

03309750324468

東京
東京

2023/05/10 09:00
2023/05/11 09:00

2023/05/11 18:00
2023/05/11 17:00

連続
単日

京浜(変)
北相模(変)

0330987東京

2023/05/12 08:00

2023/05/14 18:00

連続

西南多摩線 2L

0324001
0324481東京
東京

2023/05/12 09:00
2023/05/12 09:00

2023/05/12 17:00
2023/05/12 17:00

単日
単日

中沢線 3L
北相模(変)

0325142

東京

2023/05/12 09:00

2023/05/18 17:00

連続

新京葉線 2L

0330981東京

2023/05/12 09:00

2023/05/13 17:00

毎日

京浜線 2L0330982

東京

2023/05/12 09:00

2023/05/13 17:00

連続

京浜線 2L03309830333847

東京
東京

2023/05/12 09:00
2023/05/12 10:00

2023/05/13 17:00
2023/05/12 17:00

連続
単日

京浜(変)
新野田(変)

0324853

東京

2023/05/15 08:00

2023/05/17 17:00

連続

新いわき線 1L

0324809東京

2023/05/15 09:00

2023/05/15 17:00

単日

北東京(変)

0324810

東京

2023/05/15 09:00

2023/05/29 17:00

連続

東京北線 2L

0324845

東京

2023/05/15 09:00

2023/05/17 17:00

連続

新古河(変)

0324854

東京

2023/05/15 09:00

2023/05/29 17:00

連続

東京北線 1L

南新潟幹線 1L
京浜線 1L/京浜線 1L の CBO5
佐久間東幹里線 1L
西南多摩線 2L

中沢線 3L佐久間東幹里線 2L
新京葉線 2L

京浜線 2L京浜線 2L京浜線 2L/京浜線 2L の CBO6
新野田線 2L の CBO2
新いわき線 1L
東京北線 1L の CBO7
東京北線 2L

新京葉線 2L/新京葉線 2L の CBO2

東京北線 1L

新京葉線 2L/新京葉線 2L の CBO2

0326632

東京

2023/05/15 09:00

2023/05/19 17:00

連続

新京葉(変)

0326633

東京

2023/05/15 09:00

2023/05/19 17:00

連続

新京葉(変)

033102903248200329505

東京
東京
東京

2023/05/15 09:00
2023/05/16 09:00
2023/05/16 09:30

2023/05/18 17:00
2023/05/16 17:00
2023/05/17 17:00

連続
単日
連続

京浜(変)
北東京(変)
新多摩(変)

0324316

東京

2023/05/16 10:00

2023/05/16 17:00

単日

上野水道橋線 1L

新京葉線 2L/新京葉線 2L の CBO2

東京南線 3L/東京南線 3L の CBO3
東京北線 2L の CBO8
新秩父線 2L の CBO4上野水道橋線 1L
新京葉線 2L の CBO2

0327183

東京

2023/05/17 09:00

2023/05/19 17:00

連続

新古河(変)

0324832

東京

2023/05/18 08:00

2023/05/20 17:00

連続

新いわき線 2L

新いわき線 2L
51

作業内容
【保守】
特定点検（電線、地線）《No.》1038〜1039，《No.》1048〜1049，《No.》1058〜1059
・ﾊﾟﾝﾀｸﾞﾗﾌﾀﾞﾝﾊﾟｰ設置（No.14 1 基）・がいし洗浄（《No.》8 1 基）
京浜線 1L 275kVGIS12 年停止試験・佐久間東幹里線 1L LPD 停止試験
《1》電線路細密点検《2》鉄塔防錆塗装《3》亜鉛溶射《4》電線補修
1.電線腐食診断 《No.》6〜《No.》7「技術」
・佐久間東幹里線 2L LPD 停止試験
線路名：新野田線２番
作業場所：新野田変電所
作業内容：密度スイッチ取替え、バイパス配管取替【保守】
特定点検（電線、地線）《No.》1038〜1039，《No.》1048〜1049，《No.》1058〜1059【保守】
アーム下面点検《No.》1006 ほか
京浜線 2L 275kVGCB・LS・ELS12 年停止試験
・CBO-2 GCB(油圧・電動バネ)停止試験 A
1.落雪防止対策
新いわき線《No.》111〜112
東京北線１Ｌ Ｏ７ 停止試験１２年【ＧＣＢ】
・No.3040 他【東京北線 No.3062 他鉄塔部材取替工事】
・No.3062 他
・制御ｹｰﾌﾞﾙ切離し，接続・CT，VT 回路切替
・他盤関係切替
・No.3040 他【東京北線 No.3062 他鉄塔部材取替工事】
・No.3062 他【遠方監視制御装置他取替工事】【新京葉２Ｌ】○中継盤取替および遠方監視制御装置取替
・操作回路切替
・ＰＣＴ回路切替○ＣＴ回路改修
・制御ケーブル切り離し、接続【新京葉変電所新京葉線 OLR 取替工事】【新京葉２Ｌ ＯＬＲ】
・制御回路切替
・確認試験
東京南線 3L 275kVLS・ELS 電磁接触器取替
東京北線２Ｌ Ｏ８ 停止試験１２年【ＧＣＢ】
・500kVLS104,ER4 24 年停止試験
作業内容:終端接続部シリコン油採取
作業場所:上野変電所
・CBO2 停止試験（12 年）・LS102 停止試験（12 年）・LS202 停止試験（12 年）
1.落雪防止対策
新いわき線《No.》111〜112

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更

制約有

変更
変更
変更

制約有

変更

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有

変更

変更

制約有

変更

制約有

変更
変更
変更
変更
変更

制約有

変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

停電区間（停電設備）
北葛飾線 1L

0324039

東京

2023/05/18 09:00

2023/06/11 17:00

連続

北葛飾線 1L

0324043

東京

2023/05/18 09:00

2023/05/20 17:00

連続

北葛飾線 1L

0324837

東京

2023/05/18 09:00

2023/05/18 17:00

単日

新榛名線 1L

北葛飾線 1L
新榛名線 1L
東京北線 2L

0324838

東京

2023/05/18 09:00

2023/05/31 15:00

連続

北東京(変)

0324842

東京

2023/05/19 09:00

2023/05/19 17:00

単日

新榛名線 2L

0331030

東京

2023/05/19 09:00

2023/05/20 17:00

連続

京浜(変)

0324398

東京

2023/05/19 10:00

2023/05/19 17:00

単日

上野水道橋線 2L

0324369

東京

2023/05/19 22:00

2023/05/20 08:00

連続豊島

新榛名線 2L
東京南線 4L/東京南線 4L の CBO4上野水道橋線 2L
豊島線 2L/豊島線 2L の CBO2
北葛飾線 1L

0324381東京

2023/05/22 09:00

2023/05/27 17:00

連続

北葛飾線 1L

0324917

東京

2023/05/23 09:00

2023/05/24 17:00

連続

新古河(変)

0324918

東京

2023/05/23 09:00

2023/05/26 17:00

毎日

新吾妻線 1L

0324482

東京

2023/05/23 10:00

2023/05/23 17:00

単日

上野水道橋線 3L

03249280324929

東京
東京

2023/05/25 09:00
2023/05/25 17:00

2023/05/25 17:00
2023/05/25 20:00

単日
単日

新古河(変)
新古河(変)

0324748

東京

2023/05/27 09:00

2023/05/31 15:00

連続

新野田(変)

0324839

東京

2023/05/27 09:00

2023/05/31 15:00

連続

新野田(変)

新古河線 2L の CBO8
新吾妻線 1L

上野水道橋線 3L
新京葉線 2L の CBO2
新京葉線 2L の CBO2
東京北線 1L/東京北線 1L の CBO57
東京北線 2L/東京北線 2L の CBO58
新京葉線 2L

0326634

東京

2023/05/27 17:00

2023/05/27 20:00

単日

新京葉(変)
新京葉線 2L

0326635

東京

2023/05/27 17:00

2023/05/27 20:00

単日

新京葉(変)

新京葉線 1L

0333818

東京

2023/05/28 09:00

2023/05/31 17:00

連続

新京葉線 1L

新京葉線 1L

0333819東京

2023/05/28 09:00

2023/05/31 17:00

連続

新京葉線 1L

52

作業内容
・《No.》１，《No.》３〜《No.》８ 計７基【a6 北葛飾線《No.》９他鉄塔部材補修工事】
・《No.》９〜《No.》１４ 計６基
電線腐食点検：《No.》18〜《No.》19〜《No.》20 2 径間
【保守業務委託】▼がいし点検 新榛名線《No.》１・制御ケーブル切り離し・接続・各種試験
交流回路試験
対向試験
警報，トリップ，操作試験【保守業務委託】▼がいし点検 新榛名線《No.》１
東京南線 4L 275kVLS・ELS 電磁接触器取替、LPD 絶縁抵抗測定
作業内容:終端接続部シリコン油採取
作業場所:上野変電所
GBC 停止試験 B(O2)
GIS 停止兼 B(2,E2)
線路名：北葛飾線１番
作業場所：新野田変電所
作業内容：密度スイッチ取替え、バイパス配管取替え、バルプ取替え
・CBO8 停止試験(12 年)【保守点検作業】▼がいし点検 新榛名（変）▼電線・地線本体点検 新吾妻線《No.》219〜220,224〜225､229〜
230,234〜235
作業内容:終端接続部シリコン油採取
作業場所:上野変電所
・LS102 白相動確ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ修理
・LS102 白相動作確認用ﾘﾐｯﾄ SW 修理
・制御ケーブル切替
・確認試験
・制御ケーブル切替
・確認試験【新京葉変電所新京葉線 OLR 取替工事】【新京葉２Ｌ】
・電流・位相チェック【遠方監視制御装置他取替工事】【新京葉２Ｌ】○中継盤取替および遠方監視制御装置取替
・母線ＬＳ電圧突き合わせ
・電流・位相チェック・《No.》90,93,102,110,112,116 他 計 7 基【新京葉線《No.》64 他鉄塔部材補修工事】
・No.64 他【初期点検】
・No.54, 55, 56, 117 4 基[新京葉線 No.４９−５０他電線本体点検]
・No.49-50,50-51,55-56,60-61,65-66,70-71
75-76,80-81,85-86,新野田 2-3 10 径間【新京葉線《No.》1 他鉄塔防錆塗装工事】
１．防錆塗装 《No.》1〜6,《No.》10〜12 9 基【新京葉線《No.》48 航空標識塗装工事】
１．航空標識塗装 《No.》48 1 基【点検補修】
１．地線ダンパ取付替補修 《No.》25〜《No.》49
２．不良がいし検出 《No.》新古河（変）

発電制約

申請区分
変更
変更
変更

変更

変更
変更
変更
制約有

変更
変更

制約有

変更
変更

変更
制約有
制約有

変更
変更
変更
変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0324424

東京

2023/05/29 09:00

2023/06/01 17:00

連続

北葛飾(変)

作業箇所(作業設備)

0324933

東京

2023/05/29 09:00

2023/06/01 17:00

毎日

新吾妻線 2L

停電区間（停電設備）
墨東線 1L/墨東線 1L の CBO7
新吾妻線 2L

佐久間東幹里線 1L
0330909東京

2023/05/30 09:00

2023/06/28 17:00

連続佐久間東幹里線 1L

佐久間東幹里線 2L
0330910

東京

2023/05/30 09:00

2023/06/28 17:00

連続佐久間東幹里線 2L

0324782

東京

2023/05/31 15:00

2023/05/31 17:00

単日

新野田(変)

0324937

東京

2023/05/31 15:00

2023/05/31 17:00

単日

新野田(変)

03243420324343

東京
東京

2023/05/31 17:00
2023/06/01 09:00

2023/05/31 17:30
2023/06/30 17:00

単日連続

東内幸町線 2L
東内幸町

0324344

東京

2023/06/01 09:00

2023/06/30 15:00

連続

高輪

0324345032448003248880325343

東京
東京
東京
東京

2023/06/01 09:00
2023/06/02 09:00
2023/06/03 09:00
2023/06/03 09:00

2023/06/30 17:00
2023/06/02 17:00
2023/06/10 17:00
2023/06/09 17:00

連続
単日
連続
連続

東内幸町
水道橋
新佐原(変)
印旛線 1L0330913東京

2023/06/03 09:00

2023/06/03 17:00

単日

北多摩

0330914東京

2023/06/03 09:30

2023/06/04 20:00

毎日

新宿0330915

東京

2023/06/03 09:30

2023/06/04 20:00

毎日

新宿0324348

東京

2023/06/03 23:00

2023/06/04 07:00

連続

北多摩

0324427

東京

2023/06/05 09:00

2023/06/08 17:00

連続

北葛飾(変)

0324793東京

2023/06/05 09:00

2023/06/07 17:00

連続

福島東幹線里線 1L

033347203240480330843

東京
東京
東京

2023/06/05 09:00
2023/06/06 09:00
2023/06/11 09:00

2023/06/05 17:00
2023/06/08 17:00
2023/06/13 17:00

単日
連続
連続

上野線 2L新野田(変)
北与野(変)

0323990

東京

2023/06/12 09:00

2023/06/12 17:00

単日

中東京(変)

0324787東京

2023/06/12 09:00

2023/06/13 17:00

連続新野田(変)

0324789東京

2023/06/12 09:00

2023/06/12 17:00

単日

新野田(変)

0324826
03308380324084

東京
東京
東京

2023/06/12 09:00
2023/06/12 09:00
2023/06/12 10:00

2023/06/13 17:00
2023/06/13 17:00
2023/06/12 16:00

連続
連続
単日

福島東幹線里線 2L
北与野線 2L
上尾(変)東京北線 1L
東京北線 2L
東内幸町線 2L
高輪線 2L高輪線 2L/高輪線 2L の CBO2

高輪線 2L の CBO8上野水道橋線 3L/上野水道橋線 3L の CBO7
印旛線 1L/印旛線 1L の CBO3
印旛線 1L新宿線 2L新宿線 2L/新宿線 2L の CBO2/新宿城南線 2L のCBO6
新宿城南線 2L
新宿線 2L墨東線 2L/墨東線 2L の CBO8
福島東幹線里線 1L
上野線 2L
北葛飾線 1L/北葛飾線 1L の CBO51
2B
中沢線 3L/中沢線 3L の CBO3

東京北線 1L の CBO57

作業内容
1.墨東線 1L 7 号 Shr GIS 12 年点検
2.7 号 Shr 停止試験
【保守点検作業】▼がいし点検 新榛名（変）▼電線・地線本体点検 新吾妻線《No.》219〜220,224〜225､229〜
230,234〜235《1》落雪装置の取外し《2》落雪装置用ロッド取外し、取付け《3》電線路細密点検《4》鉄塔防錆塗装《5》電線補修《6》鉄塔部材・ボルト取替《1》落雪装置の取外し《2》落雪装置用ロッド取外し、取付け《3》電線路細密点検《4》鉄塔防錆塗装《5》電線補修《6》鉄塔部材・ボルト取替
・電流チェック
・電圧突合せ・電流チェック
・電圧突合せ・常規対地電圧印加試験
Ry 取替･制御ｹｰﾌﾞﾙ切離し､接続･Ry 盤取替･確認試験
Ry 取替
上能水槽橋線 3LCBO7GIS12 年停止試験
印旛線１Ｌ ＴＣ切替・印旛線 《No.》４〜《No.》７０ 計１４径間
・新宿線２Ｌ ＳＨＲ ＳＨＲ側 電力ケーブル（ＯＦケーブル停止試験）
・新宿線２Ｌ ＳＨＲ 線路側 電力ケーブル（ＯＦケーブル停止試験）
275kV_新宿線 2L GIS 普点 B
275kV_新宿城南線 2L GIS 普点 B
・CBO904 取替(ABM→GCB)
・CBO904 取替に伴う危険防止（新宿線 2L）
・ＣＨ〜LS904 リード線切り離し
1.墨東線 2L 8 号 Shr GIS 12 年点検《1》電線腐食点検 《No.》139〜140 1 径間
《2》電線･地線点検《No.》84､《No.》114､144､174(4 径間)
北葛飾(変)、上野線２番赤相 CH 漏油補修
・北葛飾線 1L GIS(空気操作)停止試験 B
1.主変 2 号 LTC 10 万回点検修理
1.O3 GCB 停止試験(12 年)
2.VCT 回路絶縁抵抗測定
3.LPD 停止試験(12 年)
・LS57 停止試験(1 日目)
・LS157 停止試験(1 日目)
・LS257 停止試験(2 日目)
・LS57 停止試験
・計器用変圧器停止試験 A《1》電線･地線点検《No.》84､《No.》114､144､174(4 径間)
接続部放射線撮影に伴う危険防止停止
1.GIS 6 年停止試験

東京北線 1L
福島東幹線里線 2L
北与野線 2L
上尾線 1L の CBO1
53

発電制約

申請区分
変更

変更

変更

変更

変更
変更
制約有
制約有

変更
変更

制約有

変更

制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

変更

変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0324807東京

2023/06/13 08:00

2023/06/14 17:00

連続

新いわき(開)作業箇所(作業設備)

0323991東京

2023/06/13 09:00

2023/06/13 17:00

単日

中東京(変)

0324299

東京

2023/06/13 10:00

2023/06/13 16:00

単日

上尾(変)

0324919東京

2023/06/14 09:00

2023/06/14 17:00

単日

新野田(変)

停電区間（停電設備）
福島東幹線里線 2L/福島東幹線里線 2L の CBO8
中沢線 4L/中沢線 4L の CBO4

上尾線 2L の CBO2
東京北線 2L
東京北線 2L の CBO58

0324920

東京

2023/06/14 09:00

2023/06/15 17:00

連続新野田(変)

0330836033083703249090325352

東京
東京
東京
東京

2023/06/14 09:00
2023/06/14 09:00
2023/06/17 09:00
2023/06/17 09:00

2023/06/16 17:00
2023/06/15 17:00
2023/06/24 17:00
2023/06/23 17:00

連続
連続
連続
連続

北与野(変)
北与野線 3L
新佐原(変)
印旛線 2L0324438

東京

2023/06/19 09:00

2023/06/30 17:00

連続

高輪線 2L0324914東京

2023/06/19 09:00

2023/06/19 17:00

単日

新所沢線 1L

0325053
03266810324028

東京
東京
東京

2023/06/19 09:00
2023/06/19 09:00
2023/06/21 09:00

2023/06/22 17:00
2023/06/19 17:00
2023/06/22 17:00

毎日
単日
毎日

新所沢線 1L
新京葉(変)
青梅･豊岡線 2L

0323988東京

2023/06/22 09:00

2023/06/22 17:00

単日

中東京(変)

03308400324000

東京
東京

2023/06/22 09:00
2023/06/23 09:00

2023/06/22 17:00
2023/06/23 17:00

単日
単日

中沢線 1L中沢線 2L0324010

東京

2023/06/23 09:00

2023/06/23 17:00

単日

中東京(変)

0324436

東京

2023/06/25 09:00

2023/06/25 17:00

単日

北多摩

0324437032402703247220325059

東京
東京
東京
東京

2023/06/25 17:00
2023/06/26 09:00
2023/06/26 09:00
2023/06/26 09:00

2023/06/25 18:00
2023/06/27 17:00
2023/06/27 17:00
2023/06/30 17:00

単日
毎日
連続
毎日

北多摩
青梅･豊岡線 1L
新栃木(変)
新所沢線 2L

0324063

東京

2023/06/30 15:00

2023/06/30 17:00

単日

高輪

0324064

東京

2023/06/30 15:00

2023/06/30 17:00

単日

東内幸町

03309180330919東京
東京

2023/07/01 10:00
2023/07/01 10:00

2023/07/01 13:30
2023/07/01 13:30

単日
単日

佐久間東幹里線 2L
佐久間東幹里線 1L

0324955

東京

2023/07/03 08:00

2023/07/04 17:00

連続

新いわき(開)032495603249570324958

東京
東京
東京

2023/07/03 09:00
2023/07/04 09:00
2023/07/05 08:00

2023/07/04 17:00
2023/07/04 17:00
2023/07/27 17:00

連続
単日
連続

福島山幹線 1L
福島山幹線 1L
新岡部線 1L

3B
北与野線 3L
印旛線 2L/印旛線 2L の CBO4
印旛線 2L高輪線 2L新所沢線 1L
新所沢線 1L
印旛線 2L の CBO6
青梅･豊岡線 2L
中沢線 1L/中沢線 1L の CBO1

中沢線 1L中沢線 2L中沢線 2L/中沢線 2L の CBO2

新宿線 2L新宿線 2L の CBO4/新宿線 2L
青梅･豊岡線 1L
新茂木線 1L の CBO1
新所沢線 2L
高輪線 2L高輪線 2L佐久間東幹里線 2L
佐久間東幹里線 1L
福島山幹線 1L/福島山幹線 1L の CBO1
福島山幹線 1L
福島山幹線 1L
新岡部線 1L

54

作業内容

発電制約

・CBO8 １２年停止試験
・セミＧＩＳ１２年停止試験
1.O4 GCB 停止試験(12 年)
2.VCT 回路絶縁抵抗測定
3.LPD 停止試験(12 年)
1.GIS 6 年停止試験
・LS58 停止試験
・計器用変圧器停止試験 A
・東京北線 2L O-58 GCB(油圧・電動バネ)停止試験 B
・東京北線 2L 計器用変成器 2 次・3 次回路絶縁抵抗測定
・東京北線 2L LS58 停止試験(1 日目)
・東京北線 2L LS158 停止試験(1 日目)
・東京北線 2L LS258 停止試験(2 日目)
1.主変 3 号 LTC 10 万回点検修理
接続部放射線撮影に伴う危険防止停止
印旛線２Ｌ ＴＣ切替・印旛線 《No.》４〜《No.》７０ 計１４径間・防食層保護装置補修（アラミドシート解体・巻きあり）
・場所：港５３７Ｋ,港５４８Ｋ,港５０３Ｄ
懸垂クランプボルト補修
新所沢線 No.14
1.がいし点検 新所沢《No.》88，新所沢（変），新飯能（変） 計 3 基・印旛線２Ｌ Ｏ-６ ６年停止試験
1.がいし点検 豊岡《No.》18〜《No.》22 計 5 基
1.O1 GCB 停止試験(12 年)
2.VCT 回路絶縁抵抗測定
3.LPD 停止試験(12 年)

変更

変更

変更
変更

変更

変更
変更
変更
変更
制約有

変更
変更
変更
変更
変更

変更

1.がいし金具補修(ｺｯﾀｰﾋﾟﾝ) 《No.》2006「直営」
1.がいし金具補修 《No.》6「直営」
1.O2 GCB 停止試験(12 年)
2.VCT 回路絶縁抵抗測定
3.LPD 停止試験(12 年)
・CBO904 取替後の諸試験
・ＣＨ〜LS904 リード線切り離し・CBO904 取替後の試充電、超音波測定
1.がいし点検 豊岡《No.》18〜《No.》22 計 5 基○新茂木線 1L O1 GCB(油圧・電動ﾊﾞﾈ)普点 B
1.がいし点検 新所沢《No.》88，新所沢（変），新飯能（変） 計 3 基･VT 突合せ､電流位相測定･試験 No.個別調整･VT 突合せ､電流位相測定･試験 No.個別調整《1》一部建替工事に伴う使用前自主検査《1》一部建替工事に伴う使用前自主検査
・CBO1 １２年停止試験
・セミＧＩＳ１２年停止試験《No.》9、《No.》12 鉄塔改造材スケッチ《1》電線・地線点検《No.》56〜57(1 径間)
1.防錆塗装 《No.》32,《No.》33,《No.》34,《No.》35,《No.》37 計 5 基

申請区分

変更
変更

変更

変更
変更
変更
変更
変更
制約有

変更

制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

0313076

東京

2023/07/05 09:00

2023/07/08 17:00

連続

新秩父(開)

0324960

東京

2023/07/06 09:00

2023/07/07 17:00

連続福島山幹線 2L

0324961

東京

2023/07/06 09:00

2023/07/07 17:00

連続福島山幹線 2L

0313077

東京

2023/07/10 09:00

2023/07/13 17:00

連続

新秩父(開)

032496303249640324965

東京
東京
東京

2023/07/17 09:00
2023/07/17 09:00
2023/07/17 09:00

2023/07/27 17:00
2023/07/27 17:00
2023/07/27 17:00

連続
連続
連続

新秩父(開)
新秩父(開)
新岡部(変)

0324970

東京

2023/07/18 09:00

2023/07/18 17:00

単日

東群馬幹線 1L

0324980

東京

2023/07/19 09:00

2023/07/19 17:00

単日

東群馬幹線 2L

0329530

東京

2023/07/20 09:00

2023/07/25 17:00

連続

西上武幹線 1L

03240700325297

東京
東京

2023/07/23 09:00
2023/07/24 08:00

2023/07/23 17:00
2023/07/26 18:00

単日
毎日

水道橋
新赤城線 1L

0324967

東京

2023/07/24 09:00

2023/07/29 17:00

連続

新秦野線 1L

03249680324969

東京
東京

2023/07/24 09:00
2023/07/24 09:00

2023/07/24 17:00
2023/07/25 17:00

単日
連続

新新田(変)
東群馬(変)

0329537

東京

2023/07/26 09:00

2023/07/31 17:00

連続

西上武幹線 2L

03309230330924032497403240710325301

東京
東京
東京
東京
東京

2023/07/27 09:00
2023/07/28 09:00
2023/07/30 08:00
2023/07/30 09:00
2023/07/31 08:00

2023/07/27 17:00
2023/07/28 17:00
2023/08/21 17:00
2023/07/30 17:00
2023/08/02 18:00

単日
単日
連続
単日
毎日

練馬
練馬
新岡部線 2L
水道橋
新赤城線 2L

0324975

東京

2023/07/31 09:00

2023/08/03 17:00

連続

新秩父(開)

0324977

東京

2023/08/01 09:00

2023/08/04 17:00

連続

新秦野線 2L

03249780324979

東京
東京

2023/08/01 09:00
2023/08/01 09:00

2023/08/01 17:00
2023/08/02 17:00

単日
連続

新新田(変)
東群馬(変)

0329538

東京

2023/08/01 09:00

2023/08/04 17:00

連続

新富士(変)

0324982

東京

2023/08/07 09:00

2023/08/21 17:00

連続

新秩父(開)

0324983

東京

2023/08/07 09:00

2023/08/10 17:00

連続

新秩父(開)

03249840324985

東京
東京

2023/08/07 09:00
2023/08/07 09:00

2023/08/21 17:00
2023/08/21 17:00

連続
連続

新秩父(開)
新岡部(変)

停電区間（停電設備）
新岡部線 1L の CBO5

福島山幹線 2L
福島山幹線 2L
新岡部線 1L の CBO5

新岡部線 1L
新岡部線 1L の CBO5
新岡部線 1L/新岡部線 1L の CBO3
東群馬幹線 1L
東群馬幹線 2L
西上武幹線 1L
水道橋線 1L/水道橋線 1L の CBO1
新赤城線 1L
新秦野線 1L
新赤城線 1L の CBO7
新赤城線 1L/新赤城線 1L の CBO31
西上武幹線 2L
水道橋線 1L/水道橋線 1L の CBO5
水道橋線 2L/水道橋線 2L の CBO6
新岡部線 2L
水道橋線 2L/水道橋線 2L の CBO2
新赤城線 2L
新岡部線 2L の CBO6

新秦野線 2L
新赤城線 2L の CBO8
新赤城線 2L/新赤城線 2L の CBO32
新秦野線 2L の CBO4

新岡部線 2L
新岡部線 2L の CBO6

新岡部線 2L の CBO6
新岡部線 2L/新岡部線 2L の CBO4
55

作業内容･【LS105】
1.空気操作機構取り外し
2.電動操作機構設置
3.確認試験
･GIS 手動 ELS ﾀｲﾏｰ修理《1》電線・地線点検《No.》56〜57(1 径間)《2》電線摩耗箇所点検 《No.》71:72(1 径間)《No.》9、《No.》12 鉄塔改造材スケッチ【LS205】
1.空気操作機構取り外し
2.電動操作機構設置
3.確認試験
1.新岡部線１号リレー取替
1.新岡部線１号リレー取替
1.新岡部線１号リレー取替【保守業務委託】▼がいし点検 東群馬幹線《No.》１【保守業務委託】▼がいし点検 東群馬幹線《No.》１【西上武幹線《No.》1 他鉄塔防錆塗装工事】▼防錆塗装 西上武幹線《No.》1,《No.》2（2 基）水道橋線 2LCBO2 12 年停止試験
電線路細密点検 《No.》274〜《No.》282／9 基【ジャンパー補修】
新秦野線《No.》14,《No.》27,,《No.》42,《No.》47,《No.》48,《No.》50
新赤城線１Ｌｶﾞｽ絶縁開閉装置（ＧＩＳ） Ｏ７ 停止試験(６年)【直営】
新赤城線１Ｌｶﾞｽ絶縁開閉装置（ＧＩＳ）停止試験(１２年)【西上武幹線《No.》1 他鉄塔防錆塗装工事】▼防錆塗装 西上武幹線《No.》1,《No.》2（2 基）１２年ＧＩＳ点検
１２年ＧＩＳ点検
1.防錆塗装 《No.》32,《No.》33,《No.》34,《No.》35,《No.》37 計 5 基
水道橋線 2LCBO2 12 年停止試験
電線路細密点検 《No.》274〜《No.》282／9 基･【LS106】
1.空気操作機構取り外し
2.電動操作機構設置
3.LS 条件接続(IF 盤)
4.確認試験
【ジャンパー補修】
新秦野線《No.》47,《No.》50,《No.》51
新赤城線 2Ｌｶﾞｽ絶縁開閉装置（ＧＩＳ） Ｏ８ 停止試験(６年)【直営】
新赤城線２Ｌｶﾞｽ絶縁開閉装置（ＧＩＳ）停止試験(１２年)【修繕】･補助開閉器接点の調査・修理･ガス密度 SW の調査・修理･O4 赤相ガス連成計の取り換え修理
1.新岡部線２号リレー取替･【LS206】
1.空気操作機構取り外し
2.電動操作機構設置
3.LS 条件接続(IF 盤)
4.確認試験
1.新岡部線２号リレー取替
1.新岡部線１号リレー取替

発電制約

申請区分

変更

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

変更

変更
変更
変更
変更
変更

変更

変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
032407903240810324297

エリア
東京
東京
東京

作業開始日時2023/09/14 22:00
2023/09/19 10:00
2023/09/20 10:00

作業終了日時2023/09/15 08:00
2023/09/19 15:00
2023/09/20 15:00

停止区分
連続
単日
単日

0324288東京

2023/09/21 08:00

2023/09/27 18:00

連続佐久間東幹中線 1L

0326727033327803250810330992

東京
東京
東京
東京

2023/09/25 09:00
2023/09/25 09:00
2023/09/27 09:00
2023/09/27 09:00

2023/09/29 17:00
2023/09/25 17:00
2023/09/28 17:00
2023/09/27 12:00

連続
単日
連続
単日

新京葉(変)
新栃木(変)
新新田(変)
新富士(変)

0324338

東京

2023/09/28 08:00

2023/10/04 18:00

連続佐久間東幹中線 2L

0330993東京

2023/09/28 09:00

2023/09/28 12:00

単日

作業箇所(作業設備)
豊島
新古河(変)
新古河(変)

新富士(変)

0324661

東京

2023/09/29 09:00

2023/10/10 17:00

連続

安曇幹線 1L

0324849

東京

2023/09/29 09:00

2023/10/15 17:00

連続

安曇幹線 1L

0326728

東京

2023/09/29 17:00

2023/09/29 19:00

単日

新京葉(変)

0324088東京

2023/09/30 08:00

2023/09/30 18:00

単日

南狭山(変)

0324243

東京

2023/09/30 09:00

2023/10/23 17:00

連続

新座線 2L03243670324091東京
東京

2023/09/30 22:00
2023/10/01 08:00

2023/10/01 08:00
2023/10/01 18:00

連続
単日

豊島
南狭山(変)

0324374

東京

2023/10/01 09:00

2023/11/30 17:00

連続

東内幸町線 1L

032513403295760330926

東京
東京
東京

2023/10/01 09:00
2023/10/01 09:00
2023/10/01 09:00

2023/10/31 17:00
2023/10/01 17:00
2023/10/31 17:00

連続
単日
連続

東京東線 1L
新栃木(変)
東内幸町

0330927

東京

2023/10/01 09:30

2023/10/01 17:00

単日

東内幸町線 1L

032437703247630324840

東京
東京
東京

2023/10/02 08:00
2023/10/02 08:00
2023/10/02 08:00

2023/10/02 18:00
2023/10/11 18:00
2023/10/06 18:00

単日
連続
連続

南狭山(変)
新いわき(開)安曇幹線 1L

0325299

東京

2023/10/02 08:00

2023/10/06 17:00

連続

新茂木線 1L

0324376

東京

2023/10/02 09:00

2024/02/14 17:00

連続

豊島線 1L0324379

東京

2023/10/02 09:00

2023/10/03 17:00

毎日

河北線 1L0325133

東京

2023/10/02 09:00

2023/10/07 17:00

連続

新栃木(変)

0326637

東京

2023/10/02 09:00

2023/10/06 17:00

連続

新京葉(変)

0324439
0326698
0324442東京
東京
東京

2023/10/03 08:00
2023/10/03 08:00
2023/10/03 09:00

2023/10/03 18:00
2023/10/03 17:00
2023/10/03 17:00

単日
単日
単日

南狭山(変)
新京葉(変)
京浜線 3L0330928

東京

2023/10/03 10:00

2023/10/03 15:00

単日

新宿城南線 1L

03244470324451

東京
東京

2023/10/04 08:00
2023/10/04 09:00

2023/10/04 18:00
2023/10/05 17:00

単日
毎日

南狭山(変)
河北線 2L0325063

東京

2023/10/05 09:00

2023/10/16 17:00

連続福島中幹線 1L

停電区間（停電設備）
豊島線 3L の CBO3
河北線 1L の CBO31
河北線 2L の CBO32
佐久間東幹中線 1L

房総線 1L/房総線 1L の CBO3
新栃木線 1L/新栃木線 1L の CBO3
新栃木線 2L/新栃木線 2L の CBO2
佐久間東幹中線 1L の CBO33
佐久間東幹中線 2L
佐久間東幹中線 2L の CBO34
安曇幹線 1L
安曇幹線 1L
房総線 1L
西南川越線 1L の CBO7
新座線 2L

東内幸町線 3L の CBO9
西南川越線 2L の CBO8
東内幸町線 1L
東京東線 1L
新栃木線 2L/新栃木線 2L の CBO4
豊洲内幸町線 1L/豊洲内幸町線 1L の CBO1
東内幸町線 1L

西南川越線 1L の CBO7/西南川越線 2L の CBO8
福島東幹線里線 1L/福島東幹線里線 1L の CBO7
安曇幹線 1L/安曇幹線 1L の CBO1
新茂木線 1L

豊島線 1L河北線 1L新茂木線 1L の CBO1
房総線 2L/房総線 2L の CBO4
西南川越線 1L の CBO7/西南川越線 2L の CBO8
東京東線 1L の CBO37
京浜線 3L新宿城南線 1L
西南川越線 2L の CBO8
河北線 2L福島中幹線 1L

56

作業内容
GCB 停止試験 B(O3)
・CBO31 停止試験(6 年)
・CBO32 停止試験(6 年)《1》電線路細密点検 《No.》406〜北相模（変）ST／13 基《2》鉄塔防錆塗装 《No.》350〜《No.》355／6 基《3》架空地線張替 《No.》364〜《No.》370／6 径間
・中継盤取替および遠方監視制御装置取替○新栃木線 1L LS3 電磁接触器修理
新栃木線 2Ｌｶﾞｽ絶縁開閉装置（ＧＩＳ）停止試験(１２年)【新富士(変)275kV2U BPR・HBR 取替】《1》電線路細密点検 《No.》406〜北相模（変）ST／13 基《2》鉄塔防錆塗装 《No.》350〜《No.》355／6 基【新富士(変)275kV2U BPR・HBR 取替】
・他盤トリップ回路切り離し（HBR 盤）
安曇幹線１L 鉄塔塗装《No.》57,58,59 ３基
電線腐食点検 《No.》42〜43・72〜73【安曇幹線 1 号線《No.》104 他鉄塔塗装工事】《No.》104.105.106.107 4 基・母線ＬＳ電圧突き合わせ
・電流・位相チェック
1. 西南川越線 1 号 LS207 碍子ｱﾀﾞﾌﾟﾀ・防雀ｶﾊﾞｰ取付
1.防錆塗装 《No.》9，《No.》21，《No.》31 計 3 基 2.部材取替 《No.》9，《No.》21，《No.》31 計 3 基
3.電線・地線点検 《No.》3〜《No.》4，《No.》8〜《No.》9，《No.》13〜《No.》14，《No.》30〜《No.》31 計 4 径間
GCB 停止試験 B(O9)1. 西南川越線 2 号 LS208 碍子ｱﾀﾞﾌﾟﾀ・防雀ｶﾊﾞｰ取付
・中間接続部補修,ｱﾗﾐﾄﾞｼｰﾄ補修
・場所:文 6D(黒相)・《No.》4057,4058,4059,4060,4061,4062,4063,4067,4068,4069 計 10 基
○新栃木線 2L LS4 電磁接触器修理
Ry 取替、確認試験【絶縁油採取】文６Ｄ（Ｂ・Ｒ）（Ａランク改修対象）
1. 275kV ﾌﾞｽﾀｲ LS120 碍子ｱﾀﾞﾌﾟﾀ・防雀ｶﾊﾞｰ取付
計器用変圧器採油
Ｏ１点検【総支社】電線・地線本体点検
・ 新 茂 木 線 《 No. 》 401 〜 402,406 〜 407,411 〜 412,413 〜 414,421 〜
422,426〜427,428〜429,457〜458,463〜464 9 径間
接続部解体・組立（川 106M）
1.スペーサーボルト補修
2.がいし点検：《No.》12〜《No.》15 計 4 基■LS201 耐震対策
・中継盤および遠方監視制御装置取替
・ＣＴ回路改修
1. 西南川越線 1 号 LS107 碍子ｱﾀﾞﾌﾟﾀ・防雀ｶﾊﾞｰ取付
・東京東線１Ｌ Ｏ-３７ １２年停止試験
電線腐食点検：《No.》1009〜《No.》1010
終端部絶縁油採取作業場所：城南変電所
1. 西南川越線 2 号 LS108 碍子ｱﾀﾞﾌﾟﾀ・防雀ｶﾊﾞｰ取付
1.がいし点検：《No.》12〜《No.》15 計 4 基《1》電線腐食点検 《No.》81〜82《2》電線･地線点検《No.》81､《No.》111､141､171(4 径間)《3》部材取替《No.》127(1 基)《4》鉄塔防錆塗装工事《No.》154,155,156,157,158(５基）

発電制約
制約有

申請区分
変更
変更
変更
変更

制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更
変更
変更

制約有

変更
変更

制約有

変更
変更
変更
変更

制約有

変更

制約有

変更
変更
変更
変更

制約有

変更
変更
変更

制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0330929

東京

2023/10/05 10:00

2023/10/05 15:00

単日

新宿城南線 2L

作業箇所(作業設備)

0326642

東京

2023/10/06 17:00

2023/10/06 19:00

単日

新京葉(変)

停電区間（停電設備）
新宿城南線 2L
房総線 2L南狭山線 1L

0324253

東京

2023/10/08 09:00

2023/10/28 17:00

連続

南狭山線 1L

03247840324092

東京
東京

2023/10/09 08:00
2023/10/09 09:00

2023/10/13 18:00
2023/10/09 17:00

連続
単日

新信濃変電所北東京(変)

0324554

東京

2023/10/09 09:00

2023/10/10 16:00

毎日

東毛(変)

0325073
0326644

東京
東京

2023/10/09 09:00
2023/10/10 09:00

2023/10/14 17:00
2023/10/12 17:00

連続
連続

新栃木(変)
新茂木(変)

0329568

東京

2023/10/10 09:00

2023/10/13 17:00

連続

新秩父(開)

安曇幹線 1L と CBO1
河北線 3L の CBO5
東毛線 2L/東毛線 2L の CBO2
新茂木線 2L の CBO2
福島中幹線 1L/福島中幹線 1L の CBO1
新榛名線 2L の CBO2
新宿城南線 3L

0330930

東京

2023/10/10 09:00

2023/10/20 17:00

連続

城南

0330931東京

2023/10/10 10:00

2023/10/10 15:00

単日

新宿城南線 3L

0325079

東京

2023/10/11 08:00

2023/10/16 17:00

連続福島中幹線 1L

0324188032508703295780324835
0325098

東京
東京
東京
東京
東京

2023/10/12 22:00
2023/10/13 09:00
2023/10/14 09:00
2023/10/16 08:00
2023/10/16 09:00

2023/10/13 08:00
2023/10/14 17:00
2023/10/14 17:00
2023/10/25 18:00
2023/10/17 17:00

連続
連続
単日
連続
連続

豊島
新栃木(変)
新京葉(変)
新いわき(開)新新田(変)

0326650

東京

2023/10/16 09:00

2023/10/20 17:00

連続

新京葉(変)

0325086東京

2023/10/17 08:00

2023/11/04 17:00

連続

安曇幹線 2L

0325314東京

2023/10/17 08:00

2023/10/21 17:00

連続

新茂木線 2L

0325052

東京

2023/10/17 09:00

2023/11/04 17:00

連続

安曇幹線 2L

0325110

東京

2023/10/17 09:00

2023/10/22 17:00

連続

新栃木(変)

0325112東京

2023/10/18 08:00

2023/10/23 17:00

連続福島中幹線 2L

0325113東京

2023/10/18 09:00

2023/10/29 17:00

連続福島中幹線 2L

0325115

東京

2023/10/18 09:00

2023/10/20 17:00

連続

福島東幹線山線 1L

新宿城南線 3L
福島中幹線 1L
東内幸町線 1L/東内幸町線 1L の CBO7
新茂木線 2L の CBO2
北千葉線 2L の CBO34
福島東幹線里線 2L/福島東幹線里線 2L の CBO8
新新田線 1L/新新田線 1L の CBO3
印旛線 1L/印旛線 1L の CBO5
安曇幹線 2L
新茂木線 2L

安曇幹線 2L
新茂木線 2L の CBO2
福島中幹線 2L
福島中幹線 2L

福島東幹線山線 1L
新秦野線 2L の CBO40325116

東京

2023/10/20 09:00

2023/10/27 17:00

連続

新富士(変)

0326664

東京

2023/10/20 17:00

2023/10/20 19:00

単日

新京葉(変)

03295770324895

東京
東京

2023/10/21 09:00
2023/10/23 08:00

2023/10/21 17:00
2023/10/27 18:00

単日
連続

新京葉(変)
新信濃変電所印旛線 1L北千葉線 2L の CBO34
安曇幹線 2L と CBO2
57

作業内容
終端部絶縁油採取作業場所：城南変電所
・母線ＬＳ電圧突き合わせ
・電流・位相チェック
1.電線・地線点検 《No.》10〜《No.》11，《No.》13〜《No.》14，《No.》23〜《No.》24，《No.》29〜《No.》30，《No.》34〜《No.》35，《No.》39〜《No.》40
計 6 径間2.がいし点検 《No.》41，《No.》42
３．航空標識塗装：No.16
O1 ﾊﾟﾚｯﾄ追加
河北線３Ｌ Ｏ５ 停止試験１２年【ＧＣＢ】
東毛線２Ｌ ＰＴ 停止試験(１２年)・東毛線２Ｌ ＣＢＯ２停止試験(１２年)■LS102 耐震対策
○福島中幹線 1L 1 線路側 LS(電動操作)12 年停止試験 B【ＬＳ１０２】1.操作機構撤去 2.新操作機構、制御箱据付 3.制御ケーブ
ル撤去、布設、接続 4.ＬＳ調整 5.シーケンス試験【城南変電所 66kV7 号母線保護 Ry 取替工事】･66kV7 号母線保護 Ry 盤取替･66kV7 号連絡母線保護 Ry 盤取替･66kV7 号母線分離 Ry 盤取替･制御ｹｰﾌﾞﾙ切離し接続･確認試験
終端部絶縁油採取作業場所：城南変電所【総支社】鉄塔防錆塗装工事
・福島幹線《No.》266 1 基
GIG 停止試験 B(O7,7,E7)○新茂木線 2L O2 GCB(油圧・電動ﾊﾞﾈ)普点 B
・275kV 甲 1 母線 PD 採油に伴う危険防止
計器用変圧器採油新新田線１Ｌｶﾞｽ絶縁開閉装置（ＧＩＳ）停止試験(１２年)・中継盤取替および遠方監視制御装置取替
・ＣＴ回路改修
1.防錆塗装《No.》240.241.245.246.247【総支社】電線・地線本体点検
・ 新 茂 木 線 《 No. 》 406 〜 407,411 〜 412,413 〜 414,421 〜 422,426 〜
427,428〜429,457〜458,463〜464 8 径間
鉄塔塗装
安曇幹線 2L 《No.》1,8,10,21-23,26-32,45,54-56,73-84（29 基）■LS202 耐震対策
【総支社】鉄塔防錆塗装工事
・福島幹線《No.》266 1 基《1》電線懸垂クランプ摩耗調査《No.》137,《No.》180(2 径間)《2》電線･地線点検《No.》81､《No.》111､141､171(4 径間)《3》部材取替《No.》137､138(2 基)《4》鉄塔防錆塗装工事《No.》154,155,156,157,158(５基)《1》鉄塔部材取替《No.》63(1 基)《2》ＳＲリング取替《No.》61〜《No.》63（2 径間）【500kV 断路器耐震補強工事】(LS104 耐震補強)
・架台取外,取付・LS 解体,組立,確認試験
・母線ＬＳ電圧突き合わせ
・電流位相チェック・275kV 乙 1 母線 PD 採油に伴う危険防止
O2 ﾊﾟﾚｯﾄ追加

発電制約

申請区分
変更

制約有

変更

変更

制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更

新規

変更
変更
制約有
制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有

変更
変更

制約有

変更
変更
変更

変更

変更

変更

変更
制約有
制約有

変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0330934

エリア
東京

作業開始日時2023/10/23 08:00

作業終了日時2023/10/23 17:00

停止区分
単日

0329572

東京

2023/10/23 09:00

2023/10/28 17:00

連続作業箇所(作業設備)
新所沢(変)
新秩父(開)

停電区間（停電設備）
南狭山線 1L の CBO35
新榛名線 2L の CBO2
新座線 1L0324450

東京

2023/10/24 09:00

2023/11/16 17:00

連続

新座線 1L0325165

東京

2023/10/25 09:00

2023/10/27 17:00

連続

福島東幹線山線 2L

0330935
03338380324212東京
東京
東京

2023/10/25 09:00
2023/10/26 09:00
2023/10/27 22:00

2023/10/25 17:00
2023/10/26 18:00
2023/10/28 08:00

単日
単日
連続

練馬
奥只見(発)
豊島0324310

東京

2023/10/29 09:00

2023/11/18 17:00

連続

南狭山線 2L

032422903309690324230
03251880330936032424403242450325189

東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京

2023/10/30 09:00
2023/10/30 09:00
2023/10/30 10:00
2023/10/31 09:00
2023/10/31 17:00
2023/11/01 09:00
2023/11/01 09:00
2023/11/01 09:00

2023/10/30 15:00
2023/10/31 17:00
2023/10/30 16:00
2023/10/31 17:00
2023/10/31 18:00
2023/11/30 17:00
2023/11/30 22:00
2023/11/30 17:00

単日
連続
単日
単日
単日
連続
連続
連続

北東京(変)
京浜(変)新座(変)
新栃木(変)
東内幸町
東内幸町
豊島東京東線 2L

0325190

東京

2023/11/01 09:00

2023/11/27 17:00

連続

福島里幹線 1L

0325198
0325203

東京
東京

2023/11/01 09:00
2023/11/02 09:00

2023/11/01 17:00
2023/11/02 17:00

単日
単日

新栃木(変)
新栃木(変)

0330938

東京

2023/11/02 10:00

2023/11/02 16:00

単日

新古河(変)

0325205

東京

2023/11/03 09:00

2023/11/03 17:00

単日

新栃木(変)

0330939

東京

2023/11/03 10:00

2023/11/03 16:00

単日

新古河(変)

0329579

東京

2023/11/04 09:00

2023/11/04 17:00

単日

新筑波(変)

0329585

東京

2023/11/04 09:00

2023/11/04 17:00

単日

新佐原線 1L

03252070325208

東京
東京

2023/11/06 09:00
2023/11/07 08:00

2023/11/11 17:00
2023/11/12 17:00

連続
連続

新栃木(変)
新筑波(変)

0325217

東京

2023/11/09 08:00

2023/11/24 17:00

連続

福島里幹線 1L

032484803309410325143

東京
東京
東京

2023/11/10 09:00
2023/11/13 08:00
2023/11/13 09:00

2023/11/21 17:00
2023/11/13 17:00
2023/12/02 17:00

連続
単日
連続

安曇幹線 1L
新所沢(変)
新多摩(変)

0330996東京

2023/11/13 09:00

2023/11/13 17:00

単日

南横須賀(変)0325146

東京

2023/11/14 09:00

2023/11/14 17:00

単日

新多摩線 1L

0330999

東京

2023/11/14 09:00

2023/11/14 17:00

単日

南横須賀(変)03252760325286

東京
東京

2023/11/15 08:00
2023/11/18 09:00

2023/11/20 17:00
2023/11/19 17:00

連続
連続

新筑波(変)
新栃木(変)

福島東幹線山線 2L
北武蔵野線 2L/北武蔵野線 2L の CBO2
奥只見線 2L
東内幸町線 1L/東内幸町線 1L の CBO7
南狭山線 2L

河北線 4L の CBO6
東京南線 1L/東京南線 1L の CBO1
新座線 1L の CBO1
新茂木線 1L の CBO1
豊洲内幸町線 1L/豊洲内幸町線 1L の CBO1
東内幸町線 1L/東内幸町線 1L の CBO4
東内幸町線 1L/東内幸町線 1L の CBO7
東京東線 2L
福島里幹線 1L
新茂木線 1L の CBO1
新茂木線 2L の CBO2
河北線 1L の CBO31
新茂木線 2L の CBO2
河北線 2L の CBO32
新佐原線 1L の CBO5
新佐原線 1L

中栃木線 1L/中栃木線 1L の CBO5
新筑波線 1L/新筑波線 1L の CBO3
福島里幹線 1L

安曇幹線 1L
南狭山線 2L の CBO46
新多摩線 1L/新多摩線 1L の CBO5
東京南線 1L の CBO1
新多摩線 1L
東京南線 2L の CBO2
新筑波線 1L の CBO3/500kV 甲 2 母線
中栃木線 1L の CBO5
58

作業内容
1.南狭山線 1L CBO35 停止試験[点検](12 年)【保安規定】【ＬＳ２０２】1.操作機構撤去 2.新操作機構、制御箱据付 3.制御ケーブ
ル撤去、布設、接続 4.導電部取替 5.ＬＳ調整 6.シーケンス試験
1.防錆塗装 《No.》9，《No.》21，《No.》31 計 3 基 2.部材取替 《No.》9，《No.》21，《No.》31 計 3 基
3.電線・地線点検 《No.》3〜《No.》4，《No.》8〜《No.》9，《No.》13〜《No.》14，《No.》30〜《No.》31 計 4 径間
《1》鉄塔部材取替《No.》64(1 基)《2》ＳＲリング取替《No.》61〜《No.》63（2 径間）
北武蔵野線 2L 白相接地端子修理
甲接地用検電装置補修
GIS 停止試験 B(107,207)
1.電線・地線点検 《No.》10〜《No.》11，《No.》13〜《No.》14，《No.》23〜《No.》24，《No.》29〜《No.》30，《No.》34〜《No.》35，《No.》39〜《No.》40
計 6 径間2.がいし点検 《No.》41，《No.》42
３．航空標識塗装：No.16
河北線４Ｌ Ｏ６ 停止試験１２年【ＧＣＢ】
東京南線 1L 275kVGCB・LS・ELS12 年点検
1. GIS 6 年停止試験○新茂木 1L 101 LS(電動操作)12 年停止試験
充電後電圧電流位相測定【試験 No.個別調整】
Ry 取替
Ｒｙ取替（ＰＣＭ、後備）・《No.》4057,4058,4059,4060,4061,4062,4063,4067,4068,4069 計 10 基
1.鉄塔防錆塗装工事 福島幹線《No.》353〜427
2.電線腐食点検 福島幹線《No.》432〜433○新茂木 1L 201 LS(電動操作)12 年停止試験○新茂木 2L 102 LS(電動操作)12 年停止試験
・制御ｹｰﾌﾞﾙ切離し,接続・ｼｰｹﾝｽ試験○新茂木 2L 202 LS(電動操作)12 年停止試験
・制御ｹｰﾌﾞﾙ切離し,接続・ｼｰｹﾝｽ試験・CBO5 白相ガス密度 SW 修理（修繕）［点検補修］
1.がいし取替
新佐原線《No.》73■LS5 耐震対策
・LS3 耐震化【総支社】鉄塔防錆塗装工事
・福島幹線《No.》304,305,306 計 3 基【総支社】電線・地線本体点検
・ 福 島 幹 線 《 No. 》 306 〜 307,311 〜 312,316 〜 317,321 〜 322,326 〜
327,331〜32,336〜337,341〜342 8 径間
安曇幹線１L 鉄塔塗装《No.》1,2 ２基
1.南狭山線 2L CBO46 停止試験[点検](12 年)【保安規定】
・新多摩線 1L 引留鉄鋼,500kV 母線側鉄鋼塗装に伴う危険防止
・ｅーＯＬＲ向制御ケーブル接続・確認試験【がいし点検】新多摩線《No.》1,《No.》2,新秦野(変)・ｅーＯＬＲ向制御ケーブル接続・確認試験
・LS103 耐震化○中栃木線 1L O5 GCB(油圧・電動ﾊﾞﾈ)普点 B

発電制約

申請区分
変更
変更

変更

変更
制約有
制約有

変更
変更
変更

変更

制約有
制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有

変更

制約有

変更
変更
変更

変更

制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0330968
032664803252960325298

エリア
東京
東京
東京
東京

作業開始日時2023/11/21 09:00
2023/11/23 09:00
2023/11/24 08:00
2023/11/26 09:00

作業終了日時2023/11/22 17:00
2023/11/24 17:00
2023/11/29 17:00
2023/11/27 17:00

停止区分
連続
連続
連続
連続

作業箇所(作業設備)
京浜(変)
新茂木(変)
新筑波(変)
新栃木(変)

0327213東京

2023/11/26 09:00

2023/11/27 17:00

連続

新茂木(変)

03272140324889東京
東京

2023/11/27 17:00
2023/11/28 08:00

2023/11/27 19:00
2023/12/01 18:00

単日
連続

新茂木(変)
田子倉(発)

0325303東京

2023/11/29 08:00

2023/12/14 17:00

連続

福島里幹線 2L

0325304東京

2023/11/29 09:00

2023/12/25 17:00

連続

福島里幹線 2L

0324404東京

2023/11/30 09:00

2023/11/30 17:00

単日

東内幸町

032530903244650324464

東京
東京
東京

2023/11/30 09:00
2023/11/30 17:00
2023/11/30 22:00

2023/12/05 17:00
2023/11/30 17:30
2023/11/30 23:00

連続
単日
単日

新栃木(変)
東内幸町線 1L
豊島

0324467

東京

2023/12/01 08:30

2023/12/10 18:00

連続佐久間東幹里線 1L

032446903253160324472

東京
東京
東京

2023/12/04 09:00
2023/12/04 09:00
2023/12/05 09:00

2023/12/04 17:00
2023/12/23 17:00
2023/12/05 17:00

単日
連続
単日

新豊洲
新多摩(変)
新豊洲

0325317

東京

2023/12/05 09:00

2023/12/05 17:00

単日

新多摩線 2L

032961603244740330937

東京
東京
東京

2023/12/05 09:00
2023/12/06 09:00
2023/12/06 09:00

2023/12/05 17:00
2023/12/06 17:00
2023/12/06 17:00

単日
単日
単日

新多摩(変)
新豊洲
城南線 1L0325159

東京

2023/12/07 08:00

2023/12/08 17:00

連続

新いわき(開)停電区間（停電設備）
東京南線 2L/東京南線 2L の CBO2
福島里幹線 1L の CBO5
新筑波線 1L の CBO3/500kV 乙 2 母線
中栃木線 2L の CBO6
福島里幹線 1L/福島里幹線 1L の CBO5
福島里幹線 1L/福島里幹線 1L の CBO5
田子倉本名線 2L 構内(O2)
福島里幹線 2L

福島里幹線 2L
東内幸町線 1L
中栃木線 2L/中栃木線 2L の CBO6
東内幸町線 1L
東内幸町線 1L
佐久間東幹里線 1L

豊洲内幸町線 1L/豊洲内幸町線 1L の CBO55
新多摩線 2L/新多摩線 2L の CBO6
豊洲内幸町線 2L/豊洲内幸町線 2L の CBO65
新多摩線 2L
500kV 甲 2 母線/新多摩線 2L の CBO6
豊洲内幸町線 3L/豊洲内幸町線 3L の CBO75
城南線 1L福島東幹線山線 2L/福島東幹線山線 2L の CBO4
佐久間東幹里線 2L

0324477

東京

2023/12/12 08:30

2023/12/21 18:00

連続佐久間東幹里線 2L

0330945

東京

2023/12/12 09:00

2023/12/14 17:00

連続

京北(変)

0330940
0326675

東京
東京

2023/12/13 09:00
2023/12/18 07:00

2023/12/13 17:00
2023/12/23 18:00

単日
連続

城南線 2L
房総(変)0330947

東京

2023/12/21 10:00

2023/12/21 16:00

単日

新古河(変)

0324106
03271640327165

東京
東京
東京

2023/12/21 22:00
2023/12/24 09:00
2023/12/24 09:00

2023/12/22 08:00
2023/12/24 17:00
2023/12/24 17:00

連続
単日
単日

豊島
新茂木(変)
新茂木(変)

0327216

東京

2023/12/24 09:00

2023/12/25 17:00

連続

新茂木(変)

豊島線 1L/豊島線 1L の CBO3

城南線 2L房総線 1L河北線 3L の CBO33

豊島線 1L の CBO1/豊島線 1L
福島里幹線 2L の CBO6
福島里幹線 2L/福島里幹線 2L の CBO6
福島里幹線 2L/福島里幹線 2L の CBO6

59

作業内容
東京南線 2L 275kVGCB・LS・ELS12 年点検○福島里幹線 1L O5 GCB(油圧・電動ﾊﾞﾈ)12 年停止試験
・LS203 耐震化○中栃木線 2L O6 GCB(油圧・電動ﾊﾞﾈ)普点 B■CT 回路切離し■線路 VT 回路切離し■CT 回路切離し後の諸試験
O-2 精密点検【総支社】鉄塔防錆塗装工事
・福島幹線《No.》304,305,306 計 3 基【総支社】電線・地線本体点検
・ 福 島 幹 線 《 No. 》 306 〜 307,311 〜 312,316 〜 317,321 〜 322,326 〜
327,331〜32,336〜337,341〜342 8 径間
1.鉄塔防錆塗装工事 福島幹線《No.》353〜427
2.電線腐食点検 福島幹線《No.》432〜433･VT 突合せ､電流位相測定･試験 No.個別調整■LS6 耐震対策
・常規対地電圧印加試験
Ｒｙ取替（ＰＣＭ、後備）･VT 突合せ､電流位相測定《1》除雪機の取り付け 《No.》429〜《No.》431／2 径間《2》鉄塔防錆塗装 《No.》423〜《No.》425、《No.》428／4 基《3》電線補修 実施箇所検討中《4》電線路細密点検 北相模 ST〜《No.》419／5 基《5》鉄塔部材・ボルト取替 《No.》416-2、《No.》430／2 基
豊洲内幸町線 1 番ＧＩＳ停止試験
・新多摩線 2L 引留鉄鋼,500kV 母線側鉄鋼塗装に伴う危険防止
豊洲内幸町線２番ＧＩＳ停止試験【がいし点検】新多摩線《No.》1,《No.》2,新秦野(変)・LS106 ｷｬﾉﾝｹｰﾌﾞﾙ修理
豊洲内幸町線 3 番ＧＩＳ停止試験
湿式終端接続部シリコーン油採油・分析
・CBO4 １２年停止試験
・セミＧＩＳ１２年停止試験《1》除雪機の取り付け 《No.》429〜《No.》431／2 径間《2》鉄塔防錆塗装 《No.》423〜《No.》425、《No.》428／4 基《3》電線補修 実施箇所検討中《4》電線路細密点検 北相模 ST〜《No.》419／5 基《5》鉄塔部材・ボルト取替 《No.》416-2、《No.》430／2 基
1.275kVGIS12 年点検(線路・ShR)
2.LS103 12 年点検
3.LS203 12 年点検
湿式終端接続部シリコーン油採油・分析
・甲１母線接続架線撤去，Ｓ１００撤去
・制御ｹｰﾌﾞﾙ切離し,接続・CT 回路切離し,接続・ﾄﾘｯﾌ回路切替・ｼｰｹﾝｽ試験
GCB 停止試験 B(O1,1,E1)☆LS6 ｻｰﾏﾙﾘﾚｰ他修理☆LS6 ｻｰﾏﾙﾘﾚｰ他修理■CT 回路切離し■線路 VT 回路切離し

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

変更

変更
制約有

変更

制約有
制約有

変更
変更
変更

変更

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

変更

制約有

変更

制約有

変更
変更
変更

制約有

変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

0330948

東京

2023/12/25 10:00

2023/12/25 16:00

単日

新古河(変)

03271660333854

東京
東京

2023/12/25 17:00
2023/12/29 08:00

2023/12/25 19:00
2024/01/01 18:00

単日
連続

新茂木(変)
西東京(変)

0333853

東京

2024/01/02 09:00

2024/01/03 17:00

連続

北多摩

032535103253600325361

東京
東京
東京

2024/01/16 08:00
2024/01/21 09:00
2024/01/22 08:00

2024/01/21 18:00
2024/02/09 17:00
2024/01/27 18:00

連続
連続
連続

新坂戸線 1L
新多摩(変)
新坂戸線 2L

0324113東京

2024/01/22 09:00

2024/01/26 17:00

連続

南川崎(変)

0324114東京

2024/01/22 09:00

2024/01/26 17:00

連続

南川崎(変)

0329619東京

2024/01/22 09:00

2024/01/22 17:00

単日

新多摩(変)

0329643

東京

2024/01/22 09:00

2024/01/23 17:00

連続

新秩父線 1L

0330954

東京

2024/01/22 10:00

2024/01/22 16:00

単日

南池上線 2L

03241160329617東京
東京

2024/01/22 22:00
2024/01/23 09:00

2024/01/23 08:00
2024/01/23 17:00

連続
単日

豊島
新多摩(変)

0324121東京

2024/01/29 09:00

2024/02/02 17:00

連続

南川崎(変)

0324122東京

2024/01/29 09:00

2024/02/02 17:00

連続

南川崎(変)

0330955

東京

2024/01/29 10:00

2024/01/29 16:00

単日

南池上線 3L

停電区間（停電設備）
河北線 4L の CBO34

新坂戸線 1L
新秩父線 1L/新秩父線 1L の CBO3
新坂戸線 2L
南池上線 2L

作業内容
・制御ｹｰﾌﾞﾙ切離し,接続・CT 回路切離し,接続・ﾄﾘｯﾌ回路切替・ｼｰｹﾝｽ試験■CT 回路切離し後の諸試験
保護制御モジュール修理
・ばね操作機構ベアリング交換
・諸試験
電線路細密点検・新秩父線 1L 引留鉄鋼,500kV 母線側鉄鋼塗装に伴う危険防止
電線路細密点検・275kV3U ブスタイ TC・KC・IF 切替

南池上線 2L の CBO8・275kV4U ブスタイ TC・KC・IF 切替

新秩父線 1L の CBO3
新秩父線 1L

豊島線 1L/豊島線 1L の CBO1
新秩父線 1L/新秩父線 1L の CBO3
南池上線 3L の CBO9・LS103 ｷｬﾉﾝｹｰﾌﾞﾙ修理
がいし取替
新秩父線《No.》甲-1
作業内容：シリコン油採取・分析
場所：南池上（変）GIS 停止試験 B(101,201)
・LS3 ｷｬﾉﾝｹｰﾌﾞﾙ修理
・275kV4U ブスタイ TC・KC・IF 切替

南池上線 3L・275kV3U ブスタイ TC・KC・IF 切替

南池上線 3L

作業内容：シリコン油採取・分析
場所：南池上（変）・CBO13 １２年停止試験
・セミＧＩＳ １２年停止試験
・計器用変圧器(赤相・白相）振れ止め装置動作確認
・CBO14 １２年停止試験
・セミＧＩＳ１２年停止試験・新秩父線 2L 引留鉄鋼,500kV 母線側鉄鋼塗装に伴う危険防止・制御ケーブル切離し・接続
・確認試験【東京東線１Ｌ】
・制御ケーブル切離し・接続・確認試験
1.がいし取替 新秩父線《No.》64
常規対地電圧課電・電圧測定・突合せ
・電流チェック【東京東線１Ｌ】
・電圧測定・突合せ
・電流チェック・試験ＮＯ．地送１０
・LS204 ｷｬﾉﾝｹｰﾌﾞﾙ修理
1.故障表示器修理2.確認試験
1.275kVGIS(西越谷線 2L) 12 年点検
・制御ケーブル切離し・接続
・確認試験【東京東線２Ｌ】
・制御ケーブル切離し・接続
・確認試験

福島里幹線 2L/福島里幹線 2L の CBO6
西北線 2L西北線 1L の CBO1

東京

2024/02/01 08:00

2024/02/02 17:00

連続

新いわき(開)0325379

東京

2024/02/08 08:00

2024/02/09 17:00

連続

新いわき(開)0325387東京

2024/02/10 09:00

2024/02/29 17:00

連続

新多摩(変)

0325390

東京

2024/02/13 09:00

2024/02/20 17:00

連続新野田(変)

南池上線 2L

新いわき線 2L/新いわき線 2L の CBO14
新秩父線 2L/新秩父線 2L の CBO4
東京東線 1L/東京東線 1L の CBO53
東京東線 1L/東京東線 1L の CBO37

0326688東京

2024/02/13 09:00

2024/02/20 17:00

連続

新京葉(変)

03296410330956

東京
東京

2024/02/13 09:00
2024/02/14 17:00

2024/02/13 17:00
2024/02/14 17:30

単日
単日

新秩父線 2L
豊島線 1L0325393東京

2024/02/20 17:00

2024/02/20 20:00

単日

新野田(変)

新秩父線 2L
豊島線 1L
東京東線 1L
東京東線 1L

0326699

東京

2024/02/20 17:00

2024/02/20 20:00

単日

新京葉(変)

0329630

東京

2024/02/21 09:00

2024/02/21 17:00

単日

新多摩(変)

0304318

東京

2024/02/23 09:00

2024/02/25 17:00

連続

西越谷(変)

0323986東京

2024/02/23 09:00

2024/02/25 17:00

連続

西越谷(変)

0325394

東京

2024/02/26 09:00

2024/03/04 17:00

連続新野田(変)

新秩父線 2L の CBO4
西越谷線 2L/西越谷線 2L の CBO2
西越谷線 2L/西越谷線 2L の CBO2
東京東線 2L/東京東線 2L の CBO54
東京東線 2L/東京東線 2L の CBO38

0326700

東京

2024/02/26 09:00

2024/03/04 17:00

連続

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

新いわき線 1L/新いわき線 1L の CBO13
0325370

発電制約

新京葉(変)
60

変更
変更
変更
変更
制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有

変更
変更
変更

変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0324137

東京

2024/02/26 10:00

2024/02/26 13:30

単日

世田谷線 1L

作業箇所(作業設備)

0324157

東京

2024/02/27 10:00

2024/02/27 13:30

単日

世田谷線 2L

停電区間（停電設備）
世田谷線 1L
世田谷線 2L
新秦野線 2L の CBO40333283

東京

2024/03/01 08:00

2024/03/08 17:00

連続

新富士(変)

0326704
0330835

東京
東京

2024/03/02 09:00
2024/03/04 09:00

2024/03/03 17:00
2024/03/05 17:00

毎日
連続

新京葉(変)
北東京(変)

0325403東京

2024/03/04 17:00

2024/03/04 20:00

単日

新野田(変)

東京東線 2L の CBO38
西越谷線 1L/西越谷線 1L の CBO13
東京東線 2L
東京東線 2L

0326709東京

2024/03/04 17:00

2024/03/04 20:00

単日

新京葉(変)

0326748

東京

2024/03/05 09:00

2024/03/12 17:00

連続

城南線 3L0325347

東京

2024/03/06 09:00

2024/03/06 15:00

単日

鹿島線 1L 新野田側

0325406
03296250330839

東京
東京
東京

2024/03/06 09:00
2024/03/06 09:00
2024/03/06 09:00

2024/03/10 17:00
2024/03/09 15:00
2024/03/07 17:00

連続
連続
連続

常総(変)
常総(変)
北東京(変)

0324153

東京

2024/03/09 09:00

2024/03/11 17:00

連続

秦浜線 2L0330957

東京

2024/03/09 09:00

2024/03/11 17:00

連続

秦浜線 2L03296240329623東京
東京

2024/03/09 15:00
2024/03/09 17:00

2024/03/09 17:00
2024/03/10 17:00

単日
連続

常総(変)
常総(変)

0330958

東京

2024/03/11 08:00

2024/03/11 18:00

単日

新秦野(変)

03239940324002東京
東京

2024/03/11 09:00
2024/03/11 09:00

2024/03/13 17:00
2024/03/11 17:00

毎日
単日

北熊谷(変)
北熊谷線 2L

0325209東京

2024/03/11 09:00

2024/03/21 17:00

連続

鹿島線 2L03254160329622東京
東京

2024/03/11 09:00
2024/03/11 09:00

2024/03/15 17:00
2024/03/14 15:00

連続
連続

鹿島(変)
鹿島(変)

0330959

東京

2024/03/11 17:00

2024/06/26 09:00

連続

秦浜線 2L0330960

東京

2024/03/11 17:00

2024/06/26 09:00

連続

秦浜線 2L0330961

東京

2024/03/12 08:00

2024/03/12 18:00

単日

新秦野(変)

0324145

東京

2024/03/12 09:00

2024/03/14 17:00

連続

秦浜線 1L0330962東京

2024/03/12 09:00

2024/03/14 17:00

連続

秦浜線 1L032415803254180324160032399603240030329811

東京
東京
東京
東京
東京
東京

2024/03/13 08:00
2024/03/13 09:00
2024/03/14 08:00
2024/03/14 09:00
2024/03/14 09:00
2024/03/14 15:00

2024/03/13 18:00
2024/03/15 17:00
2024/03/14 18:00
2024/03/16 17:00
2024/03/14 17:00
2024/03/14 17:00

単日
連続
単日
毎日
単日
単日

新秦野(変)
筑波南(変)
新秦野(変)
北熊谷(変)
北熊谷線 1L
鹿島(変)0324143

東京

2024/03/14 17:00

2024/06/29 09:00

連続

秦浜線 1L城南線 3L鹿島線 1L 新野田側

鹿島線 1L 新野田側
鹿島線 1L の CBO1
西越谷線 2L/西越谷線 2L の CBO14
秦浜線 2L秦浜線 2L鹿島線 1L の CBO1
鹿島線 1L の CBO1
3B
北熊谷線 2L
北熊谷線 2L
鹿島線 2L鹿島線 2L鹿島線 2L の CBO8
秦浜線 2L秦浜線 2L
3B
秦浜線 1L秦浜線 1L4B
鹿島線 2L4B
北熊谷線 1L
北熊谷線 1L
鹿島線 2L の CBO8
秦浜線 1L
61

作業内容
作業内容：油採取作業場所：青葉１Ｄ
作業内容：油採取作業場所：青葉１Ｄ
500kV 断路器耐震補強工事】(LS104 耐震補強)
・架台取外, 取付
・LS 解体, 組立, 確認試験
・東京東線 2Ｌ 断路器（i138、238）停止試験
操作機構修理（ウレタンパッキン経年劣化対策）
・電圧測定・突合せ
・電流チェック【東京東線２Ｌ】
・電圧測定・突合せ
・電流チェック・試験ＮＯ．地送１０
接続部補修［点検補修］
１．電線腐食点検
鹿島線 No.43〜No.44
・ケーブル切離し・接続・試験・ケーブル切離し・接続・試験
操作機構修理（ウレタンパッキン経年劣化対策）
ジャンパー開放秦浜線《No.》58(老)鉄塔スケッチ
秦浜線《No.》47,《No.》52
鉄塔建替：《No.》77，《No.》78
鉄塔改造：《No.》74
・甲・乙母線 LS 操作試験
・試験
M3B1 次 LS113GIS ｴｱｰ漏れに伴う修理、確認試験
M3B1 次 OF ｹｰﾌﾞﾙ採油・北熊谷線 2L ＰＤ停止試験Ａ
１.特定点検がいし 北熊谷線《No.》2,3 計 2 基【鹿島線スペーサ取替工事】
1．スペーサ取替 No.12〜No.177 11 径間・ケーブル切離し・接続・試験・ケーブル切離し・接続・試験
鉄塔建替：《No.》77，《No.》78
鉄塔改造：《No.》74
鉄塔建替：《No.》60，《No.》61，《No.》62
部材取替：《No.》64
M3B1 次 LS213GIS ｴｱｰ漏れに伴う修理、確認試験
ジャンパー開放秦浜線《No.》57(老)鉄塔スケッチ
秦浜線《No.》47,《No.》52
鉄塔建替：《No.》77，《No.》78
鉄塔改造：《No.》74
M4B LS114GIS ｴｱｰ漏れに伴う修理、確認試験
・ＴＣ切離･接続･試験
M4B LS214GIS ｴｱｰ漏れに伴う修理、確認試験
・北熊谷線 1L ＰＤ停止試験Ａ
１.特定点検がいし 北熊谷線《No.》2,3 計 2 基・甲・乙母線 LS 操作試験
鉄塔建替：《No.》77，《No.》78
鉄塔改造：《No.》74

発電制約

申請区分
変更
変更

変更
変更
変更
変更

変更
変更
変更
変更
変更
変更
制約有

変更

制約有

変更
変更
変更

制約有

変更
変更
変更
変更

制約有

変更
変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有
制約有
制約有

制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有

変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0324151

東京

2024/03/14 17:00

2024/06/29 09:00

連続

秦浜線 1L

作業箇所(作業設備)

0329810

東京

2024/03/14 17:00

2024/03/15 17:00

連続

鹿島(変)

0324142

東京

2024/03/15 09:00

2024/06/25 17:00

連続

秦浜線 1L0324154

東京

2024/03/15 09:00

2024/03/26 09:00

連続

秦浜線 2L03241740324175

東京
東京

2024/03/15 09:00
2024/03/15 09:00

2024/03/15 18:00
2024/03/15 18:00

単日
単日

池上
池上

0330963東京

2024/03/15 09:00

2024/06/25 17:00

連続

秦浜線 2L0330966

東京

2024/03/20 09:00

2024/03/22 17:00

連続

高輪線 1L0330967

東京

2024/03/20 09:00

2024/03/27 17:00

連続

高輪線 1L0330973東京

2024/03/20 09:00

2024/03/21 17:00

連続

京浜(変)

0325391東京

2024/03/25 09:00

2024/03/25 15:00

単日

鹿島線 1L 鹿島側

0325431032543203298140329816

東京
東京
東京
東京

2024/03/25 09:00
2024/03/25 09:00
2024/03/25 09:00
2024/03/25 09:00

2024/03/29 17:00
2024/03/29 17:00
2024/03/28 15:00
2024/03/28 15:00

連続
連続
連続
連続

鹿島(変)
常総(変)
常総(変)
鹿島(変)

0326614東京

2024/03/26 13:00

2024/03/26 17:00

単日

新京葉(変)

0324177

東京

2024/03/27 09:00

2024/04/02 17:00

連続

秦浜線 1L0325430
0330066
0330070033006803300690329414

東京
東京
東京
東京
東京
東京

2024/03/27 09:00
2024/03/28 15:00
2024/03/28 15:00
2024/03/28 17:00
2024/03/28 17:00
2024/04/01 09:00

2024/03/29 17:00
2024/03/28 17:00
2024/03/28 17:00
2024/03/29 17:00
2024/03/29 17:00
2024/04/03 17:00

連続
単日
単日
連続
連続
連続

筑波南(変)
常総(変)
鹿島(変)
常総(変)
鹿島(変)
西越谷(変)

0329698東京

2024/04/01 09:00

2024/04/01 17:00

単日

新野田(変)

停電区間（停電設備）
秦浜線 1L鹿島線 2L の CBO8
秦浜線 1L秦浜線 2L
南池上線 3L
南池上線 3L の CBO17
秦浜線 2L高輪線 1L高輪線 1L秦浜線 2L/秦浜線 2L の CBO16
鹿島線 1L 鹿島側

鹿島線 1L鹿島線 1L 鹿島側
鹿島線 1L の CBO3
鹿島線 1L の CBO7
房総線 1L秦浜線 1L鹿島線 1L鹿島線 1L の CBO3
鹿島線 1L の CBO7
鹿島線 1L の CBO3
鹿島線 1L の CBO7
西越谷線 1L/西越谷線 1L の CBO1
東京東線 1L の CBO53
新豊洲線 1L

0331061

東京

2024/04/01 09:00

2024/05/27 17:00

連続

新豊洲線 1L

03310620331100
0333432

東京
東京
東京

2024/04/01 09:00
2024/04/01 09:00
2024/04/01 09:00

2024/04/30 17:00
2024/04/04 17:00
2024/05/27 17:00

連続
連続
連続

南川崎線 2L
新豊洲
新豊洲線 1L

0329702東京

2024/04/02 09:00

2024/04/05 17:00

連続

新多摩(変)

0329703東京

2024/04/02 09:00

2024/04/02 17:00

単日

新野田(変)

0331064東京

2024/04/03 08:00

2024/05/21 17:00

連続

東京南線 3L

0329706東京

2024/04/04 09:00

2024/04/05 17:00

毎日

新所沢線 1L

0331065
0331101
0331068033106903310700329739

東京
東京
東京
東京
東京
東京

2024/04/04 09:00
2024/04/04 10:00
2024/04/06 09:00
2024/04/08 08:00
2024/04/08 08:00
2024/04/08 09:00

2024/04/05 17:00
2024/04/04 15:00
2024/04/19 17:00
2024/04/13 17:00
2024/04/13 17:00
2024/04/10 17:00

連続
単日
連続
連続
連続
連続

南川崎(変)
葛南世田谷線 1L
南川崎線 2L
新秦野(変)
新秦野(変)
新多摩(変)

南川崎線 2L
新豊洲線 1L
新豊洲線 1L
新所沢線 1L/新所沢線 1L の CBO1
東京東線 2L の CBO54
東京南線 3L
新所沢線 1L
南川崎線 2L の CBO2/南川崎線 2L
葛南世田谷線 1L
南川崎線 2L
3B
3B
新所沢線 1L/新所沢線 1L の CBO1
62

作業内容
鉄塔建替：《No.》60，《No.》61，《No.》62
部材取替：《No.》64
・試験【鉄塔防錆塗装・部材取替】
秦浜線《No.》59,《No.》63,《No.》64,《No.》65,《No.》66,《No.》67,《No.》68,《No.》70,《No.》73(9 基)【鉄塔防錆塗装・部材取替】
秦浜線《No.》57,《No.》58
GIS 点検(12 年）
GIS 点検(12 年）【鉄塔防錆塗装・部材取替】
秦浜線《No.》59,《No.》63,《No.》64,《No.》65,《No.》66,《No.》67,《No.》68,《No.》70,《No.》73(9 基)
作業内容：支持金物補修作業場所：港５４３K
作業内容：防食層保護装置補修（アラミドシート解体・巻きあり）
作業場所：港 38Ｋ，港 537Ｋ，港 503Ｄ
秦浜線 2L 275kVGCB・LS・ELS12 年停止試験［点検補修］
１．電線腐食点検
鹿島線 No.109〜No.110
・ケーブル切離し・接続・試験・ケーブル切離し・接続・試験・ケーブル切離し・接続・試験・ケーブル切離し・接続・試験・房総線１号ＣＢ試充電・コロナ・超音波測定
・試験Ｎｏ．地送７【鉄塔防錆塗装・部材取替】
秦浜線《No.》57
・ＴＣ切離･接続･試験・甲・乙母線 LS 操作試験
・甲・乙母線 LS 操作試験・試験・試験1.275kVGIS(西越谷線 1L) 12 年点検
・東京東線 1L O-53 GCB(油圧・電動バネ)停止試験 B
・東京東線 1L 計器用変成器 2 次・3 次回路絶縁抵抗測定
終端接続部解体・組立
ケーブル引替
中間接続部組立
アラミド補修GISCH 解体
中間接続部解体・組立･新所沢線 1L CBO1 12 年停止試験(4/2)
･新所沢線 1LVT 12 年停止試験(4/3〜4/5)
・東京東線 2L O-54 GCB(油圧・電動バネ)停止試験 B
・東京東線 2L 計器用変成器 2 次・3 次回路絶縁抵抗測定
防錆塗装：《No.》48〜《No.》95
1.劣化部材補修に伴う鉄塔スケッチ《No.》59 他 12 基「技術」
南川崎２Ｌ Ｏ２ ＧＩＳ点検（１２年停止試験Ｂ）
終端接続部下部シリコン油採取(世田谷)ケーブル移動
M3B3 次 LVR(黒赤白)負荷時電圧調整器停止試験 A12Y
M3BTr(油入)(黒赤白)停止試験 A12Y
･新所沢線 1LCT 12 年停止試験

発電制約

申請区分

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更
変更
変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有
制約有
制約有
制約有

変更
変更
変更
変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有

変更

制約有
制約有
制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有
制約有
制約有
制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
03310710331072
0331102
03311030329743

エリア
東京
東京
東京
東京
東京

作業開始日時2024/04/08 09:00
2024/04/08 09:00
2024/04/08 09:00
2024/04/08 09:00
2024/04/09 08:00

作業終了日時2024/04/12 17:00
2024/04/12 17:00
2024/04/12 17:00
2024/04/12 17:00
2024/04/09 17:00

停止区分
連続
連続
連続
連続
単日

0329744東京

2024/04/09 08:00

2024/04/12 17:00

連続03297470329748

東京
東京

2024/04/09 09:00
2024/04/09 09:00

2024/04/09 16:00
2024/04/10 17:00

単日
連続

作業箇所(作業設備)
世田谷
世田谷
南川崎(変)
南川崎(変)
新所沢(変)
福島里幹線 2L
福島里幹線 2L
新茂木(変)

停電区間（停電設備）
世田谷線 1L の CBO1
葛南世田谷線 1L の CBO5
南川崎線 2L の CBO2
南川崎線 2L
新所沢線 1L/新所沢線 1L の CBO5
福島里幹線 2L
福島里幹線 2L
福島里幹線 2L/福島里幹線 2L の CBO6
秦浜線 1L/秦浜線 1L の CBO15

0331063東京

2024/04/09 09:00

2024/04/12 17:00

連続

京浜(変)

0329398東京

2024/04/10 09:00

2024/04/10 17:00

単日

上尾(変)

0329399

東京

2024/04/10 09:00

2024/04/10 17:00

単日

北与野(変)

0330098東京

2024/04/10 09:00

2024/04/19 17:00

連続

新新田線 1L

0331075

東京

2024/04/10 09:00

2024/04/10 17:00

単日

東内幸町線 1L

北与野線 2L の CBO6
2B

新新田線 1L
東内幸町線 1L
東内幸町線 1L

0331104東京

2024/04/10 09:30

2024/04/10 17:00

単日

東内幸町線 1L

0329400

東京

2024/04/11 09:00

2024/04/11 17:00

単日

北与野(変)

0329761

東京

2024/04/11 09:00

2024/04/12 17:00

毎日

新所沢線 2L

03297620329763

東京
東京

2024/04/11 09:00
2024/04/11 09:00

2024/04/13 17:00
2024/04/15 17:00

連続
連続

新多摩(変)
新栃木(変)

0331076

東京

2024/04/11 09:00

2024/04/11 17:00

単日

東内幸町線 2L

3B

新所沢線 2L
新所沢線 2L/新所沢線 2L の CBO2
新茂木線 1L の CBO1
東内幸町線 2L
東内幸町線 2L

0331105東京

2024/04/11 09:00

2024/04/11 17:00

単日

東内幸町線 2L

0329401東京

2024/04/11 10:00

2024/04/11 15:00

単日

上尾(変)

0331077

東京

2024/04/12 09:00

2024/04/12 17:00

単日

東内幸町線 3L

0331106
0329781東京
東京

2024/04/15 08:00
2024/04/15 09:00

2024/04/19 18:00
2024/04/18 17:00

連続
連続

新秦野(変)
新多摩(変)

北与野線 3L の CBO7
東内幸町線 3L
4B
新所沢線 2L/新所沢線 2L の CBO2
秦浜線 2L/秦浜線 2L の CBO160331074

東京

2024/04/15 09:00

2024/04/18 17:00

連続

京浜(変)

0331107東京

2024/04/15 09:00

2024/04/15 17:00

単日

京浜(変)

0329784

東京

2024/04/16 08:00

2024/04/18 17:00

連続

新いわき線 1L

0329483

東京

2024/04/16 09:00

2024/04/17 17:00

毎日

青梅･豊岡線 1L

0329787東京

2024/04/16 09:00

2024/04/16 17:00

単日

新多摩(変)

秦浜線 1L/秦浜線 1L の CBO15
新いわき線 1L

青梅･豊岡線 1L
新所沢線 2L/新所沢線 2L の CBO2
63

作業内容
275kV 世田谷線 1 番保護 Ry 取替
275kV 葛南世田谷線 1 番線保護 Ry 取替
南川崎線 2L TC・KC・IF 切替
南川崎線 2L TC・KC・IF 切替
新所沢線 1L 5 LS･ELS 停止試験【36 年】【Mg 交換】【総支社】電線・地線本体点検・福島里幹線《No.》324〜325,《No.》331〜332,《No.》334〜335,《No.》339〜340,《No.》344〜345 計５径間
1.電線腐食点検
福島幹線《No.》432〜433○福島里幹線 2L O6 GCB12 年停止試験(CT ﾒｶﾞｰ含)○福島里幹線 2L 計器用変圧器 停止試験 A(VT ﾒｶﾞｰ含)・制御ｹｰﾌﾞﾙ切離、接続・CT 回路確認・OLR 負荷遮断回路確認試験
・CB ﾄﾘｯﾌﾟ警報回路確認試験
・ｼｰｹﾝｽ試験1.275kVGISCBO6 6 年停止試験(直営)
1.66kVGISCBO22 6 年停止試験(直営)
2.2BTr 12 年停止試験
3.2BVar-V 6 年停止試験・新新田線《No.》106,108 鉄塔塗装
絶縁油特性試験
場所：東内幸町変電所（VP 廃油あり）【絶縁油採取】文６Ｄ（Ｒ）（Ａランク改修対象）
1.66kVGISCBO23 6 年停止試験(直営)
2.3BTr 12 年停止試験
3.3BVar-V 6 年停止試験
1.劣化部材補修に伴う鉄塔スケッチ《No.》59 他 12 基「技術」･新所沢線 2LCT 12 年停止試験■LS101 耐震対策
絶縁油特性試験
場所：東内幸町変電所（VP 廃油あり）【絶縁油採取】豊２Ｄ（Ｗ）（Ａランク改修対象）
豊３Ｄ（Ｂ）（Ａランク）
文６Ｄ（Ｒ）（Ａランク改修対象）
1.275kVGISCBO7 6 年停止試験(直営)
絶縁油特性試験
場所：東内幸町変電所（VP 廃油あり）
・各相 LTC 取替(VI 化)・確認試験･新所沢線 2L CBO2 12 年停止試験(4/15)･新所沢線 2LVT 12 年停止試験(4/16〜4/18)
・制御ｹｰﾌﾞﾙ切離、接続・CT 回路確認・OLR 負荷遮断回路確認試験
・CB ﾄﾘｯﾌﾟ警報回路確認試験
・ｼｰｹﾝｽ試験秦浜線 1L LS15・E15 12 年停止試験【総支社】電線・地線本体点検
・新いわき線《No.》189〜190,《No.》194〜195,《No.》199〜200,《No.》204〜205,《No.》209〜210,《No.》214〜215 計６径間
1.劣化部材補修に伴う鉄塔スケッチ《No.》5 他 6 基「技術」
・LS2 ｷｬﾉﾝｹｰﾌﾞﾙ修理

発電制約

制約有
制約有

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有

変更

変更
変更
変更
制約有

変更

制約有

変更

変更
変更
変更
変更
制約有

変更

制約有

変更
変更

制約有

変更

制約有

変更
変更

制約有

変更

制約有

変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0331108
0333772
033110903297130331054

エリア
東京
東京
東京
東京
東京

作業開始日時2024/04/16 09:00
2024/04/16 09:00
2024/04/16 13:00
2024/04/17 09:00
2024/04/17 09:00

作業終了日時2024/04/16 13:00
2024/04/18 17:00
2024/04/16 17:00
2024/04/21 17:00
2024/04/17 17:00

停止区分
単日
毎日
単日
連続
単日

作業箇所(作業設備)
京浜(変)新赤城線 1L
京浜(変)新栃木(変)
新豊洲

0331055

東京

2024/04/17 09:00

2024/04/17 17:00

単日

新豊洲

0331057

東京

2024/04/17 09:00

2024/04/17 17:00

単日

新豊洲

0331080

東京

2024/04/17 09:00

2024/04/17 17:00

単日

高輪線 1L0331110

東京

2024/04/17 09:00

2024/04/17 17:00

単日

京浜(変)

0329484

東京

2024/04/18 09:00

2024/04/19 17:00

毎日

青梅･豊岡線 2L

0331056

東京

2024/04/18 09:00

2024/04/18 17:00

単日

新豊洲

0331081東京

2024/04/18 09:00

2024/04/18 17:00

単日

高輪線 2L0331082

東京

2024/04/19 09:00

2024/04/19 17:00

単日

高輪線 3L03311120329439

東京
東京

2024/04/19 18:00
2024/04/22 08:00

2024/04/19 20:00
2024/04/22 15:00

単日
単日

新秦野(変)
新岡部(変)

0329730

東京

2024/04/23 08:00

2024/04/25 17:00

連続

新いわき線 2L

0331113東京

2024/04/24 09:00

2024/04/25 17:00

連続

京浜(変)

停電区間（停電設備）
秦浜線 1L の CBO15
新赤城線 1L/新赤城線 2L
秦浜線 2L の CBO16
中栃木線 1L の CBO5
1B
1B
1B
高輪線 1L南川崎線 2L の CBO18
青梅･豊岡線 2L
1B
高輪線 2L高輪線 3L4B
北熊谷線 2L の CBO34
新いわき線 2L

南川崎線 2L の CBO18
福島里幹線 1L

0330077

東京

2024/04/27 08:00

2024/04/30 17:00

連続

福島里幹線 1L

033007803311170331118
033112003311230331124

東京
東京
東京
東京
東京
東京

2024/04/27 09:00
2024/04/30 09:00
2024/05/01 09:00
2024/05/01 13:00
2024/05/02 09:00
2024/05/02 13:00

2024/05/02 17:00
2024/04/30 17:00
2024/05/01 13:00
2024/05/01 17:00
2024/05/02 13:00
2024/05/02 17:00

連続
単日
単日
単日
単日
単日

新茂木(変)
京浜(変)
京浜(変)
京浜(変)
京浜(変)
京浜(変)

0330082

東京

2024/05/03 08:00

2024/05/27 17:00

連続

福島東幹線里線 1L

0330083

東京

2024/05/03 08:00

2024/05/04 17:00

連続

北千葉線 1L

0330084

東京

2024/05/03 08:00

2024/05/04 17:00

連続

花見川(変)

0330085

東京

2024/05/03 08:00

2024/06/09 15:00

連続

花見川(変)

0330087東京

2024/05/03 09:00

2024/06/07 17:00

連続

福島東幹線里線 1L

福島里幹線 1L の CBO5
秦浜線 2L の CBO16
南川崎線 1L の CBO17
南川崎線 3L の CBO19
南川崎線 1L の CBO17
南川崎線 3L の CBO19
福島東幹線里線 1L

東京

2024/05/03 09:00

2024/05/03 15:00

単日

新京葉(変)

0331129

東京

2024/05/04 09:00

2024/05/04 17:00

単日

京浜(変)

発電制約
制約有

制約有

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更
制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更
変更
変更
変更

制約有

北千葉線 1L
北千葉線 1L
北千葉線 1L/北千葉線 1L の CBO1

福島東幹線里線 1L

秦浜線 2L の CBO16

64

アーマロッド撤去
・アーマロッド撤去
・No.252〜253，No.256〜257，No.268〜269 数量５本・ジャンパ線開放
北千葉線《No.》36 分岐
・ジャンパ線開放 《No.》○○［北千葉線 1 号 275kVGIS］
・北千葉線 1 号 275kVGIS 封じ切り化改造工事
・北千葉線 1 号 275kVGIS 線路引込 Bg 取替工事
1.鉄塔防錆塗装
福島東幹線《No.》326,327,328,329,331,374，377，378
・既設 BPR 分割用 CT 回路切離し・既設 HBR トリップ回路他切離し・確認試験
秦浜線 2L LS216 12 年停止試験（LS 電磁接触器取替含む）

変更
変更

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

【総支社】電線・地線本体点検
・福島東幹線《No.》275〜276,《No.》280〜281,《No.》283−2〜283−3,《No.》286〜287,《No.》291〜292,《No.》296〜297 計６径間

北千葉線 1L の CBO33
0330088

作業内容
CT 回路切離・短絡、HBR LS ﾊﾟﾚｯﾄ切離不良碍子検出 《No.》275〜280／6 基
CT 回路切離・短絡、HBR LS ﾊﾟﾚｯﾄ切離■LS205 耐震対策
Ｍ１ＢＬＶＲ 負荷時タップ切替器 トルク測定・モーター電流測定
負荷時電圧調整器 Ｍ１ＢＬＶＲ 負荷時電圧調整器停止試験Ａ【負荷時電圧調整器】
主要変圧器（油入） Ｍ１Ｂ Ｔｒ（油入）停止試験Ａ【油入Ｔｒ】
絶縁油特性試験
場所：東内幸町変電所、高輪変電所（東内幸町：DPT 接続あり）
CT 回路切離・短絡、HBR LS ﾊﾟﾚｯﾄ切離
1.劣化部材補修に伴う鉄塔スケッチ《No.》5 他 6 基「技術」
主要変圧器（油入） Ｍ１Ｂ 計器用変成器２次３次絶縁抵抗測定
絶縁油特性試験
場所：東内幸町変電所、高輪変電所（東内幸町：DPT 接続あり）
絶縁油特性試験
場所：東内幸町変電所、高輪変電所（東内幸町：DPT 接続あり）
LTC 取替に伴う系統課電試験・CBO34 停止試験 A【総支社】電線・地線本体点検
・新いわき線《No.》189〜190,《No.》194〜195,《No.》199〜200,《No.》204〜205,《No.》209〜210,《No.》214〜215 計６径間
南川崎 2L(O18)油圧操作機構部ｳﾚﾀﾝﾊﾟｯｷﾝ経年劣化修理（同型:31005）【総支社】電線・地線本体点検
・福島里幹線《No.》324〜325,《No.》331〜332,《No.》334〜335,《No.》339〜340,《No.》344〜345 計５径間
■LS205 耐震対策工事
秦浜線 2L LS116・EK6 12 年停止試験（LS 電磁接触器取替含む）
南川崎線 1L 117・EK17 12 年停止試験
南川崎線 3L 119・EK19 12 年停止試験
南川崎線 1L 217 12 年停止試験
南川崎線 3L 219 12 年停止試験【総支社】鉄塔防錆塗装工事
・福島東幹線《No.》269,272,281,313 4 基

変更
変更
変更
変更
変更
変更

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更
変更

制約有

変更

制約有

変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

停電区間（停電設備）
北千葉線 1L

0330089東京

2024/05/04 17:00

2024/06/22 08:00

連続

北千葉線 1L

0330123

東京

2024/05/07 09:00

2024/05/07 17:00

単日

西上武幹線 2L

0331038
0331130
0331131東京
東京
東京

2024/05/07 09:00
2024/05/07 09:00
2024/05/07 09:00

2024/05/11 17:00
2024/05/08 17:00
2024/05/07 17:00

連続
連続
単日

京浜(変)
南川崎(変)
京浜(変)0331404東京

2024/05/08 08:00

2024/05/30 17:00

連続

北相模(変)

0331134

東京

2024/05/08 09:00

2024/05/09 17:00

連続

京浜(変)

0331137

東京

2024/05/09 10:00

2024/05/09 15:00

単日

葛南世田谷線 3L

0331039

東京

2024/05/10 09:00

2024/05/10 17:00

単日

南池上線 1L

03310400330099

東京
東京

2024/05/10 09:00
2024/05/13 08:00

2024/05/31 17:00
2024/05/14 18:00

連続
連続

池上
新いわき(開)0330109東京

2024/05/13 08:00

2024/05/16 17:00

連続

新栃木線 1L

033114003311410331142東京
東京
東京

2024/05/13 09:00
2024/05/13 09:00
2024/05/13 09:00

2024/06/12 16:00
2024/05/17 17:00
2024/05/17 17:00

連続
連続
連続

南川崎線 3L
世田谷
世田谷

0331214東京

2024/05/13 09:00

2024/05/13 17:00

単日

葛南(変)

西上武幹線 2L
南川崎線 1L/南川崎線 1L の CBO17
南川崎線 1L/南川崎線 1L の CBO1
南川崎線 1L の CBO17
佐久間東幹里線 2L/佐久間東幹里線 2L の CBO2
南川崎線 1L の CBO17
葛南世田谷線 3L
南池上線 1L
池上線 1L福島東幹線里線 1L/福島東幹線里線 1L の CBO7
新栃木線 1L

南川崎線 3L
葛南世田谷線 2L の CBO6
世田谷線 2L の CBO2
葛南世田谷線 1L の CBO3
3B

0331396東京

2024/05/13 09:00

2024/05/15 17:00

連続

新秦野(変)

0331397

東京

2024/05/13 09:00

2024/05/13 17:00

単日

京浜(変)

0331398東京

2024/05/13 09:00

2024/05/13 17:00

単日

葛南(変)

南川崎線 3L の CBO19
江東線 1L の CBO1
城北線 1L の CBO4

0331145

東京

2024/05/14 08:00

2024/05/23 22:00

連続豊島

福島東幹線里線 1L

0330112

東京

2024/05/14 09:00

2024/05/31 17:00

連続

福島東幹線里線 1L

0331224

東京

2024/05/14 09:00

2024/05/14 17:00

単日

葛南(変)

0331330

東京

2024/05/14 09:00

2024/05/19 17:00

連続佐久間東幹里線 2L

0331226

東京

2024/05/15 09:00

2024/05/15 17:00

単日

葛南(変)

0330126

東京

2024/05/16 08:00

2024/05/16 17:00

単日

南新潟幹線 1L

葛南世田谷線 2L の CBO4
佐久間東幹里線 2L
葛南世田谷線 3L の CBO5
南新潟幹線 1L

65

作業内容
・北千葉線《No.》１３〜１６・花見川線《No.》18〜22,24
・花見川線《No.》25〜《No.》29【保守業務委託】
・電線地線点検 西上武幹線《No.》56〜57
南川崎 1L 機器・Ry・TM 切替
南川崎１LGIS12 年点検
CT 回路切離・短絡、HBR LS ﾊﾟﾚｯﾄ切離・制御ｹｰﾌﾞﾙ切離し，接続・CT,VT 回路確認試験、ﾓｰﾙﾄﾞ確認試験・警報表示試験、試験電圧電流位相測定
南川崎 1L(O17)油圧操作機構部ｳﾚﾀﾝﾊﾟｯｷﾝ経年劣化修理（同型:31005）
終端接続部下部シリコン油採取(世田谷)
作業内容：油採取作業場所：南川崎変電所
池上線 1L AMP-PD 取替及び確認試験
福島東幹線里線１Ｌ ＶＤ １２年停止試験
件名:【総支社】点検【総支社】電線・地線本体点検
・新栃木線《No.》232〜233,《No.》242〜243,《No.》247〜248,《No.》257〜
258,《No.》262〜263,《No.》267〜268 計６径間アラミド補修275kV 葛南世田谷線 2 番保護 Ry 取替
275kV 世田谷線 2 番保護 Ry 取替
・母線保護リレー回路切替・確認試験
・制御ケーブル切離、接続・ＣＴ回路確認・ＯＬＲ負荷遮断回路確認
・ＣＢトリップ警報回路確認
CT 回路切離・短絡、HBR LS ﾊﾟﾚｯﾄ切離・母線分離リレー回路切替・確認試験
甲１，乙１母線封じ切り（第２区画）
母線断路器一括ロック回路改造
２７５ｋV 母線ＶＴ回路改修
豊島線，城北線ＡＭＰ−ＰＤ取替《1》がいし取替《No.》128(１個)《2》地線補修(OPGW)《No.》129〜130(１径間)《3》低抵抗測定《No.》121〜122(１径間)《4》電線・地線点検《No.》91,121(２径間)《5》鉄塔防錆塗装工事《No.》126,127,128,129,130,131,132(７基)・母線保護リレー回路切替・確認試験《1》除雪機の取外し 《No.》429〜《No.》431／2 径間《2》電線補修 5 箇所
・母線保護リレー回路切替・確認試験がいし洗浄（《No.》8 1 基）

発電制約

申請区分

制約有

変更
変更

制約有
制約有
制約有

変更
変更
変更
変更

制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有

変更
変更
変更
変更

制約有

変更

制約有

変更
変更

変更

変更

変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

停電区間（停電設備）
4B

0331399

東京

2024/05/16 09:00

2024/05/18 17:00

連続

新秦野(変)

0330132

東京

2024/05/19 08:00

2024/05/20 18:00

連続

新信濃変電所

0330133

東京

2024/05/19 08:00

2024/05/20 18:00

連続

新秩父(開)

0330134

東京

2024/05/19 09:00

2024/05/19 17:00

単日

安曇幹線 2L

0330139

東京

2024/05/20 09:00

2024/05/21 17:00

連続

新多摩線 1L

安曇幹線 2L と CBO2
安曇幹線 2L の CBO4
安曇幹線 2L

新多摩線 1L
佐久間東幹中線 1L

0331287東京

2024/05/20 09:00

2024/05/26 17:00

連続佐久間東幹中線 1L

0331400

東京

2024/05/20 09:00

2024/05/24 17:00

毎日

北相模(変)

0330145

東京

2024/05/21 08:00

2024/05/24 17:00

連続

新栃木線 2L

033128903301540330155

東京
東京
東京

2024/05/22 08:00
2024/05/22 09:00
2024/05/22 09:00

2024/05/24 18:00
2024/05/31 17:00
2024/05/22 17:00

毎日
連続
単日

佐久間東幹中線 1L
新新田線 2L
新新田線 2L

0331290

東京

2024/05/22 09:00

2024/05/22 17:00

単日

水道橋線 1L

0330200

東京

2024/05/23 09:00

2024/05/24 17:00

連続

新新田(変)

0330201東京

2024/05/23 09:00

2024/05/24 17:00

連続

新多摩線 2L

0330202東京

2024/05/23 09:00

2024/05/23 17:00

単日

新秦野(変)

0331292東京

2024/05/23 09:00

2024/05/23 17:00

単日

世田谷線 1L

0331294
0331401東京
東京

2024/05/23 09:00
2024/05/23 09:00

2024/05/23 17:00
2024/05/23 17:00

単日
単日

水道橋線 2L
葛南(変)佐久間東幹中線 1L
新栃木線 2L

佐久間東幹中線 1L
新新田線 2L
新新田線 2L
水道橋線 1L
新新田線 2L/新新田線 2L の CBO4
新多摩線 2L
新多摩線 2L の CBO2
世田谷線 1L
水道橋線 2L
江東線 2L の CBO2
城北線 1L の CBO40331295

東京

2024/05/23 22:00

2024/05/23 23:00

単日

豊島0330205東京

2024/05/24 08:00

2024/05/25 18:00

連続

新信濃変電所

0330206
0330207
0330209東京
東京
東京

2024/05/24 08:00
2024/05/24 08:00
2024/05/24 09:00

2024/05/25 18:00
2024/05/24 18:00
2024/06/16 17:00

連続
単日
連続

新秩父(開)
新秦野(変)
安曇幹線 1L

0330210

東京

2024/05/24 09:00

2024/06/16 17:00

連続

安曇幹線 1L

0331296東京

2024/05/24 09:00

2024/05/24 17:00

単日

世田谷線 2L

0331297

東京

2024/05/24 09:00

2024/05/24 17:00

単日

水道橋線 3L

0331403
0331298
03312990329404

東京
東京
東京
東京

2024/05/24 09:00
2024/05/27 08:00
2024/05/27 08:00
2024/05/27 09:00

2024/05/27 17:00
2024/05/29 18:00
2024/07/05 17:00
2024/05/27 17:00

連続
毎日
連続
単日

新豊洲
佐久間東幹中線 2L
東京南線 4L
北熊谷線 1L

安曇幹線 1L と CBO1
安曇幹線 1L の CBO3
新多摩線 2L
安曇幹線 1L
安曇幹線 1L
世田谷線 2L
水道橋線 3L
新豊洲線 1L
佐久間東幹中線 2L
東京南線 4L
北熊谷線 1L

66

作業内容・制御ケーブル切離、接続・ＣＴ回路確認・ＯＬＲ負荷遮断回路確認
・ＣＢトリップ警報回路確認
FCI/F,系統過電圧保護盤切替（安曇幹線 2L CB,LS ﾊﾟﾚｯﾄほか切離し・
接続）
FCI/F,系統過電圧保護盤切替,O4 ﾄﾘｯﾌﾟﾀｲﾏｰ時間測定【保守業務委託】
・電線地線点検《No.》113〜《No.》114
地線・電線本体点検
新多摩《No.》81〜《No.》85 計 4 径間
《1》電線路細密点検 《No.》290〜《No.》405／15 基《2》鉄塔防錆塗装修 《No.》304〜307/4 基《3》電線補修
樹木伐採時危険防止
件名:【総支社】点検【総支社】電線・地線本体点検
・新栃木線《No.》232〜233,《No.》242〜243,《No.》247〜248,《No.》257〜
258,《No.》262〜263,《No.》267〜268 計６径間
《1》電線路細密点検 分 9〜分 16,新富士 st(9 基 cct)
・新新田線《No.》106,108 鉄塔塗装
1.特定点検 がいし 《No.》72
絶縁油特性試験場所：水道橋変電所（新９８D：DPT 接続あり）
ガス絶縁開閉装置（ＧＩＳ）（油圧電動バネ操作） 新新田線２Ｌ 停止試
験（１２年）
地線・電線本体点検
新多摩《No.》81〜《No.》85 計 4 径間
新多摩線 2L CBO2 停止試験 6Y
作業内容：油採取 活コネ取り付け
作業場所：荏田変電所、青葉１Ｄ
絶縁油特性試験場所：水道橋変電所（新９８D：DPT 接続あり）
・母線分離リレー回路切替・確認試験
甲１，乙１母線封じ切り（第２区画）
コロナ・超音波測定
２７５ｋV 母線ＶＴ突合せ
FCI/F,系統過電圧保護盤切替（安曇幹線 1L CB,LS ﾊﾟﾚｯﾄほか切離し・
接続）
FCI/F,系統過電圧保護盤切替,O3 ﾄﾘｯﾌﾟﾀｲﾏｰ時間測定
新多摩線 2L LS2・E2GIS ｴｱｰ漏れに伴う修理、確認試験
鉄塔塗装 安曇幹線 1 号線 8-13,18-28 17 基
【安曇幹線 1 号線《No.》90 他鉄塔塗装工事】《No.》90.91.92 3 基
作業内容：油採取 活コネ取り付け
作業場所：荏田変電所、青葉１Ｄ
絶縁油特性試験場所：水道橋変電所（新９８D：DPT 接続あり）
GISCH 組立
《1》電線路細密点検 分 9〜分 16,新富士 st(9 基 cct)
防錆塗装：《No.》48〜《No.》95
1.特定点検 がいし 《No.》4,5

発電制約

申請区分

制約有

変更

制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

変更

制約有

変更

制約有

変更
変更
変更

制約有

変更
変更
変更

制約有

変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

0331300

東京

2024/05/27 09:00

2024/06/02 20:00

連続佐久間東幹中線 2L

0331301
0331302
0331405
03334360331408
0331259
03302290329405
033126103312620331310

東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京

2024/05/27 09:00
2024/05/27 09:00
2024/05/27 09:00
2024/05/27 17:00
2024/05/28 09:00
2024/05/29 09:00
2024/05/30 08:00
2024/05/30 09:00
2024/05/30 09:00
2024/05/31 09:00
2024/06/01 09:00

2024/06/09 17:00
2024/05/31 17:00
2024/05/27 17:00
2024/05/27 17:30
2024/05/28 17:00
2024/05/29 17:00
2024/06/03 17:00
2024/05/30 17:00
2024/05/30 17:00
2024/05/31 17:00
2024/06/30 15:00

連続
連続
単日
単日
単日
単日
連続
単日
単日
単日
連続

南川崎線 3L
京浜(変)葛南(変)新豊洲線 1L葛南(変)葛南(変)香取線 2L北熊谷線 2L
葛南(変)
葛南(変)
東内幸町

0331311

東京

2024/06/01 09:00

2024/06/30 15:00

連続

高輪

0331303東京

2024/06/03 08:00

2024/06/04 20:00

連続荏田0330240

東京

2024/06/03 09:00

2024/06/10 17:00

連続

新佐原(変)

0330241

東京

2024/06/03 09:00

2024/06/10 17:00

連続

新佐原(変)

03302420331313033131403313150330164

東京
東京
東京
東京
東京

2024/06/03 09:00
2024/06/03 09:00
2024/06/03 09:00
2024/06/03 09:00
2024/06/04 09:00

2024/06/06 13:00
2024/06/07 17:00
2024/06/07 17:00
2024/06/07 17:00
2024/06/04 17:00

連続
連続
連続
連続
単日

房総(変)
世田谷
京浜(変)
世田谷
新新田線 1L

0330243

東京

2024/06/04 09:00

2024/06/08 17:00

連続

福島東幹線山線 1L

0330244東京

2024/06/04 09:00

2024/06/10 17:00

連続

福島東幹線山線 1L

0331318

東京

2024/06/04 09:00

2024/06/11 15:00

連続

高輪線 1L

停電区間（停電設備）
佐久間東幹中線 2L

南川崎線 3L
南川崎線 3L/南川崎線 3L の CBO19
江東線 1L の CBO1
新豊洲線 1L
江東線 2L の CBO2
葛南世田谷線 1L の CBO3
香取線 2L北熊谷線 2L
葛南世田谷線 2L の CBO4
葛南世田谷線 3L の CBO5
高輪線 1L/高輪線 1L の CBO7
高輪線 1L/高輪線 1L の CBO1

世田谷線 3L/世田谷線 3L の CBO5
印旛線 1L印旛線 1L の CBO3

0331135

東京

2024/06/05 08:00

2024/06/27 17:00

連続

北相模(変)

0331429

東京

2024/06/05 08:00

2024/06/27 17:00

連続

西東京(変)

0331326

東京

2024/06/05 09:00

2024/06/10 17:00

連続佐久間東幹里線 1L

0329402東京

2024/06/06 09:00

2024/06/06 17:00

単日

西越谷線 1L

03313230330250

東京
東京

2024/06/06 09:00
2024/06/06 17:00

2024/06/06 17:00
2024/06/06 18:00

単日
単日

北東京(変)
房総(変)0329403東京

2024/06/07 09:00

2024/06/07 17:00

単日

西越谷線 2L

0330245

東京

2024/06/07 09:00

2024/06/08 17:00

連続

新福島(変)

房総線 1L世田谷線 3L の CBO3
秦浜線 1L/秦浜線 1L の CBO15
葛南世田谷線 3L の CBO7
新新田線 1L
福島東幹線山線 1L

福島東幹線山線 1L
高輪線 1L佐久間東幹里線 1L/佐久間東幹里線 1L の CBO1
佐久間東幹里線 1L
佐久間東幹里線 1L
西越谷線 1L
河北線 2L の CBO4
房総線 1L西越谷線 2L
福島東幹線山線 1L/福島東幹線山線 1L の CBO3

67

作業内容
《1》電線路細密点検 《No.》290〜405/15 基《2》鉄塔防錆塗装 《No.》304〜307/4 基《3》電線補修修 7 箇所
《4》架空地線張替 《No.》387〜389/2 径間ケーブル移動南川崎 3L と 3L2 号 ShR 機器・Ry・TM 切替・母線保護リレー仮設回路切離し
竣工後の試充電・母線保護リレー仮設回路切離し・母線保護リレー仮設回路切離し
住友金属線《No.》2〜《No.》9 鉄塔建替工事(地線撤去危険防止)
1.特定点検 がいし 《No.》4,5・母線保護リレー仮設回路切離し・母線保護リレー仮設回路切離しRy 取替、制御ケーブル接続・切り離し･制御ｹｰﾌﾞﾙ切離し､接続･Ry 盤取替･確認試験
世田谷３Ｌ ＧＩＳ（油圧・電動バネ）１２年点検【ＧＩＳ】
・制御ケーブル切離・制御ケーブル端末処理、接続 DC 電源回路確認試験 操作シーケン
ス・制御ケーブル切離・制御ケーブル端末処理、接続 DC 電源回路確認試験 操作シーケン
ス
・母線区分(O100)2U 側架線接続
275kV 世田谷線 3 番保護 Ry 取替
秦浜 1L 機器・Ry・TM 切替
275kV 葛南世田谷線 3 番保護 Ry 取替
1.特定点検 がいし 《No.》72《1》電線・地線点検《No.》64〜65(１径間)《2》鉄塔補修工事《No.》63(１基)《3》ＳＲリング取替《No.》63〜65（2 径間）《1》塗装工事 《No.》32
・防食層保護装置補修（アラミドシート解体・巻きあり）
・場所：港 38Ｋ，港 537Ｋ，港 503Ｄ・制御ｹｰﾌﾞﾙ切離し，接続・CT,VT 回路確認試験、ﾓｰﾙﾄﾞ確認試験・警報表示試験、試験電圧電流位相測定保護制御モジュール更新《1》除雪機の取外し 《No.》429〜《No.》431／2 径間《2》電線補修 5 箇所
１．絶縁油採取（北東京Ｓ）
ＥＢＡ・ＥＢＧ
ＣＢ０３ ＧＣＢ１２年停止試験
・母線区分(O100)電圧電流位相測定
１．絶縁油採取（北東京Ｓ）
ＥＢＡ，ＥＢＧ
福島東幹線山線１Ｌ ＶＤ １２年停止試験

発電制約

申請区分
変更

制約有
制約有

制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有

変更

制約有

変更
変更

変更
制約有
制約有

変更
変更
変更
変更
変更

変更

変更
制約有

変更
変更
変更
変更
変更

制約有

変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号

0330251

エリア

東京

作業開始日時2024/06/08 08:00

作業終了日時2024/07/02 17:00

停止区分

連続

作業箇所(作業設備)

停電区間（停電設備）
福島東幹線里線 2L

作業内容【総支社】鉄塔防錆塗装工事
・福島東幹線《No.》269,272,281,313 4 基

発電制約

件名:【総支社】点検【総支社】電線・地線本体点検
・福島東幹線《No.》275〜276,《No.》280〜281,《No.》283−2〜283−3,《No.》286〜287,《No.》291〜292,《No.》296〜297 計６径間

福島東幹線里線 2L

申請区分

変更

アーマロッド撤去
・No.256〜257 数量２本

0330252

東京

2024/06/08 08:00

2024/06/09 15:00

連続

花見川(変)

0330253

東京

2024/06/08 09:00

2024/07/13 17:00

連続

福島東幹線里線 2L

北千葉線 1L
福島東幹線里線 2L
北千葉線 1L/北千葉線 1L の CBO1

0330256

東京

2024/06/09 15:00

2024/06/09 17:00

単日

花見川(変)

福島東幹線里線 2L

0330263東京

2024/06/10 09:00

2024/06/27 17:00

連続

福島東幹線里線 2L

033026403313250330265

東京
東京
東京

2024/06/10 09:00
2024/06/10 09:00
2024/06/10 17:00

2024/06/15 17:00
2024/06/14 17:00
2024/06/10 18:00

連続
連続
単日

房総(変)
京浜(変)
新佐原(変)

0330269

東京

2024/06/11 09:00

2024/06/15 17:00

連続

福島東幹線山線 2L

03302710330337
03311960331197
03313270331406
0331192
0331407

東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京

2024/06/11 09:00
2024/06/11 09:00
2024/06/11 09:00
2024/06/11 09:00
2024/06/11 09:00
2024/06/12 16:00
2024/06/14 09:00
2024/06/14 09:00

2024/06/12 17:00
2024/06/17 17:00
2024/06/11 17:00
2024/06/11 17:00
2024/06/11 17:00
2024/06/12 17:00
2024/06/14 17:00
2024/06/14 17:00

連続
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日

新福島(変)
福島東幹線山線 2L
永代橋
永代橋
北東京(変)
京浜(変)
永代橋
永代橋

0330281東京

2024/06/17 09:00

2024/06/24 17:00

連続

新佐原(変)

0330282

東京

2024/06/17 09:00

2024/06/24 17:00

連続

新佐原(変)

0331329

東京

2024/06/17 09:00

2024/06/21 17:00

連続

京浜(変)

0331138

東京

2024/06/19 08:30

2024/06/28 23:00

連続豊島

房総線 1L秦浜線 2L/秦浜線 2L の CBO16
印旛線 1L福島東幹線山線 2L

福島東幹線山線 2L/福島東幹線山線 2L の CBO4
福島東幹線山線 2L
豊洲永代橋線 2L の CBO6
墨東線 2L の CBO2
河北線 1L の CBO3
南川崎線 3L
豊洲永代橋線 1L の CBO5
墨東線 1L の CBO1
印旛線 2L印旛線 2L の CBO4

0330290

東京

2024/06/22 08:00

2024/06/23 17:00

連続

北千葉線 1L

南川崎線 2L/南川崎線 2L の CBO18
城北線 1L/城北線 1L の CBO4
北千葉線 1L

68

アーク痕アーマロッド補修
・No.315〜316
・ジャンパ線接続 《No.》○○
1.鉄塔防錆塗装
福島東幹線《No.》326,327,328,329,331,374，377，378［北千葉線 1 号 275kVGIS］
・北千葉線 1 号 275kVGIS 封じ切り化改造工事
・北千葉線 1 号 275kVGIS 線路引込 Bg 取替工事
(線路引込 Bg 無洗浄化工事,線路 VT を含む)
・試充電
《1》がいし取替《No.》128(6 個)《2》地線点検《No.》158〜159(１径間)《3》低抵抗測定《No.》121〜122(１径間)《4》電線・地線点検《No.》91,121(２径間)《5》鉄塔防錆塗装工事《No.》126,127,128,129,130,131,132(７基)・乙 2 母線接続架線撤去，S200 撤去
秦浜 2L 機器・Ry・TM 切替・電圧電流位相測定《1》電線・地線点検《No.》64〜65(１径間）《2》ＳＲリング取替《No.》63〜65（2 径間）《3》鉄塔補修工事《No.》64(1 基）
福島東幹線山線２Ｌ ＶＤ １２年停止試験《1》塗装工事 《No.》32
275kV2U 母線 GIS(母線側 R6)停止試験 A
275kV1u 母線 GIS（母線側 R2）停止試験 A
ＣＢ０３ ＧＣＢ１２年停止試験
2 号 ShR1 次ケーブル終端接続部(GIS 側)取替に伴う系統課電試験
275kV1U 母線 GIS(母線側 R5)停止試験 A
275kV1u 母線 GIS（母線側 R1）停止試験 A・制御ケーブル切離・制御ケーブル端末処理、接続 DC 電源回路確認試験 操作シーケン
ス・制御ケーブル切離・制御ケーブル端末処理、接続 DC 電源回路確認試験 操作シーケンス
南川崎 2L と 2L1 号 ShR 機器・Ry・TM 切替
城北線 1L AmpPD 新旧切替,接続変更
確認試験
・ジャンパ線接続
北千葉線《No.》36 分岐

制約有

変更
変更

制約有

変更

変更

制約有
制約有

変更
変更
変更

変更

制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

変更
制約有

変更
変更

制約有

変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
03311720331333
033029303313370329437

エリア
東京
東京
東京
東京
東京

作業開始日時2024/06/24 09:00
2024/06/24 09:00
2024/06/24 17:00
2024/06/25 09:00
2024/06/26 09:00

作業終了日時2024/06/24 19:00
2024/06/24 17:00
2024/06/24 18:00
2024/06/25 17:00
2024/06/26 17:00

停止区分
単日
単日
単日
単日
単日

作業箇所(作業設備)
水道橋
東内幸町
新佐原(変)
池上
西越谷(変)

0331332

東京

2024/06/26 09:00

2024/06/27 17:00

連続

秦浜線 2L0331339

東京

2024/06/26 09:00

2024/06/26 17:00

単日

池上

0331409東京

2024/06/26 09:00

2024/06/27 17:00

連続

秦浜線 2L0329393東京

2024/06/27 09:00

2024/06/27 17:00

単日

西越谷(変)

0331331東京

2024/06/29 09:00

2024/06/30 17:00

連続

秦浜線 1L0331410

東京

2024/06/29 09:00

2024/06/30 17:00

連続

秦浜線 1L

停電区間（停電設備）
水道橋線 3L の CBO3
高輪線 3L/高輪線 3L の CBO9
印旛線 2L
池上線 1L の CBO5
西越谷線 1L の CBO1
秦浜線 2L池上線 2L/池上線 2L の CBO6
秦浜線 2L西越谷線 2L の CBO2
秦浜線 1L秦浜線 1L秦浜線 2L0331411

東京

2024/06/29 09:00

2024/06/30 17:00

連続

秦浜線 2L0331347

東京

2024/06/30 15:00

2024/06/30 17:00

単日

高輪

0331348

東京

2024/06/30 15:00

2024/06/30 17:00

単日

東内幸町

0331352

東京

2024/07/07 21:00

2024/07/12 05:00

毎日

新宿線 3L0331369

東京

2024/07/14 21:00

2024/07/21 05:00

毎日

新宿線 1L0330305東京

2024/07/22 09:00

2024/07/26 17:00

連続

新秦野線 1L

0330307東京

2024/07/29 09:00

2024/08/02 17:00

連続

新秦野線 2L

0330309東京

2024/08/19 09:00

2024/08/28 17:00

連続

新多摩線 1L

03303100330311東京
東京

2024/08/20 09:00
2024/08/26 09:00

2024/08/20 17:00
2024/08/28 17:00

単日
連続

新多摩(変)
新多摩(変)

0330312

東京

2024/08/28 17:00

2024/08/28 18:00

単日

新多摩(変)

高輪線 1L高輪線 1L新宿線 3L新宿線 1L新秦野線 1L

新秦野線 2L

新多摩線 1L

新多摩線 1L/新多摩線 1L の CBO5
新多摩線 1L
新多摩線 1L
新多摩線 2L

0330313東京

2024/08/29 09:00

2024/09/07 17:00

連続

新多摩線 2L

0330314東京

2024/09/03 08:00

2024/09/05 17:00

連続福島中幹線 1L

福島中幹線 1L
福島中幹線 1L

0330378東京

2024/09/03 09:00

2024/09/05 17:00

連続福島中幹線 1L

69

作業内容
水道橋線 3 番 CBO3 GCB 油圧操作機構修理(赤相)GIS12 年停止試験
・電圧電流位相測定
池上線 1L(O5)開閉時間測定(ﾊﾟﾚｯﾄ)
1.系統復旧支援装置切り離しジャンパー接続秦浜線《No.》58(老)鉄塔スケッチ
秦浜線《No.》47,《No.》52
池上線 2L(O6)GIS 点検
鉄塔建替：《No.》77，《No.》78
鉄塔改造：《No.》74
1.系統復旧支援装置切り離しジャンパー接続秦浜線《No.》57(老)鉄塔スケッチ
秦浜線《No.》47,《No.》52
鉄塔建替：《No.》77，《No.》78
鉄塔改造：《No.》74
ジャンパー接続秦浜線《No.》58(老)鉄塔スケッチ
秦浜線《No.》47,《No.》52
VT 突き合わせ、電流位相測定
試験 No．個別調整
VT 突き合わせ、電流位相測定
試験 No．個別調整
排油バルブ点検（調 26M,28M,30M,31M,鷹 21M）
防食層健全性確認（鷹 37D〜鷹 34M）
（鷹 34M〜鷹 39M）
排油バルブ点検（鷹 33M・34M・44M・45M）【地線・電線・大型がいし装置点検】《No.》9-《No.》10,《No.》14-《No.》15,《No.》19-《No.》20,《No.》24-《No.》25,《No.》29-《No.》30【地線・電線・大型がいし装置点検】《No.》9-《No.》10,《No.》14-《No.》15,《No.》19-《No.》20,《No.》24-《No.》25,《No.》29-《No.》30【地線・電線・大型がいし装置点検】《No.》28-《No.》29,《No.》30-《No.》31,《No.》35-《No.》36,《No.》40-《No.》41,《No.》45-《No.》46,《No.》50-《No.》51,《No.》55-《No.》56,《No.》60《No.》61,《No.》65-《No.》66,《No.》70-《No.》71
・LS5 ｷｬﾉﾝｹｰﾌﾞﾙ修理･新多摩線 CT ｹｰﾌﾞﾙ張り替え工事･CT ｹｰﾌﾞﾙ張り替え後の電圧電流位相測定※試験《No.》-基送 4【地線・電線・大型がいし装置点検】《No.》28-《No.》29,《No.》30-《No.》31,《No.》35-《No.》36,《No.》40-《No.》41,《No.》45-《No.》46,《No.》50-《No.》51,《No.》55-《No.》56,《No.》60《No.》61,《No.》65-《No.》66,《No.》70-《No.》71【総支社】電線・地線本体点検
・福島中幹線《No.》280〜《1》低抵抗測定《No.》118〜119(１径間)《2》電線・地線点検《No.》88(１径間)《3》鉄塔補修工事《No.》127(1 基)

発電制約
制約有

制約有

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有

変更
変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

新規

制約有

変更

制約有

変更
変更
変更

変更

変更

変更
変更
変更
変更

変更

変更

変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0330317エリア
東京

作業開始日時2024/09/05 09:00

作業終了日時2024/09/07 17:00

停止区分
連続

作業箇所(作業設備)
新多摩(変)

0330318

東京

2024/09/07 17:00

2024/09/07 18:00

単日

新多摩(変)

0330323

東京

2024/09/11 09:00

2024/09/11 17:00

単日

新多摩(変)

0331371東京

2024/09/17 08:00

2024/09/23 17:00

連続

東京南線 1L

0331374

東京

2024/09/23 09:00

2024/09/27 16:00

連続

世田谷

0330346

東京

2024/09/24 08:00

2024/09/26 17:00

連続福島中幹線 2L

0331376

東京

2024/09/24 08:00

2024/09/30 17:00

連続

東京南線 2L

0330348

東京

2024/09/24 09:00

2024/09/27 17:00

連続福島中幹線 2L

0331378東京

2024/09/24 09:00

2024/11/08 17:00

連続

東新宿線 2L

0330218

東京

2024/09/26 09:00

2024/09/27 17:00

毎日

西群馬幹線 2L

0333353

東京

2024/09/26 09:00

2024/09/26 17:00

単日

西群馬幹線 2L(西群馬側)

0331155

東京

2024/09/27 16:00

2024/09/27 17:00

単日

世田谷

03314170331418

東京
東京

2024/09/28 09:00
2024/09/28 09:00

2024/09/29 17:00
2024/09/29 17:00

連続
連続

葛南(変)
江東線 2L0331419東京

2024/09/28 09:00

2024/11/10 17:00

連続

葛南(変)

03314200330425

東京
東京

2024/09/28 09:00
2024/09/30 09:00

2024/11/10 17:00
2024/10/19 17:00

連続
連続

葛南世田谷線 1L
新古河線 1L

停電区間（停電設備）
新多摩線 2L
新多摩線 2L
新秩父線 2L/新秩父線 2L の CBO4
東京南線 1L
世田谷線 1L/世田谷線 1L の CBO1
福島中幹線 2L
東京南線 2L
福島中幹線 2L

東新宿線 2L
西群馬幹線 2L

西群馬幹線 2L(西群馬側)
世田谷線 1L
江東線 1L江東線 2L
葛南世田谷線 1L/葛南世田谷線 1L の CBO3
葛南世田谷線 1L
新古河線 1L
新佐原線 2L

0330359

東京

2024/10/01 08:00

2024/10/03 17:00

連続

新佐原線 2L

0331156

東京

2024/10/01 08:00

2024/10/18 18:00

連続佐久間東幹中線 2L

0329409東京

2024/10/01 09:00

2024/10/01 17:00

単日

中東京(変)

佐久間東幹中線 2L
中沢線 3L の CBO3
新佐原線 2L

0330364東京

2024/10/01 09:00

2024/10/08 17:00

連続

新佐原(変)

0330365

東京

2024/10/01 09:00

2024/10/01 17:00

単日

新佐原線 2L

0330366

東京

2024/10/01 09:00

2024/10/07 17:00

連続

新佐原線 2L

0330367

東京

2024/10/01 09:00

2024/10/08 17:00

連続

新佐原(変)

0331158
0331159
0331160

東京
東京
東京

2024/10/01 09:00
2024/10/01 09:00
2024/10/01 09:00

2025/02/17 17:00
2024/10/31 17:00
2024/10/31 17:00

連続
連続
連続

豊島線 3L
東内幸町
東内幸町

0331423

東京

2024/10/01 09:00

2024/10/04 17:00

連続

北葛飾(変)

033142403311610331162

東京
東京
東京

2024/10/01 09:00
2024/10/02 09:00
2024/10/02 09:00

2024/10/31 22:00
2024/10/02 17:00
2024/10/02 17:00

連続
単日
単日

豊島
東内幸町
墨東

新佐原線 2L

新佐原線 2L
新佐原線 2L の CBO6

豊島線 3L
東内幸町線 3L の CBO6
東内幸町線 3L
墨東線 3L/墨東線 3L の CBO9

東内幸町線 3L/東内幸町線 3L の CBO9
豊洲内幸町線 2L/豊洲内幸町線 2L の CBO2
墨東線 2L/墨東線 2L の CBO270

作業内容
･新多摩線 CT ｹｰﾌﾞﾙ張り替え工事･CT ｹｰﾌﾞﾙ張り替え後の電圧電流位相測定※試験《No.》-基送 4・LS4 ｷｬﾉﾝｹｰﾌﾞﾙ修理
電線腐食診断：《No.》21〜《No.》22,《No.》30〜《No.》31 電線地線点
検：《No.》4〜《No.》104 がいし点検：《No.》24〜85
世田谷線 1 番 AMP-PD 改造【総支社】電線・地線本体点検
・福島中幹線《No.》280〜
電線地線点検：《No.》4〜《No.》104 がいし点検：《No.》24〜85《1》低抵抗測定《No.》118〜119(１径間)《2》電線・地線点検《No.》88(１径間)《3》鉄塔捕修工事《No.》137,138(２基)
終端接続部補修 1 組【保守業務委託】
・電線・地線本体点検 西群馬幹線《No.》28〜29,33〜34
・停止がいし点検 西群馬幹線《No.》1《1》がいし取替
・西群馬幹線 No.183 上相老側外 2 連アース側 8 枚目 1 個
世田谷線 1 番 AMP-PD 改造
VT 突き合わせ・GIS 解体、組立に伴う危険防止
雪害対策工事・GIS ガス処理
・GIS 解体、組立
線名：葛南世田谷線１番作業場所：葛南変電所作業内容：終端接続部
改修工事
1.防錆塗装2.部材取替補修【がいし金具補修】
・がいし連ボンド線補修 新佐原線《No.》１３８、１３９、１５３、１５４ 計
４基《1》佐久間東西幹線増強工事
1.中沢線 3L O3 GCB 停止試験【１２年】
・制御ケーブル切離・制御ケーブル端末処理、接続 DC 電源回路確認試験 操作シーケンス［点検補修］
１．スペーサ点検（宙乗）
新佐原線《No.》130〜No.131
1.電線本体点検・制御ケーブル切離・制御ケーブル端末処理、接続 DC 電源回路確認試験 操作シーケンス
接続部解体・組立（川１０６Ｍ）
東内幸町変電所 275kV 東内幸町線 3 番リレー取替工事
東内幸町変電所 275kV 東内幸町線 3 番リレー取替工事
1.墨東線 3L GIS12 年点検
2.9 号 ShR GIS CB909 6 年点検
3.9 号 ShR 停止試験
Ｒｙ取替（ＰＣＭ、後備）レトロフィット更新
GIS12 年停止試験
墨東線２Ｌ ＧＩＳ（油圧・電動バネ）停止試験Ｂ【ＧＩＳ】

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

変更

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
制約有

変更

制約有

変更
変更
変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有
制約有
制約有

変更
変更
変更
変更

制約有

変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

停電区間（停電設備）
2B

0329427

東京

2024/10/03 09:00

2024/10/10 17:00

連続

北与野(変)

0330402東京

2024/10/07 08:00

2024/10/11 17:00

連続

新所沢(変)

0330403東京

2024/10/07 08:00

2024/10/11 17:00

連続

新所沢(変)

0330405東京

2024/10/07 09:00

2024/10/08 17:00

連続新古河線 1L

0330406
0331208
033142703334410333849
033117003334420330408
033117103334430330412033041303311730331175
03314310333444

東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京

2024/10/07 09:00
2024/10/07 09:00
2024/10/07 09:00
2024/10/07 09:00
2024/10/07 09:00
2024/10/08 09:00
2024/10/08 09:00
2024/10/08 17:00
2024/10/09 09:00
2024/10/09 09:00
2024/10/10 09:00
2024/10/10 09:00
2024/10/10 09:00
2024/10/10 09:00
2024/10/10 09:00
2024/10/10 09:00

2024/10/07 17:00
2024/10/07 17:00
2024/10/11 17:00
2024/10/07 17:00
2024/10/08 17:00
2024/10/08 17:00
2024/10/08 17:00
2024/10/08 18:00
2024/10/09 17:00
2024/10/09 17:00
2024/10/14 17:00
2024/10/13 15:00
2024/10/10 17:00
2024/10/10 17:00
2024/10/10 17:00
2024/10/10 17:00

単日
単日
連続
単日
連続
単日
単日
単日
単日
単日
連続
連続
単日
単日
単日
単日

新栃木(変)上野
北葛飾(変)
荏田
北与野線 2L
上野
荏田
新佐原(変)
上野
荏田
鹿島(変)
鹿島(変)
東内幸町
上野
墨東線 1L荏田0330414東京

2024/10/11 08:00

2024/10/18 17:00

連続

新富士(変)

0330416

東京

2024/10/11 09:00

2024/10/15 17:00

連続

新栃木(変)

0331178東京

2024/10/11 09:00

2024/10/11 17:00

単日

多摩03304190330420

東京
東京

2024/10/13 15:00
2024/10/13 16:00

2024/10/13 16:00
2024/10/14 17:00

単日
連続

鹿島(変)
鹿島(変)

0329428

東京

2024/10/15 09:00

2024/10/22 17:00

連続

北与野(変)

0330423033042403304670330468

東京
東京
東京
東京

2024/10/15 09:00
2024/10/15 09:00
2024/10/15 09:00
2024/10/15 09:00

2024/10/17 17:00
2024/10/17 17:00
2024/10/15 17:00
2024/10/15 17:00

連続
連続
単日
単日

新佐原(変)
新佐原(変)鹿島(変)鹿島(変)0330469

東京

2024/10/15 09:00

2024/10/16 17:00

連続

新古河(変)

0331383

東京

2024/10/15 09:00

2024/10/15 17:00

単日

永代橋

0333475

東京

2024/10/15 09:00

2024/10/15 17:00

単日

北多摩

0333848

東京

2024/10/15 09:00

2024/10/16 17:00

連続

北与野線 3L

0330474

東京

2024/10/16 09:00

2024/10/18 17:00

連続

新古河(変)

0330532

東京

2024/10/16 09:00

2024/10/18 17:00

連続

新古河(変)

0333474

東京

2024/10/16 09:00

2024/10/16 17:00

単日

北多摩

新古河線 1L
新古河線 1L の CBO1
新古河線 1L
中栃木線 2L/中栃木線 2L の CBO6上野水道橋線 1L/上野水道橋線 1L の CBO5
墨東線 1L/墨東線 1L の CBO7
港北線 1L の CBO1
北与野線 2L
上野水道橋線 2L/上野水道橋線 2L の CBO6
港北線 1L の CBO1
新佐原線 2L
上野水道橋線 3L/上野水道橋線 3L の CBO7
港北線 2L の CBO2
香取線 1L香取線 1L の CBO5
豊洲内幸町線 3L/豊洲内幸町線 3L の CBO3
上野線 3L/上野線 3L の CBO3
墨東線 1L
港北線 2L の CBO2
新秦野線 2L の CBO4

中栃木線 2L の CBO6
西南多摩線 1L/西南多摩線 1L の CBO3
香取線 1L の CBO5
香取線 1L の CBO5
3B

香取線 2L香取線 2L の CBO34
香取線 2L/香取線 2L の CBO6
香取線 2L/香取線 2L の CBO6新古河線 1L の CBO7
墨東線 1L/墨東線 1L の CBO1
新宿線 1L北与野線 3L
新古河線 1L
新古河線 1L の CBO7
新宿線 3L新秦野線 2L の CBO4

0330194

東京

2024/10/17 08:00

2024/10/18 15:00

連続

新富士(変)

71

作業内容
1.制御ｹｰﾌﾞﾙ切離･接続
2.OLR 負荷遮断回路確認
3.CB ﾄﾘｯﾌﾟ警報回路確認･制御ｹｰﾌﾞﾙ切離、接続･線路 VT 回路確認
･制御ｹｰﾌﾞﾙ切離、接続･CT 回路確認
1:停止がいし検出：《No.》93 計 1 基
2．電線腐食点検:《No.》117〜《No.》119 計 2 径間
○中栃木 2L 6 LS12 年停止試験
２７５ｋＶＧＩＳ １Ｕ線路側機器（上野水道１Ｌ Ｏ５ ）１２年点検
1.7 号 ShR ｹｰﾌﾞﾙ切離し・VT 切離・接続・制御ケーブル切離・接続・シーケンス試験
１．ＥＭＪ点検
２７５ｋＶＧＩＳ ２Ｕ線路側機器（上野水道２Ｌ Ｏ６ ）１２年点検
・VT 切離・接続・制御ケーブル切離・接続・シーケンス試験
・電圧電流位相測定
２７５ｋＶＧＩＳ ３Ｕ線路側機器（上野水道３Ｌ Ｏ７ ）１２年点検
・VT 切離・接続・制御ケーブル切離・接続・シーケンス試験・ケーブル切離し・接続・試験・ケーブル切離し・接続・試験
GIS12 年停止試験
２７５ｋＶＧＩＳ ３Ｕ線路側機器（上野線３Ｌ Ｏ３ ）１２年点検
ポンピングプラント給油系統切替
・VT 切離・接続・制御ケーブル切離・接続・シーケンス試験【500kV 断路器耐震補強工事】(LS104 耐震補強)
・架台取外,取付・LS 解体,組立,確認試験■LS106 耐震対策
・O3 12 年停止試験
・1L 線路 PD 12 年停止試験
・甲・乙母線 LS 操作試験
・試験
1.制御ｹｰﾌﾞﾙ切離･接続
2.OLR 負荷遮断回路確認
3.CB ﾄﾘｯﾌﾟ警報回路確認･香取線 2 号 GIS12 年停止試験･香取線 2 号 GIS12 年停止試験
香取線２Ｌ Ｏ６ ＧＩＳ（油圧・電動バネ）停止試験（１２年）【ＧＩＳ】
香取線２Ｌ 計器用変成器絶縁抵抗測定【変圧器・変流器】（１２年）
ガス遮断器 新古河１Ｌ Ｏ７ ＧＣＢ（油圧・電動バネ）停止試験（１２年）【ＧＣＢ】
275kV1U 水道橋線 1LO1 GIS（油圧・電動バネ）12 年停止試験･O903 主回路接触抵抗測定･O903 3 年停止試験･SHR OF ｹｰﾌﾞﾙ停止試験･SHR OF ｹｰﾌﾞﾙ絶縁油特性試験に伴う採油
１．ＥＭＪ点検・制御ケーブル切離、接続・ＣＴ回路確認・制御ケーブル切離、接続･SHR OF ｹｰﾌﾞﾙ停止試験･SHR OF ｹｰﾌﾞﾙ絶縁油特性試験に伴う採油【新富士(変)500kV BPR 取替】(新秦野線 2L)・母線保護ﾘﾚｰ取替
・ｼｰｹﾝｽ試験

発電制約

申請区分
変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

制約有
制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更

制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有

変更
変更
変更
変更

制約有

変更

制約有

変更
変更
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0330536

エリア
東京

作業開始日時2024/10/18 08:00

作業終了日時2024/10/18 17:00

停止区分
単日

作業箇所(作業設備)
新所沢(変)

0333415

東京

2024/10/18 08:00

2024/10/18 17:00

単日

豊岡(変)

0330538
03314320333416東京
東京
東京

2024/10/18 09:00
2024/10/18 09:00
2024/10/18 17:00

2024/10/18 17:00
2024/10/18 17:00
2024/10/18 18:00

単日
単日
単日

新古河線 1L
墨東線 1L
豊岡(変)0330432

東京

2024/10/20 09:00

2024/11/08 17:00

連続新古河線 2L

停電区間（停電設備）
新古河線 1L/新古河線 1L の CBO1
青梅･豊岡線 1L/豊岡線 1L の CBO1
新古河線 1L
墨東線 1L青梅･豊岡線 1L
新古河線 2L
新秦野線 1L の CBO3

0330193東京

2024/10/21 08:00

2024/10/22 15:00

連続

新富士(変)

0330433

東京

2024/10/21 08:00

2024/10/21 17:00

単日

新所沢(変)

0333420

東京

2024/10/21 08:00

2024/10/21 17:00

単日

豊岡(変)

0330437

東京

2024/10/21 09:00

2024/10/22 17:00

連続新古河線 2L

0331182

東京

2024/10/21 09:00

2024/10/21 17:00

単日

多摩0333418
033118403311850331186
0331433
033044403304450331392

東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京

2024/10/21 17:00
2024/10/23 09:00
2024/10/24 09:00
2024/10/24 09:00
2024/10/24 09:00
2024/10/25 09:00
2024/10/25 09:00
2024/10/26 09:00

2024/10/21 18:00
2024/10/23 17:00
2024/10/25 17:00
2024/10/24 17:00
2024/10/24 17:00
2024/10/29 17:00
2024/10/28 15:00
2024/10/28 17:00

単日
単日
連続
単日
単日
連続
連続
連続

豊岡(変)
水道橋
京浜(変)
水道橋
墨東線 2L鹿島(変)鹿島(変)京浜線 1L0331394

東京

2024/10/26 09:00

2024/11/02 17:00

連続

京浜線 3L0333419東京

2024/10/26 09:00

2024/10/26 17:00

単日

豊岡(変)

032966003296800331434

東京
東京
東京

2024/10/28 09:00
2024/10/28 09:00
2024/10/28 09:00

2024/10/29 16:00
2024/10/29 16:00
2024/11/01 17:00

毎日
毎日
連続

新新田(変)
新新田(変)
京浜(変)0333417

東京

2024/10/28 09:00

2024/10/28 17:00

単日

豊岡(変)

033048003304810330482東京
東京
東京

2024/10/28 15:00
2024/10/28 16:00
2024/10/29 09:00

2024/10/28 16:00
2024/10/29 17:00
2024/10/29 17:00

単日
連続
単日

鹿島(変)
鹿島(変)
新古河線 2L

0330483

東京

2024/10/29 09:00

2024/10/31 17:00

連続

新古河(変)

03296740329675

東京
東京

2024/10/30 09:00
2024/10/30 09:00

2024/10/31 16:00
2024/10/31 16:00

毎日
毎日

新新田(変)
新新田(変)

0331198東京

2024/10/30 09:00

2024/11/15 00:01

連続

水道橋

0333445

東京

2024/10/30 09:00

2024/11/15 00:01

連続

水道橋

0331237
0331435

東京
東京

2024/10/31 17:00
2024/10/31 22:00

2024/10/31 18:00
2024/10/31 23:00

単日
単日

東内幸町
豊島

0330492東京

2024/11/01 09:00

2024/11/06 17:00

連続

新いわき線 1L

0331200
0331201
0331436

東京
東京
東京

2024/11/01 09:00
2024/11/01 09:00
2024/11/01 09:00

2024/11/30 17:00
2024/11/30 17:00
2024/11/30 17:00

連続
連続
連続

東内幸町
東内幸町
新豊洲

新古河線 2L/新古河線 2L の CBO2
青梅･豊岡線 2L/豊岡線 2L の CBO2
新古河線 2L
西南多摩線 2L/西南多摩線 2L の CBO4
青梅･豊岡線 2L
上野水道橋線 2L/上野水道橋線 2L の CBO6
京浜線 3L/京浜線 3L の CBO7上野水道橋線 1L/上野水道橋線 1L の CBO5
墨東線 2L香取線 2L香取線 2L の CBO6
京浜線 1L京浜線 3L青梅･豊岡線 1L/豊岡線 1L の CBO1
東毛線 1L/東毛線 1L の CBO33
東毛線 1L/東毛線 1L の CBO33
京浜線 3L/京浜線 3L の CBO7
青梅･豊岡線 2L/豊岡線 2L の CBO2
香取線 2L の CBO6
香取線 2L の CBO6新古河線 2L
新古河線 2L/新古河線 2L の CBO8

東毛線 2L/東毛線 2L の CBO34
東毛線 2L/東毛線 2L の CBO34
水道橋線 1L
水道橋線 1L/水道橋線 1L の CBO1
東内幸町線 3L
東内幸町線 3L
新いわき線 1L

豊洲内幸町線 3L
豊洲内幸町線 3L の CBO3
豊洲内幸町線 3L の CBO75
72

作業内容
新古河線 1L 1 LS･ELS 停止試験【36 年】【Mg 交換】
1.制御ケーブル切り離し・撤去・布設・接続
4.設備切替1.ｼﾞｬﾝﾊﾟ補強線補修 《No.》39 計 1 基
ポンピングプラント給油系統切替
1.諸試験
1.防錆塗装2.部材取替補修【新富士(変)500kV BPR 取替】(新秦野線 1L)
・母線保護ﾘﾚｰ取替
・ｼｰｹﾝｽ試験新古河線 2L 2 LS･ELS 停止試験【36 年】【Mg 交換】
1.制御ケーブル切り離し・撤去・布設・接続
4.設備切替1.ｼﾞｬﾝﾊﾟ補強線補修 《No.》33 他 計 3 基
・O4 12 年停止試験
・2L 線路 PD 12 年停止試験
1.諸試験
275kV2U 上野水道橋線 2L O6GIS 停止試験(12 年)
京浜線 3L 7､E7､LPD､O7、107、207 12 年停止試験
275kV1U 上野水道橋線 1L O5GIS 停止試験(12 年)
ポンピングプラント給油系統切替
・ケーブル切離し・接続・試験・ケーブル切離し・接続・試験
アーム下面点検：《No.》1009〜《No.》1034
鉄 塔 ス ケ ッ チ ： 《 No. 》 1001 〜 《 No. 》 1021 ア ーム 下 面 点 検 ： 《 No. 》
1009,1011
1.制御ケーブル切り離し・撤去・布設・接続
4.設備切替
日立製ﾀﾞｯｼｭﾎﾟｯﾄ分解点検（Ｅ３３０，１３３，２３３）【ﾒｰｶｰ】
・東毛線１Ｌ（ＧＩＳ）停止試験（１２年）
京浜線 3L TC,KC,IF 切替
1.制御ケーブル切り離し・撤去・布設・接続
4.設備切替・甲・乙母線 LS 操作試験
・試験
1:停止がいし検出：《No.》93 計 1 基・制御ケーブル切離、接続・ＣＴ回路確認・ＯＬＲ負荷遮断回路確認試験
・ＣＢトリップ警報回路確認試験
・通信対向試験・東毛線２Ｌ（ＧＩＳ）停止試験（１２年）
日立製ﾀﾞｯｼｭﾎﾟｯﾄ分解点検（Ｅ３４０，１３４，２３４）【ﾒｰｶｰ】
AMP-PD 撤去
GIS 線路 PD 設置
275kVLS 補助開閉器修理(LS1,EL1)
東内幸町変電所 275kV 東内幸町線 3 番リレー取替工事
VT 突き合わせ、電流位相測定《1》電線・地線点検《No.》4,9,34,39,99(５径間)《2》がいし点検
新いわき(開)〜《No.》1(２基)
東内幸町変電所 275kV 豊洲内幸町線 3 番リレー取替工事
東内幸町変電所 275kV 豊洲内幸町線 3 番リレー取替工事
保護継電器取替

発電制約
制約有

申請区分
変更
変更

制約有

変更
変更
変更

制約有

変更
新規

制約有

変更
変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有

変更
変更
変更

制約有

変更

変更
変更
変更
変更
制約有
制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0331437
0331168

エリア
東京
東京

作業開始日時2024/11/01 09:00
2024/11/03 09:00

作業終了日時2024/11/01 17:00
2024/11/05 17:00

停止区分
単日
連続

0331169

東京

2024/11/03 09:00

2024/11/10 17:00

連続

03305140330515

東京
東京

2024/11/04 08:00
2024/11/04 08:00

2024/11/08 17:00
2024/11/08 17:00

連続
連続

作業箇所(作業設備)
墨東線 2L京浜線 2L京浜線 4L
新所沢(変)
新所沢(変)

0330519東京

2024/11/04 09:00

2024/11/09 17:00

毎日

西上武幹線 1L

0331438
0331439

東京
東京

2024/11/04 09:00
2024/11/04 09:00

2024/11/04 17:00
2024/11/08 17:00

単日連続

墨東線 3L京浜(変)0330520

東京

2024/11/05 08:00

2024/11/07 17:00

連続

新秦野(変)

停電区間（停電設備）
墨東線 2L京浜線 2L京浜線 4L新古河線 2L
新古河線 2L の CBO2
西上武幹線 1L
墨東線 3L京浜線 4L/京浜線 4L の CBO8
新多摩線 1L
西上武幹線 1L

0330524

東京

2024/11/05 09:00

2024/11/07 17:00

毎日

西上武幹線 1L

0329412

東京

2024/11/07 09:00

2024/11/08 17:00

連続

新所沢(変)

0331203
0331204東京
東京

2024/11/07 09:00
2024/11/08 17:00

2024/11/07 17:00
2024/11/08 17:30

単日
単日

東内幸町
東新宿線 2L

0329657

東京

2024/11/09 09:00

2024/11/21 17:00

連続

児玉線 1L0330385

東京

2024/11/09 09:00

2024/11/10 17:00

毎日

安曇幹線 2L

中沢線 2L の CBO42
東内幸町線 3L/東内幸町線 3L の CBO6
東新宿線 2L
児玉線 1L安曇幹線 2L
新いわき線 2L

0330386東京

2024/11/09 09:00

2024/11/14 17:00

連続

新いわき線 2L

0330441

東京

2024/11/09 09:00

2024/11/09 17:00

単日

西上武幹線 1L

0331205
03314420331443

東京
東京
東京

2024/11/09 09:00
2024/11/09 09:00
2024/11/09 09:00

2024/12/24 17:00
2024/11/10 17:00
2024/11/10 17:00

連続
連続
連続

東新宿線 3L
葛南(変)江東線 2L0331444東京

2024/11/10 17:00

2024/11/10 17:30

単日

葛南世田谷線 1L

03314450330392東京
東京

2024/11/10 17:00
2024/11/11 09:00

2024/11/10 18:00
2024/11/11 17:00

単日
単日

葛南(変)
新栃木(変)

0330393東京

2024/11/11 09:00

2024/11/15 17:00

毎日

西上武幹線 2L

0330394

東京

2024/11/11 09:00

2024/11/12 17:00

連続

新茂木(変)

0331206東京

2024/11/11 09:00

2024/11/12 17:00

連続

北葛飾(変)

0330398東京

2024/11/12 09:00

2024/11/14 17:00

毎日

西上武幹線 2L

03314460333790東京
東京

2024/11/12 09:00
2024/11/13 08:00

2024/11/12 17:00
2024/11/22 18:00

単日連続

墨東線 3L新いわき(開)0330447

東京

2024/11/13 09:00

2025/01/28 17:00

連続福島山幹線 1L

0330448

東京

2024/11/13 09:00

2024/11/14 17:00

連続福島山幹線 1L

西上武幹線 1L
東新宿線 3L
江東線 1L江東線 2L
葛南世田谷線 1L

葛南世田谷線 1L
新茂木線 1L/新茂木線 1L の CBO1
西上武幹線 2L
那珂線 1L/那珂線 1L の CBO41
上野線 3L/上野線 3L の CBO5
西上武幹線 2L

墨東線 3L福島山幹線 1L/福島山幹線 1L の CBO1
福島山幹線 1L

福島山幹線 1L

73

作業内容
ポンピングプラント給油系統切替
アーム下面点検：《No.》1009〜《No.》1034
鉄 塔 ス ケ ッ チ ： 《 No. 》 1001 〜 《 No. 》 1021 ア ーム 下 面 点 検 ： 《 No. 》
1009,1011 SR リング取替：《No.》1007〜1012･制御ｹｰﾌﾞﾙ切離、接続･線路 VT 回路確認
･制御ｹｰﾌﾞﾙ切離、接続･CT 回路確認
電線地線点検：《No.》206〜207,《No.》216〜217,,《No.》226〜227,《No.》236〜237,《No.》241〜242 計 5 径間
ポンピングプラント給油系統切替
京浜線 4L TC,KC,IF 切替
新多摩線 1L GIS 停止試験 12Y(O1,E01,1,E1101,E101,201,E201)
新多摩線 1L Bg 停止試験 12Y【保守業務委託】
・電線地線点検 西上武幹線《No.》31〜32、《No.》36〜37、《No.》41〜
42、《No.》51〜52、《No.》135〜136
・電線地線点検 《No.》46〜47（箱島線併架）
1.中沢線 2 号 CBO42(GCB)ｳﾚﾀﾝﾊﾟｯｷﾝ修理･確認試験
2.中沢線 2 号 CBO42(GCB)安全弁修理
GIS12 年停止試験
常規対地電圧試験
1.児玉線他防錆工事《No.》1,2,5（榛沢線併架）
ITV 単独除却工事
1.No254 １基《1》電線・地線点検《No.》4,9,34,39,99(５径間)《2》がいし点検
新いわき(開)〜《No.》1(２基)【保守業務委託】
・電線地線点検 西上武幹線《No.》56〜57
終端接続部補修 1 組
・GIS 解体、組立に伴う危険防止
雪害対策工事線名：葛南世田谷線１番
作業場所：葛南変電所
作業内容：竣工後の試充電・コロナ超音波測定○新茂木 1L 1 LS12 年停止試験
電線地線点検：《No.》211〜212,《No.》221〜222,《No.》231〜232,《No.》246〜247 計 4 径間
○那珂線 1L O41 GCB 停止試験 A【ｻﾊﾞｺｽ】○那珂線 1L 41(E41) LS12 年停止試験
1.上野線 3L GIS 12 年点検【保守業務委託】
・電線地線点検 西上武幹線《No.》31〜32、《No.》36〜37、《No.》41〜
42、《No.》51〜52、《No.》135〜136
・電線地線点検 《No.》46〜47（箱島線併架）ポンピングプラント給油系統切替
計器用変圧器採油《1》既設電線撤去 《No.》9〜《No.》10、10：11、11：12 3 径間
《2》電線架線 既《No.》9〜新《No.》10、新《No.》10〜新《No.》11、新《No.》11〜既《No.》12《1》低抵抗測定《No.》63〜64（１径間）《2》電線・地線点検《No.》63（１径間）

発電制約
制約有

申請区分
変更
変更
変更

制約有

変更

制約有

変更
変更
変更
変更
変更

変更

変更
制約有

変更
変更
変更

制約有

変更

変更

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更

変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

停電区間（停電設備）
東新宿線 3L

0331210

東京

2024/11/13 09:00

2024/11/13 17:00

単日

北多摩

0329691東京

2024/11/15 09:00

2024/11/15 17:00

単日

新岡部(変)

0330455

東京

2024/11/16 09:00

2024/11/16 17:00

単日

新京葉(変)

0331447

東京

2024/11/16 09:00

2024/12/29 17:00

連続

葛南(変)

03314480331449

東京
東京

2024/11/16 09:00
2024/11/16 09:00

2024/11/17 17:00
2024/11/17 17:00

連続
連続

江東線 1L葛南(変)0331450

東京

2024/11/16 09:00

2024/12/29 17:00

連続

葛南世田谷線 2L

0330456

東京

2024/11/16 17:00

2024/11/16 18:00

単日

新京葉(変)

0330458

東京

2024/11/17 09:00

2024/11/17 17:00

単日

新京葉(変)

児玉線 1L/児玉線 1L の CBO31
東京東線 1L の CBO37
葛南世田谷線 2L/葛南世田谷線 2L の CBO4
江東線 1L江東線 2L
葛南世田谷線 2L

東京東線 1L
東京東線 2L の CBO38
西南多摩線 1L

0331285

東京

2024/11/17 09:00

2024/11/22 17:00

連続

西南多摩線 1L

0330459
0330460

東京
東京

2024/11/17 17:00
2024/11/18 08:00

2024/11/17 18:00
2024/11/20 17:00

単日
連続

新京葉(変)
新佐原線 1L

0330461

東京

2024/11/18 08:00

2024/11/27 17:00

連続

新佐原(変)

東京東線 2L
新佐原線 1L
新佐原線 1L
新佐原線 1L の CBO50330462東京

2024/11/18 08:00

2024/11/27 17:00

連続

新佐原(変)

0330463東京

2024/11/18 08:00

2024/11/18 17:00

単日

新福島(変)

0331372

東京

2024/11/18 08:00

2024/11/22 18:00

連続

西東京(変)

0330464東京

2024/11/18 09:00

2024/11/24 17:00

連続

新佐原線 1L

福島山幹線 1L/福島山幹線 1L の CBO1
西南多摩線 1L

新佐原線 1L
新佐原線 1L

0330465

東京

2024/11/18 09:00

2024/11/18 17:00

単日

新佐原線 1L

0330466

東京

2024/11/18 09:00

2024/11/18 17:00

単日

新栃木(変)

0330493東京

2024/11/18 09:00

2024/11/19 17:00

連続

新茂木(変)

0330497

東京

2024/11/19 09:00

2024/11/20 17:00

連続

新新田(変)

0331215

東京

2024/11/20 09:00

2024/11/20 17:00

単日

江東

0331308東京

2024/11/23 09:00

2024/11/28 17:00

連続

西南多摩線 2L

0331375

東京

2024/11/24 08:00

2024/11/28 18:00

連続

西東京(変)

0329658

東京

2024/11/24 09:00

2024/12/06 17:00

連続

児玉線 2L033145603312220333791東京
東京
東京

2024/11/25 09:00
2024/11/26 09:00
2024/11/27 08:00

2024/11/29 17:00
2024/11/26 17:00
2024/12/06 18:00

連続
単日
連続

京浜(変)
港北
新福島(変)

0331225

東京

2024/11/27 09:00

2024/12/13 00:01

連続

水道橋

0330504東京

2024/11/27 17:00

2024/11/27 18:00

単日

新佐原(変)

新茂木線 2L/新茂木線 2L の CBO2
那珂線 2L/那珂線 2L の CBO42
新坂戸線 2L/新坂戸線 2L の CBO6
城南線 3L の CBO7
西南多摩線 2L

西南多摩線 2L

児玉線 2L東京南線 1L/東京南線 1L の CBO1
港北線 2L の CBO2
福島山幹線 1L/福島山幹線 1L の CBO1
水道橋線 2L
新佐原線 1L

74

作業内容･275kV GIS 点検（909,O909,E909）･VT 絶縁抵抗測定･O9 GCB 12 年停止試験
・CBO31 6 年停止試験
・制御ケーブル切離し、接続・切替試検
・GIS ガス処理
・GIS 解体、組立
雪害対策工事・GIS 解体、組立に伴う危険防止
線名：葛南世田谷線２番
作業場所：葛南変電所
作業内容：終端接続部改修工事
・電流、位相測定
・制御ケーブル切離し、接続・切替試検《1》鉄塔部材・ボルト取替 《No.》555.556/2 基《2》鉄塔防錆塗装 《No.》542.543／2 基《3》電線補修 10 箇所
・電流、位相測定【がいし金具補修】
・制御ケーブル切離・制御ケーブル端末処理、接続 DC 電源回路確認
試験 操作シーケンス
・制御ケーブル切離・制御ケーブル端末処理、接続 DC 電源回路確認試験 操作シーケンス
ＬＳ１ 停止試験
・遮断器細密点検・LS1 普通点検 ・CVT 普通点検・垂直碍子連点検 ・LA 普通点検
1.電線本体点検
新佐原線《No.》3〜4,9〜10,14〜15,19〜20,24〜25,29〜30,30〜31［点検補修］
１．スペーサ点検（宙乗）
新佐原線《No.》130〜No.131○新茂木 2L 2 LS12 年停止試験○那珂線 2L O42 GCB 停止試験 A【ｻﾊﾞｺｽ】○那珂線 2L 42(E42) LS12 年停止試験
ガス絶縁開閉装置（ＧＩＳ）（油圧電動バネ操作） 新坂戸線２Ｌ 停止試
験（１２年）
２７５ｋＶ 城南線３Ｌ Ｏ７ ＧＣＢ（油圧・電動バネ）普点Ａ（６年）《1》鉄塔部材・ボルト取替 《No.》555.556/2 基《2》鉄塔防錆塗装 《No.》542.543/2 基《3》電線補修 10 箇所
・遮断器細密点検・LS2 普通点検 ・CVT 普通点検・垂直碍子連点検 ・LA 普通点検
1.児玉線他防錆工事《No.》1,2,5（榛沢線併架）
東京南線 1L TC,KC,IF 切替
港北２Ｌ Ｏ２ ＧＣＢ １２年停止試験（油圧・開閉時間測定あり）
計器用変圧器採油
AMP-PD 撤去
GIS 線路 PD 設置
・電圧電流位相測定

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有

変更

制約有

変更
変更

制約有

変更

制約有

変更
変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更
変更

制約有

変更
変更
変更

制約有

変更

制約有

変更
変更

制約有

変更
変更
変更
変更

制約有

変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

0331228

東京

2024/11/29 09:00

2024/12/04 17:00

連続佐久間東幹里線 1L

0330197

東京

2024/11/29 10:00

2024/11/29 16:00

単日

新富士(変)

03312290329694
0331457

東京
東京
東京

2024/11/30 17:00
2024/12/02 09:00
2024/12/02 09:00

2024/11/30 18:00
2024/12/02 17:00
2024/12/06 17:00

単日
単日
連続

東内幸町
新岡部(変)
京浜(変)0330198東京

2024/12/02 10:00

2024/12/02 16:00

単日

新富士(変)

0331233
0331235

東京
東京

2024/12/03 09:00
2024/12/04 09:00

2024/12/03 11:00
2024/12/04 11:00

単日
単日

京浜線 1L京浜線 2L0331239

東京

2024/12/05 09:00

2024/12/06 17:00

連続

城南

停電区間（停電設備）
佐久間東幹里線 1L

新秦野線 1L の CBO3
豊洲内幸町線 3L
児玉線 2L/児玉線 2L の CBO32
東京南線 2L/東京南線 2L の CBO2
新秦野線 2L の CBO4
京浜線 1L京浜線 2L城南線 3L佐久間東幹里線 2L

0331241

東京

2024/12/05 09:00

2024/12/10 17:00

連続佐久間東幹里線 2L

0330558

東京

2024/12/09 09:00

2024/12/12 13:00

連続

房総(変)

0331059

東京

2024/12/09 09:00

2024/12/20 17:00

連続

城南

0331243033124403305630330568

東京
東京
東京
東京

2024/12/09 09:00
2024/12/09 09:00
2024/12/12 17:00
2024/12/16 09:00

2024/12/13 17:00
2024/12/13 17:00
2024/12/12 18:00
2024/12/21 17:00

連続
連続
単日
毎日

南川崎(変)
南川崎(変)
房総(変)新坂戸線 1L

0330571東京

2024/12/18 09:00

2024/12/19 17:00

連続

新新田(変)

房総線 1L新宿城南線 1L
南池上線 1L
南池上線 1L の CBO7
房総線 1L新坂戸線 1L
新坂戸線 1L/新坂戸線 1L の CBO5
新宿城南線 1L

0331111

東京

2024/12/20 17:00

2024/12/20 19:00

単日

城南

0331247

東京

2024/12/24 17:00

2024/12/24 17:30

単日

東新宿線 3L

0331279

東京

2024/12/26 09:00

2024/12/27 17:00

連続

京北(変)

0333358

東京

2024/12/28 08:00

2024/12/28 17:00

単日

新京葉(変)

0331460
0331461

東京
東京

2024/12/28 09:00
2024/12/28 09:00

2024/12/29 17:00
2024/12/29 17:00

連続
連続

江東線 1L葛南(変)0331473東京

2024/12/28 09:00

2024/12/31 17:00

連続

新京葉(変)

0330573東京

2024/12/29 09:00

2024/12/29 17:00

単日

新京葉(変)

0331462東京

2024/12/29 17:00

2024/12/29 18:00

単日

葛南(変)

0331463東京

2024/12/29 17:00

2024/12/29 17:30

単日

葛南世田谷線 2L

東新宿線 3L
豊島線 3L/豊島線 3L の CBO5
東京東線 2L の CBO38
江東線 1L江東線 2L江東線 2L/江東線 2L の CBO36

作業内容《1》除雪機の取り付け 《No.》429〜《No.》431／2 径間《2》鉄塔防錆塗装 4 基《3》電線補修 5 箇所
《4》電線路細密点検 《No.》420〜435/15 基【新富士(変)500kV BPR 取替】(新秦野線 1L)
・母線保護ﾘﾚｰ取替(旧盤側切り離し)
東内幸町変電所 275kV 豊洲内幸町線 3 番リレー取替工事
・CBO32 6 年停止試験
東京南線 2L TC,KC,IF 切替【新富士(変)500kV BPR 取替】(新秦野線 2L)・母線保護ﾘﾚｰ取替(旧盤側切り離し)
アーム下面点検：《No.》1035，《No.》1042
アーム下面点検：《No.》1035，《No.》1042･城南線 3L 計器用変成器点検(足場組立あり)･主変 3 号 1 次構内連絡ｹｰﾌﾞﾙ OF ｹｰﾌﾞﾙ点検､絶縁油採取､試験《1》除雪機の取り付け 《No.》429〜《No.》431／2 径間《2》鉄塔防錆塗装 4 基《3》電線補修 5 箇所
《4》電線路細密点検 《No.》420〜435/16 基・母線区分(O200)2U 側架線接続･制御ｹｰﾌﾞﾙ切離､接続･確認試験
南池上１LTC・KC・IF 切替
南池上１LTC・KC・IF 切替
・母線区分(O200)電圧電流位相測定
電線路細密点検 《No.》373〜《No.》388／16 基
ガス絶縁開閉装置（ＧＩＳ）（油圧電動バネ操作） 新坂戸線１Ｌ 停止試
験（１２年）･VT 突合せ･電流位相測定試験 No,個別調整
常規対地電圧試験
1.275kVGIS(豊島線 3L･3 号 ShR) 12 年点検
2.CVT 回路絶縁抵抗測定
・LS238 導電部取替
・動作確認試験、接触抵抗測定
雪害対策工事・GIS 解体、組立に伴う危険防止【遠方監視制御装置他取替工事】【江東線１Ｌ】○中継盤取替および遠方監視制御装置取替
・操作回路切替
・ＰＣＴ回路切替
・表示回路切替・計測回路切替・各種試験○ＣＴ回路改修
・制御ケーブル切り離し、接続

東京東線 2L の CBO38・275kV 甲 LS138 12 年停止試験・コロナ超音波測定
線名：葛南世田谷線２番
作業場所：葛南変電所
作業内容：竣工後の試充電

葛南世田谷線 2L
葛南世田谷線 2L

75

発電制約

申請区分
変更

新規
変更
変更
変更
新規
制約有
制約有

変更
変更
変更

変更
制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有

変更
変更
変更
変更

変更

変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0330574

東京

2024/12/30 09:00

2024/12/30 17:00

単日

新京葉(変)

作業箇所(作業設備)

0331250

東京

2024/12/30 09:00

2024/12/30 17:00

単日

港北

0331464東京

2024/12/31 17:00

2024/12/31 19:00

単日

新京葉(変)

停電区間（停電設備）
東京東線 2L の CBO38
港北線 1L の CBO1
江東線 2L

作業内容
・275kV 乙 LS238 12 年
停止試験
港北１Ｌ Ｏ１ ＧＣＢ １２年停止試験（油圧・開閉時間測定あり）【遠方監視制御装置他取替工事】

発電制約

申請区分
変更

制約有

【江東線１Ｌ】
・電流・位相チェック
・電圧測定・突合せ

変更

変更

・試験Ｎｏ．基送 40331251

東京

2025/01/06 09:00

2025/01/07 17:00

連続

京北(変)

0330575
03312570330576033057703305780331230
03305790331467

東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京
東京

2025/01/07 09:00
2025/01/13 09:00
2025/01/14 09:00
2025/01/14 09:00
2025/01/15 09:00
2025/01/16 09:00
2025/01/21 09:00
2025/01/24 13:00

2025/01/31 17:00
2025/01/14 17:00
2025/01/24 17:00
2025/01/24 17:00
2025/01/17 17:00
2026/01/31 16:30
2025/01/23 17:00
2025/01/24 17:00

連続
連続
連続
連続
毎日
連続
毎日
単日

新京葉(変)京浜(変)
新岡部(変)
新秩父(開)
新赤城線 1L
南池上線 1L
新赤城線 2L
北葛飾(変)

0329695

東京2025/01/27 09:00

2025/01/31 18:00

連続

東毛(変)

0330580

東京2025/01/27 09:00

2025/02/01 17:00

毎日

新坂戸線 2L

0329656

東京

2025/01/28 09:00

2025/01/29 18:00

連続

東毛(変)

03305820330583

東京
東京

2025/01/28 09:00
2025/01/28 09:00

2025/02/07 17:00
2025/02/07 17:00

連続
連続

新岡部(変)
新秩父(開)

0333447

東京

2025/01/29 09:00

2025/02/14 17:00

連続

水道橋

0330585

東京2025/01/31 17:00

2025/01/31 18:00

単日

新京葉(変)

0329653

東京

2025/02/03 09:00

2025/02/07 18:00

連続

東毛(変)

03305900331232

東京
東京

2025/02/03 09:00
2025/02/03 09:00

2025/02/27 17:00
2025/02/07 16:00

連続
連続

新京葉(変)
世田谷

0329652

東京

2025/02/04 09:00

2025/02/05 18:00

連続

東毛(変)

0331328

東京

2025/02/04 09:00

2025/02/04 17:00

単日

墨東線 1L0330591東京

2025/02/06 09:00

2025/02/07 17:00

連続福島山幹線 2L

0330592

東京

2025/02/06 09:00

2025/04/14 17:00

連続福島山幹線 2L

0331242

東京

2025/02/07 16:00

2025/02/07 17:00

単日

世田谷

豊島線 1L/豊島線 1L の CBO3
印旛線 1L京浜線 4L/京浜線 4L の CBO8
新岡部線 1L/新岡部線 1L の CBO3
新岡部線 1L/新岡部線 1L の CBO5
新赤城線 1L
南池上線 1L
新赤城線 2L
墨東線 1L/墨東線 1L の CBO7
東毛線 1L の CBO1
新坂戸線 2L
東毛線 1L新岡部線 2L/新岡部線 2L の CBO4
新岡部線 2L/新岡部線 2L の CBO6
水道橋線 2L の CBO2
印旛線 1L東毛線 2L の CBO2
印旛線 2L世田谷線 2L/世田谷線 2L の CBO2
東毛線 2L墨東線 1L福島山幹線 2L

福島山幹線 2L

0333800

東京

2025/02/09 09:00

2025/02/10 17:00

連続

福島東幹線里線 2L

033379403305930331468
03313630331365

東京
東京
東京
東京
東京

2025/02/10 08:00
2025/02/12 08:00
2025/02/17 17:00
2025/02/19 09:00
2025/02/20 09:00

2025/02/19 18:00
2025/02/12 17:00
2025/02/17 17:30
2025/02/19 17:00
2025/02/20 17:00

連続
単日
単日
単日
単日

新福島(変)
新福島(変)
豊島線 3L墨東線 1L墨東線 2L0331267

東京

2025/02/24 08:00

2025/06/26 18:00

連続佐久間東幹中線 1L,2L

0333768

東京

2025/02/25 08:00

2025/03/06 18:00

連続

新いわき(開)世田谷線 2L
福島東幹線里線 2L
福島山幹線 2L/福島山幹線 2L の CBO2
福島山幹線 2L/福島山幹線 2L の CBO2
豊島線 3L墨東線 1L墨東線 2L佐久間東幹中線 1L,2L
福島山幹線 2L/福島山幹線 2L の CBO2
76

1.275kVGIS(豊島線 1L･1 号 ShR) 12 年点検
2.CVT 回路絶縁抵抗測定
・印旛線 1 号 AMP-PD 取替(巻線 VT 化)
京浜線 4L 8､E8､LPD､O8、108、208 12 年停止試験
1.新岡部線１号リレー取替
1.新岡部線１号リレー取替
電線路細密点検 《No.》283〜《No.》291／9 基
南池上線１番 ＯＦからＣＶへの引替（南川崎〜池上）
電線路細密点検 《No.》283〜《No.》291／9 基
1.系統課電・制御ケーブル切り離し，接続・確認試験
電線路細密点検 《No.》373〜《No.》388／16 基・制御ケーブル切り離し，接続・確認試験
1.新岡部線２号リレー取替
1.新岡部線２号リレー取替
275kVLS 補助開閉器修理(LS102)・巻線 VT 化後の耐圧試験、電圧突き合わせ
・制御ケーブル切り離し，接続・確認試験・印旛線 2 号 AMP-PD 取替(巻線 VT 化)
世田谷線 2 番 AMP-PD 改造
・制御ケーブル切り離し，接続・確認試験
ポンピングプラント給油系統切替《1》低抵抗測定《No.》63〜64（１径間）《2》電線・地線点検《No.》63（１径間）《1》既設電線撤去 《No.》9〜《No.》10、10：11、11：12 3 径間
《2》電線架線 既《No.》9〜新《No.》10、新《No.》10〜新《No.》11、新《No.》11〜既《No.》12
世田谷線 2 番 AMP-PD 改造
VT 突き合わせ《1》電線・地線点検 No.156-157 （1 径間）《2》電線腐食点検 No.160-161 （1 径間）
計器用変圧器採油ＬＳ２ 停止試験
常規対地電圧課電
ポンピングプラント給油系統切替
ポンピングプラント給油系統切替《1》佐久間東西幹線増強工事 移線･緊線工事(《No.》290〜分 2-1)、支持点変更(分 6)
計器用変圧器採油

制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

変更
変更
変更

制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0330599

エリア
東京

作業開始日時2025/02/27 17:00

作業終了日時2025/02/27 18:00

停止区分
単日

作業箇所(作業設備)
新京葉(変)

0331221東京

2025/03/03 09:00

2025/03/12 17:00

連続

西南川越線 1L

0331238

東京

2025/03/03 09:00

2025/03/04 17:00

連続

京北(変)

0331356

東京

2025/03/04 09:00

2025/03/04 20:00

単日

東新宿

0331272

東京

2025/03/05 09:00

2025/03/05 21:00

単日

墨東線 3L03313610331151
0331199
0331428

東京
東京
東京
東京

2025/03/06 09:00
2025/03/10 09:00
2025/03/11 09:00
2025/03/12 09:00

2025/03/06 20:00
2025/03/10 17:00
2025/03/11 17:00
2025/03/12 17:00

単日
単日
単日
単日

東新宿
墨東線 2L墨東線 3L
西南川越線 1L

0331268

東京

2025/03/13 09:00

2025/03/22 17:00

連続

西南川越線 2L

0331430
033061303306140331321

東京
東京
東京
東京

2025/03/13 09:00
2025/03/16 17:00
2025/03/17 09:00
2025/03/27 09:00

2025/03/13 17:00
2025/03/16 18:00
2025/06/27 17:00
2025/03/27 17:00

単日
単日
連続
単日

西南川越線 2L
房総(変)
房総(変)
墨東線 3L0331472

東京

2025/03/31 09:00

2025/05/13 15:00

連続

新京葉(変)

停電区間（停電設備）
印旛線 2L
西南川越線 1L

豊島線 2L/豊島線 2L の CBO4
東新宿水道橋線 2L
墨東線 3L

東新宿水道橋線 3L
墨東線 2L墨東線 3L
西南川越線 1L
西南川越線 2L

西南川越線 2L
房総線 1L房総線 1L墨東線 3L江東線 1L/江東線 1L の CBO35

77

作業内容
・巻線 VT 化後の耐圧試験、電圧突き合わせ《1》電線路細密点検 《No.》471.473/2 基《2》鉄塔防錆塗装 《No.》487.505/2 基《3》電線補修 《No.》10 箇所
1.275kVGIS(豊島線 2L･2 号 ShR) 12 年点検
2.CVT 回路絶縁抵抗測定
275kV2UGIS 点検（EB2,ET12,R12,R6,R2,O2）【作業内容】
伸縮継手部分パッキン取替【作業場所】
葛２５Ｘ
275kV3UGIS 点検（EB3,ET13,R13,R7,R3,O3）
ポンピングプラント給油系統切替
ポンピングプラント給油系統切替《1》絶縁油特性試験《1》電線路細密点検 《No.》471.473/2 基《2》鉄塔防錆塗装 《No.》487.505/2 基《3》電線補修 10 箇所《1》絶縁油特性試験
・母線連絡(O20)電圧電流位相測定
・房総線 1L(O1)ＧＩＳ化
ポンピングプラント給油系統切替
・架線撤去、架線取付・共接地 EM 改造
・セミ GIS 改造

発電制約

申請区分
変更
変更

制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有
制約有

変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
045069604506970443909
0444212044425904441370450849044421304550900444265045550204555020444068044426104443400444377045071404442610443908
04442140450903
0450728044440204444020444402044440204443970444397044439704443900444390044439104443910444453044445404444550444456044452104445210444521045077004440290444031044403104445550447883
04508430444030
04440320444488044455404478820450807
0450807
04508400450865

エリア
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部

作業開始日時2023/03/20 09:00
2023/03/25 09:00
2023/04/01 08:00
2023/04/01 08:00
2023/04/01 08:00
2023/04/01 09:00
2023/04/01 09:00
2023/04/02 08:00
2023/04/02 08:00
2023/04/02 09:00
2023/04/02 16:00
2023/04/02 16:00
2023/04/03 09:00
2023/04/03 09:00
2023/04/03 09:00
2023/04/03 09:00
2023/04/03 09:00
2023/04/03 13:00
2023/04/04 08:00
2023/04/04 08:00
2023/04/04 08:00
2023/04/04 09:00
2023/04/05 09:30
2023/04/05 09:40
2023/04/05 09:50
2023/04/05 10:00
2023/04/05 10:10
2023/04/05 10:20
2023/04/05 10:30
2023/04/05 10:40
2023/04/05 10:50
2023/04/05 11:00
2023/04/05 11:10
2023/04/05 13:30
2023/04/05 13:40
2023/04/05 13:50
2023/04/05 14:00
2023/04/05 14:30
2023/04/05 14:40
2023/04/05 14:50
2023/04/07 08:00
2023/04/08 09:00
2023/04/08 09:00
2023/04/08 09:00
2023/04/09 08:00
2023/04/09 08:00
2023/04/09 08:00
2023/04/09 09:00
2023/04/09 09:00
2023/04/10 08:00
2023/04/10 08:00
2023/04/10 08:00
2023/04/10 08:00
2023/04/10 08:00
2023/04/10 08:00
2023/04/10 08:00

作業終了日時2023/04/04 17:00
2023/04/02 16:30
2023/04/01 08:30
2023/04/01 18:00
2023/04/02 17:00
2023/04/03 17:00
2023/04/02 15:00
2023/04/02 18:00
2023/04/02 16:00
2023/04/02 17:00
2023/04/02 16:30
2023/04/02 16:30
2023/04/08 17:00
2023/04/03 11:30
2023/04/03 09:30
2023/04/03 09:30
2023/04/03 17:00
2023/04/03 15:30
2023/04/04 08:30
2023/04/04 18:00
2023/04/04 08:30
2023/04/07 17:00
2023/04/05 09:40
2023/04/05 09:50
2023/04/05 10:00
2023/04/05 10:10
2023/04/05 10:20
2023/04/05 10:30
2023/04/05 10:40
2023/04/05 10:50
2023/04/05 11:00
2023/04/05 11:10
2023/04/05 11:20
2023/04/05 13:40
2023/04/05 13:50
2023/04/05 14:00
2023/04/05 14:10
2023/04/05 14:40
2023/04/05 14:50
2023/04/05 15:00
2023/05/02 16:00
2023/04/08 13:00
2023/04/08 13:00
2023/04/08 13:00
2023/04/09 17:00
2023/04/09 17:00
2023/04/09 08:30
2023/04/09 13:00
2023/04/09 13:00
2023/04/10 08:30
2023/04/10 17:00
2023/04/10 17:00
2023/04/10 18:00
2023/04/10 18:00
2023/04/10 08:30
2023/04/10 08:30

停止区分
連続
連続
単日
単日
連続
毎日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日

作業箇所(作業設備)
伊勢幹 2L
駿河変
西部変
鈴鹿開
鈴鹿開
鈴鹿幹 2L鈴鹿幹 2L鈴鹿開
駿遠駿河 2L
西部変
駿河変
駿河変
北部西濃 1L
鈴鹿開
北部変
西濃変
東名古屋東部 1L
鈴鹿開
西部変
鈴鹿開
鈴鹿開
東名古屋東部 1L
駿遠変
駿遠変
駿遠変
駿遠変
駿遠変
駿遠変
駿遠変
駿遠変
駿遠変
駿遠変
駿遠変
静岡変
静岡変
静岡変
静岡変
豊根開
豊根開
豊根開
西部西名古屋 2L
知多火力変
知多火力変
知多火力変
佐久幹 2L
佐久幹 2L
信濃変
知多火力変
知多火力変
三河変
佐久幹 1L
佐久幹 1L
額田開
額田開
信濃変
額田開

停電区間（停電設備）
275kV 伊勢幹 2L 全線
275kV 駿遠駿河 2L 区間停止
275kV 鈴鹿幹 2L
275kV 鈴鹿幹 2L
275kV 鈴鹿幹 2L
275kV 鈴鹿幹 2L 全線
275kV 鈴鹿幹 2L 全線
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 駿遠駿河 2L 全線
275kV 鈴鹿幹 2L 線路
275kV 駿遠駿河 2L 構内
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 北部西濃 1L 全線
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 北部西濃 1L
275kV 北部西濃 1L
275kV 東名古屋東部 1L 全線
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 鈴鹿幹 1L
275kV 鈴鹿幹 1L
275kV 鈴鹿幹 1L
275kV 東名古屋東部 1L 全線
500kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV 甲ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
500kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV Ｃ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 甲ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 甲ＢＣ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 乙ＢＣ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
500kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV 甲ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
500kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
500kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV 甲ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
500kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 西部西名古屋 2L 全線
275kV Ｄ ＢＵＳ
275kV ＤＥ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV Ｄ連絡母線
275kV 佐久幹 2L 全線
275kV 佐久幹 2L 全線
275kV 佐久幹 2L
275kV Ｅ ＢＵＳ
275kV ＤＥ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 額田三河 1L
275kV 佐久幹 1L 全線
275kV 佐久幹 1L 全線
275kV 額田三河 1L 構内
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 佐久幹 1L
275kV 額田三河 1L
78

作業内容
伊勢幹線Ｎｏ７ジャンパ改修
駿遠駿河２L GCB054 日立同型対策
開閉試験
鈴鹿幹２Ｌ関係機器点検
ＩＡＯ盤 鈴鹿幹２Ｌ ＦＬ取込
鉄塔防錆塗装鈴鹿幹線
・R168 がいし取替
２７５ｋＶブスタイＣＢ点検
駿遠駿河２ＬＧＣＢ０５４日立同形対策に伴うジャンパーイン
鈴鹿幹２Ｌ ＩＡＯ−ＦＬ取込
駿遠駿河 2L GCB054 日立同型対策に伴う試験使用（試加圧）
駿遠駿河 2L GCB054 日立同型対策に伴う試験使用（試加圧）
鉄塔防錆塗装２７５ｋＶ電圧要素切離
開閉試験
開閉試験
東名古屋東部線始め２線路 雷害対策
２７５ｋＶ電圧要素切離開閉試験
鈴鹿幹１Ｌ関係機器点検
開閉試験
東名古屋東部線始め２線路 雷害対策
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
西部西名古屋線 補修工事
旧盤 ２７５ＤブスＰＴケーブル切離し
旧盤 ２７５ＤブスＰＴケーブル切離し
旧盤 ２７５ＤブスＰＴケーブル切離し
落氷防止ネット点検補修
架線金具補修開閉試験
旧盤 ２７５ＥブスＰＴケーブル切離し
旧盤 ２７５ＥブスＰＴケーブル切離し
開閉試験
落氷防止ネット点検補修
架線金具補修甲０４６自動ＢＯＸ普点・電装品取替
甲０４６自動ＢＯＸ普点・電装品取替
開閉試験
開閉試験

発電制約

制約有

制約有

制約有
制約有
制約有

制約有
制約有

制約有
制約有
制約有

申請区分
新規
新規
変更
変更
変更
変更
新規
変更
新規
変更
新規
新規
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
更新
更新
更新
新規
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
新規
新規
新規
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0450867044407404507150450808
0450808
04440690444131044421804443410444353044436704443780444408
044447204444740444474044447304444780444478044447604444890450806
0450806
04508690450809
0450809
0444132044421904443520444366
04440400444038044404104440390444559045083004507450444560
0444075045071604443600444360044436004443600444152045092504441520450925045513404441540444291
04507170450924044415404509240444263

エリア
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部

作業開始日時2023/04/10 08:00
2023/04/10 09:00
2023/04/10 09:00
2023/04/11 08:00
2023/04/11 08:00
2023/04/11 09:00
2023/04/11 09:00
2023/04/11 09:00
2023/04/11 09:00
2023/04/11 09:00
2023/04/11 09:00
2023/04/11 09:00
2023/04/11 10:30
2023/04/11 10:30
2023/04/11 11:00
2023/04/11 11:00
2023/04/11 11:10
2023/04/11 11:20
2023/04/11 11:20
2023/04/11 11:30
2023/04/12 08:00
2023/04/12 08:00
2023/04/12 08:00
2023/04/12 08:00
2023/04/13 08:00
2023/04/13 08:00
2023/04/13 09:00
2023/04/13 09:00
2023/04/13 09:00
2023/04/13 09:00
2023/04/13 14:00
2023/04/13 16:00
2023/04/13 16:00
2023/04/14 08:00
2023/04/14 08:00
2023/04/14 08:00
2023/04/14 09:00
2023/04/14 10:00
2023/04/17 09:00
2023/04/17 09:00
2023/04/18 10:30
2023/04/18 10:40
2023/04/18 10:50
2023/04/18 11:00
2023/04/23 09:00
2023/04/23 11:00
2023/04/23 13:00
2023/04/23 15:00
2023/04/24 08:00
2023/04/24 09:00
2023/04/24 09:00
2023/04/24 09:00
2023/04/24 11:00
2023/04/24 13:00
2023/04/24 15:00
2023/04/25 08:00

作業終了日時2023/04/10 08:30
2023/04/10 17:00
2023/04/12 17:00
2023/04/11 17:00
2023/04/11 17:00
2023/04/16 17:00
2023/04/12 17:00
2023/04/12 17:00
2023/04/11 09:30
2023/04/11 09:30
2023/04/11 09:30
2023/04/11 09:30
2023/04/11 11:00
2023/04/11 11:00
2023/04/11 11:10
2023/04/11 11:10
2023/04/11 11:20
2023/04/11 11:30
2023/04/11 11:30
2023/04/11 11:40
2023/04/12 08:30
2023/04/12 18:00
2023/04/12 18:00
2023/04/12 08:30
2023/04/13 17:00
2023/04/13 17:00
2023/04/14 17:00
2023/04/14 17:00
2023/04/13 09:30
2023/04/13 09:30
2023/04/13 16:00
2023/06/15 08:00
2023/04/13 16:10
2023/06/14 14:00
2023/04/14 08:30
2023/04/14 08:30
2023/04/14 17:00
2023/04/14 10:30
2023/04/18 17:00
2023/04/21 17:00
2023/04/18 10:40
2023/04/18 10:50
2023/04/18 11:00
2023/04/18 11:10
2023/04/23 11:00
2023/04/23 12:00
2023/04/23 15:00
2023/04/23 16:00
2023/04/24 18:00
2023/04/24 11:00
2023/04/24 17:00
2023/04/28 17:00
2023/04/24 12:00
2023/04/24 15:00
2023/04/24 16:00
2023/05/04 17:00

停止区分
単日
単日
連続
単日
単日
毎日
毎日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
毎日
単日
単日
単日
連続
単日
連続
単日
単日
単日
単日
毎日
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
単日
単日
単日
連続

作業箇所(作業設備)
額田開北部西濃 1L
東名古屋東部 1L
額田開
額田開
北部西濃 2L
岐阜連絡 2L
岐阜連絡 2L
北部変
北部変
岐阜開
西濃変
松ケ枝変
東海変
東海変
東海変
東海変
東海変
東海変
東海変
三河変
額田開
額田開
額田開
額田開
額田開
岐阜連絡 1L
岐阜連絡 1L
北部変
岐阜開
東名古屋東部 1L
東名古屋東部 1L
東名古屋東部 1L
東名古屋東部 2L
三好変
東名古屋変
東名古屋東部 1L
三好変
北部西濃 2L
東名古屋東部 1L
岐阜開
岐阜開
岐阜開
岐阜開
西部変
西部変
西部変
西部変
犬山変
西名古屋変
亀山変
東名古屋東部 1L
西名古屋変
西名古屋変
西名古屋変
湖西三河 2L

停電区間（停電設備）
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 北部西濃 1L 全線
275kV 東名古屋東部 1L 全線
275kV 額田三河 1L 構内
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 北部西濃 2L 全線
500kV 岐阜連絡 2L 全線
500kV 岐阜連絡 2L 全線
275kV 北部西濃 2L
500kV 岐阜連絡 2L
500kV 岐阜連絡 2L
275kV 北部西濃 2L
275kV 東海松ヶ枝線
275kV 東海松ヶ枝線
275kV 甲Ａ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 甲Ｂ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 乙Ａ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 乙Ｂ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 額田三河 2L
275kV 額田三河 2L 構内
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 額田三河 2L
275kV 額田三河 2L 構内
275kV 乙 ＢＵＳ
500kV 岐阜連絡 1L 全線
500kV 岐阜連絡 1L 全線
500kV 岐阜連絡 1L
500kV 岐阜連絡 1L
275kV 東名古屋東部 1L 区間停止
275kV 東名古屋東部 1L 区間停止
275kV 東名古屋東部 1L 区間停止
275kV 東名古屋東部 2L 全線
275kV 三好分岐 2L 構内
275kV 東名古屋東部 2L
275kV 東名古屋東部 1L 区間停止
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 北部西濃 2L 全線
275kV 東名古屋東部 1L 区間停止
500kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV 甲ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
500kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 甲Ａ ＢＵＳ
275kV 甲Ａ ＢＵＳ
275kV 乙Ａ ＢＵＳ
275kV 乙Ａ ＢＵＳ
275kV 甲Ａ ＢＵＳ
275kV 甲Ｂ ＢＵＳ
275kV 亀山西名古屋 1L 線路
275kV 東名古屋東部 1L 区間停止
275kV 甲Ｂ ＢＵＳ
275kV 乙Ｂ ＢＵＳ
275kV 乙Ｂ ＢＵＳ
275kV 湖西三河 2L 全線
79

作業内容
開閉試験
鉄塔防錆塗装東名古屋東部線始め２線路 雷害対策
乙０４６自動ＢＯＸ普点・電装品取替
乙０４６自動ＢＯＸ普点・電装品取替
鉄塔防錆塗装がいし絶縁抵抗測定
架線金具補修
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
甲０４８自動ＢＯＸ普点・電装品取替
甲０４８自動ＢＯＸ普点・電装品取替
開閉試験
乙０４８自動ＢＯＸ普点・電装品取替
乙０４８自動ＢＯＸ普点・電装品取替
がいし絶縁抵抗測定
架線金具補修開閉試験
開閉試験
東名古屋東部線 １Ｌ 絶縁抵抗測定
東名東部線Ｎｏ２３〜２５建替・張替
東名古屋東部線 １Ｌ 試加圧試験
東名東部線Ｎｏ２３〜２５建替・張替開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ０５４）
開閉試験
東名古屋東部線始め２線路 雷害対策
開閉試験（甲・乙・ＣＢ１００）
鉄塔防錆塗装東名古屋東部線始め２線路 雷害対策
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
西名線ＬＰ ２７５ｋＶブスＰＴ取込
西名線ＬＰ ２７５ｋＶブスＰＴ取込
西名線ＬＰ ２７５ｋＶブスＰＴ取込
西名線ＬＰ ２７５ｋＶブスＰＴ取込
甲０２０入不動作に伴うＢＯＸ細点
西部線ＬＰ ２７５ｋＶブスＰＴ取込
ＩＡＯ盤 亀山西名古屋線１Ｌ 取込
東名古屋東部線始め２線路 雷害対策
西部線ＬＰ ２７５ｋＶブスＰＴ取込に伴う電圧測定・検相
西部線ＬＰ ２７５ｋＶブスＰＴ取込
西部線ＬＰ ２７５ｋＶブスＰＴ取込に伴う電圧測定・検相
湖西三河線 Ｎｏ２２〜Ｎｏ３１間架空地線張替

発電制約

制約有
制約有
制約有

制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

申請区分
新規
変更
新規
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
新規
新規
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
新規
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
新規
新規
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
04444850444511044451404442920444304
0444305
0444306
04532460444307
044738204530800450907
04441500444156044427204442720444486
0450900
04440100444053044415804463800450854045085504442960443903
04442960443903045513204442940444294
04508440443906
0444273044437504441400453077045093504509350444004
0444004
04507400450851
04508530450863044401104440540444159044448704508990444005
0444151
0444155044379304439310444018

エリア
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部

作業開始日時2023/04/25 08:00
2023/04/25 08:00
2023/04/25 08:00
2023/04/25 09:00
2023/04/26 07:30
2023/04/26 08:00
2023/04/26 08:00
2023/04/26 08:00
2023/04/27 08:00
2023/04/27 08:00
2023/04/28 09:00
2023/04/29 07:30
2023/04/29 08:00
2023/04/29 08:00
2023/04/29 08:00
2023/04/29 08:00
2023/04/29 08:00
2023/04/29 08:00
2023/04/29 09:00
2023/04/29 09:00
2023/04/29 09:00
2023/04/29 09:00
2023/04/29 09:00
2023/04/29 09:00
2023/04/29 10:00
2023/04/29 13:00
2023/04/29 13:00
2023/04/29 14:00
2023/04/30 09:00
2023/04/30 10:00
2023/04/30 13:00
2023/05/01 07:30
2023/05/01 08:00
2023/05/01 08:00
2023/05/01 08:00
2023/05/01 09:00
2023/05/01 09:00
2023/05/01 13:00
2023/05/01 13:10
2023/05/02 08:00
2023/05/02 08:00
2023/05/02 08:00
2023/05/02 08:00
2023/05/02 08:00
2023/05/02 08:00
2023/05/02 09:00
2023/05/02 09:00
2023/05/02 09:00
2023/05/02 09:00
2023/05/02 09:00
2023/05/03 08:00
2023/05/03 08:00
2023/05/03 08:00
2023/05/03 09:00
2023/05/03 09:00
2023/05/03 09:00

作業終了日時2023/04/25 08:30
2023/04/25 08:30
2023/04/25 08:30
2023/04/25 17:00
2023/04/26 08:00
2023/04/26 08:30
2023/04/26 08:30
2023/04/26 18:00
2023/04/27 08:30
2023/04/27 18:00
2023/04/28 15:00
2023/04/29 08:00
2023/05/02 18:00
2023/05/02 18:00
2023/04/30 18:00
2023/04/30 18:00
2023/04/29 08:30
2023/04/29 08:30
2023/05/01 17:00
2023/05/01 16:00
2023/05/01 17:00
2023/04/29 17:00
2023/04/29 09:30
2023/04/29 09:30
2023/04/29 11:00
2023/04/29 14:00
2023/04/29 14:00
2023/04/29 15:00
2023/05/01 17:00
2023/04/30 11:00
2023/04/30 14:00
2023/05/01 08:00
2023/05/01 08:30
2023/05/02 18:00
2023/05/01 08:30
2023/05/03 17:00
2023/05/01 17:00
2023/05/01 13:10
2023/05/01 13:20
2023/05/04 18:00
2023/05/02 18:00
2023/05/03 17:00
2023/05/02 08:30
2023/05/02 08:30
2023/05/02 08:30
2023/05/04 17:00
2023/05/04 16:00
2023/05/04 17:00
2023/05/02 09:30
2023/05/02 09:30
2023/05/03 18:00
2023/05/06 18:00
2023/05/06 18:00
2023/05/03 09:30
2023/05/03 09:30
2023/05/03 09:30

停止区分
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
連続
毎日
毎日
単日
単日
毎日
毎日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
単日
単日
単日
単日
毎日
単日
毎日
単日
単日
単日
連続
単日
毎日
単日
単日
単日
毎日
毎日
毎日
単日
単日
単日
連続
連続
単日
単日
単日

作業箇所(作業設備)
三河変
湖西変
湖西変
亀山変
犬山変
犬山変
犬山変
犬山変
犬山変
犬山変
湖西変
遠江変
西名古屋変
西部変
伊勢開
伊勢開
三河変
遠江変
幸田碧南 1L
三河遠江 1L
幸田碧南 1L
碧南変
幸田変
碧南変
碧南変
西部変
碧南変
西部変
浜岡駿遠 1L
碧南変
碧南変
信濃変
西部変
伊勢開
西濃変
西濃西部 1L
西濃西部 1L
佐久変
佐久変
幸田変
幸田変
湖西三河 2L
幸田変
碧南変
幸田変
幸田碧南 2L
三河遠江 2L
幸田碧南 2L
三河変
遠江変
幸田変
西名古屋変
西部変
東信変
西名古屋変
川越変

停電区間（停電設備）
275kV 湖西三河 2L
275kV 湖西三河 2L
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 亀山西名古屋 2L 線路
275kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 甲ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 甲Ｂ ＢＵＳ
275kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 乙Ｂ ＢＵＳ
275kV 湖西三河 2L
275kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 西部西名古屋 2L 線路
275kV 西部西名古屋 2L 線路
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 三河遠江 1L
275kV 三河遠江 1L
275kV 幸田碧南 1L 全線
275kV 三河遠江 1L 全線
275kV 幸田碧南 1L 全線
275kV 幸田碧南 1L 線路
275kV 幸田碧南 1L
275kV 幸田碧南 1L
275kV 甲Ａ ＢＵＳ
275kV 西部西名古屋 1L
275kV 乙Ａ ＢＵＳ
275kV 西部西名古屋 2L
275kV 浜岡駿遠 1L 全線
275kV 甲Ｂ ＢＵＳ
275kV 乙Ｂ ＢＵＳ
500kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 西濃西部 1L
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 西濃西部 1L
275kV 西濃西部 1L 全線
275kV 西濃西部 1L 全線
275kV 佐久幹 1L 構内
275kV 佐久幹 2L 構内
275kV 幸田碧南 2L 線路
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 湖西三河 2L 全線
275kV 幸田碧南 2L
275kV 幸田碧南 2L
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 幸田碧南 2L 全線
275kV 三河遠江 2L 全線
275kV 幸田碧南 2L 全線
275kV 三河遠江 2L
275kV 三河遠江 2L
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 西部西名古屋 1L 線路
275kV 西部西名古屋 1L 線路
275kV １ 調相変圧器
275kV 川越火力 2L
275kV 川越火力 2L
80

作業内容
開閉試験
開閉試験
開閉試験
ＩＡＯ盤 亀山西名古屋線２Ｌ 取込
開閉試験
開閉試験
開閉試験
４Ｂ機器点検（甲０４０ ＢＯＸ細）開閉試験
４Ｂ機器点検（乙０４０ ＢＯＸ細）ＧＣＳＢｇボルト修理
開閉試験
西部２Ｌ ＬＰ取替、ＩＡＯ取込
西名２Ｌ ＬＰ取替、ＩＡＯ取込
２７５ｋＶ甲ブスＰＤ基礎作成に伴う接近停止
２７５ｋＶ甲ブスＰＤ基礎作成に伴う接近停止
開閉試験
開閉試験
防錆塗装Ｎｏ３５，３６
防錆塗装 2 層塗、No.9、10 計 2 基
不良がいし検出（停電メガー）
幸田碧南１ＬＰＤ絶縁油採油
開閉試験
開閉試験
Ｚ−ＰＡＣ電圧要素取込・切離し
開閉操作
Ｚ−ＰＡＣ電圧要素取込・切離し
開閉操作
浜岡駿遠線Ｎｏ３７鉄塔防錆塗装
Ｚ−ＰＡＣ電圧要素取込・切離し
Ｚ−ＰＡＣ電圧要素取込・切離し
開閉試験
開閉試験
２７５ｋＶ乙ブスＰＤ基礎作成に伴う接近停止
開閉試験
鉄塔防錆塗装架線金具補修他
開閉試験（佐久幹線）
開閉試験（佐久幹線）
２７５ｋＶ幸田碧南２Ｌ機器点検（ＣＢ・ＬＳ点検）
２７５ｋＶ幸田碧南２Ｌ機器点検（ＣＢ・ＬＳ点検）
鉄塔防錆塗装
開閉試験
開閉試験
開閉試験
防錆塗装Ｎｏ３５，３６
防錆塗装 2 層塗、No.9、10 計 2 基
不良がいし検出（停電メガー）
開閉試験
開閉試験
２７５ｋＶ幸田碧南２Ｌ機器点検（乙０２８）
西部１Ｌ ＬＰ取替、ＩＡＯ取込
西名１Ｌ ＬＰ取替、ＩＡＯ取込
開閉試験
開閉試験
開閉試験

発電制約
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
新規
新規
変更
更新
変更
更新
新規
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
新規
新規
新規
変更
変更
新規
新規
新規
新規
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0444146044423104463770454639045513004438400443841044383904437900444404
044379404442640444484044451004463780446378044637804507390443907
0444376044638104463810444142045242704530780453081045308104546400444098
0444098
044415704463790455131044415704441530444051
04470650450718044415304445450443954044387204443120455504
0447066044382604439620443966
04508910443955044393504439630453082044382704441430444269

エリア
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部

作業開始日時2023/05/03 09:00
2023/05/03 09:00
2023/05/03 09:00
2023/05/03 09:00
2023/05/03 09:00
2023/05/04 07:30
2023/05/04 07:40
2023/05/04 07:50
2023/05/04 08:00
2023/05/04 08:00
2023/05/04 09:00
2023/05/05 08:00
2023/05/05 08:00
2023/05/05 08:00
2023/05/05 08:00
2023/05/05 08:00
2023/05/05 08:00
2023/05/05 08:00
2023/05/06 08:00
2023/05/06 08:00
2023/05/06 08:00
2023/05/06 08:00
2023/05/06 09:00
2023/05/06 09:00
2023/05/06 09:00
2023/05/06 09:00
2023/05/06 09:00
2023/05/06 09:00
2023/05/07 08:00
2023/05/07 08:00
2023/05/07 08:00
2023/05/07 08:00
2023/05/07 09:00
2023/05/07 10:00
2023/05/08 08:00
2023/05/08 09:00
2023/05/08 09:00
2023/05/08 09:00
2023/05/08 13:00
2023/05/09 08:00
2023/05/09 09:00
2023/05/10 09:00
2023/05/10 09:00
2023/05/10 09:00
2023/05/11 09:00
2023/05/11 09:30
2023/05/11 09:30
2023/05/11 09:30
2023/05/11 10:30
2023/05/11 13:00
2023/05/12 08:00
2023/05/12 08:00
2023/05/12 09:00
2023/05/12 09:30
2023/05/13 09:00
2023/05/13 09:00

作業終了日時2023/05/05 17:00
2023/05/04 17:00
2023/05/03 17:00
2023/05/03 17:00
2023/05/05 12:00
2023/05/04 07:40
2023/05/04 07:50
2023/05/04 08:00
2023/05/06 20:00
2023/05/04 08:10
2023/05/04 09:30
2023/05/14 17:00
2023/05/05 08:30
2023/05/05 08:30
2023/05/05 18:00
2023/05/05 18:00
2023/05/05 18:00
2023/05/06 17:00
2023/05/06 08:30
2023/05/06 08:30
2023/05/06 18:00
2023/05/06 18:00
2023/05/07 17:00
2023/05/13 17:00
2023/05/06 14:00
2023/05/07 17:00
2023/05/07 17:00
2023/05/06 17:00
2023/05/07 18:00
2023/05/07 18:00
2023/05/07 10:00
2023/05/07 18:00
2023/05/08 17:00
2023/05/07 12:00
2023/05/08 13:00
2023/05/29 17:00
2023/05/09 17:00
2023/05/12 17:00
2023/05/08 18:00
2023/05/12 16:00
2023/05/26 17:00
2023/05/10 09:30
2023/05/10 09:30
2023/05/12 17:00
2023/05/12 17:00
2023/05/11 17:00
2023/05/11 10:00
2023/05/11 10:00
2023/05/11 11:00
2023/05/11 16:00
2023/05/12 18:00
2023/05/12 08:30
2023/05/12 15:00
2023/05/12 17:00
2023/05/13 17:00
2023/05/13 17:00

停止区分
毎日
毎日
単日
単日
毎日
単日
単日
単日
連続
単日
単日
連続
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
単日
単日
単日
単日
毎日
連続
単日
連続
連続
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
単日
単日
連続
連続
連続
単日
毎日
連続
単日
単日
毎日
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日

作業箇所(作業設備)
川越火力 2L
川越変
碧南変
西濃変
川越火力 2L
南信変
南信変
南信変
南信変
南信変
東信変
湖西三河 1L
三河変
湖西変
碧南変
碧南変
碧南変
湖西三河 1L
西部変
西濃変
碧南変
碧南変
西濃西部 2L
飛騨変換所
西濃西部 2L
湖西変
湖西変
西濃変
碧南変
碧南変
西部変
碧南変
浜岡駿遠 2L
西部変
西名古屋変
東部変
東名古屋東部 1L
東名古屋東部 1L
西名古屋変
伊勢南勢 1L
東信変
東部変
北豊田変
東部北豊田 1L
東名古屋東部 2L
金山松ケ枝 1L
金山変
松ケ枝変
中勢変
東信変
松ケ枝変
金山変
湖西変
金山松ケ枝 2L
西濃西部 2L
亀山変

停電区間（停電設備）
275kV 川越火力 2L 全線
275kV 川越火力 2L
275kV 幸田碧南 2L 線路
275kV 西濃西部 1L 全線
275kV 川越火力 2L 全線
500kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV 甲ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
500kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
500kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV ２ 調相変圧器
275kV 湖西三河 1L 全線
275kV 湖西三河 1L
275kV 湖西三河 1L
275kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 乙Ａ ＢＵＳ
275kV 乙ＡＣ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 湖西三河 1L 全線
275kV 西濃西部 2L
275kV 西濃西部 2L
275kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 乙Ｂ ＢＵＳ
275kV 西濃西部 2L 全線
154kV １−１ 交流フィルタ
275kV 西濃西部 2L 全線
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 西濃西部 2L 全線
275kV 甲ＡＣ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 甲Ａ ＢＵＳ
275kV 甲Ａ ＢＵＳ
275kV 甲Ａ ＢＵＳ
275kV 浜岡駿遠 2L 全線
275kV 乙Ａ ＢＵＳ
275kV 甲Ｂ ＢＵＳ
275kV ４ ＢＡＮＫ
275kV 東名古屋東部 1L 区間停止
275kV 東名古屋東部 1L 区間停止
275kV 乙Ｂ ＢＵＳ
275kV 伊勢南勢 1L 全線
275kV ３ ＳＶＣ
275kV 東部北豊田 1L
275kV 東部北豊田 1L
275kV 東部北豊田 1L 全線
275kV 東名古屋東部 2L 全線
275kV 金山松ケ枝 1L 全線
275kV 金山松ケ枝 1L
275kV 金山松ケ枝 1L
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV ３ ＳＶＣ
275kV 金山松ケ枝 2L 構内
275kV 金山松ケ枝 2L
275kV 湖西三河 1L
275kV 金山松ケ枝 2L 全線
275kV 西濃西部 2L 全線
275kV 中勢亀山 1L 線路
81

作業内容
鉄塔防錆塗装川越火力２Ｌ Ｌ−ＰＴ採油
幸田碧南２ＬＰＤ絶縁油採油
西濃西部線ＧＣＢ０４６油圧ポンプ修理
不良がいし検出（メガー測定）
開閉試験
開閉試験
開閉試験
機器点検（５００８ブロック）
開閉試験
開閉試験
湖西三河線 Ｎｏ２２〜Ｎｏ３１間架空地線張替
開閉試験
開閉試験
乙ＡＢブスセクＬＳＡ１０４操作箱かさ歯車修理
乙ＡＢブスセクＬＳＡ１０４操作箱かさ歯車修理
乙ＡＢブスセクＬＳＡ１０４操作箱かさ歯車修理
鉄塔防錆塗装開閉試験
開閉試験
乙ＡＢブスセクＬＳＢ１０４操作箱かさ歯車修理
乙ＡＢブスセクＬＳＢ１０４操作箱かさ歯車修理
鉄塔防錆塗装ＧＣＢ５１２開放点検
架線金具補修ＣＢ１００点検Ａ，作動油交換，Ｂｇコーキング
ＣＢ１００点検Ａ，作動油交換，Ｂｇコーキング
西濃西部線ＧＣＢ０４８油圧ポンプ修理
Ａ１０６自動ＢＯＸ普点・電装品取替
Ａ１０６自動ＢＯＸ普点・電装品取替
西名線ＬＰ ２７５ｋＶブスＰＴ切離
１ＧＬＳ甲０１２操作箱かさ歯車修理
浜岡駿遠線Ｎｏ３７鉄塔防錆塗装
西名線ＬＰ ２７５ｋＶブスＰＴ切離
西部線ＬＰ ２７５ｋＶブスＰＴ切離４Ｂ防音建屋 屋根防水改良工事
東名古屋東部線 吸湿劣化がいし取替
東名古屋東部線始め２線路 雷害対策
西部線ＬＰ ２７５ｋＶブスＰＴ切離鉄塔防錆塗装工事
３ＳＶＣ普通点検
開閉試験
開閉試験
東部北豊田線 雷害対策
東名古屋東部線 吸湿劣化がいし取替
特別点検（ＯＦケーブル絶縁油採取）
開閉試験
開閉試験
開閉試験
リレー点検（Ｓ−３ＳＴｒＨＶ単モ）
機器点検／金山 2L CB074 点検 A、欠相 T、作動油交換、GIS 点検 A
開閉試験
ＧＣＳＢｇボルト修理
特別点検（ＯＦケーブル絶縁油採取）
鉄塔防錆塗装ＩＡＯ盤 中勢亀山線１Ｌ 取込

発電制約
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

申請区分
変更
変更
変更
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
新規
新規
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
044427004438160443816044381604438770444314044431904443310444356044437004443740444506
045071904507290450921045242804531610453252044407204445460453164044381704438170443817044407004443570444371044382204439600444333
0444335044433604438970443898
0443873044387804443130450922045092804531620453253044382304439610444334044407104443150444332045316304534870453487045082304440730450721045463804524290447245

エリア
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部

作業開始日時2023/05/14 09:00
2023/05/15 09:00
2023/05/15 09:00
2023/05/15 09:00
2023/05/15 09:00
2023/05/15 09:00
2023/05/15 09:00
2023/05/15 09:00
2023/05/15 09:00
2023/05/15 09:00
2023/05/15 09:00
2023/05/15 09:00
2023/05/15 09:00
2023/05/15 09:00
2023/05/15 09:00
2023/05/15 09:00
2023/05/15 09:00
2023/05/15 09:00
2023/05/15 09:10
2023/05/16 08:00
2023/05/16 09:00
2023/05/17 09:00
2023/05/17 09:00
2023/05/17 09:00
2023/05/17 09:00
2023/05/17 09:00
2023/05/17 09:00
2023/05/17 09:30
2023/05/17 09:30
2023/05/17 09:30
2023/05/17 10:00
2023/05/17 10:00
2023/05/17 10:30
2023/05/17 10:40
2023/05/18 09:00
2023/05/18 09:00
2023/05/18 09:00
2023/05/18 09:00
2023/05/18 09:00
2023/05/18 09:00
2023/05/18 09:00
2023/05/18 09:30
2023/05/18 09:30
2023/05/18 09:30
2023/05/19 09:00
2023/05/19 09:00
2023/05/19 09:00
2023/05/19 09:00
2023/05/19 09:00
2023/05/19 09:00
2023/05/20 09:00
2023/05/21 09:00
2023/05/22 09:00
2023/05/22 09:00
2023/05/24 09:00
2023/05/25 09:00

作業終了日時2023/05/14 17:00
2023/05/16 18:00
2023/05/16 18:00
2023/05/16 18:00
2023/05/15 09:30
2023/05/15 09:30
2023/05/15 09:30
2023/05/15 09:30
2023/05/15 09:30
2023/05/15 09:30
2023/05/15 09:30
2023/05/15 09:30
2023/05/19 17:00
2023/05/17 17:00
2023/05/17 17:00
2023/05/22 17:00
2023/05/15 16:00
2023/05/17 17:00
2023/05/16 17:00
2023/05/19 16:00
2023/05/16 16:00
2023/05/18 18:00
2023/05/18 18:00
2023/05/18 18:00
2023/05/18 17:00
2023/05/17 09:30
2023/05/17 09:30
2023/05/17 17:00
2023/05/17 10:00
2023/05/17 10:00
2023/05/17 10:30
2023/05/17 10:30
2023/05/17 10:40
2023/05/17 10:50
2023/05/18 09:30
2023/05/18 09:30
2023/05/18 09:30
2023/05/20 17:00
2023/05/19 17:00
2023/05/18 16:00
2023/05/19 17:00
2023/05/18 17:00
2023/05/18 10:00
2023/05/18 10:00
2023/05/20 17:00
2023/05/19 09:30
2023/05/19 09:30
2023/05/19 16:00
2023/05/19 17:00
2023/05/19 17:00
2023/05/21 17:00
2023/05/22 17:00
2023/05/26 17:00
2023/05/22 12:00
2023/05/31 17:00
2023/05/27 17:00

停止区分
単日
毎日
毎日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
毎日
毎日
連続
単日
毎日
毎日
毎日
単日
毎日
毎日
毎日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
毎日
単日
毎日
単日
単日
単日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
毎日
連続
単日
連続
連続

作業箇所(作業設備)
亀山変
岐北開
岐北開
岐北開
東部変
北豊田変
北豊田変
梅森開
北部変
岐北開
岐北開
東栄変
東名古屋東部 1L
東部北豊田 1L
東栄幹 1L
飛騨変換所
東栄幹 1L
東部北豊田 1L
北豊田梅森 1L
伊勢南勢 2L
東栄幹 1L
岐北開
岐北開
岐北開
北豊田梅森 1L
北部変
岐北開
梅森金山 1L
金山変
梅森開
梅森開
梅森開
東部変
東部変
東部変
東部変
北豊田変
東栄幹 2L
東部北豊田 2L
東栄幹 2L
東部北豊田 2L
梅森金山 2L
金山変
梅森開
北豊田梅森 2L
北豊田変
梅森開
東栄幹 2L北豊田変
北豊田変
東部北豊田 1L
北豊田梅森 2L
東名古屋東部 1L
駿遠変
飛騨変換所
東清水変

停電区間（停電設備）
275kV 中勢亀山 2L 線路
500kV 岐北分岐 1L 全線
500kV ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
500kV Ａ ＢＵＳ
500kV 東栄幹 1L
275kV 北豊田梅森 1L
275kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 北豊田梅森 1L
500kV 西部幹 1L
500kV 岐北分岐 1L
500kV ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
500kV 東栄幹 1L
275kV 東名古屋東部 1L 区間停止
275kV 東部北豊田 1L 全線
500kV 東栄幹 1L 全線
154kV １−１ 交流フィルタ
500kV 東栄幹 1L 全線
275kV 東部北豊田 1L 全線
275kV 北豊田梅森 1L 全線
275kV 伊勢南勢 2L 全線
500kV 東栄幹 1L 全線
500kV 岐北分岐 2L 全線
500kV ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
500kV Ｂ ＢＵＳ
275kV 北豊田梅森 1L 全線
500kV 西部幹 2L
500kV 岐北分岐 2L
275kV 梅森金山 1L 全線
275kV 梅森金山 1L
275kV 梅森金山 1L
275kV ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV ＢＣ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 東部北豊田 2L
500kV 東栄幹 2L
275kV 東部北豊田 2L
500kV 東栄幹 2L 全線
275kV 東部北豊田 2L 全線
500kV 東栄幹 2L 全線
275kV 東部北豊田 2L 全線
275kV 梅森金山 2L 全線
275kV 梅森金山 2L
275kV 梅森金山 2L
275kV 北豊田梅森 2L 全線
275kV 北豊田梅森 2L
275kV 北豊田梅森 2L
500kV 東栄幹 2L 全線
275kV 北豊田梅森 2L 構内
275kV 甲Ｂ ＢＵＳ
275kV 東部北豊田 1L 全線
275kV 北豊田梅森 2L 全線
275kV 東名古屋東部 1L 区間停止
275kV Ｃ ＢＵＳ ＴＩＥ
154kV １−１ 交流フィルタ
275kV 甲 ＢＵＳ
82

作業内容
ＩＡＯ盤 中勢亀山線２Ｌ 取込
5022･5026･50A 関係機器点検（GCB−A 点検、欠相、GIS−A 点検
5022･5026･50A 関係機器点検（GCB−A 点検、欠相、GIS−A 点検
5022･5026･50A 関係機器点検（GCB−A 点検、欠相、GIS−A 点検
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
東名古屋東部線始め２線路 雷害対策
東部北豊田線 雷害対策
不良がいし検出（メガー測定）
ＧＣＢ５１４開放点検
不良がいし検出（メガー測定）
ダンパー取替
鉄塔防錆塗装鉄塔防錆塗装工事
不良がいし検出（メガー測定）
5024･5028･50B･5004 関係機器点検（GCB−A 点検,欠相,GIS-A 点検
5024･5028･50B･5004 関係機器点検（GCB−A 点検,欠相,GIS-A 点検
5024･5028･50B･5004 関係機器点検（GCB−A 点検,欠相,GIS-A 点検
鉄塔防錆塗装開閉試験
開閉試験
特別点検（ＯＦケーブル絶縁油採取）
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
不良がいし検出（メガー測定）
越戸足助線 電線撤去
不良がいし検出（メガー測定）
ダンパー取替特別点検（ＯＦケーブル絶縁油採取）
開閉試験
開閉試験
鉄塔防錆塗装開閉試験
開閉試験
不良がいし検出（メガー測定）
２７５ｋＶ梅森２Ｌ関係機器点検（甲０２８ＢＯＸ細）２７５ｋＶ梅森２Ｌ関係機器点検（甲０２８ＢＯＸ細）東部北豊田線 雷害対策
鉄塔防錆塗装東名古屋東部線始め２線路 雷害対策
ＧＣＢ４００ガス密度ＳＷ取替
ＧＣＢ５１６開放点検
制御盤・保護盤取替／２ＦＣ切替（低圧通電試験）

発電制約

制約有
制約有
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
新規
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
新規
新規
新規
変更
新規
変更
新規
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0444342044438004443430444381044425604443820450730
0444237044451204445150450930045073004507310450731045073104509230450734045073404507340447067045072504438880443998
0444130
04470640452430044788104509310444300
04439470444301
044433704508100444446044444604444460447877044389504438960450723044787904445320443796044381804438200443925045082804508420444359044455204445520450748045084804508480450905
0450912

エリア
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部

作業開始日時2023/05/27 07:40
2023/05/27 07:40
2023/05/27 07:50
2023/05/27 07:50
2023/05/27 08:00
2023/05/27 08:00
2023/05/27 08:00
2023/05/27 09:00
2023/05/27 09:00
2023/05/27 09:00
2023/05/27 09:00
2023/05/27 13:00
2023/05/28 08:00
2023/05/28 08:00
2023/05/28 08:00
2023/05/28 08:00
2023/05/28 13:00
2023/05/28 13:00
2023/05/28 13:00
2023/05/29 09:00
2023/05/29 09:00
2023/05/30 08:00
2023/05/30 08:00
2023/06/01 08:30
2023/06/01 09:00
2023/06/01 09:00
2023/06/03 09:00
2023/06/03 09:00
2023/06/04 07:30
2023/06/04 08:00
2023/06/04 08:00
2023/06/04 08:00
2023/06/04 09:00
2023/06/04 20:00
2023/06/04 20:10
2023/06/04 20:20
2023/06/05 08:00
2023/06/05 08:50
2023/06/05 09:00
2023/06/05 09:00
2023/06/06 08:00
2023/06/06 09:00
2023/06/09 08:00
2023/06/09 08:00
2023/06/09 08:00
2023/06/09 08:00
2023/06/09 08:00
2023/06/09 08:00
2023/06/09 09:00
2023/06/10 08:00
2023/06/10 08:00
2023/06/10 08:00
2023/06/10 08:00
2023/06/10 08:00
2023/06/10 08:00
2023/06/10 08:00

作業終了日時2023/05/27 07:50
2023/05/27 07:50
2023/05/27 08:00
2023/05/27 08:00
2023/05/27 18:00
2023/05/27 08:30
2023/05/27 12:00
2023/05/28 17:00
2023/05/27 09:30
2023/05/27 09:30
2023/06/02 17:00
2023/05/27 17:00
2023/05/28 12:00
2023/05/28 12:00
2023/05/28 12:00
2023/05/28 18:00
2023/05/28 17:00
2023/05/28 17:00
2023/05/28 17:00
2023/05/30 17:00
2023/06/02 17:00
2023/05/30 08:30
2023/06/02 18:00
2023/06/03 17:00
2023/06/02 17:00
2023/06/08 17:00
2023/06/04 17:00
2023/06/08 17:00
2023/06/04 08:00
2023/06/07 18:00
2023/06/04 08:30
2023/06/04 08:30
2023/06/04 17:00
2023/06/04 20:10
2023/06/04 20:20
2023/06/04 20:30
2023/06/05 18:00
2023/06/05 09:00
2023/06/05 09:10
2023/06/09 17:00
2023/06/06 18:00
2023/06/08 17:00
2023/06/09 08:30
2023/06/11 17:00
2023/06/09 17:00
2023/06/09 17:00
2023/06/09 18:00
2023/06/09 08:30
2023/06/09 09:30
2023/06/10 18:00
2023/06/10 18:00
2023/06/10 17:00
2023/06/14 18:00
2023/06/10 18:00
2023/06/10 08:30
2023/06/10 08:30

停止区分
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
単日
単日
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
連続
単日
連続
連続
連続
連続
連続
連続
単日
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
単日
連続
単日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
単日
単日
単日

作業箇所(作業設備)
北部変
中濃変
北部変
中濃変
中濃変
中濃変
松ケ枝変
湖西変
湖西変
田原変
東信変
松ケ枝変
松ケ枝変
松ケ枝変
松ケ枝変
中濃変
松ケ枝変
松ケ枝変
松ケ枝変
東名古屋東部 1L
東名古屋東部 1L
東部変
東部変
浜岡原
東名古屋東部 2L
飛騨変換所
東信変
東信変
犬山変
犬山変
犬山変
中名古屋開
東信変
牛島町変
牛島町変
牛島町変
犬山変
東部変
東部変
東名古屋東部 1L
犬山変
関開
東信変
信濃東信 1L
信濃東信 1L
信濃変
信濃変
信濃変
関開
北松本変
北松本変
信濃東信 1L
遠江変
遠江変
遠江変
遠江変

停電区間（停電設備）
275kV 北部中濃 1L
275kV 北部中濃 1L
275kV 北部中濃 2L
275kV 北部中濃 2L
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 甲Ａ ＢＵＳ
275kV 田原湖西 1L 全線
275kV 田原湖西 1L
275kV 田原湖西 1L
275kV ２ ＳＶＣ
275kV 乙Ａ ＢＵＳ
275kV 甲Ｂ ＢＵＳ
275kV 甲Ｂ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 甲Ａ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 乙Ｂ ＢＵＳ
275kV 乙Ｂ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 乙Ａ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 東名古屋東部 1L 区間停止
275kV 東名古屋東部 1L 区間停止
275kV ４ ＢＡＮＫ
275kV ４ ＢＡＮＫ
500kV 乙Ｂ ＢＵＳ
275kV 東名古屋東部 2L 全線
154kV １−２ 交流フィルタ
275kV １ ＳＶＣ
275kV １ ＳＶＣ
275kV 犬山電名 1L
275kV 犬山電名 2L 線路
275kV 犬山電名 2L
275kV 犬山電名 2L
275kV １ ＳＶＣ
275kV ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV ＣＤ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV Ｂ 連絡母線
275kV 甲Ｂ ＢＵＳ
275kV 甲ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 東名古屋東部 1L 区間停止
275kV 乙Ｂ ＢＵＳ
275kV 乙 ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 信濃東信 1L
275kV 信濃東信 1L 全線
275kV 信濃東信 1L 全線
275kV 信濃東信 1L 全線
275kV 信濃東信 1L 全線
275kV 信濃東信 1L
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 北松本分岐 1L 全線
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 信濃東信 1L 全線
275kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 甲Ｂ ＢＵＳ
275kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 甲ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
83

作業内容
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
４Ｂ関係機器点検（275ｋV 甲０４０電装品・本体・箱普点）
開閉試験
制御盤・保護盤取替／２７５Ａ旧ＰＴ切離
ＣＢ０４６点検Ａ 作動油交換
開閉試験
開閉試験
２ＳＶＣ普通点検
制御盤・保護盤取替／２７５Ａ旧ＰＴ切離制御盤・保護盤取替／２７５甲Ｂ・２７５甲連絡 旧ＰＴ切離制御盤・保護盤取替／２７５甲Ｂ・２７５甲連絡 旧ＰＴ切離制御盤・保護盤取替／２７５甲Ｂ・２７５甲連絡 旧ＰＴ切離
4B 関係機器点検（275ｋV 乙･77kV 甲乙 LS 電装品・本体・箱普点）
制御盤・保護盤取替／２７５乙Ｂ・２７５乙連絡 旧ＰＴ切離制御盤・保護盤取替／２７５乙Ｂ・２７５乙連絡 旧ＰＴ切離制御盤・保護盤取替／２７５乙Ｂ・２７５乙連絡 旧ＰＴ切離
東名古屋東部線 吸湿劣化がいし取替
東名古屋東部線始め２線路 雷害対策
開閉試験
４ＢＭＴｒ・ＬＲ・三次関係機器点検
乙５０２８本格点検
東名古屋東部線 吸湿劣化がいし取替
ＧＣＢ６１２開放点検
１ＳＶＣ電圧リレー修理
１ＳＶＣ普通点検
開閉試験
２７５ｋＶ電名２Ｌ機器点検（ＬＥ０４４ ＢＯＸ細）
開閉試験
開閉試験
１ＳＶＣ ＤＡＣ改造
開閉試験
開閉試験
開閉試験
２７５ｋＶ電名２Ｌ機器点検（甲０４４ ＢＯＸ細）
開閉試験
開閉試験
東名古屋東部線始め２線路 雷害対策
２７５ｋＶ電名２Ｌ機器点検（乙０４４ ＢＯＸ細）ＣＢ４００普通点検ほか
開閉試験
ジャンパ補強線取替
落氷防止ネット点検補修工事
０５２ブロック機器点検
信濃東信１Ｌ ＰＤ取替
開閉試験
開閉試験
０６２ブロック機器点検
０６２ブロック機器点検
架線金具補修２７５ｋＶ Ｂブスタイ１０２関係機器点検
２７５ｋＶ Ｂブスタイ１０２関係機器点検
開閉試験
開閉試験

発電制約

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
新規
変更
変更
変更
変更
新規
変更
新規
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
新規
変更
変更
変更
新規
新規
新規
新規
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
045094004509400452431044427104442710443795044381904438210443926
0450791
04508450450724044455304445530450751
04509420444170044402504437790450880044377704438460444558
04508520450871045087504509100446782044678204467820446782044384904508830443798
044379904437970443800
0443801
044380204439480444249044787804508110443805
0443809
0444229044436804444610444482045090904509140452433045307904530850444230
0444242

エリア
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部

作業開始日時2023/06/10 08:00
2023/06/10 08:00
2023/06/10 09:00
2023/06/11 15:00
2023/06/11 16:00
2023/06/12 08:00
2023/06/12 08:00
2023/06/12 08:00
2023/06/12 08:00
2023/06/12 08:00
2023/06/12 08:00
2023/06/12 09:00
2023/06/13 08:00
2023/06/13 08:00
2023/06/13 08:00
2023/06/13 08:00
2023/06/14 09:00
2023/06/14 14:00
2023/06/14 16:00
2023/06/15 07:30
2023/06/15 08:00
2023/06/15 08:00
2023/06/15 08:00
2023/06/15 08:00
2023/06/15 08:00
2023/06/15 08:00
2023/06/15 08:00
2023/06/16 09:00
2023/06/16 09:00
2023/06/16 09:00
2023/06/16 09:00
2023/06/17 08:00
2023/06/17 09:00
2023/06/17 10:30
2023/06/17 10:30
2023/06/18 08:00
2023/06/18 08:00
2023/06/18 08:00
2023/06/18 08:00
2023/06/18 08:00
2023/06/18 08:00
2023/06/18 08:00
2023/06/18 08:00
2023/06/19 09:00
2023/06/19 09:00
2023/06/19 09:00
2023/06/19 09:00
2023/06/19 09:00
2023/06/19 09:00
2023/06/19 09:00
2023/06/19 09:00
2023/06/19 09:00
2023/06/19 09:00
2023/06/19 14:00
2023/06/20 09:00
2023/06/20 09:00

作業終了日時2023/06/10 18:00
2023/06/10 18:00
2023/06/17 17:00
2023/06/11 16:00
2023/06/11 17:00
2023/06/12 08:30
2023/06/14 17:00
2023/06/12 17:00
2023/06/12 17:00
2023/06/13 17:00
2023/06/12 08:30
2023/06/14 17:00
2023/06/13 18:00
2023/06/13 18:00
2023/06/13 17:00
2023/06/13 18:00
2023/06/14 17:00
2023/06/14 16:00
2023/06/14 16:10
2023/06/15 08:00
2023/06/30 14:00
2023/06/19 18:00
2023/06/15 08:30
2023/06/15 18:00
2023/06/15 08:30
2023/06/15 08:30
2023/06/15 08:30
2023/07/27 17:00
2023/07/27 17:00
2023/07/27 17:00
2023/07/27 17:00
2023/06/17 18:00
2023/06/17 09:30
2023/06/17 11:00
2023/06/17 11:00
2023/06/18 08:30
2023/06/18 08:30
2023/06/18 08:30
2023/06/18 08:30
2023/06/18 17:00
2023/06/18 17:00
2023/06/18 17:00
2023/06/18 12:00
2023/06/26 15:00
2023/06/19 09:30
2023/06/19 12:00
2023/06/19 09:30
2023/06/19 09:30
2023/06/19 09:30
2023/06/19 09:30
2023/06/19 09:30
2023/06/26 17:00
2023/06/19 13:00
2023/06/19 17:00
2023/06/20 12:00
2023/06/22 17:00

停止区分
単日
単日
連続
単日
単日
単日
毎日
単日
単日
毎日
単日
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
連続
単日
単日
単日
単日
単日
連続
連続
連続
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
単日
単日
単日
毎日

作業箇所(作業設備)
北松本変
北松本変
飛騨変換所
亀山変
亀山変
東信変
信濃東信 2L
信濃東信 2L
信濃変
信濃東信 2L
信濃変
東名古屋東部 1L
北松本変
北松本変
信濃東信 2L
北松本変
電源名古屋変東名古屋東部 2L
東名古屋東部 2L
海部開
東名古屋東部 1L
海部開
三好変
遠江変
西尾張変
海部開
遠江変
東清水変
東清水変
東清水変
東清水変
西尾張変
駿河変
東信変
新北信変
東信変
東信変
新北信変
新北信変
新北信変
東信変
東信新北信 2L
東信新北信 2L
越美幹 1L
駿遠変
静岡連絡 1L
岐阜開
静岡変
南福光連系所南福光連系所
飛騨変換所
飛騨変換所
駿遠変
静岡変
静岡連絡 2L
越美幹 1L

停電区間（停電設備）
275kV 北松本分岐 1L 構内
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
154kV ２−２ 交流フィルタ
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 信濃東信 2L
275kV 信濃東信 2L 全線
275kV 信濃東信 2L 全線
275kV 信濃東信 2L 全線
275kV 信濃東信 2L 全線
275kV 信濃東信 2L
275kV 東名古屋東部 1L 区間停止
275kV 北松本分岐 2L 全線
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 信濃東信 2L 全線
275kV 北松本分岐 2L 構内
275kV 甲 ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 東名古屋東部 2L 全線
275kV 東名古屋東部 2L 全線
275kV 海部牛島町 1L
275kV 東名古屋東部 1L 全線
275kV 西尾張海部 1L
275kV 三好分岐 1L 構内
275kV 乙Ｂ ＢＵＳ
275kV 西尾張海部 1L
275kV 西尾張海部 1L
275kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 駿河東清水 1L 構内
275kV 駿河東清水 2L 構内
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 西尾張海部 1L
275kV 駿河東清水 1L
275kV 東信新北信 1L
275kV 東信新北信 1L
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 東信新北信 2L
275kV 東信新北信 2L
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 東信新北信 2L 全線
275kV 東信新北信 2L 全線
275kV 東信新北信 2L 全線
275kV 東信新北信 2L 全線
500kV 越美幹 1L 全線
500kV 静岡連絡 1L
500kV 静岡連絡 1L 全線
500kV 越美幹 1L
500kV 静岡連絡 1L
500kV ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV 越美幹 1L
500kV 飛騨分岐 1L
154kV ２−２ 交流フィルタ
500kV 静岡連絡 1L 線路
500kV 静岡連絡 1L 線路
500kV 静岡連絡 2L 全線
500kV 越美幹 1L 全線
84

作業内容
開閉試験（０６２，１００）
開閉試験（０６２，１００）
ＧＣＢ６２２開放点検
ＯＳＣ盤 ２７５ｋＶＢｕｓ ＰＴ切離ＯＳＣ盤 ２７５ｋＶＢｕｓ ＰＴ切離開閉試験
ジャンパ補強線取替
落氷防止ネット点検補修工事
０５４ブロック機器点検
クランプ補修他
開閉試験
東名古屋東部線始め２線路 雷害対策
０６４ブロック機器点検
０６４ブロック機器点検
がいし補修
開閉試験（０６４）
リレー点検（制御部）
東名古屋東部線 ２Ｌ 絶縁抵抗測定
東名東部線２Ｌ 試加圧試験
開閉試験
東名東部線Ｎｏ２４ 三好分岐線１Ｌ移線
西尾張１Ｌ関係機器点検（ＣＢ普、ＧＩＳ点検Ａ、同形 ほか）
開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ０５２）
２７５ｋＶ Ｂブスタイ関係機器点検
開閉試験
開閉試験
開閉試験
制御盤・保護盤取替／２ＦＣ系統連系試験
制御盤・保護盤取替／２ＦＣ系統連系試験
制御盤・保護盤取替／２ＦＣ系統連系試験
制御盤・保護盤取替／２ＦＣ系統連系試験
海部１Ｌ関係機器点検（遮断器点検Ａ、作動油交換ほか）
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
ＧＣＢ０８４点検・作動油取替、ＧＩＳ点検
ＧＣＢ０７８点検・作動油取替、ＧＩＳ点検
架線金具補修
架線金具補修がいし絶縁抵抗測定
開閉試験
不良がいし検出
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
ＧＣＢ６２４開放点検
静岡連絡線１L IAO-FL 化条件取込み
静岡連絡線 1L IAO-FL 化条件取込み
不良がいし検出ジャンパー補修

発電制約
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

申請区分
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
新規
新規
変更
変更
新規
新規
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
新規
新規
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
新規
変更
新規
新規
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0444299044446204530830453084045108904510890451090045109004508780443847044385004508720450873044402604437780443806
0444243044436904507320450911045091304439830444519044398404524320452434044391204507460455505
04440280443842044385904439890444324045092704438540443854044378004437800443930
04440170444019044414904438430443860044432504509260452435
04441840443886044388504508240444309
0450783
0450794
0450839

エリア
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部

作業開始日時2023/06/20 09:00
2023/06/20 09:00
2023/06/20 09:00
2023/06/20 14:00
2023/06/22 08:00
2023/06/22 13:00
2023/06/23 08:00
2023/06/23 13:00
2023/06/24 07:30
2023/06/24 08:00
2023/06/24 08:00
2023/06/24 08:00
2023/06/24 08:00
2023/06/30 14:00
2023/06/30 16:00
2023/07/04 09:00
2023/07/04 09:00
2023/07/04 09:00
2023/07/04 09:00
2023/07/04 09:00
2023/07/04 09:00
2023/07/31 06:00
2023/07/31 06:00
2023/08/01 06:00
2023/09/01 09:00
2023/09/10 09:00
2023/09/11 08:30
2023/09/11 09:00
2023/09/11 09:00
2023/09/11 11:00
2023/09/12 09:00
2023/09/12 09:00
2023/09/12 09:00
2023/09/12 09:00
2023/09/12 09:00
2023/09/14 10:30
2023/09/14 10:40
2023/09/16 09:00
2023/09/16 09:00
2023/09/16 09:00
2023/09/16 09:00
2023/09/16 09:00
2023/09/16 09:00
2023/09/19 09:00
2023/09/19 09:00
2023/09/19 09:00
2023/09/19 09:00
2023/09/19 09:00
2023/09/21 09:00
2023/09/22 08:30
2023/09/22 09:00
2023/09/22 09:00
2023/09/23 08:00
2023/09/23 08:00
2023/09/23 08:00
2023/09/23 08:00

作業終了日時2023/06/20 09:30
2023/06/20 09:30
2023/06/20 13:00
2023/06/20 17:00
2023/06/22 13:00
2023/06/22 18:00
2023/06/23 13:00
2023/06/23 18:00
2023/06/24 08:00
2023/06/28 18:00
2023/06/24 18:00
2023/06/24 08:30
2023/06/24 08:30
2023/06/30 16:00
2023/06/30 16:10
2023/07/06 15:00
2023/07/06 17:00
2023/07/04 09:30
2023/07/04 14:00
2023/07/04 09:30
2023/07/04 09:30
2023/07/31 12:00
2023/07/31 06:30
2023/08/01 12:00
2023/09/08 17:00
2023/09/17 17:00
2023/09/11 09:00
2023/09/11 11:00
2023/09/11 09:30
2023/10/15 17:00
2023/09/15 17:00
2023/09/12 09:30
2023/09/12 17:00
2023/09/12 09:30
2023/09/13 17:00
2023/09/14 10:40
2023/09/14 10:50
2023/09/17 17:00
2023/09/17 17:00
2023/09/16 09:30
2023/09/16 09:30
2023/09/16 09:30
2023/09/17 17:00
2023/09/20 17:00
2023/09/19 09:30
2023/09/19 09:30
2023/09/20 17:00
2023/09/26 17:00
2023/10/15 17:00
2023/09/22 09:00
2023/09/22 09:30
2023/09/24 17:00
2023/09/23 08:30
2023/09/24 17:00
2023/09/23 17:00
2023/09/23 08:30

停止区分
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
連続
単日
単日
単日
連続
毎日
単日
単日
単日
毎日
単日
単日
連続
連続
単日
単日
単日
毎日
毎日
単日
単日
毎日
連続
連続
単日
単日
連続
単日
毎日
単日
単日

作業箇所(作業設備)
駿遠変
静岡変
駿遠変
静岡変
中信変
中信変
中信変
中信変
海部開
海部開
西尾張変
西尾張変
海部開
東名古屋東部 1L
東名古屋東部 1L
越美幹 2L越美幹 2L岐阜開
越美幹 2L
南福光連系所
飛騨変換所
田原変
田原変
田原変
飛騨変換所
飛騨変換所
西部変
西部変
西部変
西部変
愛知瀬戸 1L
愛知変
愛知変
瀬戸変
愛知瀬戸 1L
三重開
三重開
川越変
川越変
西名古屋変
川越変
川越変
川越火力 1L
愛知瀬戸 2L
愛知変
瀬戸変
愛知瀬戸 2L
飛騨変換所
西部変
東部変
東部変
東部変
北豊田変
東浦北豊田 2L
東浦北豊田 2L
東浦開

停電区間（停電設備）
500kV 静岡連絡 2L
500kV 静岡連絡 2L
500kV 静岡連絡 2L 線路
500kV 静岡連絡 2L 線路
275kV 甲Ａ ＢＵＳ
275kV 乙Ａ ＢＵＳ
275kV 甲Ｂ ＢＵＳ
275kV 乙Ｂ ＢＵＳ
275kV 海部牛島町 2L
275kV 西尾張海部 2L 線路
275kV 西尾張海部 2L
275kV 西尾張海部 2L
275kV 西尾張海部 2L
275kV 東名古屋東部 1L 全線
275kV 東名古屋東部 1L 全線
500kV 越美幹 2L 全線
500kV 越美幹 2L 全線
500kV 越美幹 2L
500kV 越美幹 2L 全線
500kV 越美幹 2L
500kV 飛騨分岐 2L
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 乙 ＢＵＳ
154kV ２−１ 交流フィルタ
154kV ２−１ 交流フィルタ
275kV ２ ＢＡＮＫ
275kV １ ＢＡＮＫ
275kV １ ＢＡＮＫ
275kV ３ ＢＡＮＫ
275kV 愛知瀬戸 1L 全線
275kV 愛知瀬戸 1L
275kV 愛知瀬戸 1L 構内
275kV 愛知瀬戸 1L
275kV 愛知瀬戸 1L 全線
500kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 川越火力 1L
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 川越火力 1L
275kV 川越火力 1L
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 川越火力 1L 全線
275kV 愛知瀬戸 2L 全線
275kV 愛知瀬戸 2L
275kV 愛知瀬戸 2L
275kV 愛知瀬戸 2L 全線
154kV ２−１ 交流フィルタ
275kV ３ ＢＡＮＫ
275kV ２ ＢＡＮＫ
275kV １ ＢＡＮＫ
275kV １ ＢＡＮＫ
275kV 東浦北豊田 2L
275kV 東浦北豊田 2L 全線
275kV 東浦北豊田 2L 全線
275kV 東浦北豊田 2L
85

作業内容
開閉試験
開閉試験
静岡連絡線 2L IAO-FL 化条件取込み
静岡連絡線 2L IAO-FL 化条件取込み
中信変ＧＩＢ故障検出装置取替 ２７５Ａブス取込
中信変ＧＩＢ故障検出装置取替 ２７５Ａブス取込
中信変ＧＩＢ故障検出装置取替 ２７５Ｂブス取込
中信変ＧＩＢ故障検出装置取替 ２７５Ｂブス取込
開閉試験
西尾張２Ｌ関係機器点検（ＣＢ普、ＧＩＳ点検Ａ、同形 ほか）
海部２Ｌ関係機器点検（遮断器点検Ａ、作動油交換ほか）
開閉試験
開閉試験
東名古屋東部線 １Ｌ 絶縁抵抗測定
東名東部線１Ｌ 試加圧試験
がいし絶縁抵抗測定
ジャンパー補修
開閉試験
鉄塔部材補修
開閉試験
開閉試験
甲０６０普点・電装品
開閉試験
乙０６０普点・電装品
ＧＣＢ５２２開放点検
ＧＣＢ５２４開放点検
開閉試験
ＣＢ０１０モータ電源回路変更・諸試験
開閉試験
３Ｂ変圧器建屋屋根防水改良工事
愛知瀬戸線 防錆塗装
開閉試験
愛知瀬戸線１Ｌ関係機器点検
開閉試験
愛知瀬戸線 クリスマスツリー型ダンパ取替
開閉試験
開閉試験
ＧＣＢ０６２不具合対策（青相）
ＧＣＢ０６２不具合対策（青相）
開閉試験
開閉試験
開閉試験
鉄塔防錆塗装愛知瀬戸線 防錆塗装
開閉試験
開閉試験
愛知瀬戸線 クリスマスツリー型ダンパ取替
ＧＣＢ５２６開放点検
３Ｂ二次ＣＢ０３０取替
開閉試験
開閉試験
１Ｂ三次関係機器点検
開閉試験
鉄塔航空障害標識塗装
不良がいし補修
開閉試験

発電制約

制約有
制約有

制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

申請区分
変更
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
変更
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更
新規
新規
新規
変更
変更
変更
新規
新規
変更
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
新規
変更
変更
変更
新規
変更
新規
新規
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0444185045077204507720450774045079504445470444547044454904445480444548044454904550970444302044438304524360444483
04507840444186
0450768
04507710450771044638204441730443808
0444508
04438340455376044398204438790444501
044388004445020444500
04437760443951
044430304443840444513044451604443200444338044432104443390444503
045077504507750443905
044394504439450444215044425704443790444388045087704437880444145

エリア
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部

作業開始日時2023/09/23 09:00
2023/09/23 09:00
2023/09/23 09:00
2023/09/23 09:00
2023/09/24 08:00
2023/09/24 09:30
2023/09/24 09:30
2023/09/24 11:30
2023/09/24 13:00
2023/09/24 13:00
2023/09/24 15:00
2023/09/25 09:00
2023/09/26 08:00
2023/09/26 08:00
2023/09/28 09:00
2023/09/29 08:30
2023/09/30 08:00
2023/09/30 09:00
2023/09/30 09:00
2023/09/30 09:00
2023/09/30 09:00
2023/10/01 08:00
2023/10/01 09:00
2023/10/02 08:00
2023/10/02 08:00
2023/10/02 09:00
2023/10/02 09:00
2023/10/03 08:00
2023/10/03 10:00
2023/10/03 10:00
2023/10/03 10:30
2023/10/03 10:30
2023/10/03 11:00
2023/10/04 08:00
2023/10/04 08:00
2023/10/04 08:00
2023/10/04 08:00
2023/10/04 08:00
2023/10/04 08:00
2023/10/04 10:00
2023/10/04 10:00
2023/10/04 10:30
2023/10/04 10:30
2023/10/05 09:00
2023/10/05 09:00
2023/10/05 09:00
2023/10/07 08:00
2023/10/07 08:00
2023/10/07 08:00
2023/10/07 08:00
2023/10/07 08:00
2023/10/07 08:00
2023/10/07 08:00
2023/10/07 08:00
2023/10/07 09:00
2023/10/07 09:00

作業終了日時2023/09/24 17:00
2023/09/24 17:00
2023/09/24 17:00
2023/09/23 17:00
2023/09/24 17:00
2023/09/24 11:30
2023/09/24 11:30
2023/09/24 12:00
2023/09/24 15:00
2023/09/24 15:00
2023/09/24 15:30
2023/09/28 17:00
2023/09/26 08:30
2023/09/26 08:30
2023/10/05 17:00
2023/09/29 09:30
2023/10/01 17:00
2023/10/01 17:00
2023/09/30 17:00
2023/10/01 17:00
2023/10/01 17:00
2023/10/01 18:00
2023/10/08 13:00
2023/10/02 08:30
2023/10/02 08:30
2023/10/16 17:00
2023/10/02 17:00
2023/10/04 18:00
2023/10/03 10:30
2023/10/03 10:30
2023/10/03 11:00
2023/10/03 11:00
2023/10/03 11:30
2024/02/28 13:00
2024/02/28 13:00
2023/10/04 08:30
2023/10/04 08:30
2023/10/04 08:30
2023/10/04 08:30
2023/10/04 10:30
2023/10/04 10:30
2023/10/04 11:00
2023/10/04 11:00
2023/10/05 09:30
2023/10/05 17:00
2023/10/05 17:00
2023/10/07 08:30
2023/10/09 18:00
2023/10/09 18:00
2023/10/07 18:00
2023/10/07 18:00
2023/10/07 08:30
2023/10/07 08:30
2023/10/07 08:30
2023/10/07 17:00
2023/10/09 17:00

停止区分
毎日
連続
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
単日
単日
連続
単日
毎日
毎日
単日
連続
連続
単日
連続
単日
単日
連続
単日
連続
単日
単日
単日
単日
単日
連続
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
毎日

作業箇所(作業設備)
西部変
川越変
川越変
川越火力 1L
東浦北豊田 2L
南勢変
南勢変
南勢変
南勢変
南勢変
南勢変
東豊田変
犬山変
中濃変
飛騨変換所
飛騨変換所
東浦北豊田 2L
西部変
西部変
川越変
川越変
碧南変
電発新豊根発駿遠変
東栄変
駿遠幹 1L駿遠幹 1L
東栄変
東部変
新三河変
東部変
新三河変
新三河変
田原湖西 2L
田原湖西 2L
犬山変
中濃変
湖西変
田原変
瀬戸変
中名古屋開
瀬戸変
中名古屋開
東栄変
東栄変
東栄変
西部変
伊勢開
伊勢開
鈴鹿開
西濃変
西濃変
駿遠変
西尾張変
川越変
西部西尾張 2L

停電区間（停電設備）
275kV 甲Ｂ ＢＵＳ
275kV 川越火力 1L
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 川越火力 1L 全線
275kV 東浦北豊田 2L 全線
275kV Ａ ＢＵＳ
275kV 伊勢南勢 1L 構内
275kV Ａ ＢＵＳ
275kV Ｃ ＢＵＳ
275kV 伊勢南勢 2L 構内
275kV Ｃ ＢＵＳ
275kV 東豊田分岐 2L 線路
275kV 中濃犬山 1L
275kV 中濃犬山 1L
154kV １−２ 交流フィルタ
500kV ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 東浦北豊田 2L 全線
275kV 甲Ｂ ＢＵＳ
275kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 川越火力 1L
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 乙Ｂ ＢＵＳ
275kV ６０ＨＺ ＢＵＳ
500kV 駿遠幹 1L
500kV 駿遠幹 1L
500kV 駿遠幹 1L 全線
500kV 駿遠幹 1L 全線
500kV 駿遠幹 1L 全線
500kV 新三河幹 1L
500kV 新三河幹 1L
500kV 新三河幹 2L
500kV 新三河幹 2L
500kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 田原湖西 2L 全線
275kV 田原湖西 2L 全線
275kV 中濃犬山 2L
275kV 中濃犬山 2L
275kV 田原湖西 2L
275kV 田原湖西 2L
275kV 電名瀬戸 1L
275kV 電名瀬戸 1L
275kV 電名瀬戸 2L
275kV 電名瀬戸 2L
500kV ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV 駿遠幹 1L 構内
500kV 甲 ＢＵＳ
275kV 西部西尾張 2L
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 伊勢幹 2L
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 駿遠駿河 1L
275kV 西部西尾張 2L
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 西部西尾張 2L 全線
86

作業内容
３Ｂ二次ＣＢ０３０取替 ＣＢ０３０撤去
ＧＣＢ０６２不具合対策（白相）
ＧＣＢ０６２不具合対策（白相）
鉄塔防錆塗装不良がいし補修
母線電圧要素取込（２７５ｋＶ−Ａ母線）
母線電圧要素取込（２７５ｋＶ−Ａ母線）
母線電圧要素取込（２７５ｋＶ−Ａ・Ｃ母線）
母線電圧要素取込（２７５ｋＶ−Ｃ母線）
母線電圧要素取込（２７５ｋＶ−Ｃ母線）
母線電圧要素取込（２７５ｋＶ−Ａ・Ｃ母線）
東豊田分岐２Ｌ関係機器点検
開閉試験
開閉試験
ＧＣＢ６１４開放点検
開閉試験
鉄塔航空障害標識塗装
３Ｂ二次ＣＢ０３０取替 ＣＢ０３０据付
３Ｂ二次ＣＢ０３０取替 仮リレー接続
ＧＣＢ０６２不具合対策（赤相）
ＧＣＢ０６２不具合対策（赤相）
３ＧＬＳ乙０３２操作箱かさ歯車修理
新 1 号起動用変圧器据付に伴うクレーン作業ほか
開閉試験
開閉試験
駿遠幹線Ｎｏ１他鉄塔防錆塗装
駿遠幹線Ｎｏ６７不良がいし検出
Ｌ・Ｅ５０８２ＢＯＸ細点
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
田原湖西線
・１１〜
・１９間、
・３６〜
・４２間電線張替
田原湖西線Ｎｏ５１〜Ｎｏ５６間２Ｌ電線張替
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
甲ＰＤ一次リードスペーサ取替
甲ＰＤ一次リードスペーサ取替
開閉試験
２７５ｋＶ甲ブスＰＤ取替
２７５ｋＶ甲ブスＰＤ取替
伊勢幹２Ｌ関係機器点検
９Ｂ−甲ブス関係機器点検（ＬＳ電装品取替，本体・箱普点）
開閉試験
開閉試験
開閉試験
ＬＳ甲０２２機器点検
鉄塔防錆塗装

発電制約
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有
制約有

制約有

制約有
制約有
制約有

申請区分
変更
新規
新規
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
新規
変更
新規
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
更新
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0444174044417404441870452437045324504442970444274044427404437890453247045325104532300443814045083304508350444349044435004443480444351
04444900444495
0455093044394404439440443904
044403304440340444107
04442160444449
045078104508740450885044414404507970450857045085904532480455506
04508890444295
0450801
0450801
0452397045324904532500444188044418804441890444189044418904507670450767044386904439900450803

エリア
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部

作業開始日時2023/10/07 09:00
2023/10/07 09:00
2023/10/07 09:00
2023/10/07 09:00
2023/10/07 09:00
2023/10/07 16:00
2023/10/08 08:00
2023/10/08 08:00
2023/10/08 09:00
2023/10/08 09:00
2023/10/08 16:00
2023/10/09 09:00
2023/10/10 08:00
2023/10/10 08:00
2023/10/10 08:00
2023/10/10 08:40
2023/10/10 08:50
2023/10/10 09:00
2023/10/10 09:00
2023/10/11 08:00
2023/10/11 08:00
2023/10/11 08:00
2023/10/12 09:00
2023/10/12 09:00
2023/10/14 08:00
2023/10/14 08:00
2023/10/14 08:00
2023/10/14 08:00
2023/10/14 08:00
2023/10/14 08:00
2023/10/14 08:00
2023/10/14 08:00
2023/10/14 08:00
2023/10/14 09:00
2023/10/14 09:00
2023/10/14 09:00
2023/10/14 09:00
2023/10/14 09:00
2023/10/14 09:00
2023/10/14 10:30
2023/10/14 16:00
2023/10/15 08:00
2023/10/15 08:00
2023/10/15 08:00
2023/10/15 09:00
2023/10/15 16:00
2023/10/15 17:00
2023/10/15 17:00
2023/10/15 17:10
2023/10/15 17:10
2023/10/15 17:10
2023/10/15 18:10
2023/10/15 18:10
2023/10/16 08:00
2023/10/16 08:00
2023/10/16 08:00

作業終了日時2023/10/08 17:00
2023/10/08 17:00
2023/10/08 17:00
2023/10/14 17:00
2023/10/07 16:00
2023/10/07 17:00
2023/10/09 18:00
2023/10/09 18:00
2023/10/08 17:00
2023/10/08 16:00
2023/10/08 17:00
2023/10/09 17:00
2023/10/12 18:00
2023/10/10 08:30
2023/10/10 08:30
2023/10/10 08:50
2023/10/10 09:00
2023/10/10 09:10
2023/10/10 09:10
2023/10/11 08:30
2023/10/11 08:30
2023/10/13 17:00
2023/10/13 17:00
2023/10/13 17:00
2023/10/14 08:30
2023/10/15 17:00
2023/10/15 17:00
2023/10/15 17:00
2023/10/14 18:00
2023/10/14 08:30
2023/10/15 17:00
2023/10/14 08:30
2023/10/14 08:30
2023/10/15 17:00
2023/10/16 16:00
2023/10/14 09:30
2023/10/14 09:30
2023/10/14 16:00
2023/10/14 17:00
2023/10/14 11:00
2023/10/14 17:00
2023/10/15 18:00
2023/10/15 18:00
2023/10/15 17:00
2023/10/15 16:00
2023/10/15 17:00
2023/10/15 17:10
2023/10/15 17:10
2023/10/15 18:10
2023/10/15 18:10
2023/10/15 18:10
2023/10/15 19:00
2023/10/15 19:00
2023/10/16 08:30
2023/10/20 18:00
2023/10/16 17:00

停止区分
毎日
毎日
毎日
連続
単日
単日
毎日
毎日
単日
単日
単日
単日
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
連続
連続
単日
毎日
毎日
毎日
単日
単日
毎日
単日
単日
毎日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
単日

作業箇所(作業設備)
西濃変
西濃変
西部変
飛騨変換所
碧南変
碧南変
伊勢開
伊勢開
川越変
碧南変
碧南変
西部変
知多第二火発東海変
知多第二火発
北部変
北部変
北部変
北部変
三河変
新三河変
田原湖西 2L
北部変
北部変
西部変
駿遠駿河 1L
駿遠駿河 1L
駿遠駿河 1L
鈴鹿開静岡変
東浦北豊田 1L
西尾張変
駿河変
西部西尾張 1L
額田幸田 1L
額田開
幸田変
碧南変
西部変
駿河変
碧南変
額田開
額田開
駿遠変
碧南変
碧南変
西部変
西部変
西部変
西部変
西部変
西部変
西部変
愛知変
愛知変
額田開

停電区間（停電設備）
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 甲Ｂ ＢＵＳ
154kV １−２ 交流フィルタ
275kV 甲Ａ ＢＵＳ
275kV 甲Ａ ＢＵＳ
275kV 伊勢幹 1L 構内
275kV 伊勢幹 2L 構内
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 乙Ａ ＢＵＳ
275kV 乙Ａ ＢＵＳ
275kV 西部西尾張 2L
275kV 知多第二東海 1L
275kV 知多第二東海 1L
275kV 知多第二東海 1L
500kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV 甲ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
500kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 三河 1L
275kV 三河 1L
275kV 田原湖西 2L 全線
500kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
500kV 乙Ａ ＢＵＳ
275kV 西部西尾張 1L
275kV 駿遠駿河 1L 全線
275kV 駿遠駿河 1L 全線
275kV 駿遠駿河 1L 全線
275kV 伊勢幹 1L
275kV 静岡東分岐 1L
275kV 東浦北豊田 1L 全線
275kV 西部西尾張 1L
275kV 駿遠駿河 1L
275kV 西部西尾張 1L 全線
275kV 額田幸田 1L 全線
275kV 額田幸田 1L
275kV 額田幸田 1L
275kV 甲Ｂ ＢＵＳ
275kV 西部西尾張 1L
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 甲Ｂ ＢＵＳ
275kV 額田幸田 1L 構内
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 駿遠駿河 1L 線路
275kV 乙Ｂ ＢＵＳ
275kV 乙Ｂ ＢＵＳ
275kV 甲Ｂ ＢＵＳ
275kV ３ ＢＡＮＫ
275kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 甲Ｂ ＢＵＳ
275kV ３ ＢＡＮＫ
275kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV ３ ＢＡＮＫ
275kV ２ ＢＡＮＫ
275kV ２ ＢＡＮＫ
275kV 額田幸田 1L 構内
87

作業内容
屋外鉄構塗装／２７５ｋＶ甲母線関係
屋外鉄構塗装／２７５ｋＶ甲母線関係
３Ｂ二次ＣＢ０３０取替 ＣＢ０３０母線側架線接続
ＧＣＢ６１６開放点検
２７５Ａ母線ＰＴ取込・切離（Ｚ−ＰＡＣ）
２７５Ａ母線ＰＴ取込（Ｚ−ＰＡＣ） 電圧測定・検相
２７５ｋＶ旧甲ブスＰＤ撤去に伴う接近停止
２７５ｋＶ旧甲ブスＰＤ撤去に伴う接近停止
ＬＳ乙０２２機器点検
２７５Ａ母線ＰＴ取込・切離（Ｚ−ＰＡＣ）
２７５Ａ母線ＰＴ取込（Ｚ−ＰＡＣ） 電圧測定・検相
西部西尾張２ＬＧＣＢ油圧圧力計修理他
知多第二東海線１Ｌ用遮断器点検
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
防錆塗装 田原湖西線Ｎｏ２
５０００および５００８関係機器点検（ＣＢ５０００甲・
５０００および５００８関係機器点検（ＣＢ５０００甲・
開閉試験
駿遠駿河線Ｎｏ５他鉄塔防錆塗装（第３期）
駿遠駿河線Ｎｏ１９他鉄塔防錆塗装（第２期）
駿遠駿河Ｎｏ３１他鉄塔防錆塗装（第１期）
伊勢幹１Ｌ関係機器点検
開閉試験
鉄塔航空障害標識塗装
開閉試験
開閉試験
鉄塔防錆塗装
防錆塗装
開閉試験
開閉試験
２７５Ｂ母線ＰＴ取込・切離（Ｚ−ＰＡＣ）
西部西尾張１ＬＧＣＢ油圧圧力計修理他
開閉試験
２７５Ｂ母線ＰＴ取込（Ｚ−ＰＡＣ） 電圧測定・検相
甲０５２自動ＢＯＸ普点・電装品取替
甲０５２自動ＢＯＸ普点・電装品取替
Ｅ０４２本体普点・ＢＯＸ点検
２７５Ｂ母線ＰＴ取込・切離（Ｚ−ＰＡＣ）
２７５Ｂ母線ＰＴ取込（Ｚ−ＰＡＣ） 電圧測定・検相
３Ｂ二次ＣＢ０３０取替 試加圧試験
３Ｂ二次ＣＢ０３０取替 試加圧試験
３Ｂ二次ＣＢ０３０取替 実負荷試験
３Ｂ二次ＣＢ０３０取替 実負荷試験
３Ｂ二次ＣＢ０３０取替 実負荷試験
３Ｂ二次ＣＢ０３０取替 仮リレー切離し
３Ｂ二次ＣＢ０３０取替 仮リレー切離し
開閉試験
２Ｂ関係機器点検
乙０５２自動ＢＯＸ普点・電装品取替

発電制約

制約有
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有

制約有

制約有

制約有
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

申請区分
変更
変更
変更
変更
新規
更新
変更
変更
変更
新規
新規
新規
変更
新規
更新
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
新規
変更
変更
新規
新規
新規
新規
新規
変更
更新
新規
新規
新規
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更
新規
新規
変更
変更
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0450803
04508460444238045243804438150450805
0450805
04508370450838
0450860
0450861045079604439170443917044391704439170450804
0450804
04438750444354044387604443550444504
0444507
04445260444505
04445270443946044454404508930450901
0450898
0450902
045089404438350444298
044450904553780443870044387104438290443833
0444108
0444162044425804443890444450045078204508860443894044389104438920443893044392204441750444175

エリア
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部

作業開始日時2023/10/16 08:00
2023/10/16 08:50
2023/10/16 09:00
2023/10/16 09:00
2023/10/17 08:00
2023/10/17 08:00
2023/10/17 08:00
2023/10/17 08:00
2023/10/17 08:00
2023/10/17 08:00
2023/10/17 08:00
2023/10/17 09:00
2023/10/17 10:30
2023/10/17 10:40
2023/10/17 10:50
2023/10/17 11:00
2023/10/18 08:00
2023/10/18 08:00
2023/10/18 09:30
2023/10/18 09:30
2023/10/18 10:00
2023/10/18 10:00
2023/10/18 10:30
2023/10/18 10:30
2023/10/18 10:50
2023/10/18 11:00
2023/10/18 11:00
2023/10/19 08:00
2023/10/19 08:00
2023/10/19 10:00
2023/10/19 10:00
2023/10/19 10:30
2023/10/19 10:30
2023/10/19 11:00
2023/10/20 09:00
2023/10/20 09:00
2023/10/20 09:00
2023/10/20 09:00
2023/10/20 18:00
2023/10/20 18:30
2023/10/21 08:00
2023/10/21 08:00
2023/10/21 08:00
2023/10/21 08:00
2023/10/21 08:00
2023/10/21 08:00
2023/10/21 08:00
2023/10/21 08:00
2023/10/21 08:00
2023/10/21 08:40
2023/10/21 08:50
2023/10/21 09:00
2023/10/21 09:00
2023/10/21 09:00
2023/10/21 09:00
2023/10/21 09:00

作業終了日時2023/10/16 17:00
2023/10/16 09:00
2023/10/17 17:00
2023/10/23 17:00
2023/10/19 18:00
2023/10/17 18:00
2023/10/17 18:00
2023/10/17 08:30
2023/10/17 08:30
2023/10/17 08:30
2023/10/17 08:30
2023/10/19 16:00
2023/10/17 10:40
2023/10/17 10:50
2023/10/17 11:00
2023/10/17 11:10
2023/10/18 17:00
2023/10/18 17:00
2023/10/18 10:00
2023/10/18 09:50
2023/10/18 10:30
2023/10/18 10:30
2023/10/18 11:00
2023/10/18 10:50
2023/10/18 11:00
2023/10/18 11:10
2023/10/18 11:10
2023/10/20 18:00
2023/10/19 17:00
2023/10/19 10:30
2023/10/19 10:30
2023/10/19 11:00
2023/10/19 11:00
2023/10/19 11:30
2023/11/03 17:00
2023/10/20 09:30
2023/10/20 09:30
2023/10/21 17:00
2023/10/20 18:30
2023/10/20 19:00
2023/10/22 17:00
2023/10/22 17:00
2023/10/22 17:00
2023/10/26 17:00
2023/10/21 18:00
2023/10/21 08:30
2023/10/21 08:30
2023/10/22 17:00
2023/10/21 08:30
2023/10/21 08:50
2023/10/21 09:00
2023/10/21 09:10
2023/10/21 09:10
2023/10/21 13:00
2023/10/22 17:00
2023/10/22 17:00

停止区分
単日
単日
連続
連続
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
単日
単日
毎日
単日
単日
毎日
毎日
毎日
連続
単日
単日
単日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
毎日

作業箇所(作業設備)
額田開
中信変
湖西変
飛騨変換所
知多第二火発額田開
額田開東海変
知多第二火発額田開幸田変
額田幸田 2L
西部変
西部変
西部変
西部変
額田開
額田開
東部変
北部変
東部変
北部変
東栄変
東栄変
豊根開
東栄変
豊根開
伊勢開
浜岡新佐倉 1L
尾鷲変
伊勢開
尾鷲変
伊勢開
尾鷲変
駿遠幹 2L駿遠変
東栄変
駿遠幹 2L
愛知変
愛知変
駿遠駿河 2L
駿遠駿河 2L
駿遠駿河 2L
佐久間西幹里 2L
西濃変
駿遠変
静岡変
東浦北豊田 1L
駿河変
東部変
東部変
東部変
東部変
西尾張変
西濃変
西濃変

停電区間（停電設備）
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 田原湖西 2L 全線
154kV ２−２ 交流フィルタ
275kV 知多第二東海 2L
275kV 額田幸田 2L 構内
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 知多第二東海 2L
275kV 知多第二東海 2L
275kV 額田幸田 2L
275kV 額田幸田 2L
275kV 額田幸田 2L 全線
500kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV 甲ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
500kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 額田幸田 2L 構内
275kV 乙 ＢＵＳ
500kV 東部幹 1L
500kV 東部幹 1L
500kV 東部幹 2L
500kV 東部幹 2L
500kV 豊根連絡 1L
500kV 東栄幹 2L
500kV 豊根連絡 1L
500kV 豊根連絡 2L
500kV 豊根連絡 2L
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 浜岡新佐倉 1L 全線
275kV 尾鷲伊勢 1L
275kV 尾鷲伊勢 1L
275kV 尾鷲伊勢 2L
275kV 尾鷲伊勢 2L
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV 駿遠幹 2L 全線
500kV 駿遠幹 2L
500kV 駿遠幹 2L
500kV 駿遠幹 2L 全線
275kV ３ ＢＡＮＫ
275kV ４ ＢＡＮＫ
275kV 駿遠駿河 2L 全線
275kV 駿遠駿河 2L 全線
275kV 駿遠駿河 2L 全線
275kV 佐久間西幹里 2L
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 駿遠駿河 2L
275kV 静岡東分岐 2L
275kV 東浦北豊田 1L 全線
275kV 駿遠駿河 2L
500kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV 甲ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
500kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
500kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
88

作業内容
乙０５２自動ＢＯＸ普点・電装品取替
開閉試験
ＣＢ０４８点検Ａ 作動油交換
ＧＣＢ６２６開放点検
知多第二東海線２Ｌ用遮断器点検
甲０５４自動ＢＯＸ普点・電装品取替
甲０５４自動ＢＯＸ普点・電装品取替
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
防錆塗装
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
乙０５４自動ＢＯＸ普点・電装品取替
乙０５４自動ＢＯＸ普点・電装品取替
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
２７５ｋＶ乙ブスＰＤ設置
終端箱ガス分析
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
駿遠幹線Ｎｏ１他鉄塔防錆塗装
開閉試験
開閉試験
駿遠幹線Ｎｏ６７，７３不良がいし検出
開閉試験
開閉試験
駿遠駿河線Ｎｏ５他鉄塔防錆塗装（第３期）
駿遠駿河線Ｎｏ１９他鉄塔防錆塗装（第２期）
駿遠駿河Ｎｏ３１他鉄塔防錆塗装（第１期）
電線路細密点検ほか
９Ｂ−乙ブス関係機器点検（ＬＳ電装品取替，本体・箱普点）
開閉試験
開閉試験
鉄塔航空障害標識塗装
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
２７５ｋＶブスタイ関係機器点検（ＧＩＳ点検Ａほか）
屋外鉄構塗装／２７５ｋＶ乙母線関係
屋外鉄構塗装／２７５ｋＶ乙母線関係

発電制約
制約有
制約有

制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有
制約有

制約有

制約有

申請区分
新規
新規
変更
変更
変更
新規
新規
新規
更新
新規
新規
新規
変更
変更
変更
変更
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
新規
新規
新規
新規
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0444192
045074204507420450879044392204439340444135
045087604553770443862044389004507120450769045082704508500450850045084704550960443887045079004442760444276
0450755045088804508900450895
04508970447359044403504440360444109
0444275044427504444310444431044401404442930444427045074904508360443999044447104507520453488044393204439320443964044402204464770446477044382404507590443936044413604508810443985

エリア
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部

作業開始日時2023/10/21 09:00
2023/10/21 09:00
2023/10/21 09:00
2023/10/21 09:00
2023/10/21 13:00
2023/10/22 09:00
2023/10/22 09:00
2023/10/22 09:00
2023/10/22 09:00
2023/10/23 08:00
2023/10/23 08:00
2023/10/23 08:00
2023/10/23 08:00
2023/10/23 08:00
2023/10/23 10:10
2023/10/23 10:20
2023/10/24 08:50
2023/10/24 09:00
2023/10/26 09:00
2023/10/26 09:00
2023/10/27 08:00
2023/10/27 08:00
2023/10/27 08:00
2023/10/27 08:00
2023/10/27 08:00
2023/10/27 08:00
2023/10/27 08:00
2023/10/27 09:00
2023/10/28 08:00
2023/10/28 08:00
2023/10/28 08:00
2023/10/28 08:00
2023/10/28 08:00
2023/10/28 08:30
2023/10/28 08:30
2023/10/28 09:00
2023/10/28 09:00
2023/10/28 09:00
2023/10/28 09:00
2023/10/28 09:00
2023/10/29 08:00
2023/10/29 08:00
2023/10/29 09:00
2023/10/29 10:30
2023/11/01 08:00
2023/11/01 08:00
2023/11/01 08:00
2023/11/01 08:00
2023/11/01 08:00
2023/11/01 08:00
2023/11/01 09:30
2023/11/03 08:00
2023/11/03 09:00
2023/11/03 09:00
2023/11/03 09:00
2023/11/04 08:00

作業終了日時2023/10/21 17:00
2023/10/22 17:00
2023/10/22 17:00
2023/10/21 09:30
2023/10/21 17:00
2023/10/22 09:30
2023/10/22 17:00
2023/10/22 09:30
2023/10/22 17:00
2023/10/23 08:30
2023/10/23 08:30
2023/10/23 08:30
2023/10/25 18:00
2023/10/25 18:00
2023/10/23 10:20
2023/10/23 10:30
2023/10/24 09:00
2023/10/25 17:00
2023/10/26 09:30
2023/10/26 18:00
2023/10/27 18:00
2023/10/27 18:00
2023/10/28 18:00
2023/10/27 08:30
2023/10/27 08:30
2023/10/27 08:30
2023/10/27 08:30
2023/10/29 17:00
2023/10/29 17:00
2023/10/29 17:00
2023/10/29 17:00
2023/10/28 18:00
2023/10/28 18:00
2023/10/28 09:00
2023/10/28 09:00
2023/10/28 17:00
2023/10/29 17:00
2023/10/28 09:30
2023/10/28 17:00
2023/10/28 09:30
2023/10/29 18:00
2023/10/29 08:30
2023/10/29 17:00
2023/10/29 10:40
2023/11/05 18:00
2023/11/05 18:00
2023/11/01 08:30
2023/11/05 18:00
2024/12/19 17:00
2024/12/19 17:00
2023/11/01 17:00
2023/11/05 17:00
2023/11/03 09:30
2023/11/05 17:00
2023/11/03 09:30
2023/11/04 17:00

停止区分
単日
連続
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
連続
単日
単日
単日
連続
単日
単日
単日
単日
毎日
単日
単日
単日
単日
連続
毎日
毎日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
連続
単日
連続
連続
連続
単日
連続
単日
毎日
単日
単日

作業箇所(作業設備)
西部西尾張 1L
東部変
東部変
西尾張変
西尾張変
西名古屋変
西名古屋西尾張 1L
西尾張変
駿遠幹 2L
愛知変
東部変
新三河変
東部変
新三河変
中信変
中信変
中信変
田原湖西 2L
東部変
東部変
伊勢開
伊勢開
伊勢開
中勢変
中勢変
伊勢開
伊勢開
三河変
駿遠駿河 2L
駿遠駿河 2L
駿遠駿河 2L
伊勢開
伊勢開
下広井変
下広井変
東海変
西名古屋西尾張 1L
下広井変
三河変
東海変
下広井変
東海変
三河変
碧南変
南武平町変
南武平町変
松ケ枝変
南武平町変
西部幹 1L
西部幹 2L
南武平町松ケ枝 1L
碧南変
西名古屋変
西名古屋西尾張 2L
西尾張変
豊根開

停電区間（停電設備）
275kV 西部西尾張 1L 全線
500kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
500kV 乙Ａ ＢＵＳ
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 西名古屋西尾張 1L
275kV 西名古屋西尾張 1L 全線
275kV 西名古屋西尾張 1L
500kV 駿遠幹 2L 全線
275kV 愛知分岐 2L
275kV 佐久間西幹里 2L
275kV ３ ＢＡＮＫ
275kV 佐久間西幹里 2L 線路
275kV ３ ＢＡＮＫ
275kV 甲ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 田原湖西 2L 全線
275kV ３ ＢＡＮＫ
275kV ３ ＢＡＮＫ
275kV 伊勢中勢 1L 構内
275kV 伊勢中勢 2L 構内
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 伊勢中勢 1L
275kV 伊勢中勢 2L
275kV 伊勢中勢 1L
275kV 伊勢中勢 2L
275kV 三河 1L 構内
275kV 駿遠駿河 2L 全線
275kV 駿遠駿河 2L 全線
275kV 駿遠駿河 2L 全線
275kV 伊勢幹 1L 構内
275kV 伊勢幹 2L 構内
275kV Ａ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV Ｂ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 東海下広井 1L 構内
275kV 西名古屋西尾張 1L 全線
275kV 東海下広井 1L
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 東海下広井 1L
275kV 東海下広井 2L 構内
275kV 東海下広井 2L
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV Ｃ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 下広井南武平町 1L
275kV 南武平町松ケ枝 1L
275kV 南武平町松ケ枝 1L
275kV Ａ ＢＵＳ
500kV 西部幹 1L 区間停止
500kV 西部幹 2L 区間停止
275kV 南武平町松ケ枝 1L 全線
275kV 乙Ａ ＢＵＳ
275kV 西名古屋西尾張 2L
275kV 西名古屋西尾張 2L 全線
275kV 西名古屋西尾張 2L
500kV 静岡幹 1L 全線
89

作業内容
鉄塔防錆塗装ＬＳ５００７・Ｅ乙０７ＢＯＸ細点、ＧＩＳ点検Ａ
ＬＳ５００７・Ｅ乙０７ＢＯＸ細点、ＧＩＳ点検Ａ
開閉試験
２７５ｋＶブスタイ関係機器点検（ＧＩＳ点検Ａほか）
開閉試験
鉄塔防錆塗装開閉試験
駿遠幹線Ｎｏ５８不良がいし取替
開閉試験
開閉試験
開閉試験・所内自動切替試験（戻し含む）
２７５ｋＶ佐久間西幹里２Ｌ関係機器点検
ＣＢ０３０電装品取替
開閉試験
開閉試験
開閉試験
田原湖西線
・４２〜
・５１間電線張替のうち架線金具スケッチ
開閉試験
３Ｂ 冷却装置ファン細点
２７５ｋＶ旧乙ブスＰＤ（Ｒ相）撤去に伴う接近停止
２７５ｋＶ旧乙ブスＰＤ（Ｒ相）撤去に伴う接近停止
２７５ｋＶ旧乙ブスＰＤ撤去
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
三河線２７５ｋＶＢＯＸ取替に伴う構内停止
駿遠駿河線Ｎｏ５他鉄塔防錆塗装（第３期）
駿遠駿河線Ｎｏ１９他鉄塔防錆塗装（第２期）
駿遠駿河Ｎｏ３１他鉄塔防錆塗装（第１期）
２７５ｋＶ旧乙ブスＰＤ（Ｂ・Ｗ相）撤去に伴う接近停止
２７５ｋＶ旧乙ブスＰＤ（Ｂ・Ｗ相）撤去に伴う接近停止
開閉試験
開閉試験
機器点検／東海下広井１Ｌ関係機器点検
鉄塔防錆塗装開閉試験
三河線ＬＳＢＯＸ取替に伴う２７５ｋＶ母線停止
開閉試験
２７５ｋＶ東海２Ｌ関係機器普細点（ＧＣＢＢＯＸ細・ＧＩＳ）
開閉試験
三河線ＬＳＢＯＸ取替に伴う２７５ｋＶ母線停止
開閉試験
機器点検／下広井 1L 他同形対策 CB072、082、092CB 点検 A ほか
機器点検／下広井 1L 他同形対策 CB072、082、092CB 点検 A ほか
開閉試験
機器点検／下広井 1L 同形対策 CB072、082、092CB 点検 A ほか
地線張替に伴う区間停止
地線張替に伴う区間停止
特別点検（ＯＦケーブル絶縁油採取）
２７５Ａ母線ＰＴ２系列化
開閉試験
鉄塔防錆塗装開閉試験
ＧＣＢ５０６６点検Ａ、ＧＩＳ点検Ａ

発電制約
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有
制約有

制約有
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

申請区分
更新
新規
新規
新規
変更
変更
変更
新規
新規
変更
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
新規
変更
変更
新規
新規
新規
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
新規
変更
変更
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
新規
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0444087044418304444590453086045316604439860444460
04471150453087045316504442890444289044388304445610450864045094304443440444345044434604443470443830044398704441100444386044444704445200450798
0450798
0450908
045233204474920447596044456304507990450799044394304438560444365044399604439960444000
0444001
044394104440520444062044425304442540444308
04443100444322045077904508320450841044441704444790444418

エリア
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部

作業開始日時2023/11/04 08:00
2023/11/04 08:00
2023/11/04 08:00
2023/11/04 09:00
2023/11/04 09:00
2023/11/05 08:00
2023/11/05 08:00
2023/11/05 08:00
2023/11/05 09:00
2023/11/05 09:00
2023/11/05 17:00
2023/11/05 17:00
2023/11/06 07:00
2023/11/06 07:00
2023/11/06 07:00
2023/11/06 07:00
2023/11/06 07:20
2023/11/06 07:30
2023/11/06 07:40
2023/11/06 07:50
2023/11/06 08:00
2023/11/06 08:00
2023/11/06 08:00
2023/11/06 08:00
2023/11/06 08:00
2023/11/06 08:00
2023/11/06 08:00
2023/11/06 08:00
2023/11/06 08:00
2023/11/06 08:00
2023/11/06 09:00
2023/11/06 09:00
2023/11/06 10:00
2023/11/07 08:00
2023/11/07 08:00
2023/11/08 08:00
2023/11/08 08:30
2023/11/08 08:30
2023/11/08 09:00
2023/11/08 09:00
2023/11/09 08:00
2023/11/10 08:00
2023/11/11 09:00
2023/11/11 09:00
2023/11/11 09:00
2023/11/11 09:00
2023/11/11 09:00
2023/11/11 09:00
2023/11/11 09:00
2023/11/11 09:00
2023/11/11 09:00
2023/11/11 09:00
2023/11/11 09:00
2023/11/11 10:30
2023/11/11 10:30
2023/11/11 11:00

作業終了日時2023/11/04 17:00
2023/11/05 17:00
2023/11/04 08:30
2023/11/04 12:00
2023/11/04 16:00
2023/11/05 17:00
2023/11/05 08:30
2023/11/10 17:00
2023/11/05 12:00
2023/11/05 16:00
2023/11/05 18:00
2023/11/05 18:00
2023/11/06 07:30
2023/11/06 07:30
2023/11/06 07:30
2023/11/09 19:00
2023/11/06 07:30
2023/11/06 07:40
2023/11/06 07:50
2023/11/06 08:00
2023/11/09 17:00
2023/11/06 17:00
2023/11/07 17:00
2023/11/06 08:30
2023/11/06 08:30
2023/11/06 08:30
2023/11/06 18:00
2023/11/06 18:00
2023/11/06 08:30
2023/11/09 17:00
2023/11/10 17:00
2023/11/06 11:00
2023/11/06 10:30
2023/11/07 17:00
2023/11/07 17:00
2023/11/08 18:00
2023/11/08 09:00
2023/11/08 09:00
2023/11/08 17:00
2023/11/08 17:00
2023/11/09 18:00
2023/11/10 18:00
2023/11/11 17:00
2023/11/11 17:00
2023/11/11 17:00
2023/11/12 18:00
2023/11/11 12:00
2023/11/11 09:30
2023/11/11 09:30
2023/11/11 09:30
2023/11/11 17:00
2023/11/11 09:30
2023/11/11 09:30
2023/11/11 11:00
2023/11/11 11:00
2023/11/11 11:30

停止区分
単日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
単日
単日
単日
単日
毎日
単日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日

作業箇所(作業設備)
北部西濃 1L
駿遠駿河 2L
静岡変
静岡変
静岡幹 1L
豊根開
静岡変
北部西濃 1L
静岡変
静岡幹 2L
川越変
川越変
東部変
東豊田変
額田開
東豊田変
北部変
北部変
北部変
北部変
遠江駿遠 1L
豊根開
遠江駿遠 1L
駿遠変
静岡変
豊根開
額田開
額田開
遠江変
遠江変
小坂川発
小坂川発
東豊田変
額田開
額田開
北部変
愛知変
岐阜開
愛知変
愛知変
名城変
名城変
北部変
三河変
瀬戸北豊田 1L
北豊田変
北豊田変
北豊田変
北豊田変
瀬戸変
東名古屋変
東名古屋変
東浦開
知多火力変
東浦開
知多火力変

停電区間（停電設備）
275kV 北部西濃 1L 全線
275kV 駿遠駿河 2L 全線
500kV 静岡幹 1L
500kV 静岡幹 1L 線路
500kV 静岡幹 1L 全線
500kV 静岡幹 2L 全線
500kV 静岡幹 2L
275kV 北部西濃 1L 全線
500kV 静岡幹 2L 線路
500kV 静岡幹 2L 全線
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 東部額田 1L
275kV 東豊田分岐 1L 構内
275kV 東部額田 1L
275kV 東豊田分岐 1L 線路
275kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 甲ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 遠江駿遠 1L 全線
500kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 遠江駿遠 1L 全線
275kV 遠江駿遠 1L
275kV 静岡西分岐 1L
500kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 東部額田 1L 構内
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 遠江駿遠 1L
275kV 遠江駿遠 1L 全線
275kV 小坂川分岐線 構内
275kV 小坂川分岐線 構内
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 東部額田 1L 構内
275kV 乙 ＢＵＳ
500kV 岐阜連絡 2L 全線
500kV 愛岐幹 2L
500kV 愛岐幹 2L
500kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV 甲Ａ ＢＵＳ
275kV 甲Ｂ ＢＵＳ
275kV 乙Ｂ ＢＵＳ
275kV 北部西濃 1L 全線
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 瀬戸北豊田 1L 全線
275kV 乙Ａ ＢＵＳ
275kV 東浦北豊田 1L 線路
275kV 東浦北豊田 1L
275kV 瀬戸北豊田 1L
275kV 瀬戸北豊田 1L
275kV 東名古屋分岐 1L 構内
275kV 東名古屋分岐 1L
275kV 東浦北豊田 1L
275kV 知多火力東浦 1L
275kV 知多火力東浦 1L
275kV 知多火力東浦 2L
90

作業内容
北部西濃線 鉄塔防錆塗装
駿遠駿河線Ｎｏ１９他鉄塔防錆塗装（第２期）
開閉試験
静岡幹線 1L IAO-FL 化条件取込み
不良がいし検出（メガー測定）No117 計 1 基
ＧＣＢ５０６８点検Ａ、ＧＩＳ点検Ａ
開閉試験
北部西濃線 鉄塔防錆塗装
静岡幹線 2L IAO-FL 化条件取込み
不良がいし検出（メガー測定） No117 計 1 基
１ＢＴｒＰ切替 実負荷測定
１ＢＴｒＰ切替 実負荷測定
開閉試験
開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ０３６）
開閉試験
東豊田分岐１ＬＧＣＳ塗装
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
遠江駿遠線Ｎｏ６８他鉄塔防錆塗装（第３期）
ＧＣＢ５０００甲点検Ａ、ＧＣＢ５０００乙点検Ａ
遠江駿遠Ｎｏ９０他鉄塔防錆塗装
開閉試験
開閉試験
開閉試験
甲０４２自動ＢＯＸ普点・電装品取替
甲０４２自動ＢＯＸ普点・電装品取替
開閉試験
遠江変２７５ｋＶ ＧＩＳ塗装
１Ｂ変圧器塗装
開閉操作
開閉試験（甲・乙・ＣＢ２００）
乙０４２自動ＢＯＸ普点・電装品取替
乙０４２自動ＢＯＸ普点・電装品取替
５０２８関係機器点検（ＧＣＢ５０２８Ａ点）
開閉試験
開閉試験
５００ｋＶ Ａブスタイ機器点検
５００ｋＶ Ａブスタイ機器点検
２Ｂ関係機器普細点（ＬＳ電装品，ＣＢ普）
２Ｂ関係機器普細点（ＬＳ電装品，ＣＢ普）
０３２関係機器点検（ＧＣＢ０３２Ａ点）
三河変５・６Ｂ取替（一次架線撤去，２７５ｋＶＰＴ切離し）
鉄塔防錆塗装２７５ｋＶ乙Ａブス鳥害防止対策修理
２７５ｋＶ東浦北豊田１Ｌ鳥害防止対策修理
開閉試験
開閉試験
開閉試験
機器点検／２７５ｋＶ東名分岐１Ｌ関係機器点検
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験

発電制約

制約有
制約有
制約有

制約有
制約有

制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

申請区分
変更
変更
変更
新規
新規
変更
変更
変更
新規
新規
変更
変更
変更
変更
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
新規
新規
新規
変更
変更
変更
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
新規
新規
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0444480044448004440520447114044406304443110444323045078004508340455091
04442900444290044388404445620450862045094404438310444111044438704444480450906
04523330454547045454704444200444420044442004444200444415044446304508220444233
044411604442280450800
0450800
04444160444464045082104545460454546044386104438890444160
0450802
0450802
0450802044384804441820450882044406404440930443942044406504442320444227

エリア
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部

作業開始日時2023/11/11 11:00
2023/11/11 11:00
2023/11/11 17:00
2023/11/12 08:00
2023/11/12 09:00
2023/11/12 09:00
2023/11/12 09:00
2023/11/12 09:00
2023/11/12 09:00
2023/11/12 09:00
2023/11/12 17:00
2023/11/12 17:00
2023/11/13 07:00
2023/11/13 07:00
2023/11/13 07:00
2023/11/13 07:00
2023/11/13 08:00
2023/11/13 08:00
2023/11/13 08:00
2023/11/13 08:00
2023/11/13 08:00
2023/11/13 08:00
2023/11/13 08:00
2023/11/13 08:00
2023/11/14 08:20
2023/11/14 08:30
2023/11/14 08:40
2023/11/14 08:50
2023/11/14 09:00
2023/11/14 09:00
2023/11/14 09:00
2023/11/15 07:00
2023/11/15 08:00
2023/11/15 08:00
2023/11/15 08:00
2023/11/15 08:00
2023/11/15 09:00
2023/11/15 09:00
2023/11/15 09:00
2023/11/15 09:00
2023/11/15 09:00
2023/11/16 08:00
2023/11/16 08:00
2023/11/16 08:00
2023/11/16 08:00
2023/11/16 08:00
2023/11/16 08:00
2023/11/18 08:00
2023/11/18 08:00
2023/11/18 08:00
2023/11/18 09:00
2023/11/19 08:00
2023/11/19 09:00
2023/11/19 09:00
2023/11/20 07:00
2023/11/20 08:00

作業終了日時2023/11/11 11:30
2023/11/11 11:30
2023/11/11 18:00
2023/11/17 17:00
2023/11/12 17:00
2023/11/12 09:30
2023/11/12 09:30
2023/11/12 17:00
2023/11/12 09:30
2023/11/12 17:00
2023/11/12 18:00
2023/11/12 18:00
2023/11/13 07:30
2023/11/13 07:30
2023/11/13 07:30
2023/11/16 19:00
2023/11/16 17:00
2023/11/14 17:00
2023/11/13 08:10
2023/11/13 08:30
2023/11/13 08:30
2023/11/16 17:00
2023/11/13 17:00
2023/11/13 17:00
2023/11/14 08:30
2023/11/14 08:40
2023/11/14 08:50
2023/11/14 09:00
2023/11/14 09:30
2023/11/14 09:30
2023/11/14 17:00
2023/11/15 15:00
2023/11/15 18:00
2023/11/17 16:00
2023/11/15 18:00
2023/11/15 18:00
2023/11/15 09:30
2023/11/15 09:30
2023/11/15 17:00
2023/11/16 17:00
2023/11/16 17:00
2023/11/16 08:30
2023/11/16 08:30
2023/11/21 17:00
2023/11/16 18:00
2023/11/16 18:00
2023/11/16 18:00
2023/11/18 18:00
2023/11/19 17:00
2023/11/18 08:30
2023/11/18 17:00
2023/11/19 17:00
2023/11/19 17:00
2023/11/19 17:00
2023/11/20 15:00
2023/11/22 16:00

停止区分
単日
単日
単日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
毎日
毎日
単日
単日
単日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
毎日
単日
単日
連続
単日
単日
単日
単日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
毎日

作業箇所(作業設備)
東浦開
東浦開
三河変
北部西濃 1L
瀬戸北豊田 2L
北豊田変
瀬戸変
東名古屋変
東名古屋変
瀬戸北豊田 2L
川越変
川越変
東部変
東豊田変
額田開
東豊田変
遠江駿遠 2L
遠江駿遠 2L
駿遠変
静岡変
遠江変
遠江変
東豊田変
東豊田変
知多火力変
知多火力変
知多火力変
知多火力変
知多火力変
東名古屋変
知多火力変
遠江駿遠 2L
名城変
遠江駿遠 2L
額田開
額田開
知多火力変
東名古屋変
知多火力変
東豊田変
東豊田変
愛知変
東部変
佐久間西幹里 1L
額田開
額田開
額田開
海部開
駿遠駿河 1L
海部開
瀬戸北豊田 1L
北部西濃 2L
北部変
瀬戸北豊田 2L
遠江駿遠 1L
遠江駿遠 1L

停電区間（停電設備）
275kV 知多火力東浦 2L
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 北部西濃 1L 全線
275kV 瀬戸北豊田 2L 全線
275kV 瀬戸北豊田 2L
275kV 瀬戸北豊田 2L
275kV 東名古屋分岐 2L 構内
275kV 東名古屋分岐 2L
275kV 瀬戸北豊田 2L 全線
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 東部額田 2L
275kV 東豊田分岐 2L 構内
275kV 東部額田 2L
275kV 東豊田分岐 2L 線路
275kV 遠江駿遠 2L 全線
275kV 遠江駿遠 2L 全線
275kV 遠江駿遠 2L
275kV 静岡西分岐 2L
275kV 遠江駿遠 2L
275kV 遠江駿遠 2L 全線
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 甲ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 知多火力 1L
275kV 知多火力 1L
275kV 知多火力 1L 構内
275kV 遠江駿遠 2L 全線
275kV 乙Ａ ＢＵＳ
275kV 遠江駿遠 2L 全線
275kV 東部額田 2L 構内
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 知多火力 2L
275kV 知多火力 2L
275kV 知多火力 2L 構内
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 愛知分岐 1L
275kV 佐久間西幹里 1L
275kV 佐久間西幹里 1L
275kV 東部額田 2L 構内
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 駿遠駿河 1L 全線
275kV ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 瀬戸北豊田 1L 全線
275kV 北部西濃 2L 全線
275kV 北部西濃 2L 全線
275kV 瀬戸北豊田 2L 全線
275kV 遠江駿遠 1L 全線
275kV 遠江駿遠 1L 全線
91

作業内容
開閉試験
開閉試験
三河変５・６Ｂ取替（一次架線撤去，２７５ｋＶＰＴ切離し）
北部西濃線 鉄塔防錆塗装
鉄塔防錆塗装開閉試験
開閉試験
機器点検／２７５ｋＶ東名分岐２Ｌ関係機器点検
開閉試験
腕金部材取替
２ＢＴｒＰ切替 実負荷測定
２ＢＴｒＰ切替 実負荷測定
開閉試験
開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ０３８）
開閉試験
東豊田分岐２ＬＧＣＳ塗装
遠江駿遠線Ｎｏ６８他鉄塔防錆塗装（第３期）
遠江駿遠Ｎｏ９０他鉄塔防錆塗装
開閉試験
開閉試験
開閉試験
遠江変２７５ｋＶ ＧＩＳ塗装
東豊田変２７５ｋＶ乙ブス鳥害防止対策修理
東豊田変２７５ｋＶ乙ブス鳥害防止対策修理
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
機器点検／知多火力１Ｌ関係機器点検
ダンパー補修２７５ｋＶ１Ｂ関係機器普点（ＬＳ電装品）
鉄塔防錆塗装甲０４４自動ＢＯＸ普点・電装品取替
甲０４４自動ＢＯＸ普点・電装品取替
開閉試験
開閉試験
機器点検／知多火力２Ｌ関係機器点検
東豊田変２７５ｋＶ甲ブス鳥害防止対策修理
東豊田変２７５ｋＶ甲ブス鳥害防止対策修理
開閉試験
開閉試験
電線路細密点検ほか
乙０４４・乙１００・乙Ｅ１００自動ＢＯＸ普点・電装品取替
乙０４４・乙１００・乙Ｅ１００自動ＢＯＸ普点・電装品取替
乙０４４・乙１００・乙Ｅ１００自動ＢＯＸ普点・電装品取替
ブスセクション関係機器点検（ＣＢ普、作動油交換ほか）
駿遠駿河線Ｎｏ１９他鉄塔防錆塗装（第２期）
開閉試験
鉄塔防錆塗装北部西濃線 鉄塔防錆塗装
０３４関係機器点検（ＧＣＢ０３４Ａ点）
鉄塔防錆塗装ダンパー補修鉄塔防錆塗装

発電制約
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有
制約有

制約有

制約有

申請区分
変更
変更
変更
更新
変更
変更
変更
新規
新規
新規
変更
変更
変更
変更
新規
新規
変更
変更
更新
変更
新規
新規
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
新規
新規
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
新規
新規
新規
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
044449104444960450814044443004523340443825044393704507500443828044383204440940444106
04473580447357044398104444930444497045085604442360444494
04508580444396045078904522690444059044405904440590444095044427704442770444277044427904442790444066
04441140444278044427804442780444280044428004440670444171044424504443180444252044432604443270444328044432904508840450887044724204472420444060
0444060
0444060

エリア
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部

作業開始日時2023/11/20 09:00
2023/11/20 09:00
2023/11/20 09:00
2023/11/22 08:00
2023/11/22 08:00
2023/11/22 09:30
2023/11/23 08:00
2023/11/24 09:00
2023/11/25 08:00
2023/11/25 08:00
2023/11/25 08:00
2023/11/25 08:00
2023/11/25 09:00
2023/11/26 09:00
2023/11/27 08:00
2023/11/27 08:00
2023/11/27 08:00
2023/11/27 08:00
2023/11/29 08:00
2023/11/29 08:00
2023/11/29 08:00
2023/11/29 09:00
2023/11/29 09:00
2023/11/29 09:00
2023/12/02 08:00
2023/12/02 08:00
2023/12/02 08:00
2023/12/02 08:00
2023/12/02 08:00
2023/12/02 08:00
2023/12/02 08:00
2023/12/02 08:00
2023/12/02 08:00
2023/12/02 09:00
2023/12/03 08:00
2023/12/03 08:00
2023/12/03 08:00
2023/12/03 08:00
2023/12/03 08:00
2023/12/03 08:00
2023/12/03 09:00
2023/12/04 08:00
2023/12/06 08:00
2023/12/06 08:00
2023/12/06 09:00
2023/12/06 10:00
2023/12/06 10:10
2023/12/06 10:20
2023/12/06 10:30
2023/12/08 08:30
2023/12/08 08:30
2023/12/08 09:00
2023/12/08 10:30
2023/12/09 08:00
2023/12/09 08:00
2023/12/09 08:00

作業終了日時2023/11/20 09:30
2023/11/20 09:30
2023/11/26 17:00
2023/11/22 08:30
2023/11/26 18:00
2023/11/22 17:00
2023/11/23 18:00
2023/11/26 17:00
2023/11/26 17:00
2023/11/26 17:00
2023/11/26 17:00
2023/11/26 17:00
2023/11/25 17:00
2023/11/26 17:00
2023/11/28 18:00
2023/11/27 08:30
2023/11/27 08:30
2023/11/27 08:30
2023/11/30 18:00
2023/11/29 08:30
2023/11/29 08:30
2023/11/29 09:30
2023/12/01 17:00
2023/11/29 17:00
2023/12/03 18:00
2023/12/03 18:00
2023/12/02 18:00
2023/12/03 17:00
2023/12/02 18:00
2023/12/02 18:00
2023/12/02 18:00
2023/12/02 18:00
2023/12/02 18:00
2023/12/02 17:00
2023/12/03 18:00
2023/12/03 18:00
2023/12/03 18:00
2023/12/03 18:00
2023/12/03 18:00
2023/12/03 18:00
2023/12/03 17:00
2023/12/08 18:00
2023/12/08 18:00
2023/12/06 08:30
2023/12/06 17:00
2023/12/06 10:10
2023/12/06 10:20
2023/12/06 10:30
2023/12/06 10:40
2023/12/08 09:00
2023/12/08 09:00
2023/12/08 10:30
2023/12/08 12:00
2023/12/10 18:00
2023/12/10 18:00
2023/12/09 18:00

停止区分
単日
単日
毎日
単日
連続
単日
単日
連続
毎日
毎日
毎日
毎日
単日
単日
連続
単日
単日
単日
連続
単日
単日
単日
連続
単日
連続
連続
単日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
連続
単日

作業箇所(作業設備)
三河変
新三河変
新三河変
下広井変
南武平町変
南武平町松ケ枝 2L
松ケ枝変
三河変
駿遠駿河 1L
駿遠駿河 1L
北部西濃 2L
駿遠駿河 1L
三河変
三河変
新三河変
新三河変
新三河変
幸田変
新三河変
新三河変
幸田変
駿遠変
駿遠変
新三河変
名城変
名城変
名城変
北部西濃 2L
名城変
名城変
名城変
名城変
名城変
瀬戸北豊田 1L
名城変
名城変
名城変
名城変
名城変
名城変
瀬戸北豊田 2L
電源名古屋変
北豊田変
北豊田変
北豊田変
瀬戸変
瀬戸変
瀬戸変
瀬戸変
駿河変
東清水変
東清水変
東清水変
名城変
名城変
名城変

停電区間（停電設備）
275kV 三河 2L
275kV 三河 2L
275kV 三河 2L 全線
275kV 下広井南武平町 2L
275kV Ｂ ＢＵＳ
275kV 南武平町松ケ枝 2L 全線
275kV 南武平町松ケ枝 2L 構内
275kV 三河 2L 構内
275kV 駿遠駿河 1L 全線
275kV 駿遠駿河 1L 全線
275kV 北部西濃 2L 全線
275kV 駿遠駿河 1L 全線
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 幸田新三河 1L 全線
275kV 幸田新三河 1L
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 幸田新三河 1L
275kV 幸田新三河 2L 全線
275kV 幸田新三河 2L
275kV 幸田新三河 2L
275kV ４ ＢＡＮＫ
275kV ４ ＢＡＮＫ
275kV 幸田新三河 2L 線路
275kV 牛島町名城 1L
275kV 牛島町名城 1L 線路
275kV 甲Ａ ＢＵＳ
275kV 北部西濃 2L 全線
275kV 甲Ａ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 甲Ａ ＢＵＳ
275kV 甲Ｂ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 甲Ａ ＢＵＳ
275kV 瀬戸北豊田 1L 全線
275kV 乙Ａ ＢＵＳ
275kV 乙Ａ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 乙Ａ ＢＵＳ
275kV 乙Ｂ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 乙Ａ ＢＵＳ
275kV 瀬戸北豊田 2L 全線
275kV １ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 甲Ａ ＢＵＳ
275kV 甲ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 甲ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 駿河東清水 2L
275kV 駿河東清水 2L
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 牛島町名城 2L
275kV 牛島町名城 2L 線路
275kV 甲Ｂ ＢＵＳ
92

作業内容
開閉試験
開閉試験
４Ｂ三次分路リアクトル設置に伴う接近停止
開閉試験
機器点検／下広井 2L 他同形対策 CB074、084、094CB 点検 A ほか
特別点検（ＯＦケーブル絶縁油採取）
機器点検／武平町 2L CB054 点検 A、欠相 T、作動油交換ほか
三河線２７５ｋＶＢＯＸ取替に伴う構内停止
駿遠駿河線Ｎｏ５他鉄塔防錆塗装（第３期）
駿遠駿河線Ｎｏ１９他鉄塔防錆塗装（第２期）
北部西濃線 鉄塔防錆塗装
駿遠駿河Ｎｏ３１他鉄塔防錆塗装（第１期）
三河線ＬＳＢＯＸ取替に伴う２７５ｋＶ母線停止
三河線ＬＳＢＯＸ取替に伴う２７５ｋＶ母線停止
ＣＢ０１２点検Ａ 作動油交換
開閉試験
開閉試験
開閉試験
ＣＢ０１４点検Ａ 作動油交換
開閉試験
開閉試験
開閉試験
４Ｂ 変圧器 故障表示器修理
鳥害防止器修理
２７５ｋＶ牛島町１Ｌ関係機器普点（ＬＳ電装品）
２７５ｋＶ牛島町１Ｌ関係機器普点（ＬＳ電装品）
２７５ｋＶ牛島町１Ｌ関係機器普点（ＬＳ電装品）
北部西濃線 鉄塔防錆塗装
２７５ｋＶ甲Ａセクション関係機器点検（ＬＳ電）
２７５ｋＶ甲Ａセクション関係機器点検（ＬＳ電）
２７５ｋＶ甲Ａセクション関係機器点検（ＬＳ電）
２７５ｋＶＡブスタイ関係機器点検（ＬＳ電）
２７５ｋＶＡブスタイ関係機器点検（ＬＳ電）
鉄塔防錆塗装２７５ｋＶ牛島町１Ｌ関係機器普点（ＬＳ電装品）
２７５ｋＶ乙Ａセクション関係機器点検（ＬＳ電装品）
２７５ｋＶ乙Ａセクション関係機器点検（ＬＳ電装品）
２７５ｋＶ乙Ａセクション関係機器点検（ＬＳ電装品）
２７５ｋＶＡブスタイ関係機器点検（ＬＳ電装品）
２７５ｋＶＡブスタイ関係機器点検（ＬＳ電装品）
鉄塔防錆塗装Ｏ−１０細密点検
３Ｂ廃止／甲０３０・ＦＢ撤去
開閉試験
２７５ｋＶＡブスタイ鳥害防止対策修理
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
制御盤・保護盤取替／旧盤切離し（２７５ＰＴ）
制御盤・保護盤取替／旧盤切離し（２７５ＰＴ）
２７５ｋＶ牛島町２Ｌ関係機器普点（ＬＳ電、ＧＣＢ普，熱交）
２７５ｋＶ牛島町２Ｌ関係機器普点（ＬＳ電、ＧＣＢ普，熱交）
２７５ｋＶ牛島町２Ｌ関係機器普点（ＬＳ電、ＧＣＢ普，熱交）

発電制約

制約有
制約有
制約有
制約有

制約有

制約有
制約有

申請区分
変更
変更
新規
変更
新規
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
新規
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
04442820444282044428304442830444283044381204441150444281044428104442840444284044428404438130443988044426704445500444246044431704440830452405
0452404
04440840452406
0444180044401204440120444268044446504444670444551
0450904
04440970444013044401304444660444468
04441810444079044408004440810444082044426204442620450766044453604445380444540044454204509340450945045297304440860444537044453904445410450933

エリア
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部

作業開始日時2023/12/09 08:00
2023/12/09 08:00
2023/12/09 08:00
2023/12/09 08:00
2023/12/09 08:00
2023/12/09 09:00
2023/12/10 08:00
2023/12/10 08:00
2023/12/10 08:00
2023/12/10 08:00
2023/12/10 08:00
2023/12/10 08:00
2023/12/10 09:00
2023/12/10 09:00
2023/12/10 09:00
2023/12/10 09:00
2023/12/11 08:00
2023/12/11 08:00
2023/12/12 09:00
2023/12/12 09:00
2023/12/13 08:00
2023/12/13 09:00
2023/12/15 09:00
2023/12/16 08:00
2023/12/16 09:00
2023/12/16 09:00
2023/12/16 09:00
2023/12/16 09:00
2023/12/16 09:00
2023/12/16 09:00
2023/12/16 09:00
2023/12/17 08:00
2023/12/17 09:00
2023/12/17 09:00
2023/12/17 09:00
2023/12/17 09:00
2023/12/23 08:00
2023/12/23 09:00
2023/12/24 09:00
2023/12/25 09:00
2023/12/26 09:00
2023/12/31 10:00
2023/12/31 11:00
2024/01/02 08:00
2024/01/10 09:00
2024/01/10 09:00
2024/01/10 09:00
2024/01/11 09:00
2024/01/11 09:00
2024/01/14 17:00
2024/01/19 14:00
2024/01/22 09:00
2024/01/22 09:00
2024/01/22 09:00
2024/01/22 09:00
2024/01/22 09:00

作業終了日時2023/12/09 18:00
2023/12/09 18:00
2023/12/09 18:00
2023/12/09 18:00
2023/12/09 18:00
2023/12/09 17:00
2023/12/10 18:00
2023/12/10 18:00
2023/12/10 18:00
2023/12/10 18:00
2023/12/10 18:00
2023/12/10 18:00
2023/12/10 17:00
2023/12/10 17:00
2023/12/10 17:00
2023/12/10 17:00
2023/12/13 18:00
2023/12/11 08:30
2023/12/12 17:00
2023/12/12 13:00
2023/12/13 14:00
2023/12/13 17:00
2023/12/15 13:00
2023/12/16 17:00
2023/12/16 17:00
2023/12/16 17:00
2023/12/16 17:00
2023/12/16 09:30
2023/12/16 09:30
2023/12/16 17:00
2023/12/16 09:30
2023/12/17 17:00
2023/12/17 17:00
2023/12/17 17:00
2023/12/17 09:30
2023/12/17 09:30
2023/12/24 17:00
2023/12/23 17:00
2023/12/24 17:00
2023/12/25 17:00
2023/12/26 17:00
2023/12/31 11:00
2023/12/31 12:00
2024/01/04 17:00
2024/01/19 17:00
2024/01/19 17:00
2024/01/11 17:00
2024/01/11 17:00
2024/01/12 17:00
2024/01/14 17:30
2024/01/19 18:00
2024/01/26 17:00
2024/01/31 17:00
2024/01/31 17:00
2024/01/23 17:00
2024/01/23 17:00

停止区分
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
連続
連続
毎日
単日
連続
単日
単日
連続
連続
連続
毎日
連続

作業箇所(作業設備)
名城変
名城変
名城変
名城変
名城変
愛知変
名城変
名城変
名城変
名城変
名城変
名城変
愛知変
愛知変
伊勢開
南勢変
北豊田変
北豊田変
愛知変
佐久間川根 1L
佐久間川根 1L
愛知変
佐久間川根 2L
北部西濃 2L
東名古屋変
東名古屋変
伊勢開
東名古屋変
東名古屋変
南勢変
伊勢開
北部西濃 2L
東名古屋変
東名古屋変
東名古屋変
東名古屋変
北部西濃 2L
愛知変
愛知変
愛知変
愛知変
伊勢開
伊勢開
碧南変
浜岡駿遠 1L
浜岡駿遠 1L
浜岡駿遠 1L
浜岡原発
浜岡原発
三好変
駿遠変
愛知変
浜岡駿遠 2L
浜岡駿遠 2L
浜岡駿遠 2L
浜岡原発

停電区間（停電設備）
275kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 甲Ｂ ＢＵＳ
275kV 甲Ｂ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 甲Ｂ ＢＵＳ
275kV 甲Ａ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 甲Ｂ ＢＵＳ
275kV 乙Ｂ ＢＵＳ
275kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 乙Ｂ ＢＵＳ
275kV 乙Ｂ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 乙Ｂ ＢＵＳ
275kV 乙Ａ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 乙Ｂ ＢＵＳ
275kV 愛知瀬戸 2L 構内
275kV 伊勢南勢 1L 線路
275kV 伊勢南勢 1L 線路
275kV 乙Ａ ＢＵＳ
275kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 甲Ａ ＢＵＳ
275kV 佐久間川根 1L 全線
275kV 佐久間川根 1L 全線
275kV 乙Ａ ＢＵＳ
275kV 佐久間川根 2L 全線
275kV 北部西濃 2L 全線
275kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 伊勢南勢 2L 線路
275kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 伊勢南勢 2L 線路
275kV 伊勢南勢 2L
275kV 北部西濃 2L 全線
275kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 甲ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 甲ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 北部西濃 2L 全線
500kV 甲Ｂ ＢＵＳ
500kV 乙Ｂ ＢＵＳ
500kV 甲Ａ ＢＵＳ
500kV 乙Ａ ＢＵＳ
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 浜岡駿遠 1L 全線
275kV 浜岡駿遠 1L 全線
275kV 浜岡駿遠 1L 全線
275kV 浜岡駿遠 1L 全線
275kV 浜岡駿遠 1L 全線
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 浜岡駿遠 1L 線路
275kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 浜岡駿遠 2L 全線
275kV 浜岡駿遠 2L 全線
275kV 浜岡駿遠 2L 全線
275kV 浜岡駿遠 2L 全線
93

作業内容
２７５ｋＶＢブスタイ関係機器点検（ＬＳ電装品）
２７５ｋＶＢブスタイ関係機器点検（ＬＳ電装品）
２７５ｋＶ甲Ｂセクション関係機器点検（ＬＳ電装品）
２７５ｋＶ甲Ｂセクション関係機器点検（ＬＳ電装品）
２７５ｋＶ甲Ｂセクション関係機器点検（ＬＳ電装品）
制御保護盤取替のうち２７５甲ＢブスＰＴ取込
２７５ｋＶ牛島町２Ｌ関係機器普点（ＬＳ電装品）
２７５ｋＶＢブスタイ関係機器点検（ＬＳ電装品）
２７５ｋＶＢブスタイ関係機器点検（ＬＳ電装品）
２７５ｋＶ乙Ｂセクション関係機器点検（ＬＳ電装品）
２７５ｋＶ乙Ｂセクション関係機器点検（ＬＳ電装品）
２７５ｋＶ乙Ｂセクション関係機器点検（ＬＳ電装品）
制御保護盤取替のうち２７５乙ＢブスＰＴ取込
愛知瀬戸線２Ｌ関係機器点検
伊勢南勢１Ｌ切替
伊勢南勢１Ｌ切替
３Ｂ廃止／乙０３０撤去
開閉試験
制御保護盤取替のうち２７５甲ＡブスＰＴ取込
ダンパー補修ダンパー補修制御保護盤取替のうち２７５乙ＡブスＰＴ取込
ダンパー補修北部西濃線 鉄塔防錆塗装
機器点検／２７５ｋＶＡブスタイ、乙ＡＢブス関係機器点検
機器点検／２７５ｋＶＡブスタイ、乙ＡＢブス関係機器点検
伊勢南勢２Ｌ切替
開閉試験
開閉試験
伊勢南勢２Ｌ切替
開閉試験
北部西濃線 鉄塔防錆塗装
機器点検／２７５ｋＶＢブスタイ、甲ＡＢブス関係機器点検
機器点検／２７５ｋＶＢブスタイ、甲ＡＢブス関係機器点検
開閉試験
開閉試験
北部西濃線 鉄塔防錆塗装
制御保護盤取替のうち５００甲ＢブスＰＴ取込
制御保護盤取替のうち５００乙ＢブスＰＴ取込
制御保護盤取替のうち５００甲ＡブスＰＴ取込
制御保護盤取替のうち５００乙ＡブスＰＴ取込
伊勢南勢線Ｎ−ＦＬ ＰＴ切離し
伊勢南勢線Ｎ−ＦＬ ＰＴ切離し
２７５Ｂブスタイ切替
がいし取替Ｎｏ３３、Ｎｏ３６
浜岡駿遠Ｎｏ１他鉄塔防錆塗装
浜岡駿遠Ｎｏ３７他がいしスケッチ
浜岡駿遠１Ｌ避雷器壁貫ブッシング点検
浜岡駿遠自動復旧装置更新
２Ｂ 保護盤切替（実負荷潮流測定）
浜岡駿遠線１L IAO-FL 化条件取込み
制御保護盤取替のうち２７５Ｂブスタイ切替
がいし取替Ｎｏ３３、Ｎｏ３６
浜岡駿遠Ｎｏ１他鉄塔防錆塗装
浜岡駿遠Ｎｏ３７他がいしスケッチ
浜岡駿遠自動復旧装置更新

発電制約

制約有

制約有

制約有

制約有
制約有
制約有

申請区分
更新
更新
更新
更新
更新
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
新規
新規
新規
変更
変更
変更
変更
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
04445430444085045509404529740455095
0444091
0444092
044411304440990444100
0444101
0444102
044377504439520444451
044385504442200444364044445204445240450709
04440200444112045075304507540444023044402104440240443807
044407804507130450829045071004507110444285044428504507570450758044428704442440444286044428604442880444394
04507780444395
04509610450986
0450986
04511970451550
04515550450959
0451158
0451158
0451158

エリア
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部

作業開始日時2024/01/23 09:00
2024/01/29 09:00
2024/01/31 09:00
2024/01/31 14:00
2024/02/07 09:00
2024/02/12 09:00
2024/02/19 09:00
2024/02/24 08:00
2024/02/28 10:00
2024/02/28 10:30
2024/02/28 10:30
2024/02/28 12:30
2024/02/28 13:00
2024/02/28 13:00
2024/03/01 07:30
2024/03/01 08:00
2024/03/01 08:00
2024/03/01 08:00
2024/03/01 08:00
2024/03/01 08:00
2024/03/01 08:00
2024/03/02 08:00
2024/03/02 08:00
2024/03/02 08:00
2024/03/02 08:00
2024/03/02 16:00
2024/03/03 08:00
2024/03/03 16:00
2024/03/04 09:00
2024/03/04 09:00
2024/03/04 09:00
2024/03/05 08:00
2024/03/14 14:00
2024/03/14 14:10
2024/03/16 08:00
2024/03/16 08:00
2024/03/16 08:00
2024/03/16 08:00
2024/03/17 08:00
2024/03/23 08:00
2024/03/23 08:00
2024/03/23 08:00
2024/03/24 08:00
2024/03/25 08:00
2024/03/25 08:00
2024/03/27 17:00
2024/04/03 08:00
2024/04/03 08:00
2024/04/03 08:00
2024/04/03 08:00
2024/04/03 08:00
2024/04/03 08:00
2024/04/06 09:00
2024/04/06 09:00
2024/04/06 09:00
2024/04/06 09:00

作業終了日時2024/01/23 17:00
2024/02/02 17:00
2024/02/02 16:00
2024/01/31 18:00
2024/02/09 16:00
2024/02/16 17:00
2024/02/23 17:00
2024/02/25 17:00
2024/02/28 10:30
2024/02/28 12:30
2024/02/28 12:30
2024/02/28 13:00
2024/02/28 13:10
2024/02/28 13:10
2024/03/01 08:00
2024/03/01 08:30
2024/05/01 17:00
2024/03/01 08:30
2024/03/01 08:30
2024/03/01 08:10
2024/03/14 14:00
2024/03/02 16:00
2024/03/03 17:00
2024/03/03 18:00
2024/03/03 18:00
2024/05/25 08:00
2024/03/03 16:00
2024/05/26 08:00
2024/04/02 17:00
2024/04/08 17:00
2024/03/04 09:30
2024/03/07 18:00
2024/03/14 14:10
2024/03/14 16:00
2024/03/17 18:00
2024/03/16 18:00
2024/03/17 18:00
2024/03/17 18:00
2024/03/17 18:00
2024/03/24 18:00
2024/03/24 18:00
2024/03/23 18:00
2024/03/24 18:00
2024/03/25 08:30
2024/03/27 17:00
2024/03/27 17:30
2024/04/05 17:00
2024/04/05 18:00
2024/04/05 18:00
2024/04/03 17:00
2024/04/03 08:30
2024/04/03 08:30
2024/04/06 17:00
2024/04/07 17:00
2024/04/06 17:00
2024/04/06 17:00

停止区分
単日
連続
連続
単日
連続
連続
連続
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
単日
単日
単日
連続
単日
毎日
連続
毎日
連続
単日
連続
連続
連続
単日
連続
単日
単日
連続
単日
連続
毎日
単日
連続
連続
単日
単日
単日
連続
単日
毎日
連続
連続
単日
単日
単日
単日
連続
単日
単日

作業箇所(作業設備)
浜岡原発
愛知変
田原湖西 2L
駿遠変
田原湖西 2L
愛知変
愛知変
遠江駿遠 2L
田原変
田原湖西 2L
田原変
田原変
田原湖西 2L
田原湖西 2L
静岡変
愛知変
愛岐幹 1L
岐阜開
静岡変
豊根開
静岡変
東名古屋東部 1L
遠江駿遠 1L
伊勢開
伊勢開
東名古屋東部 1L
東名古屋東部 2L
東名古屋東部 2L
新三河変
新三河変
新三河変
新三河変
静岡変
静岡変
名城変
名城変
伊勢開
伊勢開
名城変
松ケ枝変
名城変
名城変
名城変
駿遠変
駿遠変
駿遠変
信濃東信 1L
東信変
東信変
信濃東信 1L
信濃変
東信変
三河変
川越変
川越変
川越変

停電区間（停電設備）
275kV 浜岡駿遠 2L 全線
275kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 田原湖西 2L 全線
275kV 浜岡駿遠 2L 線路
275kV 田原湖西 2L 全線
275kV 甲ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 遠江駿遠 2L 全線
275kV 田原湖西 2L 全線
275kV 田原湖西 2L 全線
275kV 田原湖西 2L 全線
275kV 田原湖西 2L 全線
275kV 田原湖西 2L 全線
275kV 田原湖西 2L 全線
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV 愛岐幹 1L
500kV 愛岐幹 1L 全線
500kV 愛岐幹 1L
275kV ２ ＢＡＮＫ
500kV 豊根幹 1L
275kV ２ ＢＡＮＫ
275kV 東名古屋東部 1L 全線
275kV 遠江駿遠 1L 全線
275kV 伊勢幹 1L 線路
275kV 伊勢幹 2L 線路
275kV 東名古屋東部 1L 区間停止
275kV 東名古屋東部 2L 全線
275kV 東名古屋東部 2L 区間停止
275kV ４ ＢＡＮＫ
275kV ４ ＢＡＮＫ
275kV ４ ＢＡＮＫ
275kV ４ ＢＡＮＫ
275kV ２ ＢＡＮＫ
275kV ２ ＢＡＮＫ
275kV 名城松ケ枝 1L 線路
275kV 甲Ａ ＢＵＳ
275kV 伊勢幹 2L 線路
275kV 伊勢幹 1L 線路
275kV 乙Ａ ＢＵＳ
275kV 名城松ケ枝 2L 線路
275kV 名城松ケ枝 2L 線路
275kV 甲Ｂ ＢＵＳ
275kV 乙Ｂ ＢＵＳ
275kV １ ＢＡＮＫ
275kV １ ＢＡＮＫ
275kV ３ ＢＡＮＫ
275kV 信濃東信 1L 全線
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 信濃東信 1L 全線
275kV 信濃東信 1L
275kV 信濃東信 1L
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 川越火力 2L
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
94

作業内容
浜岡駿遠２Ｌ避雷器ブッシング点検
制御保護盤取替のうち２７５Ａブスタイ切替
田原湖西線Ｎｏ２０〜Ｎｏ２３間ＨＳＥ取付
浜岡駿遠線２L IAO-FL 化条件取込み
田原湖西線Ｎｏ３１〜Ｎｏ３６間ＨＳＥ取付
制御保護盤取替のうち２７５甲セクション切替
制御保護盤取替のうち２７５乙セクション切替
遠江駿遠Ｎｏ９０他鉄塔防錆塗装
田原湖西線 ２Ｌ絶縁抵抗測定に伴うＬ−ＰＴ一次アース外
田原湖西線 ２Ｌ絶縁抵抗測定
田原湖西線２Ｌ Ｌ−ＰＴ外中に伴う運用停止
田原湖西線 ２Ｌ絶縁抵抗測定に伴うＬ−ＰＴ一次アース付
田原湖西線
・１１〜
・１９間、
・３６〜
・４２間 試加圧
田原湖西線Ｎｏ５１〜Ｎｏ５６間２Ｌ試加圧
開閉試験
開閉試験
恵那分岐線新設に伴う架線作業
開閉試験
開閉試験
開閉試験
静岡変電所７７ｋＶ２−２ＳｈＲ設置
東名古屋東部線Ｎｏ２４ １Ｌ Ｊ−ｏｆｆ
遠江駿遠Ｎｏ９０他鉄塔防錆塗装
２７５ｋＶ伊勢幹１ＬＰＤ取替
２７５ｋＶ伊勢幹１ＬＰＤ取替に伴う接近停止
東名東部線Ｎо６〜７、１２〜１５、１８〜２０建替・張替
東名古屋東部線Ｎｏ２４ ２Ｌ Ｊ−ｏｆｆ
東名東部線Ｎо６〜７、１２〜１５、１８〜２０建替・張替
４Ｂ防音建屋屋根防水改良工事
４ＢＴｒ三次ＧＩＳ取替・４Ｂ三次分路リアクトル設置ほか
開閉試験・所内自動切替試験（戻し含む）
ＣＢ０４０電装品取替
静岡変電所７７ｋＶ２−２ＳｈＲ設置に伴う試加圧
静岡変電所７７ｋＶ２−２ＳｈＲ設置に伴う潮流測定
２７５ｋＶ松ケ枝１Ｌ関係機器普点（ＬＳ電装品）
２７５ｋＶ松ケ枝１Ｌ関係機器普点（ＬＳ電装品）
２７５ｋＶ伊勢幹２ＬＰＤ取替
２７５ｋＶ伊勢幹２ＬＰＤ取替に伴う接近停止
２７５ｋＶ松ケ枝１Ｌ関係機器普点（ＬＳ電装品）
機器点検／名城 2L CB034 点検 A、作動油交換、E･LLS 電装品取替
２７５ｋＶ松ケ枝２Ｌ関係機器普点（ＬＳ電装品）
２７５ｋＶ松ケ枝２Ｌ関係機器普点（ＬＳ電装品）
２７５ｋＶ松ケ枝２Ｌ関係機器普点（ＬＳ電装品）
開閉試験
１Ｂ ＬＲ細点
開閉試験
ジャンパ補強線取替
ＧＣＢ２００ＢＯＸ細・Ｂｇコーキング・ＧＩＳ点検
ＧＣＢ２００ＢＯＸ細・Ｂｇコーキング・ＧＩＳ点検
落氷防止ネット点検補修
開閉試験
開閉試験
三河変５・６Ｂ取替（６Ｂ一次架線設置ほか）
川越火力２Ｌ関係機器点検（甲），ＬＳ甲１００機器点検
川越火力２Ｌ関係機器点検（甲），ＬＳ甲１００機器点検
川越火力２Ｌ関係機器点検（甲），ＬＳ甲１００機器点検

発電制約

制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

申請区分
変更
変更
新規
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
更新
新規
変更
変更
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更
新規
新規
新規
新規
変更
変更
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0451250
0451159
04512490451544045154704515430451548045145304511230451458
0451111045115704511570451112045115604512070455286
04516160451137
04514210451589
0451187
04516150455287045096204510540451198
0451295
045155304515540450987045098704510650451134
0451367045136704514190451422045142304514340450950045095004510630451133
0451005
0451132
04512640451407
045146104514650451264
0451192045108204510820451594
0451594

エリア
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部

作業開始日時2024/04/06 09:00
2024/04/07 09:00
2024/04/07 09:00
2024/04/07 10:30
2024/04/07 10:30
2024/04/07 11:00
2024/04/07 11:00
2024/04/08 09:00
2024/04/09 08:00
2024/04/10 09:00
2024/04/13 08:00
2024/04/13 09:00
2024/04/13 09:00
2024/04/14 08:00
2024/04/14 09:00
2024/04/15 09:00
2024/04/16 09:00
2024/04/22 08:00
2024/04/22 09:00
2024/04/22 09:00
2024/04/22 09:00
2024/04/23 08:00
2024/04/23 08:00
2024/04/23 09:00
2024/04/24 08:00
2024/04/24 08:00
2024/04/24 08:00
2024/04/24 08:00
2024/04/24 08:00
2024/04/24 08:00
2024/04/24 09:00
2024/04/24 09:00
2024/04/24 09:00
2024/04/24 09:00
2024/04/24 09:00
2024/04/24 09:00
2024/04/24 09:00
2024/04/24 09:00
2024/04/24 09:00
2024/04/24 09:30
2024/04/25 09:00
2024/04/25 09:00
2024/04/25 09:00
2024/04/26 09:00
2024/04/27 09:00
2024/04/27 09:00
2024/04/27 09:00
2024/04/27 09:00
2024/04/27 09:00
2024/04/27 09:30
2024/04/27 13:00
2024/04/28 09:00
2024/04/29 00:00
2024/04/29 00:00
2024/04/29 03:00
2024/04/29 03:00

作業終了日時2024/04/06 17:00
2024/04/07 17:00
2024/04/07 17:00
2024/04/07 11:00
2024/04/07 11:00
2024/04/07 11:30
2024/04/07 11:30
2024/04/08 09:30
2024/04/09 18:00
2024/04/10 09:30
2024/04/13 18:00
2024/04/14 17:00
2024/04/13 17:00
2024/04/14 18:00
2024/04/14 17:00
2024/04/20 17:00
2024/04/19 17:00
2024/04/22 17:00
2024/04/23 17:00
2024/04/22 09:30
2024/04/22 09:30
2024/05/02 17:00
2024/04/23 17:00
2024/04/26 17:00
2024/04/26 17:00
2024/04/24 17:00
2024/04/24 17:00
2024/04/26 17:00
2024/04/24 08:30
2024/04/24 08:30
2024/04/24 17:00
2024/04/24 17:00
2024/04/24 12:00
2024/04/25 17:00
2024/04/24 17:00
2024/04/24 17:00
2024/04/24 09:30
2024/04/24 09:30
2024/04/24 09:30
2024/04/24 10:00
2024/04/25 17:00
2024/04/25 17:00
2024/04/25 17:00
2024/04/26 17:00
2024/04/30 17:00
2024/04/29 17:00
2024/04/27 12:00
2024/04/27 09:30
2024/04/27 09:30
2024/04/27 10:00
2024/04/27 16:00
2024/04/28 17:00
2024/04/29 03:00
2024/04/29 03:00
2024/04/29 09:00
2024/04/29 09:00

停止区分
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
単日
単日
単日
毎日
連続
単日
毎日
単日
単日
連続
単日
連続
毎日
単日
単日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日

作業箇所(作業設備)
新北信変
川越変
新北信変
東名古屋変
知多火力変
東名古屋変
知多火力変
伊勢開
東部変
伊勢開
東部変
川越変
川越変
東部変
川越変
北部西濃 1L
南信変
佐久幹 2L
亀山西名古屋 1L
西名古屋変
亀山変
湖西三河 1L
佐久幹 1L
南信変
信濃東信 2L
湖西変
信濃東信 2L
湖西三河 1L
信濃変
東信変
東信変
東信変
愛岐幹 2L
亀山西名古屋 2L
西名古屋変
西名古屋変
亀山変
西名古屋変
西名古屋変
亀山変
西名古屋変
西名古屋変
愛岐幹 1L
亀山西名古屋 1L
駿河東清水 1L
鈴鹿幹 1L
新北信変
西部変
鈴鹿開
鈴鹿開
新北信変
信濃変
三河変
三河変
三河変
三河変

停電区間（停電設備）
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 知多火力 1L
275kV 知多火力 1L
275kV 知多火力 2L
275kV 知多火力 2L
275kV 伊勢南勢 1L 構内
275kV 甲ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 伊勢南勢 2L 構内
275kV 東名古屋東部 1L 線路
275kV 川越火力 1L
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 東名古屋東部 2L 線路
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 北部西濃 1L 全線
500kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 佐久幹 2L 全線
275kV 亀山西名古屋 1L 全線
275kV 亀山西名古屋 1L
275kV 亀山西名古屋 1L
275kV 湖西三河 1L 全線
275kV 佐久幹 1L 全線
500kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 信濃東信 2L 全線
275kV 湖西三河 1L 全線
275kV 信濃東信 2L 全線
275kV 湖西三河 1L 全線
275kV 信濃東信 2L
275kV 信濃東信 2L
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 乙 ＢＵＳ
500kV 愛岐幹 2L 全線
275kV 亀山西名古屋 2L 全線
275kV 亀山西名古屋 2L 構内
275kV 乙Ｂ ＢＵＳ
275kV 亀山西名古屋 2L
275kV 亀山西名古屋 2L
275kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 亀山西名古屋 2L
275kV 甲Ｂ ＢＵＳ
500kV 愛岐幹 1L 全線
275kV 亀山西名古屋 1L 全線
275kV 駿河東清水 1L 全線
275kV 鈴鹿幹 1L 全線
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 鈴鹿幹 1L
275kV 鈴鹿幹 1L
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 乙 ＢＵＳ
500kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
95

作業内容
２７５ｋＶ保護盤取替
川越火力１Ｌ関係機器点検（乙）２７５ｋＶ保護盤取替
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
２７５ｋＶ甲ＡＢセクション関係機器点検
開閉試験
２７５ｋＶ東名古屋東部１Ｌ関係機器点検
川越火力１Ｌ関係機器点検（甲）川越火力１Ｌ関係機器点検（甲）２７５ｋＶ東名古屋東部２Ｌ関係機器点検
川越火力１Ｌ関係機器点検（乙）鉄塔防錆塗装南信変 制御・保護盤取替 Ａブスタイ切替
落氷防止ネット点検補修
鉄塔防錆塗装開閉試験
開閉試験
湖西三河線 湖西変〜Ｎｏ１０間架空地線張替
落氷防止ネット点検補修
南信変 制御・保護盤取替 Ｂブスタイ切替
ジャンパ補強線取替
ＣＢ０４２点検Ａ・作動油交換，ＧＣＳ点検Ａ
落氷防止ネット点検補修
鉄塔防錆塗装開閉試験
開閉試験
ＧＣＢ２００Ｂｇコーキング・ＧＩＳ点検
ＧＣＢ２００Ｂｇコーキング・ＧＩＳ点検
がいし絶縁抵抗測定
鉄塔防錆塗装亀山西名２Ｌ関係機器点検
亀山西名２Ｌ関係機器点検
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
亀山西名２Ｌ関係機器点検
亀山西名２Ｌ関係機器点検
がいし絶縁抵抗測定
鉄塔防錆塗装がいし絶縁抵抗測定
鉄塔防錆塗装２７５ｋＶ保護盤取替
開閉試験
開閉試験
開閉試験
２７５ｋＶ保護盤取替
電気所ＩＴＶシステム改修工事
三河変５・６Ｂ取替（絶縁耐力試験）三河変５・６Ｂ取替（絶縁耐力試験）三河変５・６Ｂ取替（潮流試験）
三河変５・６Ｂ取替（潮流試験）

発電制約
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有

制約有

制約有

申請区分
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
新規
新規
新規
新規
新規
変更
変更
新規
新規
変更
新規
新規
新規
新規
変更
変更
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
04518230451266
0451266
0451049
045119304514480451463045323104532310453231045136204534900451268
04512680451018045101804511860451008
0451130
045141104514640451347045134104509880451194
04513420451450
0451462045126904512690451238
04511360451293045098904509890450989045099004510500451051
0451051
04510560451338
045134004509850451225
0451299
0451301
0451301
04510130451113045156204515640451650
045126204512620451390

エリア
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部

作業開始日時2024/04/29 08:00
2024/04/29 09:00
2024/04/29 13:00
2024/04/30 09:00
2024/05/01 08:00
2024/05/01 08:00
2024/05/01 08:00
2024/05/01 08:00
2024/05/01 08:00
2024/05/01 08:00
2024/05/02 08:00
2024/05/02 08:00
2024/05/02 09:00
2024/05/02 13:00
2024/05/03 08:00
2024/05/03 08:00
2024/05/03 08:00
2024/05/03 09:00
2024/05/03 09:00
2024/05/03 09:00
2024/05/03 09:00
2024/05/03 18:00
2024/05/04 07:30
2024/05/04 08:00
2024/05/04 08:00
2024/05/04 08:00
2024/05/04 08:00
2024/05/04 08:00
2024/05/04 09:00
2024/05/04 13:00
2024/05/06 09:00
2024/05/07 09:00
2024/05/08 08:00
2024/05/08 15:00
2024/05/08 15:00
2024/05/08 15:00
2024/05/08 15:00
2024/05/08 16:00
2024/05/08 16:00
2024/05/08 16:00
2024/05/09 08:00
2024/05/09 08:00
2024/05/09 08:30
2024/05/09 09:00
2024/05/09 09:00
2024/05/09 09:00
2024/05/09 09:00
2024/05/09 09:00
2024/05/11 08:00
2024/05/11 08:00
2024/05/11 08:00
2024/05/11 08:00
2024/05/11 08:00
2024/05/11 09:00
2024/05/11 09:00
2024/05/11 09:00

作業終了日時2024/05/01 20:00
2024/04/29 12:00
2024/04/29 16:00
2024/05/06 17:00
2024/05/03 16:00
2024/05/01 08:30
2024/05/01 08:30
2024/05/01 18:00
2024/05/01 18:00
2024/05/01 18:00
2024/05/02 18:00
2024/05/02 08:30
2024/05/02 12:00
2024/05/02 16:00
2024/05/03 18:00
2024/05/03 18:00
2024/05/12 17:00
2024/05/06 17:00
2024/05/05 17:00
2024/05/03 09:30
2024/05/03 09:30
2024/05/03 18:30
2024/05/04 08:00
2024/05/06 18:00
2024/05/06 16:00
2024/05/04 08:30
2024/05/04 08:30
2024/05/04 08:30
2024/05/04 12:00
2024/05/04 16:00
2024/05/11 17:00
2024/05/07 17:00
2024/05/10 17:00
2024/05/08 16:00
2024/05/08 16:00
2024/05/08 16:00
2024/05/08 16:00
2024/05/08 17:00
2024/05/08 17:00
2024/05/08 17:00
2024/05/09 17:00
2024/05/09 08:30
2024/05/09 09:00
2024/05/31 17:00
2024/05/18 17:00
2024/05/09 17:00
2024/05/09 17:00
2024/05/09 17:00
2024/05/11 17:00
2024/05/11 18:00
2024/05/11 08:30
2024/05/11 08:30
2024/05/11 08:30
2024/05/12 17:00
2024/05/11 12:00
2024/05/11 15:00

停止区分
連続
単日
単日
連続
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
毎日
毎日
単日
単日
単日
単日
連続
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
単日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
単日
単日

作業箇所(作業設備)
南信変
新北信変
新北信変
南信変
伊勢幹 1L
伊勢開
鈴鹿開
碧南変
碧南変
碧南変
碧南変
碧南変
新北信変
新北信変
碧南変
碧南変
湖西三河 2L
駿河東清水 2L
鈴鹿幹 2L
西部変
鈴鹿開
上越火発
東信変
東信変
伊勢幹 2L
東信変
伊勢開
鈴鹿開
新北信変
新北信変
西部変
亀山西名古屋 2L
湖西三河 2L
下伊那変
下伊那変
下伊那変
下伊那変
下伊那変
下伊那変
下伊那変
湖西変
東信変
東信変
東信変
新名古屋火発
下伊那変
下伊那変
下伊那変
北部西濃 1L
東部変
東部変
額田開
東豊田変
新北信変
新北信変
東信新北信 1L

停電区間（停電設備）
500kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 乙 ＢＵＳ
500kV 甲ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 伊勢幹 1L 全線
275kV 伊勢幹 1L 構内
275kV 伊勢幹 1L 構内
275kV 甲ＡＣ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 甲Ｃ ＢＵＳ
275kV 甲Ａ ＢＵＳ
275kV Ｃ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV Ｃ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 乙Ｃ ＢＵＳ
275kV Ｃ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 湖西三河 2L 全線
275kV 駿河東清水 2L 全線
275kV 鈴鹿幹 2L 全線
275kV 鈴鹿幹 2L
275kV 鈴鹿幹 2L
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ 構内
275kV １ 調相変圧器
275kV ２ 調相変圧器
275kV 伊勢幹 2L 全線
275kV ２ 調相変圧器
275kV 伊勢幹 2L 構内
275kV 伊勢幹 2L 構内
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 乙 ＢＵＳ
500kV 西部幹 1L
275kV 亀山西名古屋 2L 全線
275kV 湖西三河 2L 全線
500kV 下伊那分岐 2L 構内
500kV 甲 ＢＵＳ
500kV 乙 ＢＵＳ
500kV ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV 甲 ＢＵＳ
500kV 乙 ＢＵＳ
275kV 湖西三河 2L 全線
275kV ２ ＳＶＣ
275kV ３ ＳＶＣ
275kV １ ＳＶＣ
275kV 甲 ＢＵＳ
500kV ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV 甲 ＢＵＳ
500kV 乙 ＢＵＳ
275kV 北部西濃 1L 全線
275kV 東部額田 1L 線路
275kV 東部額田 1L
275kV 東部額田 1L
275kV 東豊田分岐 1L 構内
275kV 東信新北信 1L 全線
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 東信新北信 1L 全線
96

作業内容
機器点検（５００２ブロック）
２７５ｋＶ保護盤取替
２７５ｋＶ保護盤取替
南信変 制御・保護盤取替 南信幹１Ｌ、甲セクション切替
鉄塔防錆塗装工事
開閉試験
開閉試験
２７５ｋＶ甲ＡＣブスセク関係機器点検
２７５ｋＶ甲ＡＣブスセク関係機器点検
２７５ｋＶ甲ＡＣブスセク関係機器点検
２７５ｋＶ５Ｇ・Ｃブスタイ機器点検（甲ＬＳ・ＧＩＳ）
開閉試験
２７５ｋＶ保護盤取替
２７５ｋＶ保護盤取替
２７５ｋＶ５Ｇ・Ｃブスタイ機器点検（乙ＬＳ・ＧＩＳ点検）
２７５ｋＶ５Ｇ・Ｃブスタイ機器点検（乙ＬＳ・ＧＩＳ点検）
湖西三河線 湖西変〜Ｎｏ１０間架空地線張替がいし絶縁抵抗測定
鉄塔防錆塗装開閉試験
開閉試験
稀頻度開閉遮断器（ＣＢ１００）開閉試験
開閉試験（１調相変圧器）
ＧＣＢ０９４ＢＯＸ細、ＧＳ６９４、６９６、６９８普点
鉄塔防錆塗装工事
開閉試験（２調相変圧器）
開閉試験
開閉試験
２７５ｋＶ保護盤取替
２７５ｋＶ保護盤取替
５００ｋＶ西部幹１Ｌ不具合対策
鉄塔防錆塗装鉄塔防錆塗装絶縁耐力試験（５００ｋＶ設備）
絶縁耐力試験（５００ｋＶ設備）
絶縁耐力試験（５００ｋＶ設備）
絶縁耐力試験（５００ｋＶ設備）
絶縁耐力試験（１Ｂ、２Ｂ、１５４ｋＶ、７０ｋＶ設備）
絶縁耐力試験（１Ｂ、２Ｂ、１５４ｋＶ、７０ｋＶ設備）
絶縁耐力試験（１Ｂ、２Ｂ、１５４ｋＶ、７０ｋＶ設備）
ＣＢ０４４点検Ａ・作動油交換，ＧＣＳ点検Ａ
開閉試験（２ＳＶＣ）開閉試験（３ＳＶＣ）
１ＳＶＣ普通点検
発電機断路器（甲）特別点検
ＧＩＳ課電試験、実負荷試験（タップ差横流測定）
ＧＩＳ課電試験、実負荷試験（タップ差横流測定）
ＧＩＳ課電試験、実負荷試験（タップ差横流測定）
北部西濃線 鉄塔防錆塗装
２７５ｋＶ東部額田１Ｌ関係機器点検
開閉試験
開閉試験
開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ０３６）２７５ｋＶ保護盤取替
２７５ｋＶ保護盤取替
架線金具補修

発電制約
制約有
制約有

制約有
制約有

制約有
制約有

制約有

制約有
制約有
制約有

制約有
制約有

制約有

制約有
制約有
制約有
制約有

制約有

制約有
制約有
制約有

申請区分
変更
新規
新規
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
新規
変更
変更
変更
変更
新規
新規
新規
変更
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
変更
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
変更
新規
新規
新規
新規
更新
新規
新規
新規
新規
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
045155604533930451651
045126204510110451091
045111404515650451566
045165204512390451091
04512720451058
0451151
04515970455285045139604512730451263045126304515570453394
04512630451275045161304516130451274
0451208
0451614045161404509770450991
0450991
0450991
0450992
04512150451014045111704512160451526
04512700451391
045111904509760451118045121704515300450975
04512710451120045112704511270451505
0451507
0451508

エリア
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部

作業開始日時2024/05/11 09:00
2024/05/11 09:00
2024/05/11 10:00
2024/05/11 13:00
2024/05/12 08:00
2024/05/12 08:00
2024/05/12 08:00
2024/05/12 08:00
2024/05/12 08:00
2024/05/12 08:00
2024/05/12 09:00
2024/05/12 13:00
2024/05/13 08:00
2024/05/13 09:00
2024/05/13 09:00
2024/05/13 09:00
2024/05/13 13:00
2024/05/14 09:00
2024/05/18 08:00
2024/05/18 09:00
2024/05/18 09:00
2024/05/18 09:00
2024/05/18 09:00
2024/05/18 13:00
2024/05/19 08:00
2024/05/20 09:00
2024/05/20 09:00
2024/05/21 08:00
2024/05/21 09:00
2024/05/22 09:00
2024/05/22 09:00
2024/05/23 07:00
2024/05/23 09:00
2024/05/23 09:00
2024/05/23 09:00
2024/05/23 09:00
2024/05/24 08:00
2024/05/25 08:00
2024/05/25 08:00
2024/05/25 08:00
2024/05/25 08:00
2024/05/25 09:00
2024/05/25 09:00
2024/05/25 16:00
2024/05/26 07:00
2024/05/26 08:00
2024/05/26 08:00
2024/05/26 08:00
2024/05/26 09:00
2024/05/26 09:00
2024/05/26 16:00
2024/05/27 09:00
2024/05/27 09:00
2024/05/27 09:00
2024/05/27 09:00
2024/05/27 09:00

作業終了日時2024/05/11 09:30
2024/05/12 17:00
2024/05/11 10:30
2024/05/11 16:00
2024/05/12 17:00
2024/05/12 12:00
2024/05/12 18:00
2024/05/12 08:30
2024/05/12 08:30
2024/05/12 08:30
2024/05/17 17:00
2024/05/12 17:00
2024/05/15 17:00
2024/06/17 17:00
2024/06/11 17:00
2024/05/13 17:00
2024/05/13 16:00
2024/05/14 17:00
2024/05/18 17:00
2024/05/19 17:00
2024/05/18 12:00
2024/05/18 09:30
2024/05/19 17:00
2024/05/18 16:00
2024/05/19 17:00
2024/05/20 10:00
2024/05/20 10:00
2024/05/23 17:00
2024/05/23 17:00
2024/05/22 10:00
2024/05/22 10:00
2024/05/25 18:00
2024/05/27 17:00
2024/05/27 17:00
2024/05/27 17:00
2024/05/27 17:00
2024/05/27 18:00
2024/05/26 17:00
2024/05/25 16:00
2024/05/25 18:00
2024/05/25 08:30
2024/05/25 17:00
2024/05/26 17:00
2024/05/25 16:10
2024/05/28 18:00
2024/05/26 16:00
2024/05/26 18:00
2024/05/26 08:30
2024/05/28 18:00
2024/05/26 17:00
2024/05/26 16:10
2024/05/31 17:00
2024/05/31 17:00
2024/05/27 09:30
2024/05/27 09:30
2024/05/27 09:30

停止区分
単日
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
単日
毎日
連続
連続
単日
単日
単日
単日
連続
単日
単日
連続
単日
単日
単日
単日
毎日
毎日
単日
単日
連続
連続
連続
連続
連続
連続
毎日
単日
単日
単日
単日
毎日
単日
連続
単日
単日
単日
連続
単日
単日
連続
連続
単日
単日
単日

作業箇所(作業設備)
東信変
東信新北信 1L
東豊田変
新北信変
北部西濃 1L
中信変
東部変
東部変
額田開
東豊田変
西部変
中信変
北部西濃 1L
新三河変
新三河変
東信変
東信変
新三河変
北部西濃 1L
新北信変
新北信変
東信変
東信新北信 2L
新北信変
北部西濃 1L
南勢変
南勢変
北部西濃 2L
北部西濃 2L
南勢変
南勢変
信濃変
下伊那変
下伊那変
下伊那変
下伊那変
犬山変
北部西濃 2L
東名古屋東部 1L
犬山変
犬山変
新北信変
北部西濃 2L
東名古屋東部 1L
信濃変
東名古屋東部 2L
犬山変
犬山変
信濃変
新北信変
東名古屋東部 2L
金山変
金山変
金山変
金山変
松ケ枝変

停電区間（停電設備）
275kV 東信新北信 1L
275kV 東信新北信 1L 全線
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 北部西濃 1L 全線
275kV 甲Ｂ ＢＵＳ
275kV 東部額田 2L 線路
275kV 東部額田 2L
275kV 東部額田 2L
275kV 東豊田分岐 2L 構内
500kV 西部幹 2L
275kV 乙Ｂ ＢＵＳ
275kV 北部西濃 1L 全線
275kV ３ ＢＡＮＫ
275kV ３ ＢＡＮＫ
275kV １ ＳＶＣ
275kV １ ＳＶＣ
275kV ３ ＢＡＮＫ
275kV 北部西濃 1L 全線
275kV 東信新北信 2L 全線
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 東信新北信 2L
275kV 東信新北信 2L 全線
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 北部西濃 1L 全線
275kV Ａ ＢＵＳ
275kV 伊勢南勢 1L 構内
275kV 北部西濃 2L 全線
275kV 北部西濃 2L 全線
275kV Ｃ ＢＵＳ
275kV 伊勢南勢 2L 構内
275kV 佐久幹 2L 全線
500kV 下伊那分岐 2L 構内
500kV 甲 ＢＵＳ
500kV 乙 ＢＵＳ
500kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 北部西濃 2L 全線
275kV 東名古屋東部 1L 全線
275kV 甲Ａ ＢＵＳ
275kV 甲ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 北部西濃 2L 全線
275kV 東名古屋東部 1L 全線
275kV 佐久幹 1L 全線
275kV 東名古屋東部 2L 全線
275kV 乙Ａ ＢＵＳ
275kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 佐久幹 1L 全線
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 東名古屋東部 2L 全線
275kV 金山松ケ枝 1L 構内
275kV 梅森金山 1L 構内
275kV 金山松ケ枝 1L
275kV 梅森金山 1L
275kV 金山松ケ枝 1L
97

作業内容
開閉試験
航空障害標識塗装開閉試験（甲・乙・ＣＢ２００）
２７５ｋＶ保護盤取替
北部西濃線 鉄塔防錆塗装
中信変ＳＶＣ制御盤・保護盤取替／２７５ＰＴ ＳＶＣ関連盤切離
２７５ｋＶ東部額田２Ｌ関係機器点検
開閉試験
開閉試験
開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ０３８）
５００ｋＶ西部幹２Ｌ不具合対策
中信変ＳＶＣ制御盤・保護盤取替／２７５ＰＴ ＳＶＣ関連盤切離
北部西濃線 鉄塔防錆塗装
３ＢＴｒ三次ＧＩＳ取替・７７ｋＶ電力ケーブル取替
３Ｂ防音建屋屋根防水改良工事
ＧＣＢ１９２、３９２遮断器Ａ点検
リレー点検（Ｓ−１ＳＴｒＨＶ単モ，ＷＨ計計器校正）
３ＢＴｒ中性点接続導体修理
北部西濃線 鉄塔防錆塗装
２７５ｋＶ保護盤取替
２７５ｋＶ保護盤取替
開閉試験
航空障害標識塗装
２７５ｋＶ保護盤取替
北部西濃線 鉄塔防錆塗装
伊勢南勢線Ｎ−ＦＬ ＰＴ切離し
伊勢南勢線Ｎ−ＦＬ ＰＴ切離し
北部西濃線 鉄塔防錆塗装
鉄塔防錆塗装伊勢南勢線Ｎ−ＦＬ ＰＴ切離し
伊勢南勢線Ｎ−ＦＬ ＰＴ切離し
機器点検（０４４ブロック点検）
ＧＩＳ課電試験
ＧＩＳ課電試験
ＧＩＳ課電試験
ＧＩＳ課電試験
ＣＢ１００電装品取替、Ａ点検
北部西濃線 鉄塔防錆塗装
東名古屋東部線Ｎｏ２４ １Ｌ Ｊ−ｉｎ
甲１００電装品取替、ＢＯＸ細
開閉試験
２７５ｋＶ保護盤取替
鉄塔防錆塗装東名東部線１Ｌ 試加圧試験
機器点検（０４２ブロック点検）
東名古屋東部線Ｎｏ２４ ２Ｌ Ｊ−ｉｎ
乙１００電装品取替、ＢＯＸ細
開閉試験
機器点検（０４２ブロック点検）
２７５ｋＶ保護盤取替
東名東部線２Ｌ 試加圧試験
機器点検／B010・B052・B062 電装品取替、普通点検ほか
機器点検／B010・B052・B062 電装品取替、普通点検ほか
開閉試験
開閉試験
開閉試験

発電制約
制約有
制約有
制約有

制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有

制約有
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

申請区分
新規
変更
新規
新規
新規
新規
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
変更
新規
変更
変更
新規
変更
変更
新規
新規
変更
変更
変更
新規
新規
新規
新規
変更
新規
新規
変更
新規
新規
新規
新規
変更
新規
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0451511045151404515180451513045151504515170451516045152104515190451520045152204515220451076045528304510030451077045100704510150451100
0451335
0451335
0451265045126504513360451336045111604509780451126
0451126
0451184
0451506
0451509
0451510045151204510590451004
0451404
0451403
0451400
045140204509640451060
0451006
0451401
0451405
045099304509930450994
0450994
0450994
0450995
04513390451339045126704512670451337

エリア
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部

作業開始日時2024/05/27 09:00
2024/05/27 09:30
2024/05/27 09:30
2024/05/27 10:00
2024/05/27 10:00
2024/05/27 10:30
2024/05/27 11:00
2024/05/27 11:00
2024/05/27 11:30
2024/05/27 11:30
2024/05/27 13:00
2024/05/27 13:00
2024/05/28 09:00
2024/05/28 09:00
2024/05/28 09:30
2024/05/29 09:00
2024/05/29 09:30
2024/06/01 08:00
2024/06/01 08:00
2024/06/01 08:00
2024/06/01 08:00
2024/06/01 09:00
2024/06/01 13:00
2024/06/02 08:00
2024/06/02 08:00
2024/06/03 08:00
2024/06/03 09:00
2024/06/03 09:00
2024/06/03 09:00
2024/06/03 09:00
2024/06/03 09:00
2024/06/03 09:00
2024/06/03 09:00
2024/06/03 09:00
2024/06/04 09:00
2024/06/04 09:30
2024/06/04 10:00
2024/06/04 10:30
2024/06/04 11:00
2024/06/04 11:30
2024/06/05 09:00
2024/06/05 09:00
2024/06/05 09:30
2024/06/05 11:00
2024/06/05 11:30
2024/06/06 15:00
2024/06/06 15:00
2024/06/06 16:00
2024/06/06 16:00
2024/06/06 16:00
2024/06/06 16:00
2024/06/08 08:00
2024/06/08 08:00
2024/06/08 09:00
2024/06/08 13:00
2024/06/09 08:00

作業終了日時2024/05/27 09:30
2024/05/27 10:00
2024/05/27 10:00
2024/05/27 10:30
2024/05/27 10:30
2024/05/27 11:00
2024/05/27 11:30
2024/05/27 11:30
2024/05/27 12:00
2024/05/27 12:00
2024/05/27 13:30
2024/05/27 13:30
2024/05/28 12:00
2024/06/03 17:00
2024/05/28 16:00
2024/05/29 12:00
2024/05/29 16:00
2024/06/02 17:00
2024/06/01 18:00
2024/06/01 18:00
2024/06/01 18:00
2024/06/01 12:00
2024/06/01 16:00
2024/06/02 18:00
2024/06/02 18:00
2024/06/07 18:00
2024/06/10 15:00
2024/06/07 17:00
2024/06/07 17:00
2024/06/03 17:00
2024/06/03 09:30
2024/06/03 09:30
2024/06/03 09:30
2024/06/03 09:30
2024/06/04 17:00
2024/06/04 16:00
2024/06/04 10:30
2024/06/04 11:00
2024/06/04 11:30
2024/06/04 12:00
2024/06/06 17:00
2024/06/05 17:00
2024/06/05 16:00
2024/06/05 11:30
2024/06/05 12:00
2024/06/06 16:00
2024/06/06 16:00
2024/06/06 17:00
2024/06/06 17:00
2024/06/06 17:00
2024/06/06 17:00
2024/06/08 18:00
2024/06/08 18:00
2024/06/08 12:00
2024/06/08 16:00
2024/06/09 18:00

停止区分
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
単日
単日
単日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
毎日
連続
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日

作業箇所(作業設備)
梅森開
東部変
北豊田変
東部変
北豊田変
北豊田変
北豊田変
梅森開
梅森開
北豊田変
梅森開
梅森開
東部幹 1L
南信変
金山松ケ枝 1L
東部幹 2L梅森金山 1L
北部西濃 2L
愛知変
北部変
北部変
新北信変
新北信変
北部変
北部変
東部変
越美幹 2L金山変
金山変
越美幹 2L
金山変
金山変
松ケ枝変
梅森開
越美幹 1L
金山松ケ枝 2L
西部変
西部変
西部変
西部変
北部変
越美幹 2L梅森金山 2L
西部変
西部変
下伊那変
下伊那変
下伊那変
下伊那変
下伊那変
下伊那変
北部変
北部変
新北信変
新北信変
北部変

停電区間（停電設備）
275kV 梅森金山 1L
275kV 東部北豊田 1L
275kV 東部北豊田 1L
275kV 東部北豊田 2L
275kV 東部北豊田 2L
275kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 北豊田梅森 1L
275kV 北豊田梅森 1L
275kV 北豊田梅森 2L
275kV 北豊田梅森 2L
275kV ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV ＢＣ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
500kV 東部幹 1L 全線
500kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 金山松ケ枝 1L 全線
500kV 東部幹 2L 全線
275kV 梅森金山 1L 全線
275kV 北部西濃 2L 全線
500kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 北部中濃 1L 構内
275kV 甲Ａ ＢＵＳ
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 北部中濃 1L 構内
275kV 乙Ａ ＢＵＳ
500kV 東部幹 2L 全線
500kV 越美幹 2L 全線
275kV 金山松ケ枝 2L 構内
275kV 梅森金山 2L 構内
500kV 越美幹 2L 全線
275kV 金山松ケ枝 2L
275kV 梅森金山 2L
275kV 金山松ケ枝 2L
275kV 梅森金山 2L
500kV 越美幹 1L 全線
275kV 金山松ケ枝 2L 全線
275kV 甲ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV 東部幹 2L 全線
500kV 越美幹 2L 全線
275kV 梅森金山 2L 全線
500kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV 甲 ＢＵＳ
500kV 乙 ＢＵＳ
500kV 下伊那分岐 1L 構内
500kV 甲 ＢＵＳ
500kV 乙 ＢＵＳ
500kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 北部中濃 2L 構内
275kV 甲Ａ ＢＵＳ
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 北部中濃 2L 構内
98

作業内容
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
がいし絶縁抵抗測定
南信変 制御・保護盤取替 南信幹２Ｌ、乙セクション切替
特別点検（ＯＦケーブル採油）
がいし絶縁抵抗測定
特別点検（ＯＦケーブル採油）
北部西濃線 鉄塔防錆塗装
愛知変 ５００ｋＶ Ｂブスタイ機器点検
０４２関係機器点検（甲０４２普点・電装品）
０４２関係機器点検（甲０４２普点・電装品）
２７５ｋＶ保護盤取替
２７５ｋＶ保護盤取替
０４２関係機器点検（乙０４２普点・電装品）
０４２関係機器点検（乙０４２普点・電装品）
５００ｋＶ東部幹２Ｌ関係機器点検
がいし絶縁抵抗測定
機器点検／B020・B054・B064 電装品取替、普通点検ほか
機器点検／B020・B054・B064 電装品取替、普通点検ほか
架線金具補修
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
がいし絶縁抵抗測定
特別点検（ＯＦケーブル採油）
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
５０３４関係機器点検（ＧＣＢＡ点、ＧＣＳＡ点、欠相）
がいし絶縁抵抗測定
特別点検（ＯＦケーブル採油）
開閉試験
開閉試験
検相（下伊那分岐２Ｌ）
検相（下伊那分岐２Ｌ）
実負荷測定（送電線充電電流測定）
実負荷測定（送電線充電電流測定）
実負荷測定（送電線充電電流測定）
実負荷測定（送電線充電電流測定）
０４４関係機器点検（甲０４４普点・電装品）
０４４関係機器点検（甲０４４普点・電装品）
２７５ｋＶ保護盤取替
２７５ｋＶ保護盤取替
０４４関係機器点検（乙０４４普点・電装品）

発電制約
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有

制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有
制約有

制約有
制約有

申請区分
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
新規
新規
変更
新規
新規
新規
新規
新規
変更
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
新規
新規
新規
新規
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
変更
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
045133704509680450968
045112904509990450968
04511280451000
045528804509700450970045097004509650450979
045118204515250451527
0451212045129004513700451524045137104512140451213045097104551430455143045137204513720451451
0451457045145204514550451456045136904513690451368045514404551440451203
0451204
04510920451092
045113104509960451101
04513990450947045102204512210451408
04553750450984045105204510550451055

エリア
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部

作業開始日時2024/06/09 08:00
2024/06/10 08:00
2024/06/10 08:00
2024/06/10 08:00
2024/06/10 09:00
2024/06/10 13:00
2024/06/12 08:00
2024/06/12 09:00
2024/06/12 09:00
2024/06/13 08:00
2024/06/13 08:00
2024/06/13 13:00
2024/06/17 09:00
2024/06/17 09:00
2024/06/17 09:00
2024/06/20 07:30
2024/06/20 07:30
2024/06/20 08:00
2024/06/20 08:00
2024/06/20 08:00
2024/06/20 08:00
2024/06/20 13:00
2024/06/21 08:00
2024/06/22 08:00
2024/06/24 09:00
2024/06/25 08:00
2024/06/25 08:00
2024/06/25 09:00
2024/06/25 09:00
2024/06/25 10:00
2024/06/25 10:00
2024/06/25 10:30
2024/06/25 10:30
2024/06/25 11:00
2024/06/25 13:00
2024/06/25 13:00
2024/06/25 18:00
2024/06/28 08:00
2024/06/28 08:00
2024/07/29 06:00
2024/07/30 06:00
2024/09/08 08:00
2024/09/08 13:00
2024/09/09 09:00
2024/09/10 09:00
2024/09/11 08:00
2024/09/11 08:30
2024/09/11 09:00
2024/09/11 09:00
2024/09/11 09:00
2024/09/11 09:00
2024/09/12 09:00
2024/09/13 10:00
2024/09/16 09:00
2024/09/16 09:00
2024/09/16 09:00

作業終了日時2024/06/09 18:00
2024/06/12 18:00
2024/06/10 12:00
2024/06/11 18:00
2024/06/10 18:00
2024/06/10 17:00
2024/06/13 18:00
2024/06/12 18:00
2024/06/12 17:00
2024/06/15 18:00
2024/06/13 12:00
2024/06/13 17:00
2024/06/18 17:00
2024/06/22 15:00
2024/06/19 17:00
2024/06/20 08:00
2024/06/20 08:00
2024/06/23 18:00
2024/06/27 17:00
2024/06/20 13:00
2024/06/20 08:30
2024/06/20 18:00
2024/06/21 18:00
2024/06/22 18:00
2024/06/24 17:00
2024/06/27 18:00
2024/06/27 18:00
2024/06/25 13:00
2024/06/25 13:00
2024/06/25 10:30
2024/06/25 10:30
2024/06/25 11:00
2024/06/25 11:00
2024/06/25 11:30
2024/06/25 18:00
2024/06/25 18:00
2024/06/27 18:00
2024/06/28 18:00
2024/06/28 18:00
2024/07/29 12:00
2024/07/30 12:00
2024/09/08 12:00
2024/09/08 17:00
2024/09/09 17:00
2024/09/10 17:00
2024/09/14 18:00
2024/09/11 09:00
2024/10/15 17:00
2024/09/20 17:00
2024/09/11 17:00
2024/09/11 09:30
2024/09/13 17:00
2024/09/13 16:00
2024/09/24 17:00
2024/09/24 17:00
2024/09/24 17:00

停止区分
単日
連続
単日
連続
単日
単日
連続
単日
単日
連続
単日
単日
連続
毎日
毎日
単日
単日
連続
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
単日
連続
連続
単日
単日
毎日
単日
連続
毎日
毎日

作業箇所(作業設備)
北部変
岐阜開
岐阜開
東海変
知多第二東海 1L
岐阜開
東海変
知多第二東海 2L
西濃西部 1L
岐阜開
岐阜開
岐阜開
北部変
越美幹 1L越美幹 1L
中名古屋開
犬山変
犬山変
犬山電名 1L
電源名古屋変
犬山変
電源名古屋変
犬山変
犬山変
北部変
佐久変
佐久変
電源名古屋変電源名古屋変
伊勢開
尾鷲変
伊勢開
尾鷲変
尾鷲変
電源名古屋変電源名古屋変電源名古屋変
佐久変
佐久変
田原変
田原変
中信変
中信変
東海変
電名瀬戸 1L
中名古屋開
西部変
西部変
愛知変
電名瀬戸 2L
西部変
愛知瀬戸 1L
東栄変
豊根連絡 2L
東栄変
東栄変

停電区間（停電設備）
275kV 乙Ａ ＢＵＳ
500kV 愛岐幹 1L 全線
500kV 甲Ａ ＢＵＳ
275kV 知多第二東海 1L 構内
275kV 知多第二東海 1L 全線
500kV 乙Ａ ＢＵＳ
275kV 知多第二東海 2L 構内
275kV 知多第二東海 2L 全線
275kV 西濃西部 1L 全線
500kV 愛岐幹 2L 全線
500kV 甲Ａ ＢＵＳ
500kV 乙Ａ ＢＵＳ
500kV 東部幹 1L 全線
500kV 越美幹 1L 全線
500kV 越美幹 1L 全線
275kV 犬山電名 2L
275kV 犬山電名 2L
275kV 犬山電名 1L 線路
275kV 犬山電名 1L
275kV 甲２ ＢＵＳ
275kV 犬山電名 1L
275kV 乙２ ＢＵＳ
275kV 甲Ａ ＢＵＳ
275kV 乙Ａ ＢＵＳ
500kV 甲ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 甲２ ＢＵＳ
275kV ２ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 尾鷲伊勢 1L 構内
275kV 尾鷲伊勢 1L 構内
275kV 尾鷲伊勢 2L 構内
275kV 尾鷲伊勢 2L 構内
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 乙２ ＢＵＳ
275kV ２ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV ２ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 甲Ｂ ＢＵＳ
275kV 乙Ｂ ＢＵＳ
275kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 電名瀬戸 1L 全線
275kV 電名瀬戸 2L 構内
275kV １ ＢＡＮＫ
275kV ２ ＢＡＮＫ
275kV ４ ＢＡＮＫ
275kV 電名瀬戸 2L 全線
275kV ２ ＢＡＮＫ
275kV 愛知瀬戸 1L 全線
500kV 乙 ＢＵＳ
500kV 豊根連絡 2L 全線
500kV 甲 ＢＵＳ
500kV 豊根連絡 2L 構内
99

作業内容
０４４関係機器点検（乙０４４普点・電装品）
５０３６関係機器点検（ＧＣＢ５０３６普点、欠相、ＢＯＸ細）５０３６関係機器点検（ＧＣＢ５０３６普点、欠相、ＢＯＸ細）
機器点検／知多第二東海１Ｌ関係機器点検、三菱ＧＣＢ同形
ＣＨ絶縁油分析
５０３６関係機器点検（ＧＣＢ５０３６普点、欠相、ＢＯＸ細）
機器点検／知多第二東海２Ｌ関係機器点検、三菱ＧＣＢ同形
ＣＨ絶縁油分析
雪害対策
５０３８関係機器点検（ＧＣＢ５０３８普点、欠相、ＢＯＸ細）５０３８関係機器点検（ＧＣＢ５０３８普点、欠相、ＢＯＸ細）５０３８関係機器点検（ＧＣＢ５０３８普点、欠相、ＢＯＸ細）５０３２関係機器点検（ＧＣＢＡ点、ＧＣＳＡ点、欠相）
がいし絶縁抵抗測定
架線金具補修
開閉試験
開閉試験
ＬＥ０４２電装品取替、ＢＯＸ細 ＣＢ０４２電装品取替
電線路細密点検ほか
ＬＳ１１７点検開閉試験
ＬＳ２１７点検
甲０４２電装品取替、ＢＯＸ細乙０４２電装品取替、ＢＯＸ細５００４関係機器点検（ＧＣＢ５００４Ａ点、ＧＩＳＡ点、欠相）
ＧＣＢ１００・甲１００点検、電装品取替、ＧＩＳ点検ほか
ＧＣＢ１００・甲１００点検、電装品取替、ＧＩＳ点検ほか
ＬＳ１２０点検ほか
ＬＳ１２０点検ほか
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
ＬＳ２２０点検ほか
ＬＳ２２０点検ほか
Ｏ−２０点検乙１００点検、電装品取替、ＧＩＳ点検ほか
乙１００点検、電装品取替、ＧＩＳ点検ほか
甲０５０電装品取替
乙０５０電装品取替
中信変ＳＶＣ制御盤・保護盤取替／２７５ＢブスＰＴ取込
中信変ＳＶＣ制御盤・保護盤取替／２７５ＢブスＰＴ取込
機器点検／２７５ｋＶＡブスタイ関係機器点検
鉄塔防錆塗装ＣＢ０６電装品取替、ＢＯＸ細開閉試験
２Ｂ変圧器建屋屋根防水改良工事
制御保護盤取替のうち４Ｂ関係切替
鉄塔防錆塗装開閉試験
愛知瀬戸線 クリスマスツリー型ダンパ取替
５００ｋＶ乙ＰＴ取込
豊根連絡線２Ｌ側架空地線張替（ＯＰＧＷ）に伴う２Ｌ停止
豊根連絡線２Ｌ側架空地線張替（ＯＰＧＷ）に伴う２Ｌ保安停止
豊根連絡線２Ｌ側架空地線張替（ＯＰＧＷ）に伴う２Ｌ保安停止

発電制約

制約有

制約有

制約有
制約有
制約有

制約有

制約有
制約有

制約有

申請区分
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
新規
新規
変更
新規
新規
新規
新規
変更
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0451286
045098304553720451160
0451160
0451057045098204509820451057045144604555100451447045144904514540451483
0451485045148404514880451487
0451489
0451486
04514900451492
0451491
04514930451494
0451494
04514960451498
0451495
0451499
045123404552840451424045102504514270450952045134804513480451348045135604514750451479
0451474
04512850451068045107204510090451009
04515710451574045157004515730451009
0451205
0451558

エリア
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部

作業開始日時2024/09/18 08:00
2024/09/18 10:00
2024/09/19 09:00
2024/09/21 09:00
2024/09/21 09:00
2024/09/25 08:00
2024/09/25 09:00
2024/09/25 09:00
2024/09/25 13:00
2024/09/28 09:00
2024/09/28 09:00
2024/09/28 09:30
2024/09/28 09:30
2024/09/28 10:00
2024/09/29 08:00
2024/09/29 08:00
2024/09/29 08:30
2024/09/29 08:30
2024/09/29 09:00
2024/09/29 09:00
2024/09/29 09:30
2024/09/29 09:30
2024/09/29 09:30
2024/09/29 10:00
2024/09/29 10:00
2024/09/29 10:30
2024/09/29 10:30
2024/09/29 11:00
2024/09/29 11:00
2024/09/29 11:30
2024/09/29 11:30
2024/09/30 09:00
2024/09/30 09:00
2024/10/01 08:30
2024/10/01 09:00
2024/10/01 09:00
2024/10/01 10:00
2024/10/03 09:00
2024/10/03 09:00
2024/10/03 09:00
2024/10/03 09:00
2024/10/03 09:00
2024/10/03 09:00
2024/10/03 10:30
2024/10/04 08:00
2024/10/05 08:00
2024/10/05 08:00
2024/10/05 09:00
2024/10/05 09:00
2024/10/05 10:30
2024/10/05 10:30
2024/10/05 11:00
2024/10/05 11:00
2024/10/05 17:00
2024/10/07 08:00
2024/10/07 10:00

作業終了日時2024/10/01 17:00
2024/09/18 16:00
2024/09/20 17:00
2024/09/22 17:00
2024/09/22 17:00
2024/09/25 13:00
2024/09/27 17:00
2024/09/27 17:00
2024/09/25 17:00
2024/09/28 09:30
2024/09/28 09:30
2024/09/28 10:00
2024/09/28 10:00
2024/09/28 10:30
2024/09/29 08:30
2024/09/29 08:30
2024/09/29 09:00
2024/09/29 09:00
2024/09/29 09:30
2024/09/29 09:30
2024/09/29 10:00
2024/09/29 10:00
2024/09/29 10:00
2024/09/29 10:30
2024/09/29 10:30
2024/09/29 11:00
2024/09/29 11:00
2024/09/29 11:30
2024/09/29 11:30
2024/09/29 12:00
2024/09/29 12:00
2024/10/09 17:00
2024/10/02 17:00
2024/10/01 09:00
2024/10/10 17:00
2024/10/01 09:30
2024/10/01 12:00
2024/10/11 15:00
2024/10/11 15:00
2024/10/11 15:00
2024/10/11 15:00
2024/10/03 09:30
2024/10/03 09:30
2024/10/03 11:00
2024/10/19 17:00
2024/10/06 17:00
2024/10/06 17:00
2024/10/05 17:00
2024/10/05 17:00
2024/10/05 11:00
2024/10/05 11:00
2024/10/05 11:30
2024/10/05 11:30
2024/10/05 18:00
2024/10/09 17:00
2024/10/07 10:30

停止区分
連続
単日
毎日
連続
連続
単日
連続
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
連続
単日
連続
単日
単日
連続
連続
連続
連続
単日
単日
単日
連続
毎日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
単日

作業箇所(作業設備)
佐久間西幹里 1L
東栄変
愛知瀬戸 2L
川越変
川越変
三河変
東栄変
東栄変
三河変
伊勢開
中勢変
中勢変
伊勢開
伊勢開
松ケ枝変
名城変
名城変
松ケ枝変
松ケ枝変
東海変
東海変
東海変
下広井変
東海変
下広井変
下広井変
下広井変
下広井変
南武平町変
下広井変
南武平町変
豊根連絡 2L
東栄変
西名古屋変
愛知変
西名古屋変
西名古屋変
海部開
海部開
海部開
西尾張変
海部開
牛島町変
海部開
佐久間西幹里 2L
駿遠駿河 1L
駿遠駿河 1L
三河変
三河変
遠江変
三河変
遠江変
三河変
三河変
西部幹 2L
東部変

停電区間（停電設備）
275kV 佐久間西幹里 1L
500kV 甲 ＢＵＳ
275kV 愛知瀬戸 2L 全線
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 額田三河 1L 構内
500kV ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV 甲 ＢＵＳ
275kV 額田三河 2L 構内
275kV 伊勢中勢 1L 構内
275kV 伊勢中勢 1L 構内
275kV 伊勢中勢 2L 構内
275kV 伊勢中勢 2L 構内
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 名城松ケ枝 1L
275kV 名城松ケ枝 1L
275kV 名城松ケ枝 2L
275kV 名城松ケ枝 2L
275kV 東海松ヶ枝線
275kV 東海松ヶ枝線
275kV 東海下広井 1L
275kV 東海下広井 1L
275kV 東海下広井 1L
275kV 東海下広井 2L
275kV 東海下広井 2L
275kV Ａ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV Ｂ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 下広井南武平町 1L
275kV 下広井南武平町 1L
275kV 下広井南武平町 2L
275kV 下広井南武平町 2L
500kV 豊根連絡 2L 全線
500kV 豊根連絡 2L 線路
275kV 甲ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV ３ ＢＡＮＫ
275kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 西尾張海部 1L
275kV 海部牛島町 1L
275kV Ａ ＢＵＳ
275kV 西尾張海部 1L
275kV 海部牛島町 1L
275kV 海部牛島町 1L
275kV ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 佐久間西幹里 2L
275kV 駿遠駿河 1L 全線
275kV 駿遠駿河 1L 全線
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 三河遠江 1L
275kV 三河遠江 1L
275kV 三河遠江 2L
275kV 三河遠江 2L
275kV 乙 ＢＵＳ
500kV 西部幹 2L 区間停止
275kV １ ＢＡＮＫ
100

作業内容
電線路細密点検ほか
５００ｋＶ甲ＰＴ取込
愛知瀬戸線 クリスマスツリー型ダンパ取替
２７５ｋV ブスタイ関係機器点検
２７５ｋV ブスタイ関係機器点検
ＣＢ０３２，０３４点検Ａ
５００ｋＶブスタイ取込
５００ｋＶブスタイ取込
ＣＢ０３２，０３４点検Ａ
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
豊根連絡線２Ｌ側架空地線張替（ＯＰＧＷ）に伴う２Ｌ停止
ＧＷ布設に伴う接近停止
開閉試験
制御保護盤取替のうち３Ｂ関係切替
開閉試験
２７５ｋＶ乙ＡＢセクション関係機器点検
海部開閉所 275kV 保護盤取替／Ａブス関連保護盤取替
海部開閉所 275kV 保護盤取替／Ａブス関連保護盤取替
海部開閉所 275kV 保護盤取替／Ａブス関連保護盤取替
２７５ｋＶリレー盤取替／海部１Ｌ保護盤取替
開閉試験
開閉試験
開閉試験
電線路細密点検ほか
駿遠駿河Ｎｏ１９他鉄塔防錆塗装（第３期）
駿遠駿河Ｎｏ３１他鉄塔防錆塗装（第２期）
三河変５・６Ｂ取替（一次架線撤去，２７５ｋＶＰＴ切離し）
三河変５・６Ｂ取替（一次架線撤去，２７５ｋＶＰＴ切離し）
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
三河変５・６Ｂ取替（一次架線撤去，２７５ｋＶＰＴ切離し）
鉄塔防錆塗装
開閉試験

発電制約

制約有
制約有
制約有

制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有

制約有

申請区分
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
変更
変更
変更
新規
新規
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0451561045156304531770451189045349504534950453496045349604534960453496045349404534930453497045107004510730453255
04511460451001
04514970451500
045157804515820451580
045158104515830451584
04515790451586
04515850451146045095304511470451420045142504510020451501
0451502045099704512090451053
0451200
0451210045134304515320451535
0451537
0451202
045121804510690451074045107804534890450948045094804514130451432

エリア
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部

作業開始日時2024/10/07 10:30
2024/10/07 11:00
2024/10/09 08:00
2024/10/10 08:00
2024/10/10 09:30
2024/10/10 09:40
2024/10/10 09:50
2024/10/10 10:00
2024/10/10 10:10
2024/10/10 10:20
2024/10/10 10:30
2024/10/10 11:00
2024/10/10 11:30
2024/10/12 08:00
2024/10/12 08:00
2024/10/12 08:00
2024/10/12 09:00
2024/10/12 09:30
2024/10/12 09:30
2024/10/12 09:30
2024/10/12 09:30
2024/10/12 09:30
2024/10/12 10:00
2024/10/12 10:00
2024/10/12 10:30
2024/10/12 10:30
2024/10/12 11:00
2024/10/12 11:00
2024/10/12 11:30
2024/10/12 13:00
2024/10/13 09:00
2024/10/13 09:00
2024/10/13 09:00
2024/10/13 09:00
2024/10/13 09:30
2024/10/13 09:30
2024/10/13 09:30
2024/10/15 08:00
2024/10/15 08:00
2024/10/15 09:00
2024/10/16 08:00
2024/10/16 08:00
2024/10/16 08:00
2024/10/16 08:00
2024/10/16 08:00
2024/10/16 08:00
2024/10/17 08:00
2024/10/17 08:00
2024/10/19 08:00
2024/10/19 08:00
2024/10/19 08:00
2024/10/19 08:00
2024/10/19 09:00
2024/10/19 09:00
2024/10/19 10:00
2024/10/19 10:00

作業終了日時2024/10/07 11:00
2024/10/07 11:30
2024/10/11 17:00
2024/10/11 18:00
2024/10/10 09:40
2024/10/10 09:50
2024/10/10 10:00
2024/10/10 10:10
2024/10/10 10:20
2024/10/10 10:30
2024/10/10 11:00
2024/10/10 11:30
2024/10/10 12:00
2024/10/13 17:00
2024/10/13 17:00
2024/10/14 17:00
2024/10/12 12:00
2024/10/12 16:00
2024/10/12 10:00
2024/10/12 10:00
2024/10/12 10:00
2024/10/12 10:00
2024/10/12 10:30
2024/10/12 10:30
2024/10/12 11:00
2024/10/12 11:00
2024/10/12 11:30
2024/10/12 11:30
2024/10/12 12:00
2024/10/12 16:00
2024/10/13 17:00
2024/10/13 17:00
2024/10/13 09:30
2024/10/13 09:30
2024/10/13 16:00
2024/10/13 10:00
2024/10/13 10:00
2025/03/13 13:00
2025/03/13 13:00
2024/10/24 17:00
2024/10/16 18:00
2024/10/16 18:00
2024/10/19 17:00
2024/10/16 08:30
2024/10/16 08:30
2024/10/16 08:30
2024/10/17 18:00
2024/10/17 18:00
2024/10/20 17:00
2024/10/20 17:00
2024/10/19 18:00
2024/10/19 08:30
2024/10/20 17:00
2024/10/20 17:00
2024/10/19 10:30
2024/10/19 10:30

停止区分
単日
単日
連続
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
毎日
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
連続
連続
単日
単日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
毎日
単日
単日
連続
連続
単日
単日

作業箇所(作業設備)
東部変
東部変
遠江駿遠 1L
田原変
愛知変
愛知変
愛知変
愛知変
愛知変
愛知変
愛知変
愛知変
愛知変
駿遠駿河 1L
駿遠駿河 1L
碧南変
川越変
南武平町松ケ枝 1L
南武平町変
松ケ枝変
幸田変
新三河変
幸田変
新三河変
新三河変
三河変
新三河変
三河変
新三河変
川越変
西名古屋変
川越変
西名古屋変
西名古屋変
南武平町松ケ枝 2L
松ケ枝変
南武平町変
田原湖西 1L
田原湖西 1L
豊根連絡 2L
新三河変
新三河変
東浦北豊田 1L
北豊田変
東浦開
東名古屋変
新三河変
新三河変
駿遠駿河 2L
駿遠駿河 2L
碧南変
碧南変
川越変
川越変
西部変
西名古屋変

停電区間（停電設備）
275kV ２ ＢＡＮＫ
275kV ４ ＢＡＮＫ
275kV 遠江駿遠 1L 全線
275kV 田原湖西 2L 全線
500kV 甲ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
500kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 甲ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV ２ ＢＡＮＫ
275kV ３ ＢＡＮＫ
275kV ４ ＢＡＮＫ
275kV 駿遠駿河 1L 全線
275kV 駿遠駿河 1L 全線
275kV 甲Ａ ＢＵＳ
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 南武平町松ケ枝 1L 全線
275kV 南武平町松ケ枝 1L
275kV 南武平町松ケ枝 1L
275kV 幸田新三河 1L
275kV 幸田新三河 1L
275kV 幸田新三河 2L
275kV 幸田新三河 2L
275kV 三河 1L
275kV 三河 1L
275kV 三河 2L
275kV 三河 2L
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 川越火力 2L 線路
275kV 川越火力 2L
275kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 南武平町松ケ枝 2L 全線
275kV 南武平町松ケ枝 2L
275kV 南武平町松ケ枝 2L
275kV 田原湖西 1L 全線
275kV 田原湖西 1L 全線
500kV 豊根連絡 2L 全線
275kV ３ ＢＡＮＫ
275kV ３ ＢＡＮＫ
275kV 東浦北豊田 1L 全線
275kV 東浦北豊田 1L
275kV 東浦北豊田 1L
275kV 東名古屋分岐 1L
275kV ４ ＢＡＮＫ
275kV ４ ＢＡＮＫ
275kV 駿遠駿河 2L 全線
275kV 駿遠駿河 2L 全線
275kV 甲Ｂ ＢＵＳ
275kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 川越火力 2L
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 西部西名古屋 1L
275kV 西部西名古屋 1L
101

作業内容
開閉試験
開閉試験
遠江駿遠線ＯＰＧＷ張替
ＣＢ０３４電装品取替
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
駿遠駿河Ｎｏ１９他鉄塔防錆塗装（第３期）
駿遠駿河Ｎｏ３１他鉄塔防錆塗装（第２期）
２７５Ａ母線切替
母線電圧要素取込
特別点検（ＯＦケーブル採油）
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
母線電圧要素取込２７５ｋＶ Ａブスタイ関係機器点検
川越火力線２Ｌ取込（Ｕ−ＰＡＣ）
開閉試験
開閉試験
特別点検（ＯＦケーブル採油）
開閉試験
開閉試験
田原湖西線Ｎｏ５６〜Ｎｏ５９間１Ｌ電線張替
田原湖西線
・３６〜
・４２，
・４６〜
・５１間１Ｌ電線張替
豊根連絡線２Ｌ側架空地線張替（ＯＰＧＷ）に伴う２Ｌ停止
３ＧＴｒＬＲ細点，ＧＴｒ点検Ｂ
開閉試験・所内自動切替試験（戻し含む）
鉄塔航空障害標識塗装
開閉試験
開閉試験
開閉試験
４ＧＴｒＬＲ細点，ＧＴｒ点検Ｂ
開閉試験・所内自動切替試験（戻し含む）
駿遠駿河Ｎｏ１９他鉄塔防錆塗装（第３期）
駿遠駿河Ｎｏ３１他鉄塔防錆塗装（第２期）
１５４ｋＶ７Ｂ機器点検
開閉試験
ＧＣＢ０６４不具合対策
ＧＣＢ０６４不具合対策
開閉試験
開閉試験

発電制約
制約有
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有

申請区分
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
04514140451430
0451079
0451344045153604515380451539045135904513610451529045153404515400451542045154504515410451546
045152804515310451533
0451108
04515670451568
0451219045136304512190451220045141604514170451466
04514150451469045122004514770451480
045147604514820451481045148104514810451349045134904513490451360
04514730451478045107104510750451080
0451303
0451303045108104509690450969045096904509690451687

エリア
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部

作業開始日時2024/10/19 10:30
2024/10/19 10:30
2024/10/20 08:00
2024/10/20 08:00
2024/10/20 08:00
2024/10/20 08:00
2024/10/20 08:00
2024/10/20 09:00
2024/10/20 09:00
2024/10/20 09:00
2024/10/20 09:00
2024/10/20 10:00
2024/10/20 10:30
2024/10/20 10:30
2024/10/20 11:00
2024/10/20 11:00
2024/10/20 17:00
2024/10/20 17:00
2024/10/20 17:30
2024/10/21 08:00
2024/10/21 08:00
2024/10/21 08:00
2024/10/21 09:00
2024/10/21 09:00
2024/10/21 13:00
2024/10/22 09:00
2024/10/22 10:00
2024/10/22 10:00
2024/10/22 10:00
2024/10/22 10:30
2024/10/22 10:30
2024/10/22 13:00
2024/10/22 13:00
2024/10/22 13:00
2024/10/22 13:30
2024/10/22 13:30
2024/10/22 14:00
2024/10/22 14:10
2024/10/22 14:20
2024/10/23 09:00
2024/10/23 09:00
2024/10/23 09:00
2024/10/23 09:00
2024/10/23 09:00
2024/10/23 09:00
2024/10/26 08:00
2024/10/26 08:00
2024/10/26 08:00
2024/10/26 09:00
2024/10/26 09:00
2024/10/27 08:00
2024/10/27 10:00
2024/10/27 10:00
2024/10/27 10:00
2024/10/27 10:00
2024/10/27 10:00

作業終了日時2024/10/19 11:00
2024/10/19 11:00
2024/10/20 18:00
2024/10/23 17:00
2024/10/20 08:30
2024/10/20 08:30
2024/10/20 08:30
2024/10/20 17:00
2024/10/20 17:00
2024/10/20 09:30
2024/10/20 09:30
2024/10/20 10:30
2024/10/20 11:00
2024/10/20 11:00
2024/10/20 11:30
2024/10/20 11:30
2024/10/20 17:30
2024/10/20 17:30
2024/10/20 18:00
2024/10/25 18:00
2024/10/21 08:30
2024/10/21 08:30
2024/10/21 12:00
2024/10/21 17:00
2024/10/21 16:00
2024/10/22 12:00
2024/10/22 10:30
2024/10/22 10:30
2024/10/22 10:30
2024/10/22 11:00
2024/10/22 11:00
2024/10/22 16:00
2024/10/22 13:30
2024/10/22 13:30
2024/10/22 14:00
2024/10/22 14:00
2024/10/22 14:10
2024/10/22 14:20
2024/10/22 14:30
2024/10/31 15:00
2024/10/31 15:00
2024/10/31 15:00
2024/10/31 15:00
2024/10/23 09:30
2024/10/23 09:30
2024/10/27 17:00
2024/10/27 17:00
2024/10/26 18:00
2024/10/27 17:00
2024/10/27 17:00
2024/10/27 18:00
2024/10/28 17:00
2024/10/28 17:00
2024/10/28 17:00
2024/10/28 17:00
2024/10/28 17:00

停止区分
単日
単日
単日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
連続
連続
連続
単日
単日
毎日
毎日
単日
連続
連続
単日
連続
連続
連続
連続
連続

作業箇所(作業設備)
西部変
西名古屋変
碧南変
東浦北豊田 2L
東浦開
北豊田変
東名古屋変
北豊田変
瀬戸変
瀬戸変
北豊田変
東浦開
東浦開
知多火力変
東浦開
知多火力変
瀬戸変
北豊田変
北豊田変
東部変
東部変
新三河変
名城変
北豊田変
名城変
名城変
西部変
西部変
西濃変
西部変
西濃変
名城変
牛島町変
名城変
牛島町変
名城変
牛島町変
牛島町変
牛島町変
海部開
海部開
海部開
西尾張変
海部開
牛島町変
駿遠駿河 2L
駿遠駿河 2L
碧南変
川越変
川越変
碧南変
東栄変
東栄変
東栄変
東栄変
東栄変

停電区間（停電設備）
275kV 西部西名古屋 2L
275kV 西部西名古屋 2L
275kV 乙Ｂ ＢＵＳ
275kV 東浦北豊田 2L 全線
275kV 東浦北豊田 2L
275kV 東浦北豊田 2L
275kV 東名古屋分岐 2L
275kV 瀬戸北豊田 2L 線路
275kV 瀬戸北豊田 2L 線路
275kV 瀬戸北豊田 2L
275kV 瀬戸北豊田 2L
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 知多火力東浦 1L
275kV 知多火力東浦 1L
275kV 知多火力東浦 2L
275kV 知多火力東浦 2L
275kV 瀬戸北豊田 1L
275kV 瀬戸北豊田 1L
275kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV 新三河幹 1L 全線
500kV 新三河幹 1L
500kV 新三河幹 1L
275kV 甲Ａ ＢＵＳ
275kV 東浦北豊田 2L 線路
275kV 乙Ａ ＢＵＳ
275kV 甲Ｂ ＢＵＳ
275kV 西濃西部 1L
275kV 西濃西部 1L
275kV 西濃西部 1L
275kV 西濃西部 2L
275kV 西濃西部 2L
275kV 乙Ｂ ＢＵＳ
275kV 牛島町名城 1L
275kV 牛島町名城 1L
275kV 牛島町名城 2L
275kV 牛島町名城 2L
275kV ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV ＣＤ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV Ｂ 連絡母線
275kV 西尾張海部 2L
275kV 海部牛島町 2L
275kV Ｂ ＢＵＳ
275kV 西尾張海部 2L
275kV 海部牛島町 2L
275kV 海部牛島町 2L
275kV 駿遠駿河 2L 全線
275kV 駿遠駿河 2L 全線
275kV 甲Ｂ ＢＵＳ
275kV 川越火力 2L
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 乙Ｂ ＢＵＳ
500kV ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV 乙 ＢＵＳ
275kV ２ ＢＡＮＫ
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 甲 ＢＵＳ
102

作業内容
開閉試験
開閉試験
１５４ｋＶ７Ｂ関係機器点検
鉄塔航空障害標識塗装
開閉試験
開閉試験
開閉試験
２７５ｋＶ瀬戸北豊田２Ｌ鳥害防止対策修理
２７５ｋＶ瀬戸北豊田２Ｌ鳥害防止対策修理
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
５００ｋＶ新三河幹１Ｌ関係機器点検
開閉試験
開閉試験
制御・保護盤取替（２７５甲乙Ａブス取込）
２７５ｋＶ東浦北豊田２Ｌ鳥害防止対策修理
制御・保護盤取替（２７５甲乙Ａブス取込）制御・保護盤取替（２７５甲乙Ｂブス取込）
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
制御・保護盤取替（２７５甲乙Ｂブス取込）
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
海部開閉所 275kV 保護盤取替／Ｂブス関連保護盤取替
海部開閉所 275kV 保護盤取替／Ｂブス関連保護盤取替
海部開閉所 275kV 保護盤取替／Ｂブス関連保護盤取替
２７５ｋＶリレー盤取替／海部２Ｌ保護盤取替
開閉試験
開閉試験
駿遠駿河Ｎｏ１９他鉄塔防錆塗装（第３期）
駿遠駿河Ｎｏ３１他鉄塔防錆塗装（第２期）
１５４ｋＶ８Ｂ機器点検
ＧＣＢ０６４不具合対策
ＧＣＢ０６４不具合対策
１５４ｋＶ８Ｂ機器点検（Ｔｒ、ＬＳ点検）
絶縁耐力試験（２Ｂ，２７５ｋＶ母線ほか）
絶縁耐力試験（２Ｂ，２７５ｋＶ母線ほか）
絶縁耐力試験（２Ｂ，２７５ｋＶ母線ほか）
絶縁耐力試験（２Ｂ，２７５ｋＶ母線ほか）
絶縁耐力試験（２Ｂ，２７５ｋＶ母線ほか）

発電制約
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有

制約有
制約有

制約有
制約有

申請区分
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
04516870455374
045112204511220451246
0451596045164804497240451235
0451647045139704555110451196045119604512480451649
0450951
0451135
045114404511480451394
045141804512470451398
045325404532560451395
04509720451149
0451149
0451150
045115404515870451591
045158804515900451592
045114004511410451302
045130204514100451468
0451195
0451195
04511390451164045141204514670451109
0451185045156904515720451138
04511630451297

エリア
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部

作業開始日時2024/10/27 10:00
2024/10/30 08:00
2024/10/31 09:00
2024/10/31 09:00
2024/11/01 08:00
2024/11/01 08:00
2024/11/01 08:00
2024/11/01 09:00
2024/11/01 09:00
2024/11/01 10:00
2024/11/01 16:00
2024/11/01 16:00
2024/11/02 08:00
2024/11/02 08:00
2024/11/02 08:00
2024/11/02 08:00
2024/11/02 09:00
2024/11/02 09:00
2024/11/02 09:00
2024/11/02 09:00
2024/11/02 09:00
2024/11/02 09:00
2024/11/02 16:00
2024/11/02 16:00
2024/11/03 08:00
2024/11/03 08:00
2024/11/03 09:00
2024/11/04 08:00
2024/11/04 09:00
2024/11/04 13:00
2024/11/05 09:00
2024/11/06 09:00
2024/11/06 10:00
2024/11/06 10:00
2024/11/06 10:30
2024/11/06 10:30
2024/11/06 11:00
2024/11/09 09:00
2024/11/09 09:00
2024/11/09 09:00
2024/11/09 09:00
2024/11/09 09:00
2024/11/09 09:00
2024/11/10 08:00
2024/11/10 08:00
2024/11/10 09:00
2024/11/10 09:00
2024/11/10 09:00
2024/11/10 09:00
2024/11/11 08:00
2024/11/11 08:00
2024/11/11 08:00
2024/11/11 08:00
2024/11/16 09:00
2024/11/16 09:00
2024/11/16 09:00

作業終了日時2024/10/28 17:00
2024/10/30 17:00
2024/10/31 17:00
2024/10/31 17:00
2024/11/01 16:00
2024/12/15 15:00
2024/11/01 08:30
2024/11/01 11:00
2024/11/10 17:00
2024/11/01 10:30
2025/10/30 08:00
2025/10/30 08:00
2024/11/02 18:00
2024/11/02 18:00
2024/11/02 16:00
2024/11/02 08:30
2024/11/02 17:00
2024/11/03 17:00
2024/11/04 17:00
2024/11/02 17:00
2024/11/02 17:00
2024/11/02 09:30
2025/10/31 08:00
2025/10/31 08:00
2024/11/05 17:00
2024/11/05 17:00
2024/11/03 17:00
2024/11/04 18:00
2024/11/04 12:00
2024/11/04 16:00
2024/11/14 17:00
2024/11/08 17:00
2024/11/06 10:30
2024/11/06 10:30
2024/11/06 11:00
2024/11/06 11:00
2024/11/06 11:30
2024/11/09 17:00
2024/11/10 17:00
2024/11/10 17:00
2024/11/10 17:00
2024/11/09 09:30
2024/11/09 09:30
2024/11/10 18:00
2024/11/10 18:00
2024/11/10 17:00
2024/11/10 17:00
2024/11/10 09:30
2024/11/10 09:30
2024/11/15 18:00
2024/11/15 18:00
2024/11/11 08:30
2024/11/11 08:30
2024/11/17 17:00
2024/11/16 17:00
2024/11/16 17:00

停止区分
連続
単日
単日
単日
単日
連続
単日
単日
連続
単日
連続
連続
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
毎日
単日
単日
単日
連続
連続
連続
連続
単日
単日
単日
単日
毎日
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
連続
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
連続
単日
単日
毎日
単日
単日

作業箇所(作業設備)
東栄変
駿遠変
東栄変
東栄変
東名古屋東部 1L
駿遠変
三好変
小坂川発
豊根連絡 2L
三好変
東名古屋変
東名古屋東部 1L
碧南変
碧南変
東名古屋東部 2L
三好変
西名古屋変
西部西尾張 1L
川越火力 1L
川越変
川越変
西名古屋変
東名古屋東部 2L
東名古屋変
碧南変
碧南変
川越変
北部変
川越変
川越変
西部変
西部変
額田開
幸田変
額田開
幸田変
新三河変
西部西尾張 1L
川越火力 2L
川越変
川越変
西部変
西尾張変
碧南変
碧南変
西部西尾張 2L
川越変
西部変
西尾張変
東部変
東栄変
東部変
新三河変
西部西尾張 2L
川越変
川越火力 2L

停電区間（停電設備）
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
500kV 乙 ＢＵＳ
500kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 東名古屋東部 1L 全線
275kV １ ＢＡＮＫ
275kV 三好分岐 1L 構内
275kV 小坂川分岐線 構内
500kV 豊根連絡 2L 全線
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 東名古屋東部 1L 線路
275kV 東名古屋東部 1L 区間停止
275kV 乙Ａ ＢＵＳ
275kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 東名古屋東部 2L 全線
275kV 三好分岐 2L 構内
275kV 川越火力 1L
275kV 西部西尾張 1L 全線
275kV 川越火力 1L 全線
275kV 川越火力 1L 線路
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 川越火力 1L
275kV 東名古屋東部 2L 区間停止
275kV 東名古屋東部 2L 線路
275kV 乙Ａ ＢＵＳ
275kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV ３ ＢＡＮＫ
275kV ３ ＢＡＮＫ
275kV 額田幸田 1L
275kV 額田幸田 1L
275kV 額田幸田 2L
275kV 額田幸田 2L
500kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 西部西尾張 1L 全線
275kV 川越火力 2L 全線
275kV 川越火力 2L
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 西部西尾張 1L
275kV 西部西尾張 1L
275kV 甲Ａ ＢＵＳ
275kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 西部西尾張 2L 全線
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 西部西尾張 2L
275kV 西部西尾張 2L
500kV 新三河幹 2L 全線
500kV 豊根連絡 2L 全線
500kV 新三河幹 2L
500kV 新三河幹 2L
275kV 西部西尾張 2L 全線
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 川越火力 2L 全線
103

作業内容
絶縁耐力試験（２Ｂ，２７５ｋＶ母線ほか）
５００８遮断器点検Ａ
実負荷試験（２７５ｋＶ新豊根東栄・２７５ブスタイ）
実負荷試験（２７５ｋＶ新豊根東栄・２７５ブスタイ）
東名古屋東部線 No24 １L J-off
駿遠変電力ケーブル修理（三次、ＳｈＲ）
開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ０５２）
開閉操作
豊根連絡線２Ｌ側架空地線張替（ＯＰＧＷ）に伴う２Ｌ停止
開閉試験（甲・乙・ＣＢ１００）
東名古屋東部線屋外鉄構取替・架線張替
東名東部線 東名変〜Ｎо６、Ｎｏ７〜９建替・張替
２ＧＬＳ乙０２２・乙１００操作箱かさ歯車修理他
２ＧＬＳ乙０２２・乙１００操作箱かさ歯車修理他
東名古屋東部線 No24 2L J-off
開閉試験（甲・乙・Ｌ・ＣＢ０５４）
川越火力１Ｌ関係機器点検
鉄塔防錆塗装鉄塔防錆塗装川越火力線１Ｌ取込（Ｕ−ＰＡＣ）
ＬＳ甲０２０機器点検
開閉試験
東名東部線 東名変〜Ｎо６、Ｎｏ７〜９建替・張替
東名古屋東部線屋外鉄構取替・架線張替
２７５Ａ母線切替
２７５Ａブスタイ切替
ＬＳ乙０２０機器点検
１０８関係機器点検（ＣＢ１０８Ａ点、欠相、Ｂｇコ）
母線電圧要素切離母線電圧要素切離
３−１ＳｈＲ取替他 ３−１ＳｈＲ、ＶＳ組立
３Ｂ関係機器点検
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
鉄塔防錆塗装鉄塔防錆塗装ＧＣＢ０６４不具合対策
ＧＣＢ０６４不具合対策
開閉試験
開閉試験
２ＧＬＳ甲０２２・甲１００操作箱かさ歯車修理
２ＧＬＳ甲０２２・甲１００操作箱かさ歯車修理
鉄塔防錆塗装ＬＳ乙０１２機器点検
開閉試験
開閉試験
５００ｋＶ新三河幹２Ｌ関係機器点検
ＣＢ５０７２ＢＯＸ細点，Ｌ・Ｅ５０７２ＢＯＸ細点
開閉試験
開閉試験
鉄塔防錆塗装ＬＳ甲０１２機器点検
鉄塔防錆塗装

発電制約

制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

申請区分
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
変更
新規
新規
新規
新規
変更
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0451107
045135404509730451355
0451355
04511100451358
0451358
0451646
0451373045137304513730451388
0451388
0451388
0451389
0451389
04513890450980
045111504511150451188045098104516120451612045161204516110451611045161104509490451435
045144404509490451433
045144504511430451429045147004514710451577045349204510160451016045157504515760453491
0451300
0451300
0451142045143104514720451201
0451606
0451409
0451406
0451607

エリア
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部

作業開始日時2024/11/18 08:00
2024/11/18 08:00
2024/11/20 08:00
2024/11/23 08:00
2024/11/23 08:00
2024/11/24 08:00
2024/11/24 08:00
2024/11/24 08:00
2024/11/24 13:30
2024/12/01 09:00
2024/12/01 09:00
2024/12/01 09:00
2024/12/01 10:00
2024/12/01 10:00
2024/12/01 10:00
2024/12/01 11:00
2024/12/01 11:00
2024/12/01 11:00
2024/12/02 07:00
2024/12/02 08:00
2024/12/02 08:00
2024/12/03 08:00
2024/12/09 07:00
2024/12/11 08:00
2024/12/11 08:00
2024/12/11 08:00
2024/12/16 08:00
2024/12/16 08:00
2024/12/16 08:00
2024/12/21 09:00
2024/12/21 09:00
2024/12/21 09:00
2024/12/21 13:00
2024/12/21 13:00
2024/12/21 13:00
2024/12/28 09:00
2024/12/28 09:00
2024/12/28 09:00
2024/12/28 10:00
2024/12/31 07:30
2024/12/31 07:30
2024/12/31 08:00
2024/12/31 08:00
2024/12/31 08:00
2024/12/31 08:00
2024/12/31 08:00
2025/01/01 08:00
2025/01/01 08:00
2025/01/01 09:00
2025/01/01 09:00
2025/01/01 09:00
2025/01/02 08:00
2025/01/06 09:00
2025/01/09 10:00
2025/01/09 10:30
2025/01/10 09:00

作業終了日時2024/11/22 18:00
2024/11/23 17:00
2024/11/22 18:00
2024/11/23 17:00
2024/11/23 17:00
2024/11/24 18:00
2024/11/29 17:00
2024/11/24 17:00
2024/11/24 14:00
2024/12/01 10:00
2024/12/01 10:00
2024/12/01 10:00
2024/12/01 11:00
2024/12/01 11:00
2024/12/01 11:00
2024/12/01 12:00
2024/12/01 12:00
2024/12/01 12:00
2024/12/05 17:00
2024/12/06 18:00
2024/12/06 18:00
2024/12/04 18:00
2024/12/12 17:00
2024/12/13 18:00
2024/12/13 18:00
2024/12/13 18:00
2024/12/18 18:00
2024/12/18 18:00
2024/12/18 18:00
2024/12/21 13:00
2024/12/21 09:30
2024/12/21 09:30
2024/12/21 17:00
2024/12/21 13:30
2024/12/21 13:30
2024/12/31 17:00
2024/12/28 09:30
2024/12/28 09:30
2024/12/28 10:30
2024/12/31 08:00
2024/12/31 08:00
2025/01/02 18:00
2024/12/31 18:00
2024/12/31 08:30
2024/12/31 08:30
2024/12/31 08:30
2025/01/01 18:00
2025/01/01 18:00
2025/01/04 17:00
2025/01/01 09:30
2025/01/01 09:30
2025/01/05 17:00
2025/01/17 17:00
2025/01/09 10:30
2025/01/09 11:00
2025/01/17 17:00

停止区分
連続
連続
連続
単日
単日
単日
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
連続
連続
連続
連続
連続
毎日
毎日
連続
毎日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
単日
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
単日
単日
連続
連続
単日
単日
連続

作業箇所(作業設備)
東部変
岐北開
北部変
岐北開
岐北開
東部変
岐北開
岐北開
佐久変
電源名古屋変電源名古屋変電源名古屋変電源名古屋変電源名古屋変電源名古屋変電源名古屋変電源名古屋変電源名古屋変
駿遠変
東部変
東部変
田原変
駿遠変
南勢変
南勢変
南勢変
南勢変
南勢変
南勢変
亀山変
亀山変
中勢変
亀山変
亀山変
中勢変
西名古屋西尾張 1L
西名古屋変
西尾張変
西尾張変
幸田変
碧南変
幸田変
幸田変
幸田変
幸田変
碧南変
幸田変
幸田変
西名古屋西尾張 2L
西名古屋変
西尾張変
三河変
浜岡駿遠 1L
西部変
西部変
浜岡駿遠 1L

停電区間（停電設備）
275kV ３ ＢＡＮＫ
500kV 岐北分岐 1L 全線
275kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV 岐北分岐 1L 全線
500kV Ａ ＢＵＳ
275kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV 岐北分岐 2L 全線
500kV Ｂ ＢＵＳ
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 甲２ ＢＵＳ
275kV 甲 ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV ２ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 甲２ ＢＵＳ
275kV 甲 ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV ２ ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 甲２ ＢＵＳ
275kV 甲 ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV ２ ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV 甲ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
500kV 甲Ｂ ＢＵＳ
275kV 田原湖西 1L 全線
500kV 甲ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV ＡＤ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV Ａ ＢＵＳ
275kV 伊勢南勢 1L 構内
275kV ＣＤ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV Ｄ ＢＵＳ
275kV ＡＤ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 中勢亀山 1L
275kV 中勢亀山 1L
275kV 中勢亀山 1L
275kV 中勢亀山 2L
275kV 中勢亀山 2L
275kV 中勢亀山 2L
275kV 西名古屋西尾張 1L 全線
275kV 西名古屋西尾張 1L
275kV 西名古屋西尾張 1L
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 幸田碧南 2L
275kV 幸田碧南 2L
275kV 幸田碧南 1L 線路
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 幸田碧南 1L
275kV 幸田碧南 1L
275kV 幸田碧南 1L 構内
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 西名古屋西尾張 2L 全線
275kV 西名古屋西尾張 2L
275kV 西名古屋西尾張 2L
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 浜岡駿遠 1L 全線
500kV 甲ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
500kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
275kV 浜岡駿遠 1L 全線
104

作業内容
３Ｂ関係機器点検
5026 関係機器点検（GCB5026 作動油交換・電装品取替、LE5026
１００関係機器点検（ＢＯＸ細、作動油交換、欠相）
5026 関係機器点検（B5026 電装品取替・本体箱普点）
5026 関係機器点検（B5026 電装品取替・本体箱普点）
２７５ｋＶＢブスタイ関係機器点検
5028 関係機器点検（GCB5028 作動油交換・電装品取替、LE5028 電
5028 関係機器点検（GCB5028 作動油交換・電装品取替、LE5028 電開閉試験（１００，０２２）
７ＭＴｒ実潮流試験回路構成
７ＭＴｒ実潮流試験回路構成
７ＭＴｒ実潮流試験回路構成
７ＭＴｒ実潮流試験
７ＭＴｒ実潮流試験
７ＭＴｒ実潮流試験
７ＭＴｒ実潮流試験回路撤去
７ＭＴｒ実潮流試験回路撤去
７ＭＴｒ実潮流試験回路撤去
ＧＣＢ５０００ ＢＯＸ細点、普点、作動油交換、ＧＩＳ点検Ａ
５００ｋＶ甲ＡＢセクション関係機器点検
５００ｋＶ甲ＡＢセクション関係機器点検
ＣＢ０３２電装品取替
ＧＣＢ５００４ ＢＯＸ細点、普点、作動油交換、ＧＩＳ点検Ａ
２７５ｋＶＡＤセクＧＣＳ（２０６）関係機器点検＋電装品取替
２７５ｋＶＡＤセクＧＣＳ（２０６）関係機器点検＋電装品取替
２７５ｋＶＡＤセクＧＣＳ（２０６）関係機器点検＋電装品取替
２７５ｋＶＣＤセクＧＣＳ（２０２）関係機器点検＋電装品取替
２７５ｋＶＣＤセクＧＣＳ（２０２）関係機器点検＋電装品取替
２７５ｋＶＣＤセクＧＣＳ（２０２）関係機器点検＋電装品取替
中勢亀山１・２Ｌ関係機器修理
開閉試験
開閉試験
中勢亀山１・２Ｌ関係機器修理
開閉試験
開閉試験
鉄塔防錆塗装
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
２７５ｋＶ幸田碧南１Ｌ機器点検（ＣＢ、ＬＳ、ＧＩＳ点検）
２７５ｋＶ幸田碧南１Ｌ機器点検（ＣＢ、ＬＳ、ＧＩＳ点検）
開閉試験
開閉試験
開閉試験
２７５ｋＶ幸田碧南１Ｌ機器点検（乙０２６）２７５ｋＶ幸田碧南１Ｌ機器点検（乙０２６）
鉄塔防錆塗装開閉試験
開閉試験
ＣＢ１００電装品取替
浜岡駿遠Ｎｏ３７他がいし取替
開閉試験
開閉試験
浜岡駿遠Ｎｏ７他鉄塔防錆塗装

発電制約
制約有
制約有
制約有

制約有

制約有
制約有

制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有
制約有

申請区分
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
変更
新規
新規
新規
新規
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
04509740451098
04514400451441045144204514430451438
0451240045550904510990451605
0451437
0451242045103104509630451032
0451296045109704511900451190045108304510840455508
045537104510450451095
0451102
045122204512290451046045109604511030450998
04512110451230
0451298
0450966
0451062045143904531710451047
045122404512230451231045135004509670451061
045136404514360451608
0451609
045160904510480451191
04516100451610

エリア
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部

作業開始日時2025/01/14 08:00
2025/01/15 09:00
2025/01/17 10:00
2025/01/17 10:30
2025/01/17 11:00
2025/01/17 11:30
2025/01/20 08:30
2025/01/20 09:00
2025/01/21 09:00
2025/01/22 09:00
2025/01/24 09:00
2025/01/26 08:30
2025/01/26 09:00
2025/02/03 09:00
2025/02/04 08:00
2025/02/10 09:00
2025/02/10 09:00
2025/02/12 09:00
2025/02/13 09:00
2025/02/13 13:00
2025/02/17 08:00
2025/02/17 08:00
2025/02/18 09:00
2025/02/20 09:00
2025/03/04 09:00
2025/03/04 09:00
2025/03/04 09:00
2025/03/05 08:00
2025/03/08 08:00
2025/03/11 09:00
2025/03/11 09:00
2025/03/11 09:00
2025/03/13 13:00
2025/03/13 13:00
2025/03/15 08:00
2025/03/15 08:00
2025/03/17 08:00
2025/03/17 09:00
2025/03/17 09:00
2025/03/17 09:00
2025/03/18 09:00
2025/03/18 14:00
2025/03/18 14:10
2025/03/22 08:00
2025/03/22 09:00
2025/03/24 08:00
2025/03/24 09:00
2025/03/24 09:00
2025/03/24 09:00
2025/03/24 09:00
2025/03/24 09:00
2025/03/24 09:00
2025/03/25 09:00
2025/03/27 09:00
2025/03/27 09:00
2025/03/27 09:00

作業終了日時2025/01/16 18:00
2025/01/17 17:00
2025/01/17 10:30
2025/01/17 11:00
2025/01/17 11:30
2025/01/17 12:00
2025/01/20 09:00
2025/01/25 17:00
2025/02/01 17:00
2025/01/24 17:00
2025/01/31 17:00
2025/01/26 09:00
2025/01/31 17:00
2025/02/07 17:00
2025/02/04 17:00
2025/02/14 17:00
2025/02/14 17:00
2025/02/14 17:00
2025/02/13 13:00
2025/02/13 17:00
2025/02/19 18:00
2025/02/19 18:00
2025/02/20 17:00
2025/02/20 17:00
2025/03/07 17:00
2025/03/07 17:00
2025/03/06 17:00
2025/03/18 14:00
2025/03/09 17:00
2025/03/14 17:00
2025/03/14 17:00
2025/03/13 17:00
2025/03/13 13:10
2025/03/13 13:10
2025/03/16 17:00
2025/03/16 16:00
2025/03/19 18:00
2025/03/18 17:00
2025/03/17 09:30
2025/03/17 15:00
2025/03/21 17:00
2025/03/18 14:10
2025/03/18 16:00
2025/03/23 17:00
2025/03/27 17:00
2025/03/26 18:00
2025/03/25 17:00
2025/04/04 17:00
2025/03/24 09:30
2025/03/31 17:00
2025/03/26 17:00
2025/03/26 17:00
2025/03/28 17:00
2025/03/27 13:00
2025/03/31 17:00
2025/03/31 17:00

停止区分
連続
連続
単日
単日
単日
単日
単日
連続
連続
連続
連続
単日
連続
連続
単日
連続
連続
連続
単日
単日
連続
連続
連続
単日
連続
連続
連続
連続
毎日
連続
連続
連続
単日
単日
毎日
毎日
連続
毎日
単日
単日
連続
単日
単日
毎日
毎日
連続
毎日
連続
単日
連続
連続
連続
連続
単日
連続
連続

作業箇所(作業設備)
岐阜開
東栄変
三重開
三重開
三重開
三重開
三重開
西部変
浜岡駿遠 2L
東栄変
浜岡駿遠 2L
三重開
西部変
愛知変
北部変
愛知変
浜岡原発
東栄変
岐阜開
岐阜開
岐阜開
岐阜開
東栄変
東栄変
愛知変
岐阜開
東栄変
駿遠変
遠江駿遠 1L
愛知変
岐阜開
東栄変
田原湖西 1L
田原湖西 1L
遠江駿遠 2L
遠江駿遠 2L
岐阜開
三岐幹 1L三重開
三岐幹 1L
愛知変
駿遠変
駿遠変
遠江駿遠 2L
中勢変
岐阜開
三岐幹 2L
新三河変
三重開
浜岡原発
浜岡原発
浜岡原発
愛知変
岐阜開
浜岡原発
浜岡原発

停電区間（停電設備）
500kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
500kV 豊根連絡 1L
500kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV 甲ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
500kV 乙ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
500kV 三重連絡 1L
500kV 三重連絡 1L
275kV 浜岡駿遠 2L 全線
500kV 豊根連絡 2L
275kV 浜岡駿遠 2L 全線
500kV 三重連絡 2L
500kV 三重連絡 2L
500kV Ｂ ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV 岐阜連絡 1L 全線
500kV Ａ ＢＵＳ ＴＩＥ
500kV 甲Ｂ ＢＵＳ
500kV 東栄幹 1L
500kV 甲Ａ ＢＵＳ
500kV 乙Ａ ＢＵＳ
500kV 甲ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
500kV 甲ＡＢ ＢＵＳ ＳＥＣＴ
500kV 東栄幹 2L
500kV 甲 ＢＵＳ
500kV 愛岐幹 1L 線路
500kV 愛岐幹 1L 全線
500kV 駿遠幹 1L
275kV ３ ＢＡＮＫ
275kV 遠江駿遠 1L 全線
500kV 愛岐幹 2L 線路
500kV 愛岐幹 2L 全線
500kV 駿遠幹 2L
275kV 田原湖西 1L 全線
275kV 田原湖西 1L 全線
275kV 遠江駿遠 2L 全線
275kV 遠江駿遠 2L 全線
500kV 三岐幹 1L 全線
500kV 三岐幹 1L 全線
500kV 三岐幹 1L
500kV 三岐幹 1L 全線
500kV 豊根幹 1L 線路
275kV ３ ＢＡＮＫ
275kV ３ ＢＡＮＫ
275kV 遠江駿遠 2L 全線
275kV 甲 ＢＵＳ
500kV 三岐幹 2L 全線
500kV 三岐幹 2L 全線
275kV ３ ＢＡＮＫ
500kV 三岐幹 2L
275kV 浜岡新佐倉 3L 全線
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV 浜岡新佐倉 3L 構内
500kV 豊根幹 2L 線路
500kV 甲Ａ ＢＵＳ
275kV 乙 ＢＵＳ
275kV 浜岡新佐倉 3L 構内
105

作業内容
５００８関係機器点検（ＢＯＸ細、ＣＢ普点、作動油交換、欠相）
５００ｋＶ豊根連絡１Ｌ ＤＡＣ取込
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
開閉試験
５００ｋＶ三重連絡１Ｌ不具合対策
浜岡駿遠Ｎｏ３７他がいし取替
５００ｋＶ豊根連絡２Ｌ ＤＡＣ取込
浜岡駿遠Ｎｏ７他鉄塔防錆塗装
開閉試験
５００ｋＶ三重連絡２Ｌ不具合対策
制御保護盤取替のうち５００Ｂブスタイ切替
５０２６関係機器点検（ＧＣＢＡ点、ＧＣＳＡ点、欠相）
制御保護盤取替のうち５００Ａブスタイ切替
第二浜岡幹線２L 同時同量計量器設置に伴う耐電圧試験
５００ｋＶ東栄幹１Ｌ ＤＡＣ取込
愛岐幹ＰＣＭ取替／電圧取込
愛岐幹ＰＣＭ取替／電圧取込
５００４関係機器点検（ＢＯＸ細、ＣＢ普点、作動油交換、欠相）
５００４関係機器点検（ＢＯＸ細、ＣＢ普点、作動油交換、欠相）
５００ｋＶ東栄幹２Ｌ ＤＡＣ取込
甲ブス相表示札取替に伴う接近停止
制御保護盤取替のうち５００ｋＶ愛岐幹線１Ｌ切替
保護盤取替／愛岐幹線１Ｌ
５００ｋＶ駿遠幹１Ｌ ＤＡＣ取込
駿遠変電所７７ｋＶ３−２ＳｈＲ設置
遠江駿遠Ｎｏ９５他鉄塔防錆塗装
制御保護盤取替のうち５００ｋＶ愛岐幹線２Ｌ切替
保護盤取替／愛岐幹線２Ｌ
５００ｋＶ駿遠幹２Ｌ ＤＡＣ取込
田原湖西線Ｎｏ５６〜Ｎｏ５９間１Ｌ試加圧
田原湖西線
・３６〜
・４２，
・４６〜
・５１間１Ｌ試加圧
遠江駿遠Ｎｏ９５他鉄塔防錆塗装
鉄塔防錆塗装５０３２関係機器点検（ＢＯＸ細、ＣＢ普点、欠相、作動油交換）
がいし絶縁抵抗測定
開閉試験
不良がいし検出制御保護盤取替のうち５００ｋＶ豊根幹線１Ｌ切替
駿遠変電所７７ｋＶ３−２ＳｈＲ設置い伴う試加圧
駿遠変電所７７ｋＶ３−２ＳｈＲ設置に伴う潮流測定
遠江駿遠Ｎｏ９５他鉄塔防錆塗装
７ＢＴｒ一次架線張替に伴う接近停止
５０３４関係機器点検（ＢＯＸ細、ＣＢ普点、欠相、作動油交換）
がいし絶縁抵抗
３−２ＳｈＲ設置、３Ｂ三次ＧＩＳ改造
開閉試験
新佐倉３Ｌ ＣＢ０５６本格,Ｅ０５６,Ｌ０５６細密点検
ＬＳ甲０５６細密点検
ＬＳ甲０５６細密点検
制御保護盤取替のうち５００ｋＶ豊根幹線２Ｌ切替
愛岐幹ＰＣＭ取替／電圧切離ＬＳ乙０５６細密点検
ＬＳ乙０５６細密点検

発電制約

制約有

制約有

制約有
制約有

制約有
制約有
制約有

制約有
制約有
制約有

申請区分
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
新規
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
新規
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0451191
0451228
04512920454514045451404545360454536

エリア
中部
中部
中部
中部
中部
中部
中部

作業開始日時2025/03/27 13:00
2025/03/29 08:00
2025/03/29 08:00
2025/03/29 14:00
2025/03/29 14:00
2025/03/29 16:00
2025/03/29 16:00

作業終了日時2025/03/27 17:00
2025/03/30 17:00
2025/03/30 16:00
2025/03/29 16:00
2025/03/29 16:00
2025/03/29 18:00
2025/03/29 18:00

停止区分
単日
毎日
毎日
単日
単日
単日
単日

作業箇所(作業設備)
岐阜開遠江駿遠 1L
遠江駿遠 1L
中勢変
中勢変
中勢変
中勢変

停電区間（停電設備）
500kV 乙Ａ ＢＵＳ
275kV 遠江駿遠 1L 全線
275kV 遠江駿遠 1L 全線
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 甲 ＢＵＳ
275kV ＢＵＳ ＴＩＥ
275kV 甲 ＢＵＳ

106

作業内容
愛岐幹ＰＣＭ取替／電圧切離
遠江駿遠Ｎｏ９５他鉄塔防錆塗装
鉄塔防錆塗装７Ｂ試加圧試験
７Ｂ試加圧試験
７Ｂ実負荷試験
７Ｂ実負荷試験

発電制約

申請区分
新規
新規
新規
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
050962605105030510480
0510481

エリア
北陸
北陸
北陸
北陸

作業開始日時2023/04/06 07:30
2023/04/06 07:30
2023/04/06 08:30
2023/04/06 12:30

作業終了日時2023/04/11 17:30
2023/04/11 17:30
2023/04/06 13:30
2023/04/06 17:30

停止区分
毎日
連続
単日
単日

作業箇所(作業設備)
送電線
送電線
加賀変電所
加賀変電所

0509616北陸

2023/04/09 16:30

2023/04/09 18:00

単日

加賀変電所

0509617北陸

2023/04/09 17:00

2023/04/09 19:00

単日

加賀変電所

05105090510504
0508319050817005105200508171

北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸

2023/04/11 07:30
2023/04/12 07:30
2023/04/18 07:30
2023/04/24 08:30
2023/04/24 15:30
2023/04/25 08:30

2023/04/12 17:30
2023/04/12 17:30
2023/04/19 17:30
2023/04/24 16:30
2023/04/24 17:30
2023/04/28 17:30

毎日
単日
毎日
単日
単日
連続

中能登変電所
送電線
送電線
南福光変電所
南福光変電所
南福光変電所

0508304北陸

2023/04/26 08:00

2023/04/26 17:30

単日

中能登変電所

0508305北陸

2023/04/27 08:00

2023/04/27 17:30

単日

中能登変電所

0510523050839205083930510521051052205082970508298

北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸

2023/04/27 08:30
2023/04/28 08:30
2023/04/28 12:30
2023/04/28 15:30
2023/04/28 16:30
2023/05/01 07:30
2023/05/02 07:30

2023/04/27 17:30
2023/04/28 13:30
2023/04/28 17:30
2023/04/28 17:30
2023/04/28 18:30
2023/05/01 17:30
2023/05/02 17:30

単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日

南福光変電所
敦賀火力変電所
敦賀火力変電所
南福光変電所
南福光変電所
送電線
送電線

0508299北陸

2023/05/10 07:30

2023/05/11 17:30

連続中能登変電所

0508330

北陸

2023/05/10 08:30

2023/08/07 17:30

連続

送電線

05083630508320051051005104820510483051052505105240508300
05083150508316

北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸

2023/05/10 08:30
2023/05/15 07:30
2023/05/15 07:30
2023/05/15 08:30
2023/05/15 12:30
2023/05/18 09:30
2023/05/18 13:30
2023/05/19 06:30
2023/05/19 18:30
2023/05/19 19:30

2023/05/12 17:30
2023/05/16 17:30
2023/05/16 17:30
2023/05/15 13:30
2023/05/15 17:30
2023/05/18 14:30
2023/05/18 16:30
2023/05/19 19:30
2023/05/19 20:30
2023/05/19 22:00

毎日
毎日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日

送電線
送電線
中能登変電所
加賀変電所
加賀変電所
南福光変電所
南福光変電所
中能登変電所
中能登変電所
中能登変電所

0508301北陸

2023/05/22 09:00

2023/05/22 16:30

単日

中能登変電所

0509637北陸

2023/05/23 08:30

2023/05/24 17:30

連続

城端開閉所

0509618

北陸

2023/05/28 16:30

2023/05/28 18:00

単日

加賀変電所

0509619北陸

2023/05/28 17:00

2023/05/28 19:00

単日

加賀変電所

050829105083230508292050831705104960509638
0508168

北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸

2023/05/31 07:30
2023/05/31 07:30
2023/06/05 07:30
2023/06/05 07:30
2023/06/05 07:30
2023/06/06 08:30
2023/06/10 07:30

2023/06/06 17:30
2023/06/02 17:30
2023/06/08 17:30
2023/06/07 17:30
2023/06/09 17:30
2023/06/07 17:30
2023/08/07 13:30

毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
連続
連続

送電線
送電線
送電線
送電線
送電線
新富山変電所
送電線

停電区間（停電設備）
七尾大田火力線 1L
七尾大田火力線 1L
加賀 275 丙母線
加賀 275 丁母線
加賀 6Tr/加賀 77-6Tr3 次母線/加賀 154-6NGR/加賀 6STr/加賀 6-1ShR/加賀 6-1SC/加賀 6-2ShR/加賀 275 丁母線/加賀 275 母連
加賀 6Tr/加賀 77-6Tr3 次母線/加賀 154-6NGR/加賀 6STr/加賀 6-1ShR/加賀 6-1SC/加賀 6-2ShR/加賀 275 丁母線/加賀 275 母連
能越幹線 1L/能越幹線 1L 構内(中能)七尾大田火力線 2L
能越幹線 1L
南福光 500 甲-1 母線
南福光 500 甲-1 母線
南福光 500 乙-1 母線/南福光 500 母連
中能登 275 母連/中能登 275 丙母線/※4/27→4/26
変更
中能登 275 母連/中能登 275 丁母線/※4/28→4/27
変更
INV 負荷遮断 A・B
敦賀火力変 275 甲母線
敦賀火力変 275 乙母線
南福光 500 甲-1 母線
南福光 500 乙-1 母線/南福光 500 母連
加賀東金津線 1L
加賀東金津線 2L
中能登 3Tr/中能登 66-3Tr3 次母線/中能登 3-1ShR
加賀幹線 2L
加賀幹線 2L
能越幹線 2L
能越幹線 2L/能越幹線 2L 構内(中能)加賀 275 丙母線
加賀 275 丁母線
南福光 TT-A(S，R)
南福光 TT-B(S，R)
能越幹線 2L/能越幹線 2L 構内(中能)能越幹線 2L
能越幹線 2L/能越幹線 2L 構内(中能)中能登 2Tr/中能登 66-2Tr3 次母線/※5/24→5/22
変更
城端開 43-87/275kV 母線保護リレー
加賀 5Tr/加賀 77-5Tr3 次母線/加賀 154-5NGR/加賀 5STr/加賀 5-1ShR/加賀 5-1SC/加賀 5-2SC/加賀 5-2ShR/加賀 275 丁母線/加賀 275 母連
加賀 5Tr/加賀 77-5Tr3 次母線/加賀 154-5NGR/加賀 5STr/加賀 5-1ShR/加賀 5-1SC/加賀 5-2SC/加賀 5-2ShR/加賀 275 丁母線/加賀 275 母連
加賀幹線 2L
加賀幹線 2L
能登幹線 1L
能登幹線 1L
加賀幹線 2L
新富山 43-87H/275kV 母線保護リレー
新富山幹線 1L
107

作業内容
ジャンパ線補強装置取替，地線金具修理，架線金具修理
七尾大田火力線 OPGW 一部張替工事 No.28~No.31 に伴う停止[275kV 系 GIS 化]6Tr1 次丙母線 LS 制御試験
[275kV 系 GIS 化]6Tr１次 GIS 丁母線 LS 制御試験
[275kV 系 GIS 化]6Tr1 次電力ケーブル試充電・検相

発電制約

申請区分
更新
更新
更新
更新
更新

[275kV 系 GIS 化]6Tr1 次方向試験更新
能越幹線 1L GIS ユニット 機器塗装
地線金具修理に伴う保安停止
定期点検(測定)，ホーン取替
500kV 甲母線電圧取込
500kV 甲母線電圧検相
500kV 乙母線電圧取込，500kV 母連切替
CB 700，丙母線 PD 機器塗装
CB 700，丁母線 PD

機器塗装

更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新

母連 BCU 制御試験
275kV 甲母線 PT GIS ユニット点検 6 年
275kV 乙母線 PT GIS ユニット点検 6 年
500kV 母連 BCU 切替後の LS121 開閉試験
電圧検相，位相測定
南金沢線 No.3 腕金塗装に伴う設備停止
南金沢線 No.3 腕金塗装に伴う同時停止
3 次 GIS･調和ﾕﾆｯﾄ GIS･SR-31 6 年点検・電装品修理，3-1ShR・BCU
盤 6 年点検他
加賀幹線鉄塔建替・電線地線張替・がいし取替 No.139~147 に伴う停止
ボルト取替(No.132.174)
定期点検(測定)
能越幹線 2L GIS ユニット 機器塗装
[275kV 系 GIS 化]５Tr1 次丙母線 LS 制御試験
[275kV 系 GIS 化]5Tr１次 GIS 丁母線 LS 制御試験
南福光 TT-A_定期点検(S，R)
南福光 TT-B_定期点検(S，R)
能越幹線 2L ポリマーブッシング点検
能越幹線 2L ポリマーブッシング充電，漏れ電流測定
能越幹線 2L ポリマーブッシング，漏れ電流測定後の測定回路撤去
2Tr 自動消火装置点検

更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新

275kV 母線保護リレー盤修理[275kV 系 GIS 化]5Tr1 次電力ケーブル試充電・検相

更新

更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新

更新
[275kV 系 GIS 化]5Tr1 次方向試験
更新
測定点検，地線修理，職能教育
定期点検 104.110.116 難着雪リング修理 115~118
測定点検，サンプル電線採取，難着雪リング修理
地線リング・ダンパ取付，ホーン取替
加賀幹線電線地線張替・がいし取替 No.53~60 の金物調査に伴う停止
275kV 母線保護リレー盤修理
新富山幹線電線張替(No.１~No.１１)他に伴う停止

更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0508233
05082930508318050839905084030510513

エリア
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸

作業開始日時2023/06/10 07:30
2023/06/12 07:30
2023/06/12 07:30
2023/06/17 08:30
2023/06/17 08:30
2023/06/17 08:30

作業終了日時2023/07/14 17:30
2023/06/15 17:30
2023/06/14 17:30
2023/06/18 17:30
2023/06/17 17:30
2023/06/17 17:30

停止区分
連続
毎日
毎日
連続
単日
単日

作業箇所(作業設備)
送電線
送電線
送電線
送電線
送電線
敦賀火力変電所

0510516北陸

2023/06/17 08:30

2023/06/17 17:30

単日

南条変電所

0510517北陸

2023/06/18 08:30

2023/06/18 17:30

単日

南条変電所

0508176北陸

2023/06/19 08:30

2023/06/19 17:30

単日

新富山変電所

0508177北陸

2023/06/20 08:30

2023/06/20 17:30

単日

新富山変電所

050817405082130510518051051905105260509633
050817505105270510528051052905096340508215

北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸

2023/06/26 08:30
2023/06/26 08:30
2023/06/29 08:30
2023/06/29 10:30
2023/06/30 16:30
2023/06/30 17:00
2023/07/03 08:30
2023/07/06 08:30
2023/07/06 10:30
2023/07/07 16:30
2023/07/07 17:00
2023/07/10 08:30

2023/06/30 17:30
2023/06/29 17:30
2023/06/29 11:30
2023/06/29 13:30
2023/06/30 18:00
2023/06/30 19:00
2023/07/07 17:30
2023/07/06 11:30
2023/07/06 13:30
2023/07/07 18:00
2023/07/07 19:00
2023/07/12 17:30

連続
毎日
単日
単日
単日
単日
連続
単日
単日
単日
単日
毎日

南福光変電所
送電線
南福光変電所
南福光変電所
南福光変電所
南福光変電所
南福光変電所
南福光変電所
南福光変電所
南福光変電所
南福光変電所
送電線

0510488北陸

2023/07/14 08:30

2023/07/14 17:30

単日

加賀変電所

0510507北陸

2023/07/15 08:30

2023/07/15 17:30

単日

送電線

0510514北陸

2023/07/15 08:30

2023/07/15 17:30

単日

南条変電所

0508404
0510515

北陸
北陸

2023/07/16 08:30
2023/07/16 08:30

2023/07/16 17:30
2023/07/16 17:30

単日
単日

送電線
南条変電所

0510489北陸

2023/07/18 08:30

2023/07/18 17:30

単日

加賀変電所

05083020508303北陸
北陸

2023/07/24 07:30
2023/07/25 07:30

2023/07/24 17:30
2023/07/25 17:30

単日
単日

中能登変電所
中能登変電所

0510498

北陸

2023/08/07 12:30

2023/08/07 15:30

単日

送電線

0510499北陸

2023/08/07 14:30

2023/08/07 16:30

単日

送電線

05083360508338050833905083400508337050834105081720510530051053105105320510533

北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸

2023/08/28 08:30
2023/08/28 10:30
2023/08/28 12:30
2023/08/28 15:30
2023/08/29 08:30
2023/08/29 16:30
2023/09/04 08:30
2023/09/07 08:30
2023/09/07 10:30
2023/09/08 16:30
2023/09/08 17:00

2023/08/28 11:30
2023/08/28 12:30
2023/08/28 16:30
2023/08/28 17:30
2023/08/29 17:30
2023/08/29 18:30
2023/09/08 17:30
2023/09/07 11:30
2023/09/07 13:30
2023/09/08 18:00
2023/09/08 19:00

単日
単日
単日
単日
単日
単日
連続
単日
単日
単日
単日

新福井変電所
新福井変電所
新福井変電所
新福井変電所
新福井変電所
新福井変電所
南福光変電所
南福光変電所
南福光変電所
南福光変電所
南福光変電所

停電区間（停電設備）
中央幹線 1L
能登幹線 2L
能登幹線 2L
敦賀火力線 1L
敦賀火力線 1L
敦賀火力 1L 構内(敦火)敦賀火力線 1L/敦賀火力 1L 構内(南条)/南条 275 甲
母線
敦賀火力 1L 構内(南条)/南条 275 乙母線
新富山連 1Tr/新富山 1Tr3 次母線/新富山 1-1ShR/
新富山 1-2ShR/新富山 1-3ShR/新富山 1-4ShR/新富山 1STr/新富山 275 甲母線
新富山連 1Tr/新富山 1Tr3 次母線/新富山 1-1ShR/
新富山 1-2ShR/新富山 1-3ShR/新富山 1-4ShR/新富山 1STr/新富山 275 乙母線
能越幹線 1L(構内)/能越幹線 1L
能越幹線 1L
能越幹線 1L(構内)/南福光 500 甲-1 母線
能越幹線 1L(構内)/南福光 500 乙-1 母線
能越幹線 1L
能越幹線 1L(構内)/能越幹線 1L
能越幹線 2L(構内)/能越幹線 2L
能越幹線 2L(構内)/南福光 500 甲-1 母線
能越幹線 2L(構内)/南福光 500 乙-1 母線
能越幹線 2L
能越幹線 2L(構内)/能越幹線 2L
新富山幹線 1L
中央幹線 1L 構内(加賀)/中幹 1L43D56(加賀)/中幹
1L43CA( 加 賀 )/ 中 幹 1L43CB( 加 賀 )/ 中 幹
1L43RCA0( 加 賀 )/ 中 幹 1L43RCAM( 加 賀 )/ 中 幹
1L43RCB0(加賀)/中幹 1L43RCBM(加賀)敦賀火力線 1L
敦賀火力線 2L/敦賀火力 2L 構内(南条)/南条 275 甲
母線
敦賀火力線 2L
敦賀火力 2L 構内(南条)/南条 275 乙母線
中央幹線 2L 構内(加賀)/中幹 2L43D56(加賀)/中幹
2L43CA( 加 賀 )/ 中 幹 2L43CB( 加 賀 )/ 中 幹
2L43RCA0( 加 賀 )/ 中 幹 2L43RCAM( 加 賀 )/ 中 幹
2L43RCB0(加賀)/中幹 2L43RCBM(加賀)志賀原子力線 1L/志賀原線 1L 構内(中能)志賀原子力線 2L/志賀原線 2L 構内(中能)
新富山幹線 1L
新富山幹線 1L
新福井 275 甲母線
新福井 275 甲母線/[試験使用]
新福井 275 乙母線
新福井 275 乙母線/[試験使用]
275kV43BUH(新福井)/新福井 275 母連
新福井 275 母連/新福井 275 乙母線/[試験使用]
加賀福光線 1L(構内)/加賀福光線 1L
加賀福光線 1L(構内)/南福光 500 甲-1 母線
加賀福光線 1L(構内)/南福光 500 乙-1 母線
加賀福光線 1L
加賀福光線 1L(構内)/加賀福光線 1L
108

作業内容
中央幹線電線張替 No.53~56 に伴う停止測定点検，難着雪リング修理
地線リング・ダンパ取付がいし取替，電線サンプリング、地線張替
東浦線作業に伴う停止
敦賀火力線１Ｌ ＧＩＳ現場盤点検 6 年、ＢＣＵ盤点検６年
敦賀火力線 1L GIS ユニット点検(LS087 甲，CB087，LS17)・手入 6 年・
現地盤点検６年
敦賀火力線 1L GIS ユニット点検(LS18)・手入 6 年・現地盤点検６年
LS25 点検 12 年.接触抵抗電流測定.開閉試験.CBH-1 点検 6 年.開閉
試験

発電制約

申請区分
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新

LS26 点検 12 年.接触抵抗電流測定.開閉.1-1・2ShR ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｰﾄ修理
更新
能越幹線 1LBCU 切替，結合試験
地線修理
能越幹線 1L 切替後の LS135 開閉試験
能越幹線 1L 切替後の LS136 開閉試験
能越幹線 1L 切替後の電圧検相
能越幹線 1L 潮流試験
能越幹線 2LBCU 切替、結合試験
能越幹線 2L 切替後の LS141 開閉試験
能越幹線 2L 切替後の LS142 開閉試験
能越幹線 2L 切替後の電圧検相
能越幹線 2L 潮流試験
鉄塔防錆塗装，地線難着雪リング修理
中央幹線１Ｌ-A，ＢＲｙ改修(Ｎ-１電制用５２ＴＸ引出し)

更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新

がいし取替，電線サンプリング、地線張替
敦賀火力線 2L GIS ユニット点検(LS088 甲，CB088，LS23)・手入 6 年

更新

東浦線作業に伴う停止
敦賀火力線 2L GIS ユニット点検(LS24)・手入 6 年・現地盤点検６年
中央幹線２Ｌ-Ａ，BＲｙ改修(Ｎ-１電制用５２ＴＸ引出し)

更新
更新

更新

更新
1L LPD.LA，CB077 機器塗装
2L LPD.LA，CB078 機器塗装
新富山幹線鉄塔建替 No.５６~５９に伴う使用前社内検査(絶縁耐力試
験他)
新富山幹線鉄塔建替 No.５６~５９に伴う使用前社内検査(講評に伴う停止)[オシロ取替工事]甲 BUS PD2 次ケーブル切替[オシロ取替工事]甲 BUS PD2 次ケーブル切替に伴う検相[オシロ取替工事]乙 BUS PD2 次ケーブル切替[オシロ取替工事]乙 BUS PD2 次ケーブル切替に伴う検相[オシロ取替工事]275kV 母連ケーブル切替・試験[オシロ取替工事]母連 位相測定
加賀福光線 1LBCU 切替、結合試験
加賀福光線 1LBCU 切替後の LS123 開閉試験
加賀福光線 1LBCU 切替後の LS124 開閉試験
加賀福光線 1LBCU 切替後の電圧検相
加賀福光線 1L 潮流試験

更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
050832405082940508313050831105083100508235

エリア
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸

作業開始日時2023/09/10 07:30
2023/09/11 07:30
2023/09/13 07:30
2023/09/15 07:30
2023/09/19 07:30
2023/09/19 08:30

作業終了日時2023/09/13 17:30
2023/09/11 17:30
2023/09/14 17:30
2023/09/15 17:30
2023/09/19 17:30
2023/09/29 17:30

停止区分
毎日
単日
連続
単日
単日
連続

0508342北陸

2023/09/19 08:30

2023/09/19 17:30

単日

新福井変電所

0508295
0508325

北陸
北陸

2023/09/20 07:30
2023/09/20 07:30

2023/09/20 17:30
2023/09/23 17:30

単日
毎日

送電線
送電線

0508343北陸

2023/09/20 08:30

2023/09/20 17:30

単日

新福井変電所

0508344北陸

2023/09/21 08:30

2023/09/21 17:30

単日

作業箇所(作業設備)
送電線
送電線
中能登変電所
中能登変電所
中能登変電所
中能登変電所

新福井変電所

0508332北陸

2023/09/25 07:30

2023/09/29 18:30

連続

越前変電所

0508173051053405105350510536051053705081660508211050835805083590508360
05081690508234

北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸

2023/09/25 08:30
2023/09/28 08:30
2023/09/28 10:30
2023/09/29 16:30
2023/09/29 17:00
2023/10/01 08:30
2023/10/02 08:30
2023/10/02 08:30
2023/10/02 08:30
2023/10/02 08:30
2023/10/06 07:30
2023/10/06 07:30

2023/09/29 17:30
2023/09/28 11:30
2023/09/28 13:30
2023/09/29 18:00
2023/09/29 19:00
2023/10/04 17:30
2023/10/02 17:30
2023/10/05 17:30
2023/10/05 17:30
2023/10/05 17:30
2023/11/19 13:30
2023/11/09 17:30

連続
単日
単日
単日
単日
毎日
単日
毎日
毎日
毎日
連続
連続

南福光変電所
南福光変電所
南福光変電所
南福光変電所
南福光変電所
送電線
新富山変電所
送電線
送電線
送電線
送電線
送電線

0508167北陸

2023/10/07 08:30

2023/10/10 17:30

毎日

送電線

051053805105390508214051054005105410508296050835505083560508357

北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸

2023/10/08 15:00
2023/10/08 15:00
2023/10/09 08:30
2023/10/09 08:30
2023/10/09 10:30
2023/10/10 07:30
2023/10/10 08:30
2023/10/10 08:30
2023/10/10 08:30

2023/10/08 16:30
2023/10/08 16:30
2023/10/11 17:30
2023/10/09 11:30
2023/10/09 13:30
2023/10/12 17:30
2023/10/13 17:30
2023/10/13 17:30
2023/10/13 17:30

単日
単日
毎日
単日
単日
毎日
毎日
毎日
毎日

南福光変電所
南福光変電所
送電線
南福光変電所
南福光変電所
送電線
送電線
送電線
送電線

0508365北陸

2023/10/13 08:30

2023/10/14 13:30

連続

南条変電所

0508366

北陸

2023/10/14 12:30

2023/10/15 17:30

連続

南条変電所

0508212北陸

2023/10/16 08:30

2023/10/16 17:30

単日

新富山変電所

0508345北陸

2023/10/16 08:30

2023/10/16 17:30

単日

新福井変電所

050961205096130508346

北陸
北陸
北陸

2023/10/16 13:30
2023/10/16 14:30
2023/10/16 16:30

2023/10/16 15:30
2023/10/16 16:30
2023/10/16 18:30

単日
単日
単日

東金津変電所
東金津変電所
新福井変電所

0508347北陸

2023/10/17 08:30

2023/10/17 17:30

単日

新福井変電所

0508348北陸

2023/10/17 16:30

2023/10/17 18:30

単日

新福井変電所

停電区間（停電設備）
加賀東金津線 1L
加賀東金津線 1L
中能登 1Tr/中能登 66-1Tr3 次母線/中能登 1-1ShR
中能登 3Tr/中能登 66-3Tr3 次母線/中能登 3-1ShR中能登 2Tr/中能登 66-2Tr3 次母線
中能登 2Tr/2Tr43-D56(中能登)新福井 1Tr/新福井 275 甲母線/新福井 154A 母線/
新福井 1-1ShR/新福井 1-2ShR/新福井 1STr
加賀東金津線 2L
加賀東金津線 2L
新福井 2Tr/新福井 154A 母線/新福井 275 甲母線/
新福井 2STr/新福井 2ShR
新福井 275 甲母線/新福井 3Tr/新福井 154A 母線/
新福井 3-1ShR
越前 3Tr/越前 3Tr3 次母線/越前 3-1ShR/H3-STr，
3 所内 Cub
加賀福光線 2L(構内)/加賀福光線 2L
加賀福光線 2L(構内)/南福光 500 甲-1 母線
加賀福光線 2L(構内)/南福光 500 乙-1 母線
加賀福光線 2L
加賀福光線 2L(構内)/加賀福光線 2L
新港幹線 1L
新富山幹線 1L(構内)
越前線 2L越前線 2L越前線 2L新富山幹線 2L
中央幹線 2L
新港幹線 2L
南福光 43-87HA/南福光 43CBZHA
南福光 43-87HB/南福光 43CBZHB
新富山幹線 2L
南福光 500 甲-1 母線
南福光 500 乙-1 母線
中央幹線 2L
越前線 1L越前線 1L越前線 1L南条 275 甲母線/南条 1Tr/南条 154-1NGR/南条
1Tr3 次母線/南条 1STr/南条 1ShR
南条 275 乙母線/南条 1Tr/南条 154-1NGR/南条
1Tr3 次母線/南条 1STr/南条 1ShR
新富山幹線 2L(構内)東金津新福井線 1L/東金新福井 1L 構内(新)/東金津
新 143CA(新福井/東金津新 143RCA0(新福/東金津
新 143CB(新福井/東金津新 143RCB0(新福/新福井
275 甲母線
東金津 275 丁母線
東金津 275 丁母線/[試験使用]
東金新福井 1L 構内(新)/[潮流試験]
東金津新福井線 2L/東金新福井 2L 構内(新)/東金津
新 243CA(新福井/東金津新 243RCA0(新福/東金津
新 243CB(新福井/東金津新 243RCB0(新福/新福井
275 甲母線
東金新福井 2L 構内(新)/[潮流試験]
109

作業内容
定期点検 48.87.93.99 鉄塔防錆塗装 92.102.109.115
測定点検
1Tr (S 相) LTC 操作機構修理(電装品取替修理)
3Tr OF ケーブル 絶縁油分析採取
2Tr OF ケーブル 絶縁油分析採取
500kVShR 増設に伴う 2Tr3 次 GIS 接続[オシロ取替工事]1Tr 制御ケーブル切替，試験
測定点検
定期点検 48.87.93.99 鉄塔防錆塗装 92.102.109.115[オシロ取替工事]2Tr 制御ケーブル切替，試験[オシロ取替工事]3Tr 制御ケーブル切替，試験
3Tr1 次・2 次・3 次 GIS 開閉・点検･各種手入れ 6 年，操作機構分点
12 年，3Tr 点検 6 年
加賀福光線 2LBCU 切替，結合試験
加賀福光線 2LBCU 切替後の LS127 開閉試験
加賀福光線 2LBCU 切替後の LS128 開閉試験
加賀福光線 2LBCU 切替後の電圧検相
加賀福光線 2L 潮流試験
鉄塔防錆塗装、地線捻れ防止ダンパ修理、ボルト取替
ケーブル切替・試験
鉄塔塗装(No.48)
ボルト取替(No.4)足羽線定期点検に伴う停止ボルト取替(No.3.47)
新富山幹線電線張替(No.１~No.１１)他に伴う停止
中央幹線電線張替 No.53~56 に伴う停止
圧縮管点検、鉄塔防錆塗装、地線捻れ防止ダンパ修理、ボルト取替、地線修理
500kVCBF(A 系)起動条件切替および確認試験
500kVCBF(B 系)起動条件切替および確認試験
地線修理，鉄塔防錆塗装，地線難着雪リング修理
3Tr1 次、2 次 BCU 切替後の LS125 開閉試験
3Tr1 次、2 次 BCU 切替後の LS126 開閉試験
ジャンパ線揺動対策
塔塗装(No.19.48)
ボルト取替(No.4)足羽線定期点検に伴う停止ボルト取替(No.3.47)
1Tr 一次 GIS ﾕﾆｯﾄ点検 6 年・手入 6 年・電装品修理・現地盤点検６年※2
1Tr 一次 GIS ﾕﾆｯﾄ点検 6 年・手入 6 年・電装品修理・現地盤点検６年
ケーブル切替・試験[オシロ取替工事]東金津新福井線 1L 切替・試験

発電制約

申請区分
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新

[5Tr 保護盤取替]275kVBPD 電圧ケーブル切替[5Tr 保護盤取替]275kVBPD 電圧ケーブル切替後の電圧検相[オシロ取替工事]東金津新福井線 1L 切替に伴う潮流試験[オシロ取替工事]東金津新福井線 2L 切替・試験

更新
更新
更新
更新

[オシロ取替工事]東金津新福井線 2L 切替に伴う潮流試験

更新

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0508349北陸

2023/10/18 08:30

2023/10/18 17:30

単日

新福井変電所

0508350北陸

2023/10/18 16:30

2023/10/18 18:30

単日

新福井変電所

0508351北陸

2023/10/19 08:30

2023/10/19 17:30

単日

新福井変電所

05083520508353

北陸
北陸

2023/10/19 16:30
2023/10/20 07:30

2023/10/19 18:30
2023/10/20 11:30

単日
単日

新福井変電所
新福井変電所

0508367北陸

2023/10/20 08:30

2023/10/21 13:30

連続

南条変電所

0508354北陸

2023/10/20 10:30

2023/10/20 13:30

単日

新福井変電所

0508368北陸

2023/10/21 12:30

2023/10/22 17:30

連続

南条変電所

05082900508322北陸
北陸

2023/10/23 07:30
2023/10/23 07:30

2023/10/29 17:30
2023/10/25 17:30

毎日
毎日

送電線
送電線

0510495

北陸

2023/10/23 07:30

2023/10/27 17:30

毎日

送電線

051049705083610508362

北陸
北陸
北陸

2023/10/23 07:30
2023/10/23 08:30
2023/10/23 08:30

2023/10/27 17:30
2023/10/27 17:30
2023/10/25 17:30

毎日
毎日
毎日

送電線
送電線
送電線

0508370北陸

2023/10/23 08:30

2023/10/24 17:30

連続

南条変電所

0509614050961505104840510485

北陸
北陸
北陸
北陸

2023/10/23 10:30
2023/10/23 11:30
2023/10/24 08:30
2023/10/24 12:30

2023/10/23 12:30
2023/10/23 13:30
2023/10/24 13:30
2023/10/24 17:30

単日
単日
単日
単日

東金津変電所
東金津変電所
加賀変電所
加賀変電所

0508371北陸

2023/10/25 08:30

2023/10/25 17:30

単日

南条変電所

0508372北陸

2023/10/26 08:30

2023/10/27 17:30

連続

南条変電所

0508309北陸

2023/10/28 07:30

2023/10/28 17:30

単日

中能登変電所

0508312北陸

2023/10/28 07:30

2023/10/29 17:30

連続作業箇所(作業設備)

中能登変電所

0510511北陸

2023/10/28 07:30

2023/10/28 17:30

単日

中能登変電所

0508373北陸

2023/10/28 08:30

2023/10/28 17:30

単日

南条変電所

0508239北陸

2023/11/06 07:30

2023/11/07 17:30

連続

加賀変電所

0508242北陸

2023/11/06 08:30

2023/11/06 17:30

単日

加賀変電所

0508241北陸

2023/11/07 08:30

2023/11/07 17:30

単日

加賀変電所

0508240北陸

2023/11/08 07:30

2023/11/09 17:30

連続

加賀変電所

0508243北陸

2023/11/08 08:30

2023/11/08 17:30

単日

加賀変電所

0508364北陸

2023/11/08 08:30

2023/11/09 17:30

毎日

送電線

0508375

北陸

2023/11/08 08:30

2023/11/09 13:30

連続

南条変電所

050839605104860510505北陸
北陸
北陸

2023/11/08 08:30
2023/11/08 08:30
2023/11/08 08:30

2023/11/10 17:30
2023/11/08 13:30
2023/11/10 17:30

毎日
単日
毎日

送電線
加賀変電所
送電線

停電区間（停電設備）
越 前 線 1L/ 越 前 線 1L 構 内 ( 新 福 井 )/ 越 前 線
143CA(新福井)/越前線 143RCA0(新福井/越前線
143CB(新福井)/越前線 143RCB0(新福井/新福井
275 甲母線
越前線 1L 構内(新福井)/[潮流試験]
越 前 線 2L/ 越 前 線 2L 構 内 ( 新 福 井 )/ 越 前 線
243CA(新福井)/越前線 243RCA0(新福井/越前線
243CB(新福井)/越前線 243RCB0(新福井/新福井
275 甲母線
越前線 2L 構内(新福井)/[潮流試験]
新福井 275 甲母線
南条 275 甲母線/南条 2Tr/南条 154-2NGR/南条
2Tr3 次母線/南条 2STr/南条 2ShR
新福井 275 乙母線
南条 275 乙母線/南条 2Tr/南条 154-2NGR/南条
2Tr3 次母線/南条 2STr/南条 2ShR
加賀幹線 1L
加賀幹線 1L
加賀幹線 1L
加賀幹線 1L
加賀幹線 1L
加賀幹線 1L
南条 275 甲母線/南条 275 母連
東金津 275 丁母線
東金津 275 丁母線/[試験使用]
加賀 275 丙母線
加賀 275 丁母線
南条 275 乙母線/南条 275 母連
南条 275 甲母線
中能登 1Tr/中能登 66-1Tr3 次母線/中能登 1-1ShR/※10/31→10/28 変更
中能登 1Tr/中能登 66-1Tr3 次母線/中能登 1-1ShR/※10/30-31→10/28-29 変更
中能登 1Tr/中能登 66-1Tr3 次母線/中能登 1-1ShR/中能登 275 丁母線/中能登 275 母連/※追加件名
南条 275 乙母線
加賀 2Tr/加賀 77-2Tr3 次母線/加賀 2-1ShR/2Tr1
次 43TPA/2Tr1 次 43TPB/2Tr2 次 43TPA/2Tr2 次
43TPB/2Tr43-D56
加賀 2Tr/加賀 275 丙母線/2Tr1 次 43TPA/2Tr1 次
43TPB/2Tr2 次 43TPA/2Tr2 次 43TPB/2Tr43-D56
加賀 2Tr/加賀 275 丁母線/2Tr1 次 43TPA/2Tr1 次
43TPB/2Tr2 次 43TPA/2Tr2 次 43TPB/2Tr43-D56
加賀 3Tr/加賀 77-3Tr3 次母線/加賀 3-1ShR/加賀
3-2ShR/3Tr1 次 43TPA/3Tr1 次 43TPB/3Tr2 次
43TPA/3Tr2 次 43TPB/3Tr43-D56
加賀 3Tr/加賀 275 丙母線/3Tr1 次 43TPA/3Tr1 次
43TPB/3Tr2 次 43TPA/3Tr2 次 43TPB/3Tr43-D56
南条越前線 1L
南条越前線 1L/南条越前 1L 構内(南条)/南条 275 甲
母線
南条越前線 1L
加賀 154A 母線/加賀 275 丙母線
南条越前線 1L
110

作業内容
[オシロ取替工事]越前線 1L 切替・試験

発電制約

申請区分
更新

[オシロ取替工事]越前線 1L 切替に伴う潮流試験[オシロ取替工事]越前線 2L 切替・試験

更新
更新[オシロ取替工事]越前線 2L 切替に伴う潮流試験[旧オシロ撤去工事]275kV 甲母線 PD2 次電圧ケーブル切離し
2Tr 一次 GIS ﾕﾆｯﾄ点検 6 年・手入 6 年・電装品修理・現地盤点検６年※2[旧オシロ撤去工事]275kV 乙母線 PD2 次電圧ケーブル切離し
2Tr 一次 GIS ﾕﾆｯﾄ点検 6 年・手入 6 年・電装品修理・現地盤点検６年

更新
更新

測定点検，地線点検他
定期点検 104.110.116 難着雪リング修理 115~118
加賀幹線鉄塔建替・電線地線張替・がいし取替 No.139~147 の腕金原寸調査に伴う停止
加賀幹線電線地線張替・がいし取替 No.53~60 の金物調査に伴う停止
難着雪対策(No.147-149.167-171)
ボルト取替(No.132.174)
275kV 母連 GIS ﾕﾆｯﾄ点検 6 年・手入 6 年・電装品修理・現地盤点検６
年[4Tr 保護盤取替]275kVBPD 電圧ケーブル切替[4Tr 保護盤取替]275kVBPD 電圧ケーブル切替後の電圧検相[８Ｔｒ増設]丙母線電圧取込み[8Tr 増設]丁母線電圧取込み
275kV 母連 GIS ﾕﾆｯﾄ点検 6 年・手入 6 年・電装品修理・現地盤点検６
年
275kV 甲母線 PT GIS ユニット点検・手入 6 年・電装品取替*
1Tr OF ケーブル 絶縁油分析採取

更新
更新

1Tr (R 相) LTC 操作機構修理(電装品取替修理)
LS44

導電部修理

275kV 乙母線 PT GIS ユニット点検・手入 6 年・電装品修理
加賀変電所 ２Ｔｒ消火装置点検 3 年

更新
更新
更新

更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新

LS77 密閉型操作箱点検(12 年点検)他
LS78 密閉型操作箱点検(12 年点検)他

更新
更新

加賀変電所 ３Ｔｒ消火装置点検
更新
LS73 密閉型操作箱点検(12 年点検)他
電線劣化調査 No.65-66.72-73
南条越前線 1L GIS ユニット点検・手入 6 年・現地盤点検６年・電装品
修理
ルーズスペーサ修理[８Ｔｒ増設]丙母線・A 母線 LS 制御試験
塗装

更新
更新
更新
更新
更新
更新

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0510487

エリア
北陸

作業開始日時2023/11/08 12:30

作業終了日時2023/11/08 17:30

停止区分
単日

0508244北陸

2023/11/09 08:30

2023/11/09 17:30

単日

作業箇所(作業設備)
加賀変電所
加賀変電所

0509625

北陸

2023/11/09 08:30

2023/11/09 16:30

単日

加賀変電所

05104920510493

北陸
北陸

2023/11/09 08:30
2023/11/09 09:30

2023/11/09 10:30
2023/11/09 11:30

単日
単日

加賀変電所
加賀変電所

0508376北陸

2023/11/09 12:30

2023/11/10 17:30

連続

南条変電所

0509624北陸

2023/11/09 15:30

2023/11/09 17:30

単日

加賀変電所

0509623北陸

2023/11/10 08:30

2023/11/10 16:30

単日

加賀変電所

051049005104910510494

北陸
北陸
北陸

2023/11/10 08:30
2023/11/10 09:30
2023/11/10 15:30

2023/11/10 10:30
2023/11/10 11:30
2023/11/10 17:30

単日
単日
単日

加賀変電所
加賀変電所
加賀変電所

0510508北陸

2023/11/10 18:30

2023/11/10 20:30

単日

中能登変電所

0508179北陸

2023/11/14 07:30

2023/11/14 18:30

単日

新富山変電所

0508180北陸

2023/11/14 17:30

2023/11/14 19:30

単日

新富山変電所

0510502北陸

2023/11/15 07:30

2023/11/16 17:30

毎日

送電線

0508378北陸

2023/11/15 08:30

2023/11/16 13:30

連続

南条変電所

05083970510506

北陸
北陸

2023/11/15 08:30
2023/11/15 08:30

2023/11/17 17:30
2023/11/17 17:30

毎日
毎日

送電線
送電線

0508379北陸

2023/11/16 12:30

2023/11/17 17:30

連続

南条変電所

0510500

北陸

2023/11/19 12:30

2023/11/19 15:30

単日

送電線

0510501北陸

2023/11/19 14:30

2023/11/19 16:30

単日

送電線

05083140508238

北陸
北陸

2023/11/21 07:30
2023/12/07 09:30

2023/11/22 17:30
2023/12/07 12:30

連続
単日

中能登変電所
加賀変電所

0508384北陸

2024/03/23 08:30

2024/03/24 13:30

連続

南条変電所

050838505105120508382051091905107900510789

北陸
北陸
北陸
北陸
北陸

北陸

2024/03/24 12:30
2024/03/25 16:30
2024/03/27 12:30
2024/04/01 07:30
2024/04/04 08:30

2024/04/05 08:30

2024/03/25 17:30
2024/03/25 18:00
2024/03/28 17:30
2024/04/05 17:30
2024/04/04 17:30

2024/04/05 17:30

連続
単日
連続
毎日
単日

単日

南条変電所
敦賀火力変電所
南条変電所
送電線
加賀変電所

加賀変電所

停電区間（停電設備）
加賀 154B 母線/加賀 275 丁母線
加賀 3Tr/加賀 275 丁母線/3Tr1 次 43TPA/3Tr1 次
43TPB/3Tr2 次 43TPA/3Tr2 次 43TPB/3Tr43-D56
中央幹線 2L 構内(加賀)/中幹 2L43D56(加賀)/中幹
2L43CA( 加 賀 )/ 中 幹 2L43CB( 加 賀 )/ 中 幹
2L43RCA0( 加 賀 )/ 中 幹 2L43RCAM( 加 賀 )/ 中 幹
2L43RCB0(加賀)/中幹 2L43RCBM(加賀)加賀 275 丁母線
加賀 275 丁母線
南条越前線 1L/南条越前 1L 構内(南条)/南条 275 乙
母線
中央幹線 2L 構内(加賀)中央幹線 1L 構内(加賀)/中幹 1L43D56(加賀)/中幹
1L43CA( 加 賀 )/ 中 幹 1L43CB( 加 賀 )/ 中 幹
1L43RCA0( 加 賀 )/ 中 幹 1L43RCAM( 加 賀 )/ 中 幹
1L43RCB0(加賀)/中幹 1L43RCBM(加賀)加賀 275 丁母線
加賀 275 丁母線
中央幹線 1L 構内(加賀)中能登 2Tr/中能登 66-2Tr3 次母線/3Tr1 次・2 次・3次[試験使用] 中能登 2-1ShR
新富山連 1Tr/新富山 1Tr3 次母線/新富山 1-1ShR/
新富山 1-2ShR/新富山 1-3ShR/新富山 1-4ShR/新富山 1STr/新富山 275 甲母線
新富山連 1Tr/新富山 1Tr3 次母線/新富山 1-1ShR/
新富山 1-2ShR/新富山 1-3ShR/新富山 1-4ShR/新富山 1STr/新富山 275 乙母線[活線作業]加賀東金津線 1L，2Ｌ
南条越前線 2L/南条越前 2L 構内(南条)/南条 275 甲
母線
南条越前線 2L
南条越前線 2L
南条越前線 2L/南条越前 2L 構内(南条)/南条 275 乙
母線
新富山幹線 2L
新富山幹線 2L
中能登 1Tr/中能登 66-1Tr3 次母線/中能登 1-1ShR
加賀 275 丁母線/加賀８Ｔｒ
敦賀火力線 2L/敦賀火力 2L 構内(南条)/南条 275 甲
母線
敦賀火力線 2L/敦賀火力 2L 構内(南条)/南条 275 乙
母線
敦賀火力線 2L/敦賀火力 2L 構内(敦火)/[2024 年度へ変更(該当件名削除します]
敦賀火力線 1L/敦賀火力 1L 構内(南条)/南条 275 乙
母線
加賀東金津線 2L
加賀金津 2L 構内(加賀)/加賀東金津線 2L/加賀 275
丁母線
加賀東金津線 2L/加賀金津 2L 構内(加賀)/加賀 275
丙母線/加賀東 2L43CA(加賀)/加賀東 2L43CB(加賀)/加賀東 2L43RCA0(加賀)/加賀東 1L43RCB0(加賀)/加賀東 2L43RCAM(加賀)/加賀東 2L43RCBM(加
賀)
111

作業内容
[８Ｔｒ増設]丁母線・B 母線 LS 制御試験
LS74 密閉型操作箱点検(12 年点検)他

発電制約

申請区分
更新
更新

中央幹線Ｎ-１電制送信盤設置に伴う 2L 切替
更新
中央幹線Ｎ-１電制送信盤設置に伴う母線電圧取込み(2L ユニット用)
中央幹線Ｎ-１電制送信盤設置に伴う丁母線電圧検相(2L ユニット用)
南条越前線 1L GIS ユニット点検・手入 6 年・現地盤点検６年・電装品修理
中央幹線Ｎ-１電制送信盤設置に伴う２Ｌ位相測定
中央幹線Ｎ-１電制送信盤設置に伴う 1L 切替

更新
更新
更新
更新
更新

中央幹線Ｎ-１電制送信盤設置に伴う母線電圧取込み(1L ユニット用)
中央幹線Ｎ-１電制送信盤設置に伴う丁母線電圧検相(1L ユニット用)
中央幹線Ｎ-１電制送信盤設置に伴う 1L 位相測定
500kVShR 増設に伴う 2Tr 一次，二次，三次潮流試験(位相測定)

更新
更新
更新
更新

LS25 操作機構電動化
更新
LS26 操作機構電動化
更新[活線作業]定期点検(がいし検定作業)
南条越前線 2L GIS ユニット点検・手入 6 年・現地盤点検６年・電装品
修理
ルーズスペーサ修理
塗装
南条越前線 2L GIS ユニット点検・手入 6 年・現地盤点検６年・電装品
修理
新富山幹線鉄塔建替 No.５６~５９他に伴う使用前社内検査(絶縁耐力試験他)
新富山幹線鉄塔建替 No.５６~５９他に伴う使用前社内検査(講評に伴う停止)
1Tr (T 相) LTC 操作機構修理(電装品取替修理)
８Ｔｒ方向試験敦賀火力線 2L GIS ユニット電装品修理
敦賀火力線 2L GIS ユニット点検電装品修理

敦賀火力線 1L GIS ユニット電装品修理
定 期 点 検 54

更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新

敦賀火力線 2L 遮断器接触子修理後課電試験，商用耐電圧試験

鉄 塔 防 錆 塗 装 71.83.86
86~89.101~104.115~118
LS046 甲 12 年点検他

更新

更新
更新

難着雪リング修理

更新
更新

LS7512 年点検他
更新

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0510867北陸

2024/04/08 08:30

2024/04/08 17:30

単日

中能登変電所

0510866北陸

2024/04/09 07:30

2024/04/17 09:30

連続

中能登変電所

051091205109140510916051092605109130510917051092705109150510924051092505108650510872051086805108880510889051079105108900510958
051091105109590510960

北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸

2024/04/22 07:30
2024/04/22 07:30
2024/04/22 07:30
2024/04/22 08:30
2024/04/25 07:30
2024/04/25 07:30
2024/04/25 08:30
2024/04/26 07:30
2024/04/29 08:30
2024/04/30 08:30
2024/05/02 07:30
2024/05/02 07:30
2024/05/07 07:30
2024/05/07 07:30
2024/05/07 07:30
2024/05/07 08:30
2024/05/08 08:30
2024/05/08 09:30
2024/05/09 07:30
2024/05/09 07:30
2024/05/09 07:30

2024/04/24 17:30
2024/04/23 17:30
2024/04/24 17:30
2024/04/24 17:30
2024/04/27 17:30
2024/04/27 17:30
2024/04/26 17:30
2024/04/27 17:30
2024/04/29 17:30
2024/05/03 17:30
2024/05/02 17:30
2024/05/02 17:30
2024/05/15 17:30
2024/06/28 17:30
2024/06/28 17:30
2024/05/08 17:30
2024/05/10 17:30
2024/05/08 17:30
2024/05/10 17:30
2024/05/14 17:30
2024/05/12 17:30

毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
単日
毎日
単日
単日
連続
連続
連続
連続
毎日
単日
毎日
連続
連続

送電線
送電線
送電線
送電線
送電線
送電線
送電線
送電線
送電線
送電線
中能登変電所
中能登変電所
中能登変電所
送電線
送電線
加賀変電所
送電線
敦賀火力変電所
送電線
敦賀火力変電所
敦賀火力変電所

0510788北陸

2024/05/09 08:30

2024/05/09 17:30

単日

加賀変電所

0510891北陸

2024/05/10 08:30

2024/05/10 17:30

単日

加賀変電所

0510805
0510869北陸
北陸

2024/05/13 07:30
2024/05/13 07:30

2024/05/17 18:30
2024/05/13 17:30

連続
単日

作業箇所(作業設備)

越前変電所
中能登変電所

0510918

北陸

2024/05/13 07:30

2024/05/17 17:30

毎日

送電線

05108100510811北陸
北陸

2024/05/14 07:30
2024/05/14 07:30

2024/05/17 18:30
2024/05/14 13:30

連続
単日

新富山変電所
新富山変電所

0510870北陸

2024/05/14 07:30

2024/05/14 17:30

単日

中能登変電所

05108120510961北陸
北陸

2024/05/14 12:30
2024/05/14 16:30

2024/05/14 18:30
2024/05/14 18:00

単日
単日

新富山変電所
敦賀火力変電所

0510861北陸

2024/05/15 08:30

2024/05/15 17:30

単日

中能登変電所

05108620510806北陸
北陸

2024/05/16 08:30
2024/05/17 07:30

2024/05/16 17:30
2024/05/17 18:30

単日
単日

中能登変電所
越前変電所

0510804北陸

2024/05/18 07:30

2024/05/18 18:30

単日

越前変電所

051096305109650510967051099005109430510942

北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸

2024/05/20 08:30
2024/05/20 08:30
2024/05/20 08:30
2024/05/20 08:30
2024/05/24 07:30
2024/05/27 07:30

2024/05/20 17:30
2024/05/23 17:30
2024/05/23 17:30
2024/05/22 17:30
2024/05/24 17:30
2024/05/30 17:30

単日
毎日
毎日
毎日
単日
毎日

送電線
送電線
送電線
敦賀火力変電所
送電線
送電線

停電区間（停電設備）
中能登 500 母連/中能登 500 甲母線
中能登 500 母連/中能登 500 乙母線
能登幹線 1L
能登幹線 1L
能登幹線 1L
東金津新福井線 1L
能登幹線 2L
能登幹線 2L
東金津新福井線 2L
能登幹線 2L
加賀幹線 2L
加賀幹線 2L
中能登 2Tr/中能登 66-2Tr3 次母線
中能登 2Tr/中能登 66-2Tr3 次母線/※追加件名
中能登 1Tr/中能登 66-1Tr3 次母線/中能登 1-1ShR
加賀東金津線 1L
加賀東金津線 2L
加賀金津 1L 構内(加賀)能越幹線 2L
敦賀火力線 2L/敦賀火力 2L 構内(敦火)/[保安停止]
能越幹線 2L
敦賀火力線 2L/敦賀火力 2L 構内(敦火)
敦賀火力変 275 甲母線
加賀金津 1L 構内(加賀)/加賀 275 丙母線/加賀東金
津 線 1L/ 加 賀 東 1L43RCA0( 加 賀 )/ 加 賀 東
1L43RCB0( 加 賀 )/ 加 賀 東 1L43CA( 加 賀 )/ 加 賀 東
1L43CB(加賀)加賀金津 1L 構内(加賀)/加賀東金津線 1L/加賀 275
丁母線
越前 275 母連
中能登 1Tr/中能登 66-1Tr3 次母線/中能登 1-1ShR/
中能登 500 甲母線/中能登 500 母連
加賀東金津線 1L
新富山 275 母連
新富山 275 甲母線/新富山 275 母連
中能登 1Tr/中能登 66-1Tr3 次母線/中能登 1-1ShR/
中能登 500 乙母線/中能登 500 母連
新富山 275 乙母線/新富山 275 母連
敦賀火力線 2L/敦賀火力 2L 構内(敦火)志賀原子力線 2L/志賀原線 2L 構内(中能)/中能登
275 丙母線/中能登 275 母連
志賀原子力線 2L/志賀原線 2L 構内(中能)/中能登
275 丁母線/中能登 275 母連
越前 275 母連/越前 275 丁母線/275kV 丁母線 PT
越前 275 母連/越前 275 丙母線/275kV 丙母線 PT
敦賀火力線 2L
敦賀火力線 2L
敦賀火力線 2L
敦賀火力線 2L/敦賀火力 2L 構内(敦火)加賀福光線 2L
加賀幹線 2L
112

作業内容
500kV 母連 GIS･甲母線側 GIS(LS219)･甲母線区分 GIS 6 年点検，電装品修理
CB5200-2 6 年，500kV 母連 GIS･乙側(LS220) 6 年点検，電装品修理測定点検，電線サンプル採取，難着雪対策
定期点検(測定)
地線金具修理，地線リング・ダンパ取付
低抵抗測定(No.10~11)難着雪対策(No.10~13)ボルト取替え(No.12)
測定点検，難着雪対策
地線金具修理，地線リング・ダンパ取付
低抵抗測定(No.10~11)ボルト取替え(No.12)
定期点検(測定)
低抵抗測定(No.132~133)
防錆塗装(No.132.174)
2Tr R・S 相 LTC トルク測定
2Tr 1 次 GIS ユニット 機器塗装
1Tr 1 次 GIS 6 年点検，電装品修理
加賀東金津線鉄塔建替 No.63~66 他に伴う停止
加賀東金津線鉄塔建替 No.63~66 他に伴う停止
CB045 電装品修理他
地線修理，定期点検
敦賀火力線 2L 遮断器接触子修理事前準備
測定点検
敦賀火力線 2L 遮断器接触子修理
敦賀火力線 2L 遮断器接触子修理
LS71 開閉試験 12 年点検他

発電制約

申請区分
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新

LS045 甲他 12 年点検
275kV 母連 GIS 開閉・点検・各種手入 6 年・操作機構分点 12 年，
CB700 シリンダー交換
LS221(GIS) 6 年点検，電装品修理
鉄 塔 防 錆 塗 装 71.83.86 定 期 点 検 54 難 着 雪 リ ン グ 修 理
86~89.101~104.115~118
CB400 電装品修理.点検ｺｰｷﾝｸﾞ開閉試験 6 年
LS37 点検開閉電流接触抵抗測定ﾊﾟｯｷﾝ交換 12 年
LS222(GIS) 6 年点検，電装品修理
LS38 点検開閉電流接触抵抗測定ﾊﾟｯｷﾝ交換 12 年
敦賀火力線 2L 遮断器接触子修理後課電試験，商用耐電圧試験
LS078 甲，LS49 12 年点検・操作箱 12 年点検
LS078 甲 E，LS50 12 年点検・操作箱 12 年点検
275kV 母連 GIS(LS44) 開閉・点検 6 年，275kV 丁母線 PTGIS 点検
6 年・操作機構分点 12 年
275kV 母連 GIS(LS43) 開閉・点検 6 年，275kV 丙母線 PTGIS 点検 6
年・操作機構分点 12 年
東浦線がいし掃除に伴う停止
定期点検、保守情報システム撤去
鉄塔塗装
碍子清掃・碍子洗浄ノズル点検・手入れ
地線点検・修理
測定点検，難着雪対策

更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0510863北陸

2024/05/28 08:30

2024/05/28 17:30

単日

中能登変電所

作業箇所(作業設備)

0510864北陸

2024/05/29 08:30

2024/05/29 17:30

単日

中能登変電所

0510944051094505109640510966

北陸
北陸
北陸
北陸

2024/06/03 07:30
2024/06/04 07:30
2024/06/07 08:30
2024/06/07 08:30

2024/06/03 17:30
2024/06/04 17:30
2024/06/14 17:30
2024/06/10 17:30

単日
単日
連続
毎日

送電線
送電線
送電線
送電線

0510813北陸

2024/06/10 07:30

2024/06/10 13:30

単日

新富山変電所

0510892北陸

2024/06/10 07:30

2024/06/10 20:00

単日

加賀変電所

05109290510930051094605109890510962

北陸
北陸
北陸
北陸
北陸

2024/06/10 07:30
2024/06/10 07:30
2024/06/10 07:30
2024/06/10 07:30
2024/06/10 08:30

2024/08/05 13:30
2024/08/03 17:30
2024/06/10 17:30
2024/06/12 17:30
2024/06/10 17:30

連続
連続
単日
毎日
単日

送電線
送電線
送電線
敦賀火力変電所
送電線

0510814北陸

2024/06/10 12:30

2024/06/10 18:30

単日

新富山変電所

0510893北陸

2024/06/11 08:30

2024/06/11 17:30

単日

加賀変電所

0510871北陸

2024/06/12 08:30

2024/06/12 17:30

単日

中能登変電所

0510808北陸

2024/06/13 08:30

2024/06/15 17:30

連続

城端開閉所

0510873北陸

2024/06/14 07:30

2024/06/14 17:30

単日

中能登変電所

0510874北陸

2024/06/14 09:00

2024/06/14 17:30

単日

中能登変電所

0510955

北陸

2024/06/17 09:00

2024/06/17 17:30

単日

中能登変電所

0510952北陸

2024/06/18 09:00

2024/06/18 17:30

単日

中能登変電所

051080905109320510928051094105109330510956051095705108960510939

北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸

2024/06/20 08:30
2024/06/20 08:30
2024/06/29 08:30
2024/07/08 07:30
2024/07/08 08:30
2024/07/08 08:30
2024/07/10 08:30
2024/07/17 08:30
2024/08/05 08:30

2024/06/22 17:30
2024/06/21 17:30
2024/09/25 17:30
2024/07/12 17:30
2024/07/08 17:30
2024/07/09 17:30
2024/07/13 17:30
2024/07/18 17:30
2024/08/05 11:30

連続
毎日
連続
毎日
単日
毎日
毎日
連続
単日

城端開閉所
送電線
送電線
送電線
送電線
送電線
送電線
加賀変電所
中能登変電所

0510931北陸

2024/08/05 12:30

2024/08/05 15:30

単日

送電線

0510934北陸

2024/08/05 12:30

2024/08/05 15:30

単日

中能登変電所

0510851北陸

2024/08/05 14:30

2024/08/05 16:30

単日

送電線

0510936051093505109370510938051094005108850510887

北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸

2024/08/06 08:30
2024/08/07 08:30
2024/08/08 08:30
2024/08/09 08:30
2024/08/09 12:30
2024/09/08 08:30
2024/09/08 08:30

2024/08/06 15:30
2024/08/07 15:30
2024/08/08 15:30
2024/08/09 11:30
2024/08/09 15:30
2024/09/11 17:30
2024/09/10 17:30

単日
単日
単日
単日
単日
毎日
毎日

中能登変電所
中能登変電所
中能登変電所
中能登変電所
中能登変電所
送電線
送電線

停電区間（停電設備）
志賀原子力線 1L/志賀原線 1L 構内(中能)/中能登
275 丙母線/中能登 275 母連
志賀原子力線 1L/志賀原線 1L 構内(中能)/中能登
275 丁母線/中能登 275 母連
加賀東金津線 1L
加賀東金津線 2L
敦賀火力線 1L
敦賀火力線 1L
新富山連 4Tr/新富山 4Tr3 次母線/新富山 4-1ShR/
新富山 4-2ShR/新富山 2STr/新富山 275 甲母線
中央幹線 1L 構内(加賀)/中央幹線 1L/加賀 275 丙母線/中幹 1L43CA(加賀)/中幹 1L43CB(加賀)/中幹
1L43RCA0( 加 賀 )/ 中 幹 1L43RCB0( 加 賀 )/ 中 幹
1L43RCAM(加賀)/中幹 1L43RCBM(加賀)新富山幹線 1L
中央幹線 1L
中央幹線 1L
敦賀火力線 1L/敦賀火力 1L 構内(敦火)敦賀火力線 1L
新富山連 4Tr/新富山 4Tr3 次母線/新富山 4-1ShR/
新富山 4-2ShR/新富山 2STr/新富山 275 乙母線
中央幹線 1L 構内(加賀)/中央幹線 1L/加賀 275 丁母線
中能登 1Tr/中能登 66-1Tr3 次母線/中能登 1-1ShR/※追加件名
城端開 275 母連/城端開 275 乙母線
中能登 3Tr/中能登 66-3Tr3 次母線/中能登 3-1ShR/※追加件名
中能登 3Tr/中能登 66-3Tr3 次母線/中能登 3-1ShR/中能登 275 丙母線/中能登 275 母連/※2025→2024年度
中能登 3Tr/中能登 66-3Tr3 次母線/中能登 3-1ShR/中能登 275 丁母線/中能登 275 母連/※2025→2024年度
中能登 3Tr/中能登 66-3Tr3 次母線/中能登 3-1ShR
城端連系乙側(構内)中央幹線 1L
加賀幹線 1L
加賀幹線 1L[活線近接作業]有峰第一線 1，2L[43RC ロック]加賀幹線 1L
加賀幹線 1L
加賀金津 2L 構内(加賀)中能登 500 甲母線
新富山幹線 1L
中能登 500 乙母線
新富山幹線 1L
中能登 1Tr/1Tr43-D56(中能登)中能登 2Tr/2Tr43-D56(中能登)中能登 3Tr/3Tr43-D56(中能登)中能登 275 丙母線
中能登 275 丁母線
南条越前線 2L
南条越前線 2L
113

作業内容
LS077 甲，LS47 12 年点検・操作箱 12 年点検，1L LA

発電制約
12 年点検LS077 甲 E，LS48 12 年点検・操作箱 12 年点検

申請区分
更新
更新

難着雪対策
難着雪対策
定期点検、ジャンパ線揺動対策、保守情報システム撤去
鉄塔塗装
CB004 点検ｺｰｷﾝｸﾞ開閉電装品.LS41 点検開閉電流接触抵抗測定ﾊﾟｯｷﾝ交換 12 年
CB04912 年点検他

更新
更新
更新
更新
更新

更新
新富山幹線鉄塔建替 No.43~47 他に伴う停止
中央幹線電線張替 No.２１~No.２７に伴う停止測定点検，難着雪対策
碍子清掃・碍子洗浄ノズル点検・手入れ
東浦線がいし掃除に伴う停止
CB004 点検ｺｰｷﾝｸﾞ開閉電装品.LS42 点検開閉電流接触抵抗測定ﾊﾟｯｷﾝ交換 12 年
LS049 甲 12 年点検他
1Tr1 次 GIS ユニット 機器塗装

12 年点検(操作箱点検含む)，3Tr2 次 LA

更新
更新
更新

CB300 開閉.点検.コーキング 6 年.電装品修理
3Tr1 次 GIS ユニット 機器塗装
LS55

更新
更新
更新
更新
更新

更新
更新
12 年点検更新

LS56

12 年点検(操作箱点検含む)
更新

3Tr 自動消火装置点検，R.S.T 相 絶縁油耐圧酸価測定 6 年点
検CB200 開閉.点検.コーキング 6 年，電装品修理
地線難着雪リング修理他
加賀幹線鉄塔建替・電地線張替 No.139~147 に伴う停止測定点検，地線点検・修理，難着雪対策[活線近接作業]地線金物修理(43RC ロック)
低抵抗測定(No.132~133.152~153)
防錆塗装(No.132.174)
CB046 電装品修理他
500TrN-1 電制設置に伴う 500kV 母線電圧取込
新富山幹線鉄塔建替 No.43~47 に伴う使用前社内検査(絶縁耐力試験
他)
500TrN-1 電制設置に伴う 500kV 母線電圧取込
新富山幹線鉄塔建替 No.43~47 に伴う使用前社内検査(講評に伴う停止)500Tr(1.2Tr)N-1 電制設置に伴う１Tr 切替
500Tr(1.2Tr)N-1 電制設置に伴う 2Tr 切替
500Tr(3Tr)N-1 電制設置に伴う 3Tr 切替
275TrN-1 電制設置に伴う 275kV 母線電圧取込
275TrN-1 電制設置に伴う 275kV 母線電圧取込がいし修理、ルーズスペーサ修理
鉄塔塗装

更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0510795
0510796051079705107920510875051079305107940510849051085005108590510856

エリア
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸

作業開始日時2024/09/09 07:30
2024/09/10 07:30
2024/09/11 07:30
2024/09/12 07:30
2024/09/12 08:30
2024/09/13 07:30
2024/09/14 07:30
2024/09/16 07:30
2024/09/16 07:30
2024/09/16 07:30
2024/09/16 08:30

作業終了日時2024/09/11 18:30
2024/09/10 18:30
2024/09/11 18:30
2024/09/14 18:30
2024/09/23 17:30
2024/09/13 18:30
2024/09/14 18:30
2024/11/11 13:30
2024/11/04 17:30
2024/09/16 17:30
2024/09/17 17:30

停止区分
連続
単日
単日
連続
毎日
単日
単日
連続
連続
単日
毎日

0510807北陸

2024/09/17 09:00

2024/09/17 12:30

単日

作業箇所(作業設備)
越前変電所
越前変電所
越前変電所
越前変電所
送電線
越前変電所
越前変電所
送電線
送電線
送電線
送電線
越前変電所

0510894北陸

2024/09/18 08:30

2024/09/18 20:00

単日

加賀変電所

0510895

北陸

2024/09/19 08:30

2024/09/19 17:30

単日

加賀変電所

0510843051084805108580510860

北陸
北陸
北陸
北陸

2024/09/24 08:30
2024/09/26 07:30
2024/10/01 07:30
2024/10/01 07:30

2024/09/25 17:30
2024/11/08 17:30
2024/10/02 17:30
2024/10/10 17:30

毎日
連続
毎日
連続

新福井変電所
送電線
送電線
送電線

0510953北陸

2024/10/01 07:30

2024/10/01 17:30

単日

中能登変電所

05108570510841051084205109500510951051094705108150510948051085505109490510854

北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸

2024/10/01 08:30
2024/10/08 09:30
2024/10/09 09:30
2024/10/15 09:30
2024/10/16 09:30
2024/10/17 07:30
2024/10/17 08:30
2024/10/21 07:30
2024/10/21 08:30
2024/10/23 07:30
2024/10/27 08:30

2024/10/02 17:30
2024/10/08 16:30
2024/10/09 16:30
2024/10/15 16:30
2024/10/16 16:30
2024/10/18 17:30
2024/10/17 10:30
2024/10/22 17:30
2024/10/26 17:30
2024/10/24 17:30
2024/11/01 17:30

毎日
単日
単日
単日
単日
連続
単日
連続
毎日
連続
毎日

送電線
七尾大田火力七尾大田火力中能登変電所
中能登変電所
中能登変電所
新富山変電所
中能登変電所
送電線
中能登変電所
送電線

0510954北陸

2024/10/28 07:30

2024/10/28 17:30

単日

中能登変電所

05108440510845北陸
北陸

2024/10/31 08:30
2024/11/01 08:30

2024/10/31 15:30
2024/11/01 15:30

単日
単日

新福井変電所
新福井変電所

0510981北陸

2024/11/02 08:30

2024/11/02 17:30

単日

南条変電所

05109820510983

北陸
北陸

2024/11/02 08:30
2024/11/02 08:30

2024/11/02 10:30
2024/11/02 10:30

単日
単日

南条変電所
南条変電所

0510984北陸

2024/11/02 16:30

2024/11/02 18:30

単日

南条変電所

0510985北陸

2024/11/03 08:30

2024/11/03 17:30

単日

南条変電所

05109860510987北陸
北陸

2024/11/03 08:30
2024/11/03 08:30

2024/11/03 10:30
2024/11/03 10:30

単日
単日

南条変電所
南条変電所

0510988北陸

2024/11/03 16:30

2024/11/03 18:30

単日

南条変電所

051088405108860510899

北陸
北陸
北陸

2024/11/06 08:30
2024/11/06 08:30
2024/11/11 08:30

2024/11/13 17:30
2024/11/08 17:30
2024/11/11 11:30

連続
毎日
単日

送電線
送電線
加賀変電所

停電区間（停電設備）
南条越前線 2L/南条越前 2L 構内(越前)南条越前 2L 構内(越前)/越前 275 丙母線
南条越前 2L 構内(越前)/越前 275 丁母線
南条越前線 1L/南条越前 1L 構内(越前)南条越前線 1L
南条越前 1L 構内(越前)/越前 275 丙母線
南条越前 1L 構内(越前)/越前 275 丁母線
新富山幹線 2L
中央幹線 2L
中央幹線 2L
中央幹線 2L
越前 2Tr/越前 2-2ShR/越前 2-3ShR/越前 2Tr3 次
母線/越前 2STr
中央幹線 2L 構内(加賀)/中央幹線 2L/加賀 275 丙母線/中幹 2L43CA(加賀)/中幹 2L43CB(加賀)/中幹
2L43RCA0( 加 賀 )/ 中 幹 2L43RCB0( 加 賀 )/ 中 幹
2L43RCAM(加賀)/中幹 2L43RCBM(加賀)中央幹線 2L 構内(加賀)/中央幹線 2L/加賀 275 丁母線
新福井 275 乙母線/[保安停止]
加賀東金津線 1L
能越幹線 1L
能越幹線 1L
志賀中能登線 1L/志賀中線 1L 構内(中能)/※追加件
名能越幹線 1L
七尾大田火力線 1L/大田火力線 1L 構内(七)七尾大田火力線 2L/大田火力線 2L 構内(七)七尾大田火力線 1L/大田火力線 1L 構内(中)大田火力線 2L 構内(中)/※仮登録
中能登 2Tr/中能登 66-2Tr3 次母線
新富山 275 甲母線
中能登 2Tr/中能登 66-2Tr3 次母線
新港幹線 2L
中能登 2Tr/中能登 66-2Tr3 次母線
新港幹線 1L
志賀中能登線 2L/志賀中線 2L 構内(中能)/※追加件
名新福井 275 乙母線/[保安停止]
新福井 275 乙母線/[保安停止]
敦賀火力 1L 構内(南条)/敦賀火力線 1L/敦火線 14356(南条)/敦火線 143CA(南条)/敦火線 143CB(南条)/敦火線 143RCA0(南条)/敦火線 143RCB0(南条)南条 275 乙母線/敦賀火力 1L 構内(南条)
南条 275 乙母線/[試験使用]
敦賀火力線 1L/[試験使用]潮流試験
敦賀火力 2L 構内(南条)/敦賀火力線 2L/敦火線 24356(南条)/敦火線 243CA(南条)/敦火線 243CB(南条)/敦火線 243RCA0(南条)/敦火線 243RCB0(南条)南条 275 乙母線/敦賀火力 2L 構内(南条)
南条 275 乙母線/[試験使用]
敦賀火力線 2L/[試験使用]潮流試験
南条越前線 1L
南条越前線 1L
加賀 500 甲母線/加賀 500 母連
114

作業内容
南越 2LGIS 開閉・点検・各種手入 6 年，CB076 操作機構分点 12 年
南条越前線 2LGIS(LS47) 開閉・点検・各種手入 6 年
南条越前線 2LGIS(LS48) 開閉・点検・各種手入 6 年
南越 1LGIS 開閉・点検各種手入 6 年，CB075 操作機構分点 12 年
ジャンパ補強装置修理(No.45~63 13 基)
南条越前線 1LGIS(LS45) 開閉・点検・各種手入 6 年
南条越前線 1LGIS(LS46) 開閉・点検・各種手入 6 年
新富山幹線鉄塔建替 No.43~47 他に伴う停止
中央幹線電線張替 No.２１~No.２７に伴う停止測定点検，難着雪対策
地線難着雪リング修理他
1 次 OF ｹｰﾌﾞﾙ油採油，2STr 絶縁油特性試験測定 6 年

発電制約

申請区分
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新

CB05012 年点検他
更新
LS050 甲 12 年点検他

更新

[GSSR-42，44 取替]鉄板敷設に伴う保安停止
加賀東金津線鉄塔建替 No.63~66 他に伴う停止
測定点検
能越幹線 OPGW 一部張替(No.22~No.28)
志賀中 1L GIS ユニット 機器塗装

更新
更新
更新
更新

定期点検
碍子洗浄用ノズル点検(1L MOF 用)他
碍子洗浄用ノズル点検(2L MOF 用)他
1L LA 12 年点検，1L BCU 盤 6 年点検
2L BCU 盤 6 年点検
2Tr (R 相) LTC 操作機構修理(電装品取替修理)
275kv 甲ブス PD2 次ケーブル切替
2Tr (S 相) LTC 操作機構修理(電装品取替修理)
鉄塔防錆塗装(No.39~41)、捻じれ防止ダンパ修理
2Tr (T 相) LTC 操作機構修理(電装品取替修理)
鉄塔防錆塗装(No.39~41)、捻じれ防止ダンパ修理
志賀中 2L GIS ユニット 機器塗装

更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新

[GSSR-42，44 取替]GSSR-44 搬出に伴う保安停止[GSSR-42，44 取替]GSSR-44 搬入に伴う保安停止[敦賀火力線脱調分離装置取替]ケーブル切替・試験

更新
更新

更新

更新

更新
[敦賀火力線脱調分離装置取替]乙母線 PT2 次電圧ケーブル切替[敦賀火力線脱調分離装置取替]乙母線 PT2 次電圧検相[ 敦賀 火 力線 脱調 分離 装 置取 替 ] 敦賀 火力線 1L
脱 調 分離 ，PCM(B)Ry 位相測定
[敦賀火力線脱調分離装置取替]ケーブル切替・試験

更新
更新
更新
更新

[敦賀火力線脱調分離装置取替]乙母線 PT2 次電圧ケーブル切替[敦賀火力線脱調分離装置取替]乙母線 PT2 次電圧検相[ 敦賀 火 力線 脱調 分離 装 置取 替 ] 敦賀 火力線 2L
脱 調 分離 ，PCM(B)Ry 位相測定
ジャンパ線揺動対策、ルーズスペーサ修理
鉄塔塗装
2.3Tr1 次 DZ 取替に伴う 甲母線電圧 取込

更新
更新
更新
更新
更新
更新

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0510901

エリア
北陸

作業開始日時2024/11/11 08:30

作業終了日時2024/11/11 11:30

停止区分
単日

作業箇所(作業設備)
加賀変電所

0510852北陸

2024/11/11 12:30

2024/11/11 15:30

単日

送電線

0510900
0510902北陸
北陸

2024/11/11 12:30
2024/11/11 12:30

2024/11/11 15:30
2024/11/11 15:30

単日
単日

加賀変電所
加賀変電所

0510853北陸

2024/11/11 14:30

2024/11/11 16:30

単日

送電線

0510897北陸

2024/11/12 08:30

2024/11/12 17:30

単日

加賀変電所

05109030510904
05109050510906

北陸
北陸
北陸
北陸

2024/11/12 08:30
2024/11/12 08:30
2024/11/12 12:30
2024/11/12 12:30

2024/11/12 11:30
2024/11/12 11:30
2024/11/12 15:30
2024/11/12 15:30

単日
単日
単日
単日

加賀変電所
加賀変電所
加賀変電所
加賀変電所

0510898北陸

2024/11/13 08:30

2024/11/13 17:30

単日

加賀変電所

051090705109080510909051091005108340510846

北陸
北陸
北陸
北陸
北陸
北陸

2024/11/13 08:30
2024/11/13 08:30
2024/11/13 12:30
2024/11/13 12:30
2024/11/13 16:30
2024/11/14 08:30

2024/11/13 11:30
2024/11/13 11:30
2024/11/13 15:30
2024/11/13 15:30
2024/11/13 18:30
2024/11/15 17:30

単日
単日
単日
単日
単日
毎日

加賀変電所
加賀変電所
加賀変電所
加賀変電所
加賀変電所
新福井変電所

0510798北陸

2024/11/18 07:30

2024/11/20 18:30

連続

越前変電所

0510835北陸

2024/11/18 08:30

2024/11/22 17:30

連続

加賀変電所

0510847北陸

2024/11/18 08:30

2024/11/18 17:30

単日

新福井変電所

051087605108780510880

北陸
北陸
北陸

2024/11/18 08:30
2024/11/18 08:30
2024/11/18 08:30

2024/11/22 17:30
2024/11/20 17:30
2024/11/20 17:30

毎日
毎日
毎日

送電線
送電線
送電線

0510968北陸

2024/11/18 08:30

2024/11/18 10:30

単日

南福光変電所

0510969北陸

2024/11/18 08:30

2024/11/22 15:30

連続

南福光変電所

0510970北陸

2024/11/18 09:30

2024/11/18 11:00

単日

南福光変電所

05107990510882051092005109220510800

北陸
北陸
北陸
北陸
北陸

2024/11/19 07:30
2024/11/19 08:30
2024/11/19 08:30
2024/11/19 08:30
2024/11/20 07:30

2024/11/19 18:30
2024/11/22 17:30
2024/11/19 17:30
2024/11/22 17:30
2024/11/20 18:30

単日
毎日
単日
連続
単日

越前変電所
送電線
新福井変電所
新福井変電所
越前変電所

0510836北陸

2024/11/20 08:30

2024/11/20 12:30

単日

加賀変電所

0510971北陸

2024/11/20 09:30

2024/11/20 12:30

単日

南福光変電所

0510837北陸

2024/11/20 12:30

2024/11/20 16:30

単日

加賀変電所

0510972051097305109740510801

北陸
北陸
北陸
北陸

2024/11/21 09:30
2024/11/22 14:30
2024/11/22 17:00
2024/11/25 07:30

2024/11/21 15:30
2024/11/22 18:00
2024/11/25 09:30
2024/11/27 18:30

単日
単日
連続
連続

南福光変電所
南福光変電所
南福光変電所
越前変電所

停電区間（停電設備）
加賀 275 丙母線/加賀 275 母連
新富山幹線 2L
加賀 500 乙母線/加賀 500 母連
加賀 275 丁母線/加賀 275 母連
新富山幹線 2L
加賀 2Tr/2Tr1 次 43TPA/2Tr1 次 43TPB/2Tr2 次
43TPA/2Tr2 次 43TPB/2Tr43-D56/2Tr1 次後備 Ry，
2Tr2 次後備 Ry 全リレーロック
加賀 500 甲母線/加賀 500 母連
加賀 275 丙母線/加賀 275 母連
加賀 500 乙母線/加賀 500 母連
加賀 275 丁母線/加賀 275 母連
加賀 3Tr/3Tr1 次 43TPA/3Tr1 次 43TPB/3Tr2 次
43TPA/3Tr2 次 43TPB/3Tr43-D56/3Tr1 次後備 Ry，
3Tr2 次後備 Ry 全リレーロック
加賀 500 甲母線/加賀 500 母連
加賀 275 丙母線/加賀 275 母連
加賀 500 乙母線/加賀 500 母連
加賀 275 丁母線/加賀 275 母連
加賀 3Tr新福井 275 乙母線/[保安停止]
越前線 1L/越前線 1L 構内(越前)加賀福光線 1L/加賀福光 1L 構内(加賀)/加賀福光
1L43CA( 加 賀 )/ 加 賀 福 光 1L43CB( 加 賀 )/ 加 賀 福
1L43RCA0(加賀)/加賀福 1L43RCB0(加賀)/加賀福
1L43RCAM(加賀)/加賀福 1L43RCBM(加賀)越前線 1L/越前線 1L 構内(新福井)/新福井 275 甲母線
越前線 1L越前線 1L越前線 1L
加賀福光線 1L/加賀福光線 1L(構内)/南福光 500 乙-1 母線
加賀福光線 1L/加賀福光線 1L(構内)南福光 500 乙-1 母線/停止/加賀福光線 1L，加賀福
光線 1L(構内)
越前線 1L 構内(越前)/越前 275 丙母線
越前線 1L越前線 1L/越前線 1L 構内(新福井)
越前線 1L 構内(新福井)
越前線 1L 構内(越前)/越前 275 丁母線
加賀 500 甲母線/加賀 500 母連/加賀福光 1L 構内(加賀)加賀福光線 1L/加賀福光線 1L(構内)加賀 500 乙母線/加賀 500 母連/加賀福光 1L 構内(加賀)加賀福光線 1L/加賀福光線 1L(構内)/500kV 母線保
護リレー
加賀福光線 1L/加賀福光線 1L(構内)/南福光 500 乙-1 母線
加賀福光線 1，2L 高速多相 Rec 負荷，43RCAM，
43RCBM 単相
越前線 2L/越前線 2L 構内(越前)

115

作業内容
2.3Tr2 次 DZ 取替に伴う 丙母線電圧 取込
新富山幹線鉄塔建替 No.43~47 に伴う使用前社内検査(絶縁耐力試験
他)
2.3Tr1 次 DZ 取替に伴う 乙母線電圧 取込
2.3Tr2 次 DZ 取替に伴う 丁母線電圧 取込
新富山幹線鉄塔建替 No.43~47 に伴う使用前社内検査(講評に伴う停止)
2Tr1.2 次後備保護 Ry 取替に伴う 2Tr 停止

発電制約

申請区分
更新
更新
更新
更新
更新
更新

2Tr1 次 DZ 取替に伴う 甲母線電圧 切離し
2Tr2 次 DZ 取替に伴う 丙母線電圧 切離し
2Tr1 次 DZ 取替に伴う 乙母線電圧 切離し
2Tr2 次 DZ 取替に伴う 丁母線電圧 切離し
3Tr1.2 次後備保護 Ry 取替に伴う 3Tr 停止

更新
更新
更新
更新
更新

3Tr1 次 DZ 取替に伴う 甲母線電圧 切離し
3Tr2 次 DZ 取替に伴う 丙母線電圧 切離し
3Tr1 次 DZ 取替に伴う 乙母線電圧 切離し
3Tr2 次 DZ 取替に伴う 丁母線電圧 切離し
3Tr1.2 次後備保護 Ry 取替に伴う 位相測定
[GSSR-42，44 取替]鉄板撤去に伴う保安停止
越前線 1LGIS 開閉・点検・各種手入 6 年，CB077
年
加賀福光線 1L リレー取替

更新
更新
更新
更新
更新
更新
操作機構分点 12

更新

更新
LS63 開閉・点検・・各種手入・精密点検 12 年，1L LA 点検・各種手
入 12 年
定期点検(No.5.11.17.23.29.35.41.47.53)ボルト取替(No.8.9.24)
ボルト取替(No.5)
防錆塗装(No.3.4.47)
PD2 次ケーブル切替

更新
更新
更新
更新
更新

ケーブル切替・試験PD2 次ケーブル切替切替後の検相更新

越前線 1LGIS(LS51) 開閉・点検・各種手入 6 年
防錆塗装(No.4)
1L LA 点検・各種手入 12 年
CB023 開閉・点検・各種手入 6 年・操作機構分点 12 年
越前線 1LGIS(LS52) 開閉・点検・各種手入 6 年
加賀福光線 1L リレー(PCM・DZ)取替に伴う 500kV 甲母線電圧切替

更新
更新
更新
更新
更新

LS 甲パレット確認試験
加賀福光線 1L リレー(PCM・DZ)取替に伴う 500kV 乙母線電圧切替

更新

BP 組合せ試験
方向試験
加賀福光線 1，2L 保護ﾘﾚｰ新旧併用に伴う高速多相 Rec 不可
越前線 2LGIS 開閉・点検・各種手入 6 年・CB078 操作機構分解点
検 12 年

更新

更新

更新
更新
更新
更新
更新

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

0510838北陸

2024/11/25 08:30

2024/11/29 17:30

連続

加賀変電所

05108770510879051088105108830510923

北陸
北陸
北陸
北陸
北陸

2024/11/25 08:30
2024/11/25 08:30
2024/11/25 08:30
2024/11/25 08:30
2024/11/25 08:30

2024/11/29 17:30
2024/11/27 17:30
2024/11/27 17:30
2024/11/29 17:30
2024/11/28 17:30

毎日
毎日
毎日
毎日
連続

送電線
送電線
送電線
送電線
新福井変電所

0510975

北陸

2024/11/25 08:30

2024/11/25 10:30

単日

南福光変電所

0510976北陸

2024/11/25 08:30

2024/11/29 15:30

連続

南福光変電所

0510977北陸

2024/11/25 09:30

2024/11/25 11:00

単日

南福光変電所

05108020510803北陸
北陸

2024/11/26 07:30
2024/11/27 07:30

2024/11/26 18:30
2024/11/27 18:30

単日
単日

越前変電所
越前変電所

0510839北陸

2024/11/27 08:30

2024/11/27 12:30

単日

加賀変電所

0510978北陸

2024/11/27 09:30

2024/11/27 12:30

単日

南福光変電所

0510840北陸

2024/11/27 12:30

2024/11/27 16:30

単日

加賀変電所

05109790510921051098005108190510820

北陸
北陸
北陸
北陸
北陸

2024/11/28 09:30
2024/11/29 08:30
2024/11/29 14:30
2025/03/03 08:30
2025/03/04 08:30

2024/11/28 15:30
2024/11/29 17:30
2024/11/29 18:00
2025/03/03 16:30
2025/03/04 15:30

単日
単日
単日
単日
単日

南福光変電所
新福井変電所
南福光変電所
加賀変電所
加賀変電所

0510821北陸

2025/03/05 08:30

2025/03/05 16:30

単日

加賀変電所

0510822北陸

2025/03/05 15:30

2025/03/05 17:30

単日

加賀変電所

0510823北陸

2025/03/06 08:30

2025/03/06 16:30

単日

加賀変電所

0510824北陸

2025/03/06 15:30

2025/03/06 17:30

単日

加賀変電所

0510833北陸

2025/03/07 08:30

2025/03/07 16:30

単日

加賀変電所

0510816北陸

2025/03/07 15:30

2025/03/07 17:30

単日

加賀変電所

0510817北陸

2025/03/08 08:30

2025/03/08 16:30

単日

加賀変電所

0510818

北陸

2025/03/08 15:30

2025/03/08 17:30

単日

加賀変電所

0510825

北陸

2025/03/09 08:30

2025/03/09 16:30

単日

加賀変電所

0510826北陸

2025/03/09 15:30

2025/03/09 17:30

単日

加賀変電所

0510827北陸

2025/03/10 08:30

2025/03/10 16:30

単日

加賀変電所

0510828北陸

2025/03/10 15:30

2025/03/10 17:30

単日

加賀変電所

0510829北陸

2025/03/11 08:30

2025/03/11 16:30

単日

加賀変電所

0510830

北陸

2025/03/11 15:30

2025/03/11 17:30

単日

加賀変電所

停電区間（停電設備）
加賀福光線 2L/加賀福光 2L 構内(加賀)/加賀福光
2L43CA( 加 賀 )/ 加 賀 福 光 2L43CB( 加 賀 )/ 加 賀 福
2L43RCA0(加賀)/加賀福 2L43RCB0(加賀)/加賀福
2L43RCAM(加賀)/加賀福 2L43RCBM(加賀)越前線 2L越前線 2L越前線 2L越前線 2L越前線 2L 構内(新福井)加賀福光線 2L/加賀福光線 2L(構内)/南福光 500 乙-1 母線
加賀福光線 2L/加賀福光線 2L(構内)南福光 500 乙-1 母線/停止/加賀福光線 2L，加賀福
光線 2L(構内)
越前線 2L 構内(越前)/越前 275 丙母線
越前線 2L 構内(越前)/越前 275 丁母線
加賀 500 甲母線/加賀 500 母連/加賀福光 2L 構内(加賀)加賀福光線 2L/加賀福光線 2L(構内)加賀 500 乙母線/加賀 500 母連/加賀福光 2L 構内(加賀)加賀福光線 2L/加賀福光線 2L(構内)/500kV 母線保護リレー
越前線 2L/越前線 2L 構内(新福井)/新福井 275 甲母線
加賀福光線 2L/加賀福光線 2L(構内)/南福光 500 乙-1 母線
加賀 500 母連/500 タイ 43-87THB(加賀/500kV タイ
43BUH(加賀)/加賀 500 甲母線
加 賀 500 乙 母 線 / 加 賀 500 母 連 /500 タ イ 4387THB(加賀/500kV タイ 43BUH(加賀)能登幹線 1L 構内(加賀)/能登幹 1L43CA(加賀)/能登幹 1L43CB(加賀)/能登幹 1L43RCA0(加賀)/能登幹
1L43RCB0(加賀)能登幹線 1L 構内(加賀)能登幹線 2L 構内(加賀)/能登幹 2L43CA(加賀)/能登
幹 2L43CB(加賀)/能登幹 2L43RCA0(加賀)/能登幹
2L43RCB0(加賀)能登幹線 2L 構内(加賀)加賀福光 1L 構内(加賀)/加賀福光 1L43CA(加賀)/加賀福光 1L43CB(加賀)/加賀福 1L43RCA0(加賀)/加賀福 1L43RCB0(加賀)加賀福光 1L 構内(加賀)加賀福光 2L 構内(加賀)/加賀福光 2L43CA(加賀)/加賀福光 2L43CB(加賀)/加賀福 2L43RCA0(加賀)/加賀福 2L43RCB0(加賀)加賀福光 2L 構内(加賀)加賀幹線 1L 構内(加賀)/加賀幹 1L43CA(加賀)/加賀幹 1L43CB(加賀)/加賀幹 1L43RCA0(加賀)/加賀幹
1L43RCB0(加賀)加賀幹線 1L 構内(加賀)加賀幹線 2L 構内(加賀)/加賀幹 2L43CA(加賀)/加賀幹 2L43CB(加賀)/加賀幹 2L43RCA0(加賀)/加賀幹
2L43RCB0(加賀)加賀幹線 2L 構内(加賀)加賀 2Tr/2Tr1 次 43TPA/2Tr1 次 43TPB/2Tr2 次
43TPA/2Tr2 次 43TPB/2Tr43-D56
加賀 2Tr
116

作業内容

発電制約

申請区分

加賀福光線 2L リレー取替
更新
定期点検(No.5.11.17.23.29.35.41.47.53)ボルト取替(No.8.9.24)
ボルト取替(No.5)
防錆塗装(No.3.4.47)
鉄塔塗装(No.4)
CB024 開閉・点検・各種手入 6 年・操作機構分点 12 年
PD2 次ケーブル切替

更新
更新
更新
更新
更新

ケーブル切替・試験PD2 次ケーブル切替切替後の検相更新

越前線 2LGIS(LS49) 開閉・点検 6 年
越前線 2LGIS(LS50) 開閉・点検 6 年
加賀福光線 2L リレー(PCM・DZ)取替に伴う 500kV 甲母線電圧切替

更新
更新

LS 甲パレット確認試験
加賀福光線 2L リレー(PCM・DZ)取替に伴う 500kV 乙母線電圧切替

更新

BP 組合せ試験
LS67 開閉・点検・各種手入れ・精密点検 12 年，2L LA 点検 12 年
方向試験500BP(B)取替に伴う 母連切替，甲母線電圧取込
500BP(B)取替に伴う 乙母線電圧取込，母連 CT 回路切替

更新

更新

更新

更新
更新
更新
更新
更新
更新

500BP(B)取替に伴う 能登幹線 1L 切替
更新
500BP(B)取替に伴う 能登幹線 1L 母線 LS ﾊﾟﾚｯﾄ確認試験
500BP(B)取替に伴う 能登幹線 2L 切替

更新
更新

500BP(B)取替に伴う 能登幹線 2L 母線 LS ﾊﾟﾚｯﾄ確認試験
500BP(B)取替に伴う 加賀福光線 1L 切替

更新
更新

500BP(B)取替に伴う 加賀福光線 1L 母線 LS ﾊﾟﾚｯﾄ確認試験
500BP(B)取替に伴う 加賀福光線 2L 切替

更新
更新

500BP(B)取替に伴う 加賀福光線 2L 母線 LS ﾊﾟﾚｯﾄ確認試験
500BP(B)取替に伴う 加賀幹線 1L 切替

更新
更新

500BP(B)取替に伴う 加賀幹線 1L 母線 LS ﾊﾟﾚｯﾄ確認試験
500BP(B)取替に伴う 加賀幹線 2L 切替

更新
更新

500BP(B)取替に伴う 加賀幹線 2L 母線 LS ﾊﾟﾚｯﾄ確認試験
500BP(B)取替に伴う 2Tr 切替

更新

500BP(B)取替に伴う 2Tr 母線 LS ﾊﾟﾚｯﾄ確認試験

更新

更新

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0510831北陸

2025/03/12 08:30

2025/03/12 16:30

単日

加賀変電所

作業箇所(作業設備)

0510832北陸

2025/03/12 15:30

2025/03/12 17:30

単日

加賀変電所

停電区間（停電設備）
加賀 3Tr/3Tr1 次 43TPA/3Tr1 次 43TPB/3Tr2 次
43TPA/3Tr2 次 43TPB/3Tr43-D56
加賀 3Tr117

作業内容
500BP(B)取替に伴う 3Tr 切替
500BP(B)取替に伴う 3Tr 母線 LS ﾊﾟﾚｯﾄ確認試験

発電制約

申請区分
更新
更新

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0640140

エリア
関西

作業開始日時2023/04/01 09:00

作業終了日時2023/04/01 17:00

停止区分
単日

0641455

関西

2023/04/01 09:00

2023/04/02 17:00

連続06414590641460
0641461

関西
関西
関西

2023/04/01 09:00
2023/04/01 09:00
2023/04/01 09:00

2023/04/02 17:00
2023/04/02 17:00
2023/04/02 17:00

連続
連続
連続

作業箇所(作業設備)
新綾部線１Ｌ
京北開閉所
若狭幹線山側１Ｌ
若狭幹線山側１Ｌ
若狭幹線山側１Ｌ

0640073関西

2023/04/02 09:00

2023/04/02 17:00

単日

新綾部線２Ｌ0645232

関西

2023/04/02 09:00

2023/04/02 17:00

単日

新綾部線２Ｌ

0640113関西

2023/04/02 17:00

2023/06/28 09:30

連続

若狭幹線山側１Ｌ

064011406401170640115

関西
関西
関西

2023/04/02 17:00
2023/04/03 08:00
2023/04/04 09:00

2023/06/28 09:30
2023/04/14 17:00
2023/04/10 18:00

連続
毎日
毎日

若狭幹線山側１Ｌ
丹波線１Ｌ
北和泉線１Ｌ

0640468

関西

2023/04/05 08:00

2023/04/22 17:00

連続

北葛城線１Ｌ

064012806403190640321

関西
関西
関西

2023/04/10 09:00
2023/04/12 08:00
2023/04/12 09:00

2023/04/10 18:00
2023/04/26 18:00
2023/04/14 17:00

単日
毎日
毎日

北和泉線１Ｌ
丹後幹線１Ｌ
丹後幹線１Ｌ

0640153関西

2023/04/15 08:00

2023/04/26 17:00

連続

丹波線１Ｌ

0646597関西

2023/04/17 08:00

2023/04/22 17:00

連続

丹波線１Ｌ

0640149

関西

2023/04/17 09:00

2023/04/22 18:00

毎日

北和泉線２Ｌ06452520640151
06406340640635
064524306452150645241064524206403340640658
0640659
0640183

関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西

2023/04/18 08:00
2023/04/18 09:00
2023/04/18 09:00
2023/04/18 09:00
2023/04/19 09:00
2023/04/19 10:00
2023/04/24 09:00
2023/04/24 09:00
2023/05/01 08:00
2023/05/01 09:00
2023/05/01 09:00
2023/05/07 10:00

2023/04/20 17:00
2023/04/18 18:00
2023/04/26 17:00
2023/04/26 17:00
2023/04/21 17:00
2023/04/19 17:00
2023/04/24 17:00
2023/04/26 17:00
2023/05/08 18:00
2023/05/08 17:00
2023/05/08 17:00
2023/05/07 17:00

毎日
単日
毎日
毎日
毎日
単日
単日
毎日
毎日
毎日
毎日
単日

丹波線１Ｌ1
北和泉線２Ｌ
丹後幹線１Ｌ1
丹後幹線１Ｌ1
南京都線２Ｌ
金剛変電所
南京都線１Ｌ南京都線１Ｌ
丹後幹線２Ｌ
丹後幹線２Ｌ1
丹後幹線２Ｌ1
北摂変電所

0640546

関西

2023/05/08 08:00

2023/05/22 17:00

連続

北葛城線２Ｌ

0640170

関西

2023/05/08 09:00

2023/05/31 17:00

連続

南大阪線２Ｌ

0640169

関西

2023/05/09 08:00

2023/05/20 17:00

毎日

丹波線２Ｌ

0640175064021206452160645253

関西
関西
関西
関西

2023/05/09 13:00
2023/05/17 10:00
2023/05/17 10:00
2023/05/18 08:00

2023/05/24 09:00
2023/05/18 16:30
2023/05/17 17:00
2023/05/19 17:00

連続
連続
単日
毎日

小曽根支線
北大阪変電所
金剛変電所
丹波線２Ｌ1

0640235

関西

2023/05/21 08:00

2023/06/01 17:00

連続

丹波線２Ｌ

0646598関西

2023/05/22 08:00

2023/05/27 17:00

連続

丹波線２Ｌ

停電区間（停電設備）
新綾部Ｓ／Ｓ〜西京都Ｓ／Ｓ
若狭幹線（山）１Ｌ構内
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓ
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓ
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓ
新綾部Ｓ／Ｓ〜西京都Ｓ／Ｓ
新綾部Ｓ／Ｓ〜西京都Ｓ／Ｓ
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓトラス
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓトラス
京北ＳＷ／Ｓ〜猪名川Ｓ／Ｓ
金剛〜信貴
北葛城〜金剛金剛〜信貴
新綾部Ｓ／Ｓ〜猪名川Ｓ／Ｓ
新綾部Ｓ／Ｓ〜猪名川Ｓ／Ｓ
京北ＳＷ／Ｓ〜猪名川Ｓ／Ｓ
京北ＳＷ／Ｓ〜猪名川Ｓ／Ｓ
金剛〜信貴
京北〜猪名川金剛〜信貴
新綾部〜猪名川
新綾部〜猪名川南京都Ｓ／Ｓ〜洛南Ｓ／Ｓ〜枚方Ｓ／Ｓ
３ＴｒＢ
南京都Ｓ／Ｓ〜洛南Ｓ／Ｓ〜枚方Ｓ／Ｓ
南京都Ｓ／Ｓ〜洛南Ｓ／Ｓ〜枚方Ｓ／Ｓ
新綾部Ｓ／Ｓ〜猪名川Ｓ／Ｓ
新綾部〜猪名川
新綾部〜猪名川
北神線１Ｌ線路及び構内
北葛城〜金剛金剛〜南大阪京北ＳＷ／Ｓ〜猪名川Ｓ／Ｓ
小曽根支線ＮＯ．９ＴＷ〜小曽根Ｓ／Ｓ
淀川線１Ｌ構内
６ＴｒＢ
京北〜猪名川
京北ＳＷ／Ｓ〜猪名川Ｓ／Ｓ
京北ＳＷ／Ｓ〜猪名川Ｓ／Ｓ

118

作業内容
架空地線ＡＲ修繕工事、がいし架線金具修繕工事
京北開閉所ジャンパー開放（若狭幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事（２工区））
京北開閉所ジャンパー開放（若狭幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事（２工区））
新Ｎｏ．１、２鉄塔組立他（若狭幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事（１工区））
新Ｎｏ．４５〜５０他新設架線、既設接続、既設鉄塔改造他（若狭幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事（２工区））
２０２２年度京都電力所管内電線他修繕工事（新綾部線Ｎｏ．６５ ２Ｌ
がいし修繕）
架空地線修繕工事（舞電管内）
新Ｎｏ．１、２鉄塔組立他（若狭幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事（１工区））
新Ｎｏ．４５〜５０他新設架線、既設接続、既設鉄塔改造他（若狭幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事（２工区））
丹波線Ｎｏ２７他特定がいし取替工事、丹波線Ｎｏ３３他特定がいし取替工事【電源開発送変電ＮＷ件名】阪奈線Ｎｏ．３５〜３６間他難着雪化対策工事【がい子装置取替】北葛城線一部がい子装置取替工事（Ｎｏ１、３、４、
８、９、１１、２６）【電源開発送変電ＮＷ件名】阪奈線Ｎｏ．２９電力線補修工事
がいし取替工事
鉄塔部材修繕工事（溶接補修）
丹波線Ｎｏ２７〜Ｎｏ４３架空地線張替工事、丹波線Ｎｏ２７他特定がいし取替工事、丹波線Ｎｏ３３他特定がいし取替工事
丹波線Ｎｏ４３他特定がいし取替工事に伴う絶縁間隔測定、丹波線Ｎｏ
５６他特定がいし取替工事に伴う絶縁間隔測定【電源開発送変電ＮＷ件名】阪奈線Ｎｏ．３５〜３６間他難着雪化対策工事
Ｎｏ６７架線金具補修、Ｎｏ７６ジャンパー線補修【電源開発送変電ＮＷ件名】阪奈線Ｎｏ．３４電力線補修工事
甲６４他鉄塔部材修繕
甲６９他鉄塔部材取替（管端つぶし材）
鉄塔防錆塗装工事 Ｎｏ４３他
ＧＣＢ２３０油圧警報回路不具合修理
南京都２２架線金具修繕
鉄塔防錆塗装工事 Ｎｏ４３他がいし取替工事
乙６４他鉄塔部材修繕
乙７２他鉄塔部材取替（管端つぶし材）
符号７００連系に伴う統合型電源制限装置社内試験（北神線１Ｌ関係）【がい子装置取替】北葛城線一部がい子装置取替工事（Ｎｏ１，３，４，
８，９，１１，２６）【南大阪線ＯＰＧＷ張替工事（２工区）】ＮＯ１８〜南大阪間ＯＰＧＷ他張替
丹波線Ｎｏ２７他特定がいし取替工事、丹波線Ｎｏ３３他特定がいし取替工事
接続箱採油（２３人孔）ＣＢ０１３細密点検
ＧＣＢ２６０油圧警報回路不具合修理
Ｎｏ７６ジャンパー線補修作業
丹波線Ｎｏ２７〜Ｎｏ４３架空地線張替工事、丹波線Ｎｏ２７他特定がいし取替工事、丹波線Ｎｏ３３他特定がいし取替工事
丹波線Ｎｏ４３他特定がいし取替工事に伴う絶縁間隔測定、丹波線Ｎｏ
５６他特定がいし取替工事に伴う絶縁間隔測定

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
064022906452780645246
0640234
064675206462290640195
0645207

エリア
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西

作業開始日時2023/05/23 10:00
2023/05/25 09:00
2023/05/25 09:30
2023/05/26 08:00
2023/05/30 13:00
2023/06/03 08:00
2023/06/05 09:00
2023/06/05 09:00

作業終了日時2023/05/24 16:30
2023/05/25 17:00
2023/05/25 17:00
2023/06/22 17:00
2023/05/30 15:00
2023/06/13 17:00
2023/06/09 17:00
2023/06/05 17:00

停止区分
連続
単日
単日
連続
単日
毎日
毎日
単日

0645209関西

2023/06/05 09:00

2023/06/08 17:00

連続

東大阪線１Ｌ0645210064027506402240645208

関西
関西
関西
関西

2023/06/05 09:00
2023/06/09 10:00
2023/06/12 09:00
2023/06/12 09:00

2023/06/05 17:00
2023/06/09 16:00
2023/06/17 17:00
2023/06/12 17:00

単日
単日
毎日
単日

東大阪線１Ｌ
三宮線２Ｌ
新寝屋川支線２Ｌ
新寝屋川支線２Ｌ

0645211関西

2023/06/12 09:00

2023/06/15 17:00

連続

東大阪線２Ｌ06452120646230
064036306452270640278

関西
関西
関西
関西
関西

2023/06/12 09:00
2023/06/14 08:00
2023/06/19 09:00
2023/06/19 09:30
2023/06/27 09:00

2023/06/12 17:00
2023/06/24 17:00
2023/07/06 17:00
2023/06/19 17:00
2023/06/27 17:00

単日
毎日
毎日
単日
単日

東大阪線２Ｌ
北葛城線２Ｌ新北陸幹線２Ｌ
嶺南変電所
新生駒線１Ｌ1

0640717

関西

2023/06/27 10:00

2023/06/27 17:00

単日

新生駒変電所

064071806414560641462064146306414640640720

関西
関西
関西
関西
関西
関西

2023/06/27 17:00
2023/06/28 09:30
2023/06/28 09:30
2023/06/28 09:30
2023/06/28 09:30
2023/06/28 10:00

2023/06/27 18:00
2023/06/29 17:00
2023/06/29 17:00
2023/06/30 09:00
2023/06/30 09:00
2023/06/28 16:00

単日
連続
連続
連続
連続
単日

作業箇所(作業設備)
北大阪変電所
若狭幹線山側１Ｌ1
神戸変電所
栗東線１Ｌ
関開閉所
北葛城線１Ｌ新寝屋川支線１Ｌ
新寝屋川支線１Ｌ

新生駒変電所
京北開閉所
若狭幹線山側１Ｌ
若狭幹線山側１Ｌ
若狭幹線山側１Ｌ
新生駒変電所

0640721関西

2023/06/28 16:00

2023/06/28 17:00

単日

新生駒変電所

0640303関西

2023/06/30 09:00

2023/06/30 13:00

単日

若狭幹線山側１Ｌ

0640304関西

2023/06/30 13:00

2023/06/30 17:00

単日

若狭幹線山側１Ｌ

0640313関西

2023/07/10 09:00

2023/07/25 17:00

連続

南和泉線１Ｌ1

0640340

関西

2023/07/10 09:00

2023/07/25 17:00

連続

南和泉線１Ｌ06453210645322

関西
関西

2023/07/28 09:00
2023/07/28 13:00

2023/07/28 13:00
2023/07/28 17:00

単日
単日

新加古川線１Ｌ
新加古川線２Ｌ

0640338

関西

2023/08/01 09:00

2023/08/12 17:00

連続

南和泉線２Ｌ1

0640362関西

2023/08/01 09:00

2023/08/11 17:00

連続

南和泉線２Ｌ06452760645293

関西
関西

2023/08/07 09:00
2023/08/17 09:00

2023/08/11 17:00
2023/08/19 17:00

毎日
連続

山城東線１Ｌ
南和泉線２Ｌ1

0646685関西

2023/08/17 09:00

2023/08/19 17:00

連続

南和泉線２Ｌ0645277関西

2023/08/21 09:00

2023/08/25 17:00

毎日

山城東線２Ｌ

0639939

関西

2023/09/11 09:00

2023/09/14 17:00

連続

北近江線１Ｌ1

停電区間（停電設備）
淀川線２Ｌ構内
嶺南〜京北トラス
三宮線１Ｌ線路
栗東〜湖南
御母衣北幹線２Ｌ線路及び構内試験系統
北葛城〜金剛東大阪Ｓ／Ｓ〜新寝屋川Ｓ／Ｓ〜枚方Ｓ／Ｓ
東大阪Ｓ／Ｓ〜新寝屋川Ｓ／Ｓ〜枚方Ｓ／Ｓ
東大阪Ｓ／Ｓ〜新寝屋川Ｓ／Ｓ〜枚方Ｓ／Ｓ
東大阪Ｓ／Ｓ〜新寝屋川Ｓ／Ｓ〜枚方Ｓ／Ｓ
神戸〜三宮
東大阪Ｓ／Ｓ〜新寝屋川Ｓ／Ｓ〜枚方Ｓ／Ｓ
東大阪Ｓ／Ｓ〜新寝屋川Ｓ／Ｓ〜枚方Ｓ／Ｓ
東大阪Ｓ／Ｓ〜新寝屋川Ｓ／Ｓ〜枚方Ｓ／Ｓ
東大阪Ｓ／Ｓ〜新寝屋川Ｓ／Ｓ〜枚方Ｓ／Ｓ
北葛城〜金剛御母衣〜栗東湖東線１Ｌ及び構内
新生駒〜宝塚新生駒線１Ｌ線路及び構内
新生駒線１Ｌ線路
若狭幹線（山）１Ｌ構内
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓ
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓ
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓ
新生駒線２Ｌ線路及び構内
新生駒線２Ｌ線路
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓ
若狭幹線山側１Ｌ試験系統
紀の川〜金剛金剛〜紀の川
新加古川〜宝塚
新加古川〜宝塚
紀の川〜金剛金剛〜紀の川東近江〜南京都
紀の川〜金剛金剛〜紀の川東近江〜南京都
嶺南〜東近江119

作業内容
ＣＢ０１４細密点検
がいし取替（甲７４）
ＪＰＳ製２７５ｋＶＣＶケーブル終端部ガス分析（同機種Ｎｏ３４７）
栗東線１Ｌ移線作業他
ＣＢ０６遮断器内部診断測定【北葛城線一部がい子装置取替工事】Ｎｏ８、９、１１、２６がい子取替
新寝屋川支線防錆塗装工事：新寝屋川支線Ｎｏ．１他
香里線他電力線修繕工事：東大阪線Ｎｏ．２３ ダンパー取替
東大阪新生駒線他鉄塔材修繕工事：東大阪線Ｎｏ．７，１６ 腕金吊材
プレート取替、電線塔体預け
香里線他電力線修繕工事：東大阪線Ｎｏ．２３ ダンパー取替
三宮線Ｎｏ．３ＴＷ終端箱調査作業
新寝屋川支線防錆塗装工事：新寝屋川支線Ｎｏ．１他
香里線他電力線修繕工事：東大阪線Ｎｏ．２３ ダンパー取替
東大阪新生駒線他鉄塔材修繕工事：東大阪線Ｎｏ．７，１６ 腕金吊材
プレート取替、電線塔体預け
香里線他電力線修繕工事：東大阪線Ｎｏ．２３ ダンパー取替【北葛城線一部がい子装置取替工事】Ｎｏ８，９，１１，２６がい子取替
Ｎｏ５１１ほかがいし取替
ＥＤ２３Ｅ修理
Ｎｏ１３７他圧縮クランプ取付
符号７００連系に伴う電源制限装置・ＢＳＳ事故検出装置ケーブル接
続および社内試験（新生駒線１Ｌ関係）
符号７００連系に伴い統合型電源制限装置・ＢＳＳ事故検出装置ケー
ブル接続に伴う実負荷方向試験（新生駒線１Ｌ関係）
京北開閉所ジャンパー接続（若狭幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事（２工区））
京北開閉所ジャンパー接続（若狭幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事（２工区））
新Ｎｏ．１、２鉄塔組立他（若狭幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事（１工区））
新Ｎｏ．４５〜５０他新設架線、既設接続、既設鉄塔改造他（若狭幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事（２工区））
符号７００連系に伴う電源制限装置・ＢＳＳ事故検出装置ケーブル接
続および社内試験（新生駒線２Ｌ関係）
符号７００連系に伴い統合型電源制限装置・ＢＳＳ事故検出装置ケー
ブル接続に伴う実負荷方向試験（新生駒線２Ｌ関係）
絶縁抵抗試験（若狭幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事）
試充電・電界強度測定・コロナノイズ測定（若狭幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事）【和歌送電】がいし取替工事（Ｎｏ．２２，２４，２６，２７，３０，３１，３６，３８，４０）【南和泉線ＮＯ６５他がいし装置取替工事】ＮＯ６５他１５基がい子装置取替
新加古川線増強工事 絶縁抵抗試験
新加古川線増強工事 絶縁抵抗試験【和歌送電】がいし取替工事（Ｎｏ．２４，２６，２７，３０，３１，３６，３８，４０）【南和泉線ＮＯ６５他がいし装置取替工事】ＮＯ６５他１５基がい子装置
取替
塗装４基【和歌送電】がいし取替工事（Ｎｏ．２２他）【南和泉線ＮＯ６５他がいし装置取替工事】ＮＯ６５他１５基がい子装置
取替
塗装４基
１、Ｎｏ１９２ほかスペーサ取替 ２、甲３９ほかリング取付ほか ３．Ｎｏ
１８４〜１８５間架空地線修繕（素線切れ）

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有

変更
変更
変更
変更
変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更
変更
変更
変更
制約有

変更

制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0640309
0640382064523606403890640390

エリア
関西
関西
関西
関西
関西

作業開始日時2023/09/11 09:00
2023/09/11 09:00
2023/09/11 09:00
2023/09/12 09:00
2023/09/12 09:00

作業終了日時2023/09/28 17:00
2023/09/14 17:00
2023/09/14 17:00
2024/06/29 09:00
2024/06/29 13:00

停止区分
毎日
連続
連続
連続
連続

0640414関西

2023/09/12 09:00

2024/06/29 09:00

連続

06452470640400
0640401
0640402
0641457

関西
関西
関西
関西
関西

2023/09/12 09:00
2023/09/15 09:00
2023/09/15 09:00
2023/09/15 09:00
2023/09/15 09:00

2024/06/29 13:00
2023/09/16 17:00
2023/09/16 17:00
2023/09/16 17:00
2023/09/16 17:00

連続
連続
連続
連続
連続

作業箇所(作業設備)
新北陸幹線１Ｌ
北近江線１Ｌ1
北近江線１Ｌ新加古川線１Ｌ
新加古川線２Ｌ
宝塚開閉所
宝塚開閉所
若狭幹線山側２Ｌ
若狭幹線山側２Ｌ1
若狭幹線山側２Ｌ
京北開閉所

0640404関西

2023/09/15 09:30

2023/09/16 17:00

連続

嶺南変電所

0640451
0640408

関西
関西

2023/09/15 09:30
2023/09/16 17:00

2023/09/16 17:00
2023/12/12 09:30

毎日
連続

京北開閉所
嶺南変電所

0640409関西

2023/09/16 17:00

2023/12/12 09:30

連続

若狭幹線山側２Ｌ

0640410関西

2023/09/16 17:00

2023/12/12 09:30

連続

若狭幹線山側２Ｌ

06452790645235
06403640640375064037706403740640376064037806452580645259

関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西

2023/09/18 09:00
2023/09/19 09:00
2023/09/23 09:00
2023/09/23 17:00
2023/09/23 17:00
2023/09/24 09:00
2023/09/24 17:00
2023/09/24 17:00
2023/09/26 09:00
2023/09/27 09:00

2023/09/25 17:00
2023/10/06 17:00
2023/09/23 17:00
2023/12/16 09:00
2023/12/16 09:00
2023/09/24 17:00
2023/12/17 09:00
2023/12/17 09:00
2023/09/26 17:00
2023/09/27 17:00

毎日
連続
単日
連続
連続
単日
連続
連続
単日
単日

若狭幹線山側２Ｌ1
若狭幹線山側２Ｌ
泉南東大阪線１Ｌ
泉南東大阪線１Ｌ
泉南東大阪線１Ｌ1
泉南東大阪線２Ｌ
泉南東大阪線２Ｌ1
泉南東大阪線２Ｌ
泉南東大阪線１Ｌ1
泉南東大阪線２Ｌ1

0646688関西

2023/10/01 09:00

2023/10/05 17:00

毎日

湖東線１Ｌ106452210645223

関西
関西

2023/10/02 09:00
2023/10/02 09:00

2023/10/20 17:00
2023/10/20 17:00

連続
連続

泉南東大阪線１Ｌ
泉南東大阪線２Ｌ

0640626

関西

2023/10/02 10:00

2023/10/06 17:00

連続

城端開閉所

06452220640560

関西
関西

2023/10/02 10:00
2023/10/03 13:00

2023/10/03 17:00
2023/10/30 09:00

毎日
連続

泉南東大阪線１Ｌ
小曽根支線

0646689関西

2023/10/06 09:00

2023/10/06 17:00

単日

湖東線２Ｌ10640638

関西

2023/10/06 17:00

2023/10/06 18:00

単日

城端開閉所

0640641関西

2023/10/06 18:00

2023/10/06 19:00

単日

新愛本変電所

06452450640341064042806401230640406
0640481

関西
関西
関西
関西
関西
関西

2023/10/07 09:00
2023/10/07 09:30
2023/10/07 09:30
2023/10/08 09:00
2023/10/08 09:00
2023/10/08 09:00

2023/10/09 17:00
2023/10/07 17:00
2023/10/08 17:00
2023/11/29 17:00
2023/10/09 17:00
2023/10/09 17:00

連続
単日
連続
連続
連続
連続

大黒部幹線２Ｌ
伊丹線１Ｌ
伊丹変電所
栗東線２Ｌ
城端開閉所
大黒部幹線２Ｌ1

停電区間（停電設備）
御母衣〜栗東嶺南〜東近江嶺南Ｓ／Ｓ〜東近江ＳＷ／Ｓ
新加古川〜宝塚
新加古川〜宝塚
新加古川線１Ｌ線路及び構内
新加古川線２Ｌ線路及び構内
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓ
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓ
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓ
若狭幹線（山）２Ｌ構内
若狭幹線（山）２Ｌ
若狭幹線（山）２Ｌ線路及び構内
若狭幹線（山）２Ｌ線路
嶺南Ｓ／Ｓトラス〜京北ＳＷ／Ｓトラス
嶺南Ｓ／Ｓトラス〜京北ＳＷ／Ｓトラス
嶺南Ｓ／Ｓトラス〜京北ＳＷ／Ｓトラス
嶺南Ｓ／Ｓトラス〜京北ＳＷ／Ｓトラス
泉南〜南河内〜東大阪
Ｎｏ．１１４〜東大阪
Ｎｏ．１１４〜東大阪
泉南〜南河内〜東大阪
Ｎｏ．１１４〜東大阪
ＮＯ．１１４〜東大阪
Ｎｏ．１１４〜東大阪
Ｎｏ．１１４〜東大阪
嶺南〜湖東
Ｎｏ１１４〜東大阪
Ｎｏ１１４〜東大阪
新北幹１Ｌ（新愛本側）線路及び構内
泉南〜南河内〜東大阪
小曽根支線ＮＯ．９ＴＷ〜小曽根Ｓ／Ｓ
嶺南〜湖東
新北幹１Ｌ（新愛本側）線路及び構内試験系統
新北幹（城端側）１Ｌ線路
城端ＳＷ／Ｓ〜北大阪Ｓ／Ｓ
宝塚〜伊丹
伊丹線１Ｌ構内
栗東〜湖南
大黒幹線２Ｌ線路及び構内/大黒幹線２ＬＳｒＣ
城端〜北大阪120

作業内容
新北陸幹線Ｎｏ５１１ほかがいし取替
北近江線２０ほか鉄塔改良工事に伴う鉄塔原寸測定
安全設備修繕
新加古川線増強工事（１、４工区）鉄塔建替 電線張替
新加古川線増強工事（１、４工区） 鉄塔建替 電線張替
【２７５ｋＶ直列機器増強工事】（ＣＢ０１取替、ＬＳ１、１１、１２導電部取替、１Ｅ接地装置取替）【２７５ｋＶ直列機器増強工事】（ＣＢ０２取替、ＬＳ２、２１、２２導電部取替、２Ｅ接地装置取替）
京北開閉所ジャンパー開放（若狭幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事（２工区））
新Ｎｏ．４７〜４９他新設架線、既設接続、既設鉄塔改造他（若狭幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事（２工区））
嶺南変電所トラス〜新Ｎｏ．３間新設架線、既設鉄塔改造他（若狭幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事（１工区））
京北開閉所ジャンパー開放（若狭幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事（２工区））【若狭幹線改良工事】Ｎｏ．４７〜４９新設、架線工事（２工区）に伴う嶺南変電所構内分岐線撤去
ＬＳ５４３，５４４他機器架台塗装工事【若狭幹線改良工事】嶺南変電所構内分岐線撤去および復旧
嶺南変電所トラス〜新Ｎｏ．３間新設架線他（若狭幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事（１工区））
新Ｎｏ．４７〜４９、４９〜５０〜甲５７新設架線、既設接続、既設鉄塔改造他（若狭幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事（２工区））
部材修繕工事
部材修繕工事
泉南東大阪線Ｎｏ．１２６〜Ｎｏ．１３１改良工事に伴うＪ−Ｏｆｆ作業
泉南東大阪線Ｎｏ．１２６〜Ｎｏ．１３１改良工事
泉南東大阪線Ｎｏ．１３０〜Ｎｏ．１３４改良工事
泉南東大阪線Ｎｏ１２６〜Ｎｏ．１３１改良工事に伴うＪ−Ｏｆｆ作業
泉南東大阪線Ｎｏ．１３０〜Ｎｏ．１３４改良工事
泉南東大阪線Ｎｏ．１２６〜Ｎｏ．１３１改良工事
防錆塗装１基（Ｎｏ１４９）
防錆塗装１基（Ｎｏ１４９）１、Ｎｏ１０９ほか２基 防錆塗装 ２、Ｎｏ５５ほか２３基 防錆塗装 ３、Ｎｏ１００ほか２１基 防錆塗装
泉南東大阪線Ｎｏ１７３他鉄塔防錆塗装修繕工事 泉南東大阪線Ｎｏ．
１７３他
泉南東大阪線Ｎｏ１７３他鉄塔防錆塗装修繕工事 泉南東大阪線Ｎｏ．
１７３他（制御）新北陸幹線１Ｌ（新愛本側）後備保護リレー改良工事に伴う制
御ケーブル切離し・接続および試験
地中終端箱油分析（５７Ｔｗ、５８Ｔｗ）
接続箱採油（４７人孔）１、Ｎｏ１０９ほか２基 防錆塗装 ２、Ｎｏ５５ほか２３基 防錆塗装 ３、Ｎｏ１００ほか２１基 防錆塗装（制御）新北陸幹線１Ｌ（新愛本側）後備保護リレー改良工事に伴う電圧検相試験および実負荷測定試験（制御）新北幹１Ｌ（城端側）後備保護リレー改良に伴う実負荷方向試
験
鉄塔防錆塗装工事、電力線修繕工事
ダンパー補修作業
ＣＢ０３細密点検
栗東線２Ｌ移線作業他 Ｎｏ１４、１５、１６、１７
２ＬＳｒＣ、ＬＳＳＲＣ２６、ＬＳＳＲＣ２８点検
鉄塔防錆塗装工事

発電制約
制約有

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有
制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
06453370640407

エリア
関西
関西

作業開始日時2023/10/08 09:00
2023/10/09 09:00

作業終了日時2023/10/08 17:00
2023/10/09 17:00

停止区分
単日
単日

作業箇所(作業設備)
城端開閉所
城端開閉所

0646690関西

2023/10/09 09:00

2023/10/09 17:00

単日

湖東線２Ｌ1

06404120640413064041806404240640432
0641828064182906452440645338
0641830
0641831

関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西

2023/10/10 09:00
2023/10/10 09:00
2023/10/10 09:00
2023/10/10 09:00
2023/10/10 09:00
2023/10/10 09:00
2023/10/10 09:00
2023/10/10 09:00
2023/10/10 09:00
2023/10/17 09:00
2023/10/17 09:00

2023/10/19 17:00
2023/12/01 17:00
2023/10/11 17:00
2023/10/10 17:00
2023/12/01 17:00
2023/10/12 18:00
2023/10/15 18:00
2023/10/18 17:00
2023/10/10 17:00
2023/10/19 18:00
2023/10/22 18:00

連続
連続
連続
単日
連続
毎日
毎日
連続
単日
毎日
毎日

大黒部幹線１Ｌ1
大黒部幹線１Ｌ
城端開閉所
城端開閉所
大黒部幹線１Ｌ
信貴線（阪奈線）１Ｌ
信貴線（阪奈線）１Ｌ
大黒部幹線１Ｌ
城端開閉所
信貴線（阪奈線）２Ｌ
信貴線（阪奈線）２Ｌ

0640664関西

2023/10/23 10:00

2023/10/23 16:00

単日

猪名川変電所

0641471関西

2023/10/23 10:00

2023/10/23 16:00

単日

宝塚開閉所

0645205関西

2023/10/23 10:00

2023/10/27 16:30

連続

北大阪変電所

0640667関西

2023/10/23 16:00

2023/10/23 17:00

単日

猪名川変電所

0641472064066906414730640672

関西
関西
関西
関西

2023/10/23 16:00
2023/10/24 10:00
2023/10/24 10:00
2023/10/24 16:00

2023/10/23 17:00
2023/10/24 16:00
2023/10/24 16:00
2023/10/24 17:00

単日
単日
単日
単日

宝塚開閉所
猪名川変電所
宝塚開閉所
猪名川変電所

0641474

関西

2023/10/24 16:00

2023/10/24 17:00

単日

宝塚開閉所

06401610640255064525506452560645257
0640198
06401990641465
0640124064059406452850645306
06401730640174

関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西

2023/10/30 09:00
2023/10/30 16:00
2023/11/01 09:00
2023/11/01 11:00
2023/11/01 14:00
2023/11/03 09:00
2023/11/03 09:00
2023/11/06 09:00
2023/11/06 10:00
2023/11/06 10:00
2023/11/07 09:00
2023/11/07 09:00
2023/11/07 10:00
2023/11/07 10:00

2023/11/24 17:00
2023/10/30 18:00
2023/11/01 11:00
2023/11/01 14:00
2023/11/01 17:00
2023/11/06 17:30
2023/11/06 17:30
2023/11/17 17:00
2023/11/07 16:00
2023/11/08 16:00
2023/11/10 17:00
2023/11/10 17:00
2023/11/10 17:00
2023/11/10 17:00

連続
単日
単日
単日
単日
毎日
毎日
連続
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日

栗東線２Ｌ
城端開閉所
三宮線１Ｌ
三宮線２Ｌ
三宮線３Ｌ
猪名川変電所
北摂変電所
大黒部幹線１Ｌ
西神戸線２Ｌ1
西神戸線２Ｌ1
栗東線２Ｌ
播磨線１Ｌ
北摂変電所
西播変電所

0641476関西

2023/11/08 10:00

2023/11/08 17:00

単日

西播変電所

06414770640184
06401850640208
064071006407120645308
0640200
0640201

関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西

2023/11/09 10:00
2023/11/10 17:00
2023/11/10 17:00
2023/11/11 09:30
2023/11/13 09:00
2023/11/13 09:00
2023/11/13 09:00
2023/11/13 10:00
2023/11/13 10:00

2023/11/09 17:00
2023/11/10 19:00
2023/11/10 19:00
2023/11/12 17:00
2023/11/17 17:00
2023/11/17 17:00
2023/11/17 17:30
2023/11/16 17:00
2023/11/16 17:00

単日
単日
単日
連続
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日

西播変電所
北摂変電所
西播変電所
新神戸変電所
北大和線２Ｌ1
北大和線２Ｌ1
播磨線２Ｌ
北摂変電所
西播変電所

停電区間（停電設備）
大黒幹線２ＬＳｒＣ
大黒幹線２Ｌ線路及び構内
嶺南〜湖東
城端〜北大阪城端ＳＷ／Ｓ〜北大阪Ｓ／Ｓ
大黒幹線１Ｌ線路及び構内/大黒幹線１ＬＳｒＣ
大黒幹線１Ｌ線路及び構内
城端ＳＷ／Ｓ〜北大阪Ｓ／Ｓ
新生駒Ｓ／Ｓ〜信貴Ｓ／Ｓ
新生駒Ｓ／Ｓ〜信貴Ｓ／Ｓ
城端ＳＷ／Ｓ〜北大阪Ｓ／Ｓ
大黒幹線１ＬＳｒＣ
新生駒Ｓ／Ｓ〜信貴Ｓ／Ｓ
新生駒Ｓ／Ｓ〜信貴Ｓ／Ｓ
宝塚線１Ｌ線路及び構内
宝塚線１Ｌ線路及び構内
大黒部幹線１Ｌ構内
宝塚線１Ｌ線路
宝塚線１Ｌ線路
宝塚線２Ｌ線路及び構内
宝塚線２Ｌ線路及び構内
宝塚線２Ｌ線路
宝塚線２Ｌ構内
栗東〜湖南
２７５ｋＶ関西側乙母線および連系乙構内（ＣＢ２００）
神戸〜三宮
神戸〜三宮
神戸〜三宮
東播線２Ｌ線路及び構内
東播線２Ｌ線路及び構内
城端ＳＷ／Ｓ〜北大阪Ｓ／Ｓ
新加古川〜東播〜西神戸
新加古川〜東播〜西神戸
栗東〜湖南
西播〜北摂
播磨線１Ｌ線路及び構内
播磨線１Ｌ線路及び構内
播磨線１Ｌ線路及び構内
播磨線１Ｌ線路及び構内
播磨線１Ｌ試験系統（通常系統）
播磨線１Ｌ試験系統（通常系統）
新神戸線１Ｌ構内
南京都Ｓ／Ｓ〜東大和ＳＷ／Ｓ
南京都Ｓ／Ｓ〜東大和ＳＷ／Ｓ
西播〜北摂
播磨線２Ｌ線路及び構内
播磨線２Ｌ線路及び構内
121

作業内容
直列コンデンサ基礎部計測（土木構造物計測工事）
ＬＳ６，ＥＤ６Ｅ，ＣＴ６−Ｌ２Ｏ点検
１、Ｎｏ１０９ほか２基 防錆塗装 ２、Ｎｏ５５ほか２３基 防錆塗装 ３、Ｎｏ１００ほか２１基 防錆塗装
鉄塔防錆塗装工事、がいし取替工事
電線張替：Ｎｏ４５１−４５６ 地線張替：Ｎｏ４２７−４３９、４５１−４５６
１ＬＳｒＣ点検ＬＳ５，ＥＤ５Ｅ，ＣＴ５−Ｌ２Ｏ点検
電線張替：Ｎｏ４００−４１０ 地線張替：Ｎｏ４００−４０３
電力線ダンパー取替工事 ５基（６９〜７４）
圧縮接続管点検作業（信貴ＳＴ〜Ｎｏ５７：内８基）
鉄塔防錆塗装工事・電力線修繕工事
直列コンデンサ基礎部計測（土木構造物計測工事）
電力線ダンパー取替工事 ５基（６９〜７４）
圧縮接続管点検作業（信貴ＳＴ〜Ｎｏ５７：内８基）
符号７００連系に伴う統合型電源制限装置・ＢＳＳ事故検出装置ケー
ブル接続および社内試験（宝塚線１Ｌ関係）
符号７００連系に伴うＢＳＳ事故検出装置ケーブル接続および社内試験（宝塚線１Ｌ関係）
ＣＢ０５特別細密点検
符号７００連系に伴い統合型電源制限装置・ＢＳＳ事故検出装置ケー
ブル接続に伴う実負荷方向試験（宝塚線１Ｌ関係）
符号７００連系に伴いＢＳＳ事故検出装置ケーブル接続に伴う実負荷方向試験（宝塚線１Ｌ関係）
符号７００連系に伴う統合型電源制限装置・ＢＳＳ事故検出装置ケー
ブル接続および社内試験（宝塚線２Ｌ関係）
符号７００連系に伴うＢＳＳ事故検出装置ケーブル接続および社内試験（宝塚線２Ｌ関係）
符号７００連系に伴い統合型電源制限装置・ＢＳＳ事故検出装置ケー
ブル接続に伴う実負荷方向試験（宝塚線２Ｌ関係）
符号７００連系に伴いＢＳＳ事故検出装置ケーブル接続に伴う実負荷方向試験（宝塚線２Ｌ関係）
１．Ｎｏ２７ほかがいし取替【滋賀送電】（制御）連系乙取引計量装置検定後の実負荷方向試験
神戸Ｓ／Ｓトラスがいし洗浄作業
神戸Ｓ／Ｓトラスがいし洗浄作業
神戸Ｓ／Ｓトラスがいし洗浄作業
５３３ＬＰＤ取替及び試験【猪名川５００ｋＶ計器用変圧器取替】
５６３ＬＰＤ取替及び試験【北摂変電所５００ｋＶ計器用変圧器取替】
ＯＰＧＷ張替工事
架空地線修繕（ＮＯ．４５）
国包線Ｎｏ２１鉄塔組立に伴う保安停止
ダンパ修繕（Ｎｏ．９、１３、１９、２８、２９、３１、３２、３４、３６、３７、３９）
防錆塗装（Ｎｏ．１１，１２，１３）
播磨線１ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）制御ケーブル切替、試験
播磨線１ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）制御ケーブル切替、試験
播磨線１ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）トリップ、クローズ、ＣＢパレット制御ケーブル切替、試験
播磨線１ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）ＢＰ、ＣＢＦ制御ケーブル切替、試験
播磨線１ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）実負荷試験
播磨線１ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）実負荷試験
ＣＢ０３細密点検
スペーサ点検（Ｎｏ６１〜６５）
がいし取替１基（Ｎｏ２３）
１．防錆塗装（播磨線１４、１７、１８、１９）
播磨線２ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）制御ケーブル切替、試験
播磨線２ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）制御ケーブル切替、試験

発電制約

申請区分
変更
変更
変更

制約有

制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有
制約有
制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
064021606402170640165

エリア
関西
関西
関西

作業開始日時2023/11/16 17:00
2023/11/16 17:00
2023/11/18 09:00

作業終了日時2023/11/16 19:00
2023/11/16 19:00
2023/11/30 17:00

停止区分
単日
単日
連続

作業箇所(作業設備)
北摂変電所
西播変電所
南京都変電所

0640166

関西

2023/11/18 09:00

2023/11/30 17:00

連続

南京都変電所

06401790640702
064070306453070640226
0640227

関西
関西
関西
関西
関西
関西

2023/11/18 09:30
2023/11/20 09:00
2023/11/20 09:00
2023/11/20 09:00
2023/11/21 10:00
2023/11/21 10:00

2023/11/19 17:00
2023/11/24 17:00
2023/11/24 17:00
2023/11/24 17:30
2023/11/24 17:00
2023/11/24 17:00

連続
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日

新神戸変電所
北大和線１Ｌ1
北大和線１Ｌ1
播磨線１Ｌ
北摂変電所
西播変電所

0641478関西

2023/11/22 10:00

2023/11/22 17:00

単日

西播変電所

06402540641479
0640232
0640233
0645309
06402440640245

関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西

2023/11/22 16:00
2023/11/23 10:00
2023/11/24 17:00
2023/11/24 17:00
2023/11/27 09:00
2023/11/27 10:00
2023/11/27 10:00

2023/11/22 18:00
2023/11/23 17:00
2023/11/24 19:00
2023/11/24 19:00
2023/11/30 17:00
2023/11/30 17:00
2023/11/30 17:00

単日
単日
単日
単日
毎日
毎日
毎日

城端開閉所
西播変電所
北摂変電所
西播変電所
播磨線２Ｌ
北摂変電所
西播変電所

0640625

関西

2023/11/27 10:00

2023/11/27 17:00

単日

宝塚開閉所

0640633

関西

2023/11/29 10:00

2023/11/29 17:00

単日

宝塚開閉所

0640237
0640118064025606402570641826
0640132
0640133
0640647

関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西

2023/11/29 17:00
2023/11/30 09:00
2023/11/30 17:00
2023/11/30 17:00
2023/11/30 17:00
2023/12/01 09:00
2023/12/01 09:00
2023/12/01 09:00

2023/12/26 17:00
2023/12/26 17:00
2023/11/30 19:00
2023/11/30 19:00
2023/11/30 17:10
2023/12/04 17:30
2023/12/04 17:30
2023/12/02 17:00

連続
連続
単日
単日
単日
毎日
毎日
毎日

栗東線１Ｌ
栗東線１Ｌ
北摂変電所
西播変電所
南京都変電所
猪名川変電所
北摂変電所
東播線１Ｌ

0639902関西

2023/12/01 09:30

2023/12/01 17:00

単日

猪名川変電所

0645284関西

2023/12/04 09:00

2023/12/07 17:00

毎日

栗東線１Ｌ

0646691関西

2023/12/09 09:00

2023/12/10 17:00

毎日

湖東線２Ｌ106406530640660
064066106406620640663

関西
関西
関西
関西
関西

2023/12/11 09:00
2023/12/12 09:30
2023/12/12 09:30
2023/12/12 09:30
2023/12/12 09:30

2023/12/13 18:00
2023/12/13 17:00
2023/12/13 17:00
2023/12/15 09:00
2023/12/15 09:00

毎日
連続
連続
連続
連続

南大阪線１Ｌ
嶺南変電所
若狭幹線山側２Ｌ
若狭幹線山側２Ｌ
若狭幹線山側２Ｌ1

0641458

関西

2023/12/12 09:30

2023/12/13 17:00

連続

京北開閉所

06452240640670

関西
関西

2023/12/12 09:30
2023/12/15 09:00

2023/12/13 17:00
2023/12/15 13:00

毎日
単日

京北開閉所
若狭幹線山側２Ｌ

0640671関西

2023/12/15 13:00

2023/12/15 17:00

単日

若狭幹線山側２Ｌ

0640632064063606452370645238

関西
関西
関西
関西

2023/12/16 09:00
2023/12/17 09:00
2023/12/18 08:00
2023/12/18 09:00

2023/12/16 17:00
2023/12/17 17:00
2023/12/20 17:00
2023/12/22 17:00

単日
単日
毎日
毎日

泉南東大阪線１Ｌ
泉南東大阪線２Ｌ
南近江線１Ｌ南近江線１Ｌ

停電区間（停電設備）
播磨線２Ｌ試験系統（通常系統）
播磨線２Ｌ試験系統（通常系統）
北大和線１Ｌ及び構内
北大和線１Ｌ及び構内
新神戸線２Ｌ構内
南京都Ｓ／Ｓ〜東大和ＳＷ／Ｓ
南京都Ｓ／Ｓ〜東大和ＳＷ／Ｓ
西播〜北摂
播磨線１Ｌ線路及び構内
播磨線１Ｌ線路及び構内
播磨線１Ｌ線路及び構内
２７５ｋＶ関西側甲母線および連系甲構内（ＣＢ１００）
播磨線１Ｌ線路及び構内
播磨線１Ｌ試験系統（通常系統）
播磨線１Ｌ試験系統（通常系統）
西播〜北摂
播磨線２Ｌ線路及び構内
播磨線２Ｌ線路及び構内
新加古川線１Ｌ線路及び構内
新加古川線２Ｌ線路及び構内
栗東〜湖南
栗東〜湖南
播磨線２Ｌ試験系統（通常系統）
播磨線２Ｌ試験系統（通常系統）
北大和線１Ｌ試験系統
東播線１Ｌ線路及び構内
東播線１Ｌ線路及び構内
猪名川〜北摂東播線１Ｌ線路
栗東〜湖南
嶺南〜湖東
金剛〜南大阪若狭幹線（山）２Ｌ
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓ
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓ
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓ
若狭幹線（山）２Ｌ構内
若狭幹線（山）２Ｌ線路及び構内
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓ
若狭幹線山側２Ｌ試験系統
泉南〜南河内〜東大阪
泉南〜南河内〜東大阪
東近江ＳＷ／Ｓ〜新生駒Ｓ／Ｓ
東近江ＳＷ／Ｓ〜新生駒Ｓ／Ｓ
122

作業内容
播磨線２ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）実負荷試験
播磨線２ＬＰＣＭＲｙ（Ａ）実負荷試験
５５３ＬＰＤ漏油障害に伴う取替、試験【５００ｋＶ断路器５３６他改良工事】ＬＳ５５４導電部・操作箱取替および確認試験
ＣＢ０４細密点検
スペーサ点検（Ｎｏ６１〜６５）
がいし取替１基（Ｎｏ２３）
１．防錆塗装（播磨線１４、１７、１８、１９）
播磨線１ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）制御ケーブル切替、試験
播磨線１ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）制御ケーブル切替、試験
播磨線１ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）トリップ、クローズ、ＣＢパレット制御ケーブル切替、試験（制御）連系甲取引計量装置検定後の実負荷方向試験
播磨線１ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）ＢＰ、ＣＢＦ制御ケーブル切替、試験
播磨線１ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）実負荷試験
播磨線１ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）実負荷試験
防錆塗装（Ｎｏ．１１，１２，１３）
播磨線２ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）制御ケーブル切替、試験
播磨線２ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）制御ケーブル切替、試験
符号７００連系に伴うＢＳＳ事故検出装置社内試験（新加古川線１Ｌ関係）
符号７００連系に伴うＢＳＳ事故検出装置社内試験（新加古川線２Ｌ関係）
栗東線１Ｌ移線作業他 Ｎｏ１４、１５、１６、１７
１．Ｎｏ２７ほかがいし取替
播磨線２ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）実負荷試験
播磨線２ＬＰＣＭＲｙ（Ｂ）実負荷試験
５５３ＬＰＤ取替に伴う検相
５４３ＬＰＤ取替及び試験【猪名川５００ｋＶ計器用変圧器取替】
５５３ＬＰＤ取替及び試験【北摂変電所５００ｋＶ計器用変圧器取替】
Ｎｏ１３〜１４他架空地線補修作業（アーマロッド取付）【猪名川変電所５００ｋＶ逆吊り装置修繕工事】東播線１Ｌ逆吊り装置修
繕
ダンパ修繕（Ｎｏ．９、１３、１９、２８、２９、３１、３２、３４、３６、３７、３９）
１、Ｎｏ１０９ほか２基 防錆塗装 ２、Ｎｏ５５ほか２３基 防錆塗装 ３、Ｎｏ１００ほか２１基 防錆塗装
【電源開発送変電ＮＷ件名】熊野幹線ＮＯ．２３１〜２３２間他難着雪リ
ング取付に伴う保安停止【若狭幹線改良工事】Ｎｏ．４７〜４９新設、架線工事（２工区）に伴う嶺南変電所構内分岐線接続
京北開閉所ジャンパー接続（若狭幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事（２工区））
嶺南変電所トラス〜新Ｎｏ．３間新設架線、既設鉄塔改造他（若狭幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事（１工区））
新Ｎｏ．４７〜４９他新設架線、既設接続、既設鉄塔改造他（若狭幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事（２工区））
京北開閉所ジャンパー接続（若狭幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事（２工区））
ＬＳ５４３，５４４他機器架台塗装工事
絶縁抵抗試験（若狭幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事）
試充電・電界強度測定・コロナノイズ測定（若狭幹線改良工事（第一期）ならびに除却工事）
泉南東大阪線Ｎｏ．１２６〜Ｎｏ．１３１改良工事に伴うＪ−Ｉｎ作業
泉南東大阪線Ｎｏ１２６〜Ｎｏ．１３１改良工事に伴うＪ−Ｉｎ作業
南近江線Ｎｏ１３２他特定がいし取替工事（Ｎｏ１３５，１４０）
鉄塔防錆塗装工事 Ｎｏ２０７他（養生あり）

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更

制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0645280064524006452810645239

エリア
関西
関西
関西
関西

作業開始日時2023/12/18 09:00
2023/12/24 09:00
2023/12/24 09:00
2023/12/25 08:00

作業終了日時2023/12/22 17:00
2023/12/28 17:00
2023/12/28 17:00
2023/12/27 17:00

停止区分
毎日
毎日
毎日
毎日

0640448関西

2024/01/10 09:00

2024/01/12 18:00

毎日

0645282関西

2024/01/15 09:00

2024/01/19 17:00

毎日

作業箇所(作業設備)
南近江線１Ｌ1
南近江線２Ｌ南近江線２Ｌ1
南近江線２Ｌ
南大阪線２Ｌ
甲賀線１Ｌ

0645283関西

2024/01/20 09:00

2024/01/24 17:00

毎日

甲賀線２Ｌ

064521306452140640711

関西
関西
関西

2024/02/01 09:00
2024/02/01 17:00
2024/03/11 09:00

2024/02/01 17:00
2024/05/31 09:00
2024/03/15 17:00

単日
連続
毎日

北大阪線２Ｌ北大阪線２Ｌ北大和線２Ｌ1

0639943関西

2024/03/21 09:00

2024/03/25 17:00

連続

北近江線２Ｌ1

0640299関西

2024/03/21 09:00

2024/04/13 17:00

連続

北近江線２Ｌ1

06414750645546064567306454430645633
06456420645643064554206455430645626

関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西

2024/03/21 10:00
2024/04/01 09:00
2024/04/01 09:00
2024/04/10 13:00
2024/04/15 10:00
2024/04/16 09:00
2024/04/23 09:00
2024/04/27 09:00
2024/04/30 09:00
2024/05/07 10:00

2024/04/26 17:00
2024/04/02 17:00
2024/04/05 17:00
2024/04/26 09:00
2024/04/19 17:00
2024/04/19 17:00
2024/04/26 17:00
2024/05/06 17:00
2024/05/04 17:00
2024/05/24 17:00

連続
毎日
連続
連続
連続
毎日
毎日
毎日
毎日
連続

新生駒変電所北近江線２Ｌ北近江線２Ｌ1
小曽根支線
北葛城変電所
南大和線１Ｌ南大和線２Ｌ
丹後幹線２Ｌ
丹後幹線２Ｌ
新生駒変電所

0645665関西

2024/05/13 10:00

2024/05/13 12:00

単日

湖東変電所

06456210645559064575406455470645440064555606458220645429064561506458230645560
06455970645540064554106455570645612

関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西

2024/05/21 10:00
2024/05/23 09:30
2024/05/25 09:00
2024/05/27 09:00
2024/05/31 09:00
2024/06/02 09:00
2024/06/02 09:00
2024/06/03 09:00
2024/06/03 09:00
2024/06/03 09:00
2024/06/03 09:30
2024/06/03 09:30
2024/06/04 09:00
2024/06/04 09:00
2024/06/04 09:00
2024/06/04 09:00

2024/05/21 16:00
2024/05/23 17:00
2024/06/07 17:00
2024/05/30 17:00
2024/05/31 17:00
2024/06/03 17:00
2024/06/03 17:00
2024/06/05 17:00
2024/06/07 17:00
2024/06/03 17:00
2024/06/07 17:00
2024/06/06 17:00
2024/06/12 17:00
2024/06/05 17:00
2024/06/05 17:00
2024/06/08 17:00

単日
単日
連続
毎日
単日
毎日
連続
毎日
毎日
単日
連続
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日

三宮線３Ｌ
神戸変電所
西播線２Ｌ
北大和線１Ｌ北大阪線２Ｌ
大黒部幹線１Ｌ
城端開閉所
淀川線１Ｌ
北神線１Ｌ
城端開閉所
西神戸変電所
北摂変電所
丹後幹線１Ｌ
丹後幹線１Ｌ
大黒部幹線２Ｌ
丹後幹線１Ｌ1

0645667関西

2024/06/04 09:00

2024/06/19 17:00

連続

若狭幹線山側１Ｌ1

06458240645825064561606457550645561

関西
関西
関西
関西
関西

2024/06/04 09:00
2024/06/04 09:00
2024/06/10 09:00
2024/06/10 09:00
2024/06/10 09:30

2024/06/04 17:00
2024/06/05 17:00
2024/06/14 17:00
2024/06/23 17:00
2024/06/11 17:00

単日
連続
毎日
連続
連続

城端開閉所
城端開閉所
北神線２Ｌ
西播線２Ｌ
西神戸変電所

0645447関西

2024/06/10 10:00

2024/06/10 12:00

単日

泉南変電所

0645598関西

2024/06/10 10:00

2024/06/10 16:00

単日

北摂変電所

停電区間（停電設備）
東近江〜新生駒東近江ＳＷ／Ｓ〜新生駒Ｓ／Ｓ
東近江〜新生駒東近江ＳＷ／Ｓ〜新生駒Ｓ／Ｓ
金剛〜南大阪甲賀〜南京都甲賀〜南京都宝塚ＳＷ／Ｓ〜西大阪Ｓ／Ｓ〜北大阪Ｓ／Ｓ
北大阪線Ｎｏ１０ＴＷ〜北大阪Ｓ／Ｓ
南京都Ｓ／Ｓ〜東大和ＳＷ／Ｓ
嶺南〜東近江嶺南〜東近江５ＴｒＢ
嶺南Ｓ／Ｓ〜東近江ＳＷ／Ｓ
嶺南〜東近江小曽根支線ＮＯ．９ＴＷ〜小曽根Ｓ／Ｓ
北葛城線１Ｌ構内
紀北Ｃ／Ｓ〜東大和ＳＷ／Ｓ
紀北Ｃ／Ｓ〜東大和ＳＷ／Ｓ
新綾部Ｓ／Ｓ〜猪名川Ｓ／Ｓ
新綾部Ｓ／Ｓ〜猪名川Ｓ／Ｓ
５ＴｒＢ
湖東線２Ｌ 構内（ＣＢ ＯＦＦのみ）
神戸〜三宮
三宮線１Ｌ線路
姫路〜西播
東大和ＳＷ／Ｓ〜南京都Ｓ／Ｓ
宝塚ＳＷ／Ｓ〜西大阪Ｓ／Ｓ〜北大阪Ｓ／Ｓ
城端ＳＷ／Ｓ〜北大阪Ｓ／Ｓ
大黒部幹線１Ｌ線路及び構内/大黒部幹線１ＬＳｒＣ
淀川Ｓ／Ｓ〜北大阪Ｓ／Ｓ
北摂〜西神戸〜神戸
大黒部幹線１ＬＳｒＣ
西神支線１Ｌ構内
５００ｋＶ乙母線
新綾部Ｓ／Ｓ〜猪名川Ｓ／Ｓ
新綾部Ｓ／Ｓ〜猪名川Ｓ／Ｓ
城端ＳＷ／Ｓ〜北大阪Ｓ／Ｓ
新綾部〜猪名川
嶺南Ｓ／Ｓ〜京北ＳＷ／Ｓ
大黒部幹線２ＬＳｒＣ
大黒幹線２Ｌ線路及び構内/大黒幹線２ＬＳｒＣ
北摂〜西神戸〜神戸
姫路〜西播
西神支線２Ｌ構内
泉南東大阪線１Ｌ構内
北神線２Ｌ線路及び構内

123

作業内容
塗装４基
鉄塔防錆塗装工事 Ｎｏ２０７他（養生あり）
塗装４基
南近江線Ｎｏ１３２他特定がいし取替工事（Ｎｏ１３５，１４０）【電源開発送変電ＮＷ件名】熊野幹線ＮＯ．２３１〜２３２間他難着雪リ
ング取付工事に伴う保安停止【栗東線と重複しない４月〜６月、１月〜３月で１，２日でも良いので再調整お願いできないか】１．防錆塗装１１基 ２．ダンパー修繕【栗東線と重複しない４月〜６月、１月〜３月で１，２日でも良いので再調整お願いできないか】１．塗装１１基 ２．ダンパ修繕
北大阪線Ｎｏ１０ＴＷ ジャンパーオフ（北大阪線Ｎｏ１〜７改良工事）
基礎工事に伴う保安停止（北大阪線Ｎｏ１〜７改良工事）
がいし取替１基（Ｎｏ２３）
１、Ｎｏ１９６ほかスペーサ取替 ２、乙３６ほかリング取付 ３、Ｎｏ１８４
航空障害灯修繕
１．Ｎｏ１７２〜１７６、Ｎｏ１８２〜１８６、Ｎｏ２１６〜２１９架空地線修繕工事
５ＴｒＢ課電洗浄工事に伴う油入替
鉄塔部材修繕
１、北近江線１９２〜１９６、２０６〜２１５スペーサー修繕
接続箱採油（２３人孔）ＣＢ０１特別細密点検
１．臨時がいし点検（Ｎｏ８３〜８８間）
１．臨時がいし点検（Ｎｏ８３〜８８間）
がいし取替工事
鉄塔部材修繕
５ＴｒＢ課電洗浄工事に伴う油入替（Ｃ相）【湖東変電所 変圧器過負荷保護リレー改良工事】旧ＴＫ５１リレー盤除却に伴う保安ロック
終端箱調査作業（３ＴＷ）
ＪＰＳ製２７５ｋＶＣＶケーブル終端部ガス分析（同機種Ｎｏ３４７）
姫路鵤線Ｎｏ４〜６建替工事に伴う保安停止
鉄塔防錆塗装工事 Ｎｏ１３１・Ｎｏ１３２
北大阪線Ｎｏ１０ＴＷ ジャンパーイン（北大阪線Ｎｏ１〜７改良工事）
鉄塔防錆塗装工事
１ＬＳｒＣ点検
淀川線Ｎｏ６ー７スペーサー取替作業
Ｎｏ６５他防錆塗装
直列コンデンサ基礎部計測（土木構造物計測工事）
ＣＢ０５特別細密点検
２ＰＤ取替及び試験がいし取替工事
鉄塔部材修繕
鉄塔防錆塗装工事
Ｎｏ６６他鉄塔部材修繕
甲Ｎｏ．５３鉄塔解体に伴う保安停止（若狭幹線改良工事（第一期）に伴う除却工事（２工区））
直列コンデンサ基礎部計測（土木構造物計測工事）
２ＬＳｒＣ点検Ｎｏ６５他鉄塔防錆塗装
姫路鵤線Ｎｏ４〜６延線作業に伴う保安停止
ＣＢ０６細密点検【泉南変電所２７５ｋＶＢＰＲｙ改良工事】２７５ｋＶＢＰリレーユニット交換
後の不要ＣＴ回路切離・試験（泉南東大阪線１Ｌ）
符号７００連系に伴う統合型電源制限装置ＣＴケーブル接続および社内試験（北神線２Ｌ関係）

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有
制約有

変更
変更
変更
変更
変更

制約有

制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有

制約有
制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有
制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有

変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0645448関西

2024/06/10 13:00

2024/06/10 15:00

単日

泉南変電所

0645600

関西

2024/06/10 16:00

2024/06/10 17:00

単日

北摂変電所

0645449関西

2024/06/11 10:00

2024/06/11 12:00

単日

作業箇所(作業設備)

泉南変電所

0645450

関西

2024/06/11 13:00

2024/06/11 15:00

単日

泉南変電所

0645603
0645617064559006455910645533

関西
関西
関西
関西
関西

2024/06/12 09:30
2024/06/17 09:00
2024/06/17 09:30
2024/06/22 09:30
2024/06/24 09:00

2024/06/15 17:00
2024/06/21 17:00
2024/06/20 17:30
2024/06/25 17:30
2024/06/25 17:00

毎日
毎日
毎日
毎日
毎日

北摂変電所
北神線２Ｌ
猪名川変電所
猪名川変電所
山城南線１Ｌ0645576関西

2024/06/29 09:00

2024/06/29 09:10

単日

宝塚開閉所

06457750645577

関西
関西

2024/06/29 09:00
2024/06/29 09:10

2024/06/29 13:00
2024/06/29 13:00

単日
単日

新加古川線１Ｌ
宝塚開閉所

0645578関西

2024/06/29 13:00

2024/06/29 13:10

単日

宝塚開閉所

06457770645579

関西
関西

2024/06/29 13:00
2024/06/29 13:10

2024/06/29 17:00
2024/06/29 17:00

単日
単日

新加古川線２Ｌ
宝塚開閉所

0645699関西

2024/07/02 09:00

2024/07/26 17:00

連続

南和泉線１Ｌ1

0645500
06455120645501
064551306455020645514064550306455150645504
06455160645505
06455170645506
0645518064550706455190645508

関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西

2024/07/02 10:00
2024/07/02 10:00
2024/07/05 15:00
2024/07/05 15:00
2024/07/05 16:00
2024/07/05 16:00
2024/07/08 10:00
2024/07/08 10:00
2024/07/11 15:00
2024/07/11 15:00
2024/07/11 16:00
2024/07/11 16:00
2024/07/16 10:00
2024/07/16 10:00
2024/07/19 15:00
2024/07/19 15:00
2024/07/19 16:00

2024/07/05 17:00
2024/07/05 17:00
2024/07/05 16:00
2024/07/05 16:00
2024/07/05 17:00
2024/07/05 17:00
2024/07/11 17:00
2024/07/11 17:00
2024/07/11 16:00
2024/07/11 16:00
2024/07/11 17:00
2024/07/11 17:00
2024/07/19 17:00
2024/07/19 17:00
2024/07/19 16:00
2024/07/19 16:00
2024/07/19 17:00

毎日
毎日
単日
単日
単日
単日
毎日
毎日
単日
単日
単日
単日
毎日
毎日
単日
単日
単日

南京都変電所
京北開閉所
南京都変電所
京北開閉所
南京都変電所
京北開閉所
南京都変電所
京北開閉所
南京都変電所
京北開閉所
南京都変電所
京北開閉所
南京都変電所
京北開閉所
南京都変電所
京北開閉所
南京都変電所

停電区間（停電設備）
泉南東大阪線２Ｌ構内
北神線２Ｌ線路
多奈二火力線１Ｌ構内
多奈二火力線２Ｌ構内
５００ｋＶ甲母線
北摂〜西神戸〜神戸
５００ｋＶ乙母線/２ＰＤ
５００ｋＶ甲母線/１ＰＤ
南京都Ｓ／Ｓ〜新生駒Ｓ／Ｓ
新加古川線１Ｌ線路及び構内
新加古川〜宝塚 試験系統
新加古川線１Ｌ線路及び構内/２７５ｋＶ乙母線
新加古川線２Ｌ線路及び構内
新加古川〜宝塚 試験系統
新加古川線２Ｌ線路及び構内/２７５ｋＶ乙母線
紀の川〜金剛山城北線１Ｌ線路及び構内
山城北線１Ｌ線路及び構内
山城北線１Ｌ試験系統（ＣＢ５２２開放）
山城北線１Ｌ試験系統（ＣＢ５５２開放）
山城北線１Ｌ試験系統（ＣＢ５２５開放）
山城北線１Ｌ試験系統（ＣＢ５５５開放）
山城北線２Ｌ線路及び構内
山城北線２Ｌ線路及び構内
山城北線２Ｌ試験系統（ＣＢ５１２開放）
山城北線２Ｌ試験系統（ＣＢ５６２開放）
山城北線２Ｌ試験系統（ＣＢ５１５開放）
山城北線２Ｌ試験系統（ＣＢ５６５開放）
山城北線１Ｌ線路及び構内
山城北線１Ｌ線路及び構内
山城北線１Ｌ試験系統（ＣＢ５２２開放）
山城北線１Ｌ試験系統（ＣＢ５５２開放）
山城北線１Ｌ試験系統（ＣＢ５２５開放）

124

作業内容
【泉南変電所２７５ｋＶＢＰＲｙ改良工事】２７５ｋＶＢＰリレーユニット交換
後の不要ＣＴ回路切離・試験（泉南東大阪線２Ｌ）
符号７００連系に伴う統合型電源制限装置ＣＴケーブル接続に伴う実負荷試験（北神線２Ｌ関係）【泉南変電所２７５ｋＶＢＰＲｙ改良工事】２７５ｋＶＢＰリレーユニット交換
後の不要ＣＴ回路切離・試験（多奈二火力線１Ｌ）【泉南変電所２７５ｋＶＢＰＲｙ改良工事】２７５ｋＶＢＰリレーユニット交換
後の不要ＣＴ回路切離・試験（多奈二火力線２Ｌ）
１ＰＤ取替及び試験
Ｎｏ．６５他鉄塔防錆塗装
２ＰＤ取替及び試験【猪名川５００ｋＶ計器用変圧器取替】
１ＰＤ取替及び試験【猪名川５００ｋＶ計器用変圧器取替】
山城南６１部材修繕に伴う保安停止【２７５ｋＶ直列機器増強工事】ＣＢ０１取替他に伴う試充電試験および内部診断測定新加古川線増強工事（１、４工区）に伴う試充電検相試験【２７５ｋＶ直列機器増強工事】新加古川線増強工事に伴う線路検相【２７５ｋＶ直列機器増強工事】ＣＢ０２取替他に伴う試充電試験および内部診断測定新加古川線増強工事（１、４工区）に伴う試充電検相試験【２７５ｋＶ直列機器増強工事】新加古川線増強工事に伴う線路検相【和歌送電】がいし取替工事（Ｔ、Ｎｏ．１，４，５，７，８，１０，１１，１６，１７，１９（Ｎｏ１，２，２５Ｊ吊取替含む））【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線１ＬＰＣ
ＭＲｙ（Ａ）ケーブル切替・試験【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線１ＬＰＣ
ＭＲｙ（Ａ）ケーブル切替・試験【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線１ＬＰＣ
ＭＲｙ（Ａ）実負荷試験【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線１ＬＰＣ
ＭＲｙ（Ａ）実負荷試験【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線１ＬＰＣ
ＭＲｙ（Ａ）実負荷試験【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線１ＬＰＣ
ＭＲｙ（Ａ）実負荷試験【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線２ＬＰＣ
ＭＲｙ（Ａ）ケーブル切替・試験【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線２ＬＰＣ
ＭＲｙ（Ａ）ケーブル切替・試験【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線２ＬＰＣ
ＭＲｙ（Ａ）実負荷試験【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線２ＬＰＣ
ＭＲｙ（Ａ）実負荷試験【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線２ＬＰＣ
ＭＲｙ（Ａ）実負荷試験【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線２ＬＰＣ
ＭＲｙ（Ａ）実負荷試験【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線１ＬＰＣ
ＭＲｙ（Ｂ）ケーブル切替・試験【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線１ＬＰＣ
ＭＲｙ（Ｂ）ケーブル切替・試験【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線１ＬＰＣ
ＭＲｙ（Ｂ）実負荷試験【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線１ＬＰＣ
ＭＲｙ（Ｂ）実負荷試験【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線１ＬＰＣ
ＭＲｙ（Ｂ）実負荷試験

発電制約

申請区分
変更

制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有

変更

制約有
制約有

変更
変更

制約有

変更

制約有
制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0645520

関西

2024/07/19 16:00

2024/07/19 17:00

単日

京北開閉所

0645509関西

2024/07/22 10:00

2024/07/25 17:00

毎日

南京都変電所

064552106455100645522064551106455230645700

関西
関西
関西
関西
関西
関西

2024/07/22 10:00
2024/07/25 15:00
2024/07/25 15:00
2024/07/25 16:00
2024/07/25 16:00
2024/07/30 09:00

2024/07/25 17:00
2024/07/25 16:00
2024/07/25 16:00
2024/07/25 17:00
2024/07/25 17:00
2024/08/09 17:00

毎日
単日
単日
単日
単日
連続

作業箇所(作業設備)

京北開閉所
南京都変電所
京北開閉所
南京都変電所
京北開閉所
南和泉線２Ｌ1

0645701関西

2024/08/20 09:00

2024/08/29 17:00

連続

南和泉線２Ｌ1

06457760645778

関西
関西

2024/09/03 09:00
2024/09/03 09:00

2025/05/30 17:00
2025/05/30 17:00

連続
連続

新加古川線１Ｌ
新加古川線２Ｌ

0645668関西

2024/09/11 09:00

2024/09/13 17:00

連続

北近江線１Ｌ1

0645488関西

2024/09/13 09:00

2024/09/20 18:00

毎日

南大阪線１Ｌ064566906454900645491064564706405720645495
064554406455450645670

関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西

2024/09/13 17:00
2024/09/15 09:00
2024/09/15 17:00
2024/09/15 17:00
2024/09/16 09:00
2024/09/16 09:00
2024/09/16 09:00
2024/09/16 09:00
2024/09/16 09:00

2024/12/17 10:00
2024/09/15 17:00
2024/12/14 09:00
2024/12/14 09:00
2024/09/19 17:00
2024/09/16 17:00
2024/09/17 17:00
2024/10/07 17:00
2024/10/02 17:00

連続
単日
連続
連続
連続
単日
毎日
連続
毎日

北近江線１Ｌ1
泉南東大阪線１Ｌ
泉南東大阪線１Ｌ
泉南東大阪線１Ｌ1
新北陸幹線１Ｌ2
泉南東大阪線２Ｌ
北近江線１Ｌ北近江線１Ｌ北近江線１Ｌ1

0645853関西

2024/09/16 09:00

2024/11/22 17:00

連続

新北陸幹線１Ｌ2

064549606456480640595
06456710645618064567406456110645675

関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西

2024/09/16 17:00
2024/09/16 17:00
2024/09/17 09:00
2024/09/17 09:00
2024/09/19 09:00
2024/09/20 09:00
2024/09/23 09:00
2024/09/28 09:00

2024/12/15 09:00
2024/12/15 09:00
2024/09/27 17:00
2024/09/20 17:00
2024/09/20 17:00
2024/09/22 17:00
2024/09/24 17:00
2024/09/30 17:00

連続
連続
連続
連続
毎日
毎日
毎日
毎日

泉南東大阪線２Ｌ
泉南東大阪線２Ｌ1
新北陸幹線１Ｌ2
北近江線１Ｌ1
六甲線１Ｌ
南近江線１Ｌ1
東播線２Ｌ
南近江線２Ｌ1

0645489関西

2024/10/01 09:00

2024/10/07 18:00

毎日

南大阪線２Ｌ0645619064562006456220645649

関西
関西
関西
関西

2024/10/02 09:00
2024/10/02 11:00
2024/10/02 14:00
2024/10/03 09:30

2024/10/02 11:00
2024/10/02 14:00
2024/10/02 17:00
2024/10/04 17:00

単日
単日
単日
連続

三宮線１Ｌ
三宮線２Ｌ
三宮線３Ｌ
湖南変電所

0645492関西

2024/10/08 09:00

2024/10/11 17:00

毎日

泉南東大阪線１Ｌ

0645493関西

2024/10/08 10:00

2024/10/09 17:00

毎日

泉南東大阪線１Ｌ

0645497関西

2024/10/12 09:00

2024/10/16 17:00

毎日

泉南東大阪線２Ｌ

06456130645706

関西
関西

2024/10/15 09:00
2024/10/15 10:00

2024/10/16 17:00
2024/10/15 12:00

毎日
単日

宝塚線１Ｌ
東播変電所

停電区間（停電設備）
山城北線１Ｌ試験系統（ＣＢ５５５開放）
山城北線２Ｌ線路及び構内
山城北線２Ｌ線路及び構内
山城北線２Ｌ試験系統（ＣＢ５１２開放）
山城北線２Ｌ試験系統（ＣＢ５６２開放）
山城北線２Ｌ試験系統（ＣＢ５１５開放）
山城北線２Ｌ試験系統（ＣＢ５６５開放）
紀の川〜金剛紀の川〜金剛新加古川〜宝塚
新加古川〜宝塚
嶺南〜東近江金剛〜南大阪嶺南〜東近江トラス
泉南〜南河内〜東大阪
Ｎｏ．１１４〜東大阪
Ｎｏ．１１４〜東大阪
新愛本〜城端泉南〜南河内〜東大阪
嶺南Ｓ／Ｓ〜東近江ＳＷ／Ｓトラス
嶺南Ｓ／Ｓ〜東近江ＳＷ／Ｓトラス
嶺南〜東近江トラス
新愛本〜城端ＮＯ．１１４〜東大阪
Ｎｏ．１１４〜東大阪
新愛本〜城端嶺南〜東近江トラス
新神戸〜西神戸
東近江〜新生駒
猪名川〜北摂東近江〜新生駒
金剛〜南大阪
神戸〜三宮
神戸〜三宮
神戸〜三宮
栗東線２Ｌ構内
泉南〜南河内〜東大阪
泉南〜南河内〜東大阪
泉南〜南河内〜東大阪
猪名川〜宝塚東播支線１Ｌ構内
125

作業内容【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線１ＬＰＣ
ＭＲｙ（Ｂ）実負荷試験【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線２ＬＰＣ
ＭＲｙ（Ｂ）ケーブル切替・試験【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線２ＬＰＣ
ＭＲｙ（Ｂ）ケーブル切替・試験【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線２ＬＰＣ
ＭＲｙ（Ｂ）実負荷試験【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線２ＬＰＣ
ＭＲｙ（Ｂ）実負荷試験【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線２ＬＰＣ
ＭＲｙ（Ｂ）実負荷試験【南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事】山城北線２ＬＰＣ
ＭＲｙ（Ｂ）実負荷試験【和歌送電】がいし取替工事（Ｔ、Ｎｏ．１，４，５，７，８，１０，１１，１６，１７，１９（Ｎｏ１，３，４４Ｊ吊取替含む）【和歌送電】がいし取替工事（Ｔ、Ｎｏ．１，４，５，７，８，１０，１１，１６，１７，１９（Ｎｏ１，３，４４Ｊ吊取替含む）
新加古川線増強工事（１、４工区）鉄塔建替 電線張替
新加古川線増強工事（１、４工区） 鉄塔建替 電線張替
北近江線２０ほか鉄塔改良工事に伴うジャンパーオフ作業（技セ架空白石）【電源開発送変電ＮＷ件名】熊野幹線ＮＯ．２３５鉄塔防錆塗装工事に伴う保安停止北近江線２０ほか鉄塔改良工事（技セ架空 白石）
泉南東大阪線Ｎｏ．１２６〜Ｎｏ．１３１改良工事に伴うＪ−Ｏｆｆ作業
泉南東大阪線Ｎｏ．１２６〜Ｎｏ．１３１改良工事
泉南東大阪線Ｎｏ．１３０〜Ｎｏ．１３４改良工事
鉄塔防錆塗装工事
泉南東大阪線Ｎｏ１２６〜Ｎｏ．１３１改良工事に伴うＪ−Ｏｆｆ作業
鉄塔部材修繕
北近江Ｎｏ１他特定がいし取替工事
甲Ｎｏ２０ほかがいし装置取替
新北陸幹線（愛）２１８〜城端開閉所電線張替工事、新北陸幹線（愛）甲１００〜１０４間改良、新北陸幹線（愛）１４３他がいし架線金具取替工事
泉南東大阪線Ｎｏ．１２６〜Ｎｏ．１３１改良工事
泉南東大阪線Ｎｏ．１３０〜Ｎｏ．１３４改良工事
鉄塔防錆塗装工事
１、Ｎｏ１９２〜１９６、２０６〜２１５スペーサ取替
Ｎｏ１部材取替
１．Ｎｏ．１９〜２０ほかスペーサー取替
Ｎｏ５６部材取替
１．Ｎｏ．１９〜２０ほかスペーサ取替【電源開発送変電ＮＷ件名】熊野幹線ＮＯ．２３５鉄塔防錆塗装工事に伴う保安停止神戸Ｓ／Ｓトラスがいし洗浄作業
神戸Ｓ／Ｓトラスがいし洗浄作業
神戸Ｓ／Ｓトラスがいし洗浄作業
ＣＢ０２ 細密点検
泉南東大阪線６７他鉄塔防錆塗装修繕工事 泉南東大阪線Ｎｏ６７他
計１２基
地中終端箱絶縁油分析（５７Ｔｗ、５８Ｔｗ）
泉南東大阪線６７他鉄塔防錆塗装修繕工事 泉南東大阪線６７他計１２基
Ｎｏ１３〜１４スペーサー取替
自動オシロ装置改良に伴う東播支線１Ｌケーブル切替及び試験

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有

変更

制約有
制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有

変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
06457070645708
06457090645434

エリア
関西
関西
関西
関西

作業開始日時2024/10/15 12:00
2024/10/15 13:00
2024/10/15 15:00
2024/10/21 09:00

作業終了日時2024/10/15 13:00
2024/10/15 15:00
2024/10/15 16:00
2024/10/22 17:00

停止区分
単日
単日
単日
毎日

作業箇所(作業設備)
東播変電所
東播変電所
東播変電所
新生駒線２Ｌ0645435

関西

2024/10/21 09:00

2024/10/25 17:00

毎日

新生駒線２Ｌ0645436関西

2024/10/21 09:00

2024/10/22 17:00

毎日

新生駒線２Ｌ0645437関西

2024/10/21 09:00

2024/10/23 17:00

毎日

新生駒線２Ｌ06456310645646064544406456440645645

関西
関西
関西
関西
関西

2024/10/21 10:00
2024/10/24 09:00
2024/10/25 13:00
2024/10/30 09:00
2024/10/30 09:00

2024/10/22 17:00
2024/10/29 18:00
2024/11/28 09:00
2024/11/04 18:00
2024/10/30 18:00

連続
毎日
連続
毎日
単日

新生駒変電所
信貴線（阪奈線）２Ｌ
小曽根支線
信貴線（阪奈線）１Ｌ
信貴線（阪奈線）１Ｌ

0645690関西

2024/11/05 07:00

2024/11/05 17:00

単日

紀北変換所

0645676064545206454530645478

関西
関西
関西
関西

2024/11/05 09:00
2024/11/05 10:00
2024/11/05 12:00
2024/11/06 09:00

2024/11/08 17:00
2024/11/05 12:00
2024/11/05 13:00
2024/11/17 18:00

毎日
単日
単日
毎日

甲賀線２Ｌ
南大阪変電所
南大阪変電所
北和泉線１Ｌ0645479関西

2024/11/06 09:00

2024/11/10 18:00

毎日

北和泉線１Ｌ0645480

関西

2024/11/06 09:00

2024/11/11 18:00

毎日

北和泉線１Ｌ

064667006456140645431

関西
関西
関西

2024/11/06 09:00
2024/11/11 09:00
2024/11/18 09:00

2024/11/11 18:00
2024/11/12 17:00
2024/11/21 17:00

毎日
毎日
毎日

北和泉線１Ｌ
宝塚線２Ｌ
新生駒線１Ｌ0645432関西

2024/11/18 09:00

2024/11/22 17:00

毎日

新生駒線１Ｌ0645433
064562806454810645482

関西
関西
関西
関西

2024/11/18 09:00
2024/11/18 10:00
2024/11/19 09:00
2024/11/19 09:00

2024/11/18 17:00
2024/11/19 17:00
2024/11/30 18:00
2024/11/19 18:00

単日
連続
毎日
単日

新生駒線１Ｌ
新生駒変電所
北和泉線２Ｌ
北和泉線２Ｌ0645483関西

2024/11/19 09:00

2024/11/24 18:00

毎日

北和泉線２Ｌ

06466710645786064544506454460645831064583206454380645441064554806456790645439064544206456800645681064578706454940645498

関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西

2024/11/19 09:00
2024/11/25 09:00
2024/11/26 09:00
2024/11/26 09:00
2024/12/01 09:00
2024/12/01 13:00
2024/12/02 09:00
2024/12/02 09:00
2024/12/02 09:00
2024/12/02 09:00
2024/12/02 17:00
2024/12/02 17:00
2024/12/12 09:00
2024/12/12 09:00
2024/12/12 09:00
2024/12/14 09:00
2024/12/15 09:00

2024/11/23 18:00
2024/12/11 17:00
2025/03/31 17:00
2025/03/31 17:00
2024/12/01 12:00
2024/12/01 16:00
2024/12/02 17:00
2024/12/02 17:00
2024/12/05 17:00
2024/12/05 17:00
2025/06/30 09:00
2025/06/30 09:00
2024/12/20 17:00
2024/12/17 17:00
2024/12/28 17:00
2024/12/14 17:00
2024/12/15 17:00

毎日
連続
連続
連続
単日
単日
単日
単日
毎日
毎日
連続
連続
毎日
毎日
連続
単日
単日

北和泉線２Ｌ丸山幹線１Ｌ1
小曽根支線
北豊中線１Ｌ
城端開閉所
城端開閉所
北大阪線１Ｌ北大阪線２Ｌ北大和線２Ｌ丸山幹線１Ｌ北大阪線１Ｌ北大阪線２Ｌ丸山幹線２Ｌ丸山幹線２Ｌ丸山幹線２Ｌ1
泉南東大阪線１Ｌ
泉南東大阪線２Ｌ

0645672関西

2024/12/17 10:00

2024/12/19 17:00

連続

北近江線１Ｌ1

064575306455860645587

関西
関西
関西

2024/12/23 09:00
2025/02/18 10:00
2025/02/19 16:00

2024/12/24 17:00
2025/02/19 16:00
2025/02/19 17:00

毎日
連続
単日

赤穂火力線２Ｌ
宝塚開閉所
宝塚開閉所

停電区間（停電設備）
東播支線１Ｌ実負荷試験系統
東播支線２Ｌ構内
東播支線２Ｌ実負荷試験系統
宝塚ＳＷ／Ｓ〜新生駒Ｓ／Ｓ
宝塚ＳＷ／Ｓ〜新生駒Ｓ／Ｓ
宝塚ＳＷ／Ｓ〜新生駒Ｓ／Ｓ
宝塚ＳＷ／Ｓ〜新生駒Ｓ／Ｓ
新生駒線２Ｌ線路および構内
新生駒Ｓ／Ｓ〜信貴Ｓ／Ｓ
小曽根支線ＮＯ．９ＴＷ〜小曽根Ｓ／Ｓ
新生駒Ｓ／Ｓ〜信貴Ｓ／Ｓ
新生駒Ｓ／Ｓ〜信貴Ｓ／Ｓ
南大和線１Ｌ線路および構内
甲賀〜南京都南大阪線１Ｌ線路および構内
南大阪線１Ｌ線路および構内試験使用（常時系統）
金剛〜信貴
金剛〜信貴
金剛〜信貴
金剛〜信貴
猪名川〜宝塚宝塚ＳＷ／Ｓ〜新生駒Ｓ／Ｓ
宝塚ＳＷ／Ｓ〜新生駒Ｓ／Ｓ
宝塚ＳＷ／Ｓ〜新生駒Ｓ／Ｓ
新生駒線１Ｌ線路および構内
金剛〜信貴
金剛〜信貴
金剛〜信貴
金剛〜信貴
関〜甲賀
西大阪Ｓ／Ｓ〜北豊中Ｓ／Ｓ〜小曽根Ｓ／Ｓ
西大阪Ｓ／Ｓ〜北豊中Ｓ／Ｓ〜小曽根Ｓ／Ｓ
大黒部幹線１Ｌ線路及び構内/大黒部幹線１ＬＳｒＣ
大黒幹線２Ｌ線路及び構内/大黒幹線２ＬＳｒＣ
宝塚ＳＷ／Ｓ〜西大阪Ｓ／Ｓ〜北大阪Ｓ／Ｓ
宝塚ＳＷ／Ｓ〜西大阪Ｓ／Ｓ〜北大阪Ｓ／Ｓ
東大和ＳＷ／Ｓ〜南京都Ｓ／Ｓ
関〜甲賀
北大阪線Ｎｏ１０ＴＷ〜北大阪Ｓ／Ｓ
北大阪線Ｎｏ１０ＴＷ〜北大阪Ｓ／Ｓ
関〜甲賀
関〜甲賀
関〜甲賀
泉南〜南河内〜東大阪
泉南〜南河内〜東大阪
嶺南〜東近江南赤穂〜西播新加古川線１Ｌ線路及び構内
新加古川線１Ｌ線路
126

作業内容
自動オシロ装置改良に伴う東播支線１Ｌ実負荷試験
自動オシロ装置改良に伴う東播支線２Ｌケーブル切替及び試験
自動オシロ装置改良に伴う東播支線２Ｌ実負荷試験
新生駒線他防錆塗装工事：新生駒線Ｎｏ．４６
新生駒線Ｎｏ１１０他鉄塔防錆塗装工事：新生駒線Ｎｏ６２、１３４鉄塔
防錆塗装
新生駒線Ｎｏ．１〜２ 電力線点検
淀川枚方線他架線金具修繕工事：新生駒線Ｎｏ．１５他 クランプボル
ト修繕
新生駒線２ＬＰＣＭＲｙ取替に伴うケーブル切替、試験
圧縮接続管点検作業（Ｎｏ５８〜Ｎｏ７０：内９基）
接続箱採油（４７人孔）
圧縮接続管点検作業（Ｎｏ５８〜Ｎｏ７０：内９基）
電力線補修（Ｎｏ５２−５〜Ｎｏ５２−６：１径間）【紀北変換所制御保護装置】２極中央処理盤５５３ＬＰＤ要素ケーブル
切離し
架空地線張替工事（区間６：喜撰山１４〜南京都Ｓ／Ｓ＿１Ｌ）
遠方監視制御装置用変換器盤設置に伴うＰＣＴ回路切替・試験
遠方監視制御装置用変換器盤設置に伴う検相および実負荷試験【電源開発送変電ＮＷ件名】阪奈線Ｎｏ．４６、５０鉄塔防錆塗装工事【電源開発送変電ＮＷ件名】阪奈線Ｎｏ．３２〜５２Ｇ３（７基）電力線補修工事【電源開発送変電ＮＷ件名】阪奈線Ｎｏ．３０〜３２間他難着雪化対策
工事
北和泉線Ｎｏ１がい子装置取替
Ｎｏ１３〜１４スペーサー取替
新生駒線他防錆塗装工事：新生駒線Ｎｏ．４６
新生駒線Ｎｏ１１０他鉄塔防錆塗装工事：新生駒線Ｎｏ６２、１３４鉄塔
防錆塗装
本町北線他電力線修繕工事：新生駒線Ｎｏ．３０ ジャンパー線修繕
新生駒線１ＬＰＣＭＲｙ取替に伴うケーブル切替、試験【電源開発送変電ＮＷ件名】阪奈線Ｎｏ．４６、５０鉄塔防錆塗装工事【電源開発送変電ＮＷ件名】阪奈線Ｎｏ．３８電力線補修工事【電源開発送変電ＮＷ件名】阪奈線Ｎｏ．３０〜３２間他難着雪化対策
工事
北和泉線Ｎｏ１がい子装置取替
難着雪対策
小曽根支線ケーブル取替工事
小曽根支線ケーブル取替工事（北豊中線１Ｌ接続）
１ＬＳｒＣ点検
２ＬＳｒＣ点検
北大阪線Ｎｏ１０ＴＷ ジャンパーオフ（北大阪線Ｎｏ１〜７改良工事）
北大阪線Ｎｏ１０ＴＷ ジャンパーオフ（北大阪線Ｎｏ１〜７改良工事）
鉄塔防錆塗装工事 Ｎｏ１３１・Ｎｏ１３２
１．丸山幹線Ｎｏ２９４、Ｎｏ３３７鉄塔防錆塗装
組立・架線工事（北大阪線Ｎｏ１〜７改良工事）
組立・架線工事（北大阪線Ｎｏ１〜７改良工事）【２０２４年度再調整】Ｎｏ３３６ほかがいし取替
１、丸山幹線Ｎｏ２９４、Ｎｏ３３７鉄塔防錆塗装
難着雪対策
泉南東大阪線Ｎｏ．１２６〜Ｎｏ．１３１改良工事に伴うＪ−Ｉｎ作業
泉南東大阪線Ｎｏ１２６〜Ｎｏ．１３１改良工事に伴うＪ−Ｉｎ作業北近江線２０ほか鉄塔改良工事に伴うジャンパーイン作業（技セ架空白石）
ダンパ修繕（赤穂火力２）
新加古川１ＬＰＣＭＲｙ取替およびＦＬ除却に伴うケーブル切替、試験
新加古川線１ＬＰＣＭＲｙ切替に伴う実負荷

発電制約

制約有

申請区分
変更
変更
変更
変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有
制約有

変更
変更
変更

制約有

変更

制約有
制約有

変更
変更
変更
変更
変更

制約有
制約有

制約有
制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
064558806455890645470

エリア
関西
関西
関西

作業開始日時2025/02/20 10:00
2025/02/21 16:00
2025/03/01 10:00

作業終了日時2025/02/21 16:00
2025/02/21 17:00
2025/03/01 17:00

停止区分
連続
単日
単日

0645471関西

2025/03/02 10:00

2025/03/02 16:00

単日

金剛変電所

064547206454730645474

関西
関西
関西

2025/03/02 15:00
2025/03/02 16:00
2025/03/08 10:00

2025/03/02 16:00
2025/03/02 17:00
2025/03/08 17:00

単日
単日
単日

金剛変電所
金剛変電所
金剛変電所

0645475

関西

2025/03/09 10:00

2025/03/09 16:00

単日

金剛変電所

06454760645477

関西
関西

2025/03/09 15:00
2025/03/09 16:00

2025/03/09 16:00
2025/03/09 17:00

単日
単日

金剛変電所
金剛変電所

0645659関西

2025/03/14 10:00

2025/03/14 16:00

単日

甲賀変電所

0645660
06455550645661

関西
関西
関西

2025/03/14 16:00
2025/03/17 09:00
2025/03/17 10:00

2025/03/14 17:00
2025/03/21 17:00
2025/03/17 16:00

単日
毎日
単日

作業箇所(作業設備)
宝塚開閉所
宝塚開閉所
金剛変電所

甲賀変電所
南京都線２Ｌ
甲賀変電所

0645662関西

2025/03/17 16:00

2025/03/17 17:00

単日

甲賀変電所

0645403
0645413

関西
関西

2025/03/22 10:00
2025/03/22 10:00

2025/03/22 17:00
2025/03/22 17:00

単日
単日

東大阪変電所新寝屋川変電所

0645421関西

2025/03/22 10:00

2025/03/22 16:00

単日

枚方変電所

0645404
0645414関西
関西

2025/03/23 10:00
2025/03/23 10:00

2025/03/23 15:00
2025/03/23 15:00

単日
単日

東大阪変電所新寝屋川変電所

0645422関西

2025/03/23 10:00

2025/03/23 16:00

単日

枚方変電所

0645405
06454150645406
0645416064542306454070645417

関西
関西
関西
関西
関西
関西
関西

2025/03/23 15:00
2025/03/23 15:00
2025/03/23 16:00
2025/03/23 16:00
2025/03/23 16:00
2025/03/29 10:00
2025/03/29 10:00

2025/03/23 16:00
2025/03/23 16:00
2025/03/23 17:00
2025/03/23 17:00
2025/03/23 17:00
2025/03/29 17:00
2025/03/29 17:00

単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日

東大阪変電所新寝屋川変電所
東大阪変電所新寝屋川変電所
枚方変電所
東大阪変電所新寝屋川変電所

0645424

関西

2025/03/29 10:00

2025/03/29 17:00

単日

枚方変電所

0645408
0645418

関西
関西

2025/03/30 10:00
2025/03/30 10:00

2025/03/30 15:00
2025/03/30 15:00

単日
単日

東大阪変電所新寝屋川変電所

0645425

関西

2025/03/30 10:00

2025/03/30 16:00

単日

枚方変電所

06454090645419064541006454200645426

関西
関西
関西
関西
関西

2025/03/30 15:00
2025/03/30 15:00
2025/03/30 16:00
2025/03/30 16:00
2025/03/30 16:00

2025/03/30 16:00
2025/03/30 16:00
2025/03/30 17:00
2025/03/30 17:00
2025/03/30 17:00

単日
単日
単日
単日
単日

東大阪変電所新寝屋川変電所
東大阪変電所新寝屋川変電所
枚方変電所

停電区間（停電設備）
新加古川線２Ｌ線路及び構内
新加古川線２Ｌ線路
北葛城線１Ｌ線路及び構内
北葛城線１Ｌ線路及び構内
北葛城線１Ｌ構内試験使用
北葛城線１Ｌ線路及び構内
北葛城線２Ｌ線路及び構内
北葛城線２Ｌ線路及び構内
北葛城線２Ｌ構内試験使用
北葛城線２Ｌ線路及び構内
甲賀線１Ｌ線路および構内、６ＴｒＢ
甲賀線１Ｌ線路および構内、６ＴｒＢ
南京都Ｓ／Ｓ〜洛南Ｓ／Ｓ〜枚方Ｓ／Ｓ
甲賀線２Ｌ線路および構内、７ＴｒＢ
甲賀線２Ｌ線路および構内、７ＴｒＢ
東大阪線１Ｌ線路及び構内
新寝屋川支線１Ｌ線路及び構内
東大阪線１Ｌ線路及び構内
東大阪線１Ｌ線路及び構内
新寝屋川支線１Ｌ線路及び構内
東大阪線１Ｌ線路及び構内
東大阪線１Ｌ構内試験使用
新寝屋川支線１Ｌ構内試験使用
東大阪線１Ｌ線路および構内試験系統
新寝屋川支線１Ｌ線路及び構内
東大阪線１Ｌ線路及び構内
東大阪線２Ｌ線路及び構内
新寝屋川支線２Ｌ線路及び構内
東大阪線２Ｌ線路及び構内
東大阪線２Ｌ線路及び構内
新寝屋川支線２Ｌ線路及び構内
東大阪線２Ｌ線路及び構内
東大阪線２Ｌ構内試験使用
新寝屋川支線２Ｌ構内試験使用
東大阪線２Ｌ線路および構内試験系統
新寝屋川支線２Ｌ線路及び構内
東大阪線２Ｌ線路及び構内

127

作業内容
新加古川２ＬＰＣＭＲｙ取替およびＦＬ除却に伴うケーブル切替、試験
新加古川線２ＬＰＣＭＲｙ切替に伴う実負荷
２７５ｋＶ北葛城線１Ｌリレー改良に伴うケーブル切替・試験（共通関係）
２７５ｋＶ北葛城線１Ｌリレー改良に伴うケーブル切替・試験（ＰＣＴ、トリップ関係）
２７５ｋＶ北葛城線１Ｌリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験
２７５ｋＶ北葛城線１Ｌリレー改良に伴う実負荷方向試験
２７５ｋＶ北葛城線２Ｌリレー改良に伴うケーブル切替・試験（共通関係）
２７５ｋＶ北葛城線２Ｌリレー改良に伴うケーブル切替・試験（ＰＣＴ、トリップ関係）
２７５ｋＶ北葛城線２Ｌリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験
２７５ｋＶ北葛城線２Ｌリレー改良に伴う実負荷方向試験
２７５ｋＶＢＰＲｙリレー改良に伴う甲賀線１Ｌ要素ケーブル切替・試験（ＰＣＴ、トリップ関係）
２７５ｋＶＢＰＲｙリレー改良に伴う甲賀線１Ｌおよび６ＴｒＢ要素実負荷方
向試験
架空地線張替工事（区間１０、１４：南京都トラス〜南新八１〜南京都
２）
２７５ｋＶＢＰＲｙリレー改良に伴う甲賀線２Ｌおよび７ＴｒＢ要素ケーブル
切替・試験（ＰＣＴ、トリップ関係）
２７５ｋＶＢＰＲｙリレー改良に伴う甲賀線２Ｌおよび７ＴｒＢ要素実負荷方
向試験
東大阪線１Ｌリレー改良に伴うケーブル切替・試験（共通関係）
新寝屋川支線１ＬＰＣＭＲｙ改良に伴うケーブル切替（共通関係）
東大阪線１Ｌリレー改良に伴う制御ケーブル切替及び社内試験（共通関係）
東大阪線１Ｌリレー改良に伴うケーブル切替・試験（ＰＣＴ、トリップ関係）
新寝屋川支線１ＬＰＣＭＲｙ改良に伴うケーブル切替（ＰＣＴ、トリップ関係）
東大阪線１Ｌリレー改良に伴う制御ケーブル切替及び社内試験（ＰＣＴ、トリップ関係）
東大阪線１Ｌリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験
新寝屋川支線１ＬＰＣＭＲｙ改良に伴う検相試験
東大阪線１Ｌリレー改良に伴う実負荷方向試験
新寝屋川支線１ＬＰＣＭＲｙ改良に伴う実負荷方向試験
東大阪線１Ｌリレー改良に伴う電流位相測定
東大阪線２Ｌリレー改良に伴うケーブル切替・試験（共通関係）
新寝屋川支線２ＬＰＣＭＲｙ改良に伴うケーブル切替（共通関係）
東大阪線２Ｌリレー改良に伴う制御ケーブル切替及び社内試験（共通関係）
東大阪線２Ｌリレー改良に伴うケーブル切替・試験（ＰＣＴ、トリップ関係）
新寝屋川支線２ＬＰＣＭＲｙ改良に伴うケーブル切替（ＰＣＴ、トリップ関係）
東大阪線２Ｌリレー改良に伴う制御ケーブル切替及び社内試験（ＰＣＴ、トリップ関係）
東大阪線２Ｌリレー改良に伴うケーブル切替後の検相試験
新寝屋川支線２ＬＰＣＭＲｙ改良に伴う検相試験
東大阪線２Ｌリレー改良に伴う実負荷方向試験
新寝屋川支線２ＬＰＣＭＲｙ改良に伴う実負荷方向試験
東大阪線２Ｌリレー改良に伴う電流位相測定

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有

変更

制約有

変更
変更

制約有

変更

制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0716434
071646607155310717893071864107155390715468
071568607157370715766
0715388071548107155320715571071568707157400717894
071864207156210717930
07187380715482071538907154130715572071786307179140718737071571907154700715533
071791207186520715401
071787207155410715714071572107157150715542

エリア
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国

作業開始日時2023/03/18 09:00
2023/03/27 09:00
2023/04/01 09:00
2023/04/01 09:00
2023/04/01 09:00
2023/04/03 09:00
2023/04/04 09:00
2023/04/04 09:00
2023/04/04 09:00
2023/04/04 09:00
2023/04/05 09:00
2023/04/05 09:00
2023/04/05 09:00
2023/04/05 09:00
2023/04/05 09:00
2023/04/05 09:00
2023/04/05 09:00
2023/04/05 09:00
2023/04/05 10:00
2023/04/07 09:00
2023/04/07 09:00
2023/04/09 09:00
2023/04/10 09:00
2023/04/10 09:00
2023/04/10 09:00
2023/04/10 09:00
2023/04/10 09:00
2023/04/10 09:00
2023/04/11 09:00
2023/04/17 09:00
2023/04/17 09:00
2023/04/17 09:00
2023/04/17 09:00
2023/04/18 09:00
2023/04/18 10:00
2023/04/25 09:00
2023/04/25 09:00
2023/04/25 09:00
2023/04/26 09:00
2023/04/27 09:00

作業終了日時2023/05/26 16:00
2023/04/14 16:00
2023/04/04 17:00
2023/04/04 16:00
2023/04/04 16:00
2023/04/14 17:00
2023/04/07 17:00
2023/04/04 16:00
2023/04/04 17:00
2023/04/13 17:00
2023/04/07 17:00
2023/04/08 17:00
2023/04/08 17:00
2023/04/07 16:00
2023/04/05 16:00
2023/04/05 17:00
2023/04/08 16:00
2023/04/08 16:00
2023/04/07 15:00
2023/04/07 17:00
2023/04/07 17:00
2023/04/12 17:00
2023/04/11 17:00
2023/04/10 17:00
2023/04/11 16:00
2023/04/10 15:00
2023/04/10 17:00
2023/04/10 17:00
2023/04/14 17:00
2023/04/20 17:00
2023/04/28 17:00
2023/04/20 17:00
2023/04/20 17:00
2023/04/21 17:00
2023/04/18 16:00
2023/04/26 17:00
2023/04/25 17:00
2023/04/25 17:00
2023/04/26 17:00
2023/04/28 17:00

停止区分
連続
連続
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
単日
単日
連続
毎日
毎日
毎日
毎日
単日
単日
毎日
毎日
毎日
単日
単日
毎日
毎日
単日
毎日
単日
単日
単日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
単日
毎日
単日
単日
単日
毎日

0717860中国

2023/05/08 09:00

2023/05/12 17:00

毎日

作業箇所(作業設備)
山口変電所
新岡山変電所
広島西幹線
広島西幹線
広島西幹線
新広島幹線
新広島幹線
広島中央線
広島西幹線
新広島変電所
西島根変電所
中国西幹線
広島西幹線
西島根変電所
広島中央線
広島西幹線
広島西幹線
広島西幹線
西島根変電所
新山口変電所
中国西幹線
中国西幹線
西島根変電所
新岩国変電所
西島根変電所
新岩国変電所
中国西幹線
中国西幹線
新広島幹線
新山口連絡線
新広島幹線
新山口連絡線
新山口連絡線
新岡山変電所
新山口変電所
北尾道支線
新西広島変電所
新広島幹線
新西広島変電所
北尾道支線
岡山幹線

0717862中国

2023/05/09 09:00

2023/05/11 17:00

毎日

新倉敷連絡線

0717891中国

2023/05/15 08:30

2023/05/15 16:30

単日

岡山幹線

0717859中国

2023/05/15 09:00

2023/05/19 17:00

毎日

岡山幹線

07178670717868中国
中国

2023/05/15 09:00
2023/05/15 09:00

2023/05/15 17:00
2023/05/15 17:00

単日
単日

岡山幹線
新倉敷連絡線

0718630中国

2023/05/15 09:00

2023/05/19 17:00

毎日

岡山幹線

0718632中国

2023/05/15 09:00

2023/05/17 17:00

毎日

新倉敷連絡線

0717861中国

2023/05/16 09:00

2023/05/18 17:00

毎日

新倉敷連絡線

0715444中国

2023/05/19 09:00

2023/05/19 17:00

単日

岡山幹線

停電区間（停電設備）
新山口連絡線/220kV 甲母線/220kV 乙母線
新広島幹線 1L
広島西幹線 1L
広島西幹線 2L
広島西幹線 2L
新広島幹線 1L
新広島幹線 1L
広島西幹線 1L
広島西幹線 1L
新広島幹線 1L/500kV 甲母線
中国西幹線 1L/500kV 甲母線/500kV 乙母線
中国西幹線 1L
広島西幹線 2L
中国西幹線 1L/500kV 甲母線/500kV 乙母線
広島西幹線 2L
広島西幹線 2L
広島西幹線 1L
広島西幹線 1L
中国西幹線 1L
新山口連絡線/220kV 甲母線/220kV 乙母線
中国西幹線 1L
中国西幹線 2L
中国西幹線 2L/500kV 甲母線/500kV 乙母線
新岩国連絡線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線
中国西幹線 2L/500kV 甲母線/500kV 乙母線
新岩国連絡線 1L
中国西幹線 2L
中国西幹線 2L
新広島幹線 1L
新山口連絡線
新広島幹線 1L
新山口連絡線
新山口連絡線
新広島幹線 1L/500kV 甲母線/500kV 乙母線
新山口連絡線
北尾道支線 1L
広島西幹線 1L
新広島幹線 1L
広島西幹線 2L
北尾道支線 2L
岡山幹線 2L
岡山幹線 2L
岡山幹線 2L
岡山幹線 1L
岡山幹線 2L
新倉敷連絡線 2L
岡山幹線 2L
新倉敷連絡線 2L
岡山幹線 1L
岡山幹線 2L128

作業内容
２２０ｋＶ新山口連絡線ＣＢ他取替工事
新広島幹線 1L 鉄構塗装
支持物塗装ほか工事
広島西幹線１Ｌ作業用接地板取付工事
広島西幹線１Ｌ作業用接地板取付工事
支持物塗装工事
電線劣化調査工事（渦流探傷調査）
広島中央線普通点検工事１L
接地板取付ほか工事
500kV 新広島幹線 1L 鉄構塗装
中国西幹線１ＬＧＩＳ他普通点検
支持物塗装工事
支持物塗装工事
500kV 中国西幹線 1L 関係点検に伴う付帯工事
広島中央線普通点検工事２L
接地板取付ほか工事
広島西幹線２Ｌ作業用接地板取付工事
広島西幹線２Ｌ作業用接地板取付工事
中国西幹線 1L#803CB 操作 SW 修理
新山口連絡線関係鉄構臨時点検
地線クランプ修理工事
支持物塗装工事
中国西幹線２ＬＧＩＳ他普通点検
２２０ｋＶ新岩国連絡線１号関係機器点検
500kV 中国西幹線 2L 関係機器点検に伴う付帯工事
２２０ｋＶ新岩国連絡線１号関係機器点検に伴うリード線切離し・不良がいし検出工事
地線クランプ修理工事
圧縮クランプ抵抗測定工事
支持物塗装工事
支持物塗装工事
直線スリーブ細密点検ほか工事
直線スリーブ細密点検ほか工事
新広島幹線１Ｌ関係機器点検
新山口連絡線鉄構相表示修理工事
支持物塗装工事
基幹系ＩＲＳ設置工事（広島西幹線１L 関係接続）
直線スリーブ抵抗測定工事
基幹系ＩＲＳ設置工事（広島西幹線２L 関係接続）
支持物塗装工事
220kV 岡山幹線
・311
・327 経年鉄塔建替工事に伴う原寸調査工事ほか
220kV 岡山幹線
・311
・327 経年鉄塔建替工事に伴う原寸調査工事ほか
圧縮クランフ゜補修工事
220kV 岡山幹線
・311
・327 経年鉄塔建替工事に伴う原寸調査工事ほか
電線劣化診断業務
電線劣化診断業務に伴う予防停電
220kV 岡山幹線
・311
・327 経年鉄塔建替工事に伴う原寸調査工事ほか
220kV 岡山幹線
・311
・327 経年鉄塔建替工事に伴う原寸調査工事ほか
220kV 岡山幹線
・311
・327 経年鉄塔建替工事に伴う原寸調査工事ほか
圧縮形直線スリーブ内部点検工事ほか

発電制約

申請区分
新規
新規
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
新規
変更
新規
変更
変更
変更
変更
新規
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時停止区分

0718629中国

2023/05/22 09:00

2023/05/26 17:00

毎日

岡山幹線

作業箇所(作業設備)

071558307155430715443中国
中国
中国

2023/05/23 10:00
2023/05/25 08:30
2023/05/26 09:00

2023/05/23 12:00
2023/05/25 16:30
2023/05/26 17:00

単日
単日
単日

西島根変電所
岡山幹線
岡山幹線

0715728中国

2023/05/27 09:30

2023/05/27 17:00

単日

新広島変電所

0715702中国

2023/05/27 10:00

2023/05/27 16:00

単日

新広島変電所

0715729中国

2023/05/28 09:30

2023/05/28 17:00

単日

新広島変電所

0715703071559607155970715692
0718640

中国
中国
中国
中国
中国

2023/05/28 10:00
2023/05/29 09:00
2023/05/30 09:00
2023/06/03 09:00
2023/06/03 09:00

2023/05/28 16:00
2023/05/29 17:00
2023/05/30 17:00
2023/06/10 17:00
2023/06/10 17:00

単日
単日
単日
毎日
毎日

新広島変電所
山口変電所
山口変電所
新西広島幹線
新広島変電所

0715731中国

2023/06/03 09:30

2023/06/03 17:00

単日

新広島変電所

0715704
07157120715693中国
中国
中国

2023/06/03 10:00
2023/06/03 10:00
2023/06/04 09:00

2023/06/03 16:00
2023/06/03 16:00
2023/06/04 17:00

単日
単日
単日

新広島変電所新西広島変電所
新西広島幹線

0715730中国

2023/06/04 09:30

2023/06/04 17:00

単日

新広島変電所

07157130715609中国
中国

2023/06/04 10:00
2023/06/05 10:00

2023/06/04 16:00
2023/06/05 16:00

単日
単日

新西広島変電所
東山口変電所

0715660中国

2023/06/05 10:00

2023/06/05 16:00

単日

東山口変電所

0715742中国

2023/06/06 09:00

2023/06/09 17:00

毎日

東山口幹線

0715664中国

2023/06/06 10:00

2023/06/06 16:00

単日

東山口変電所

07154390715705
0715606
071568907157100715690071571107178870715749071575507178480717955
0716027071545207157640715722071546907160110715429071785607154300717857071546407153830715406
071564407178850717884

中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国

2023/06/07 09:00
2023/06/10 10:00
2023/06/12 09:00
2023/06/13 09:00
2023/06/13 10:00
2023/06/15 09:00
2023/06/15 10:00
2023/06/17 09:00
2023/07/18 09:00
2023/07/18 09:00
2023/07/18 09:00
2023/07/31 09:00
2023/09/11 09:00
2023/09/16 08:00
2023/09/16 09:00
2023/09/19 09:00
2023/09/20 09:00
2023/09/21 09:00
2023/09/26 09:00
2023/09/26 09:00
2023/09/27 09:00
2023/09/27 09:00
2023/10/02 09:00
2023/10/03 09:00
2023/10/03 09:00
2023/10/03 09:00
2023/10/05 09:00
2023/10/06 09:00

2023/06/07 16:00
2023/06/10 16:00
2023/06/12 17:00
2023/06/14 16:00
2023/06/13 16:00
2023/06/16 16:00
2023/06/15 16:00
2023/06/18 17:00
2023/07/26 17:00
2023/07/26 17:00
2023/07/28 17:30
2023/08/08 17:00
2023/09/15 16:00
2023/11/21 17:00
2023/11/21 17:00
2023/09/19 17:00
2023/09/20 17:00
2023/09/22 15:00
2023/09/26 17:00
2023/09/26 17:00
2023/09/27 17:00
2023/09/27 17:00
2023/10/06 17:00
2023/10/05 17:00
2023/10/04 17:00
2023/10/04 17:00
2023/10/05 17:00
2023/10/06 17:00

単日
単日
単日
毎日
単日
毎日
単日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
連続
連続
単日
単日
連続
単日
単日
単日
単日
毎日
毎日
毎日
毎日
単日
単日

井原開閉所
新広島変電所
東山口変電所
西島根幹線
新西広島変電所
西島根幹線
新西広島変電所
新広島変電所
東山口連絡線
東山口変電所
新徳山変電所
東山口連絡線
東岡山連絡線
新広島幹線
新岡山変電所
新広島幹線
新広島幹線
新岡山変電所
南山口変電所
南山口変電所
南山口変電所
南山口変電所
北松江幹線
北松江変電所
東山口変電所
東山口変電所
山口変電所
山口変電所

停電区間（停電設備）
岡山幹線 1L
中国西幹線 1L
岡山幹線 1L
岡山幹線 1L
新広島幹線 1L
新広島幹線 1L
新広島幹線 2L
新広島幹線 2L
山口幹線 1L
山口幹線 2L
新西広島幹線 1L
新西広島幹線 1L
新西広島幹線 1L
黒瀬幹線 1L
新西広島幹線 1L
新西広島幹線 2L
新西広島幹線 2L
新西広島幹線 2L
新山口幹線 1L
新山口幹線 1L
東山口幹線 1L
新山口幹線 2L
広島東幹線 1L/広島東幹線 2L
黒瀬幹線 2L
新山口幹線 2L/500kV 乙 1 母線
西島根幹線 1L
西島根幹線 1L
西島根幹線 2L
西島根幹線 2L
新西広島幹線 1L
東山口連絡線 1L
東山口連絡線 1L/220kV 甲 1 母線/220kV 乙 1 母線
東山口連絡線 1L/220kV 甲 1 母線/220kV 乙 1 母線
東山口連絡線 2L
東岡山連絡線 2L
新広島幹線 2L
新広島幹線 2L/500kV 甲母線/500kV 乙母線
新広島幹線 2L
新広島幹線 2L
井原連絡線 1L
南山口支線 1L/110kV 甲母線
南山口支線 1L
南山口支線 2L/110kV 乙母線
南山口支線 2L
北松江幹線 1L
北松江幹線 1L/500kV 甲母線/500kV 乙母線
東山口連絡線 2L/220kV 甲 1 母線/220kV 乙 1 母線
東山口連絡線 2L/220kV 甲 1 母線/220kV 乙 1 母線
新山口連絡線/220kV 甲母線
新山口連絡線/220kV 乙母線
129

作業内容
220kV 岡山幹線
・311
・327 経年鉄塔建替工事に伴う原寸調査工事ほか
500kV 中国西幹線 1L803CB 操作スイッチ修理
圧縮クランフ゜補修工事
圧縮形直線スリーブ内部点検工事ほか
500kVBP-A･B 取替工事
（新広島幹線 1L 切替）
基幹系ＩＲＳ設置工事（新広島幹線１L 関係接続）
500kVBP-A･B 取替工事
（新広島幹線 2L 切替）
基幹系ＩＲＳ設置工事（新広島幹線２L 関係接続）
基幹系 IRS 設置工事（220kV 山口幹線 1L 関係接続）
基幹系 IRS 設置工事（220kV 山口幹線 2L 関係接続）
地線防振装置取替ほか工事１L
５００ｋＶ新西広島幹線１号関係機器点検
500kVBP-A･B 取替工事
（新西広島幹線 1L 切替）
基幹系ＩＲＳ設置工事（黒瀬幹線１L 関係接続）基幹系ＩＲＳ設置工事（新西広島幹線１L 関係接続）
地線防振装置取替ほか工事２Ｌ
500kVBP-A･B 取替工事
（新西広島幹線 2L 切替）
基幹系ＩＲＳ設置工事（新西広島幹線２L 関係接続）
新山口幹線１号ＬＬＳ４３Ｒ修理
基幹系ＩＲＳ設置工事（新山口幹線１L 関係接続）
接地板取付工事
基幹系ＩＲＳ設置工事（新山口幹線２L 関係接続）
広島東幹線フォルトロケータ除却工事
基幹系ＩＲＳ設置工事（黒瀬幹線２L 関係接続）
新山口幹線２号乙 LS・乙 CE 寸法調整
クランプ細密点検１L
基幹系ＩＲＳ設置工事（西島根幹線１L 関係接続）
クランプ細密点検２L
基幹系ＩＲＳ設置工事（西島根幹線２L 関係接続）
５００ｋＶ新西広島幹線１号関係機器点検
接地板取付工事
220kV 東山口連絡線１号関係鉄構塗装
220kV 東山口連絡線１号関係鉄構塗装
接地板取付工事
支持物塗装工事(ｱｰﾑ部
・6
・17)
新広島幹線２Ｌ電線張替
500kV 新広島幹線 2L 遮断器取替工事
直線スリーブ抵抗測定工事
電線劣化調査工事（渦流探傷調査）
井原連絡線 1LPD 取替工事
南山口支線１号関係機器普通点検
南山口支線１号リード線切離・接続
南山口支線２号関係機器普通点検
南山口支線２号リード線切離・接続
支持物塗装工事
５００ｋＶ北松江幹線１号機器普通点検
東山口連絡線２号関係機器普通点検
東山口連絡線２号甲乙ＬＳ表示回路修理工事
新山口連絡線７０４甲コンタクト修理工事
新山口連絡線７０４乙コンタクト修理工事

発電制約

申請区分
変更
更新
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0715465071561407162410716506
0716506
0717976
071867507187420715498
0715534071554007156110715613

エリア
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国

作業開始日時2023/10/10 09:00
2023/10/10 09:00
2023/10/10 09:00
2023/10/10 09:00
2023/10/10 09:00
2023/10/10 09:00
2023/10/10 09:00
2023/10/11 09:00
2023/10/16 09:00
2023/10/16 09:00
2023/10/16 09:00
2023/10/24 09:00
2023/10/24 09:00

作業終了日時2023/10/14 17:00
2023/12/22 16:00
2023/10/12 16:00
2023/10/12 16:00
2023/10/12 16:00
2023/10/18 17:00
2023/10/18 17:00
2023/10/13 16:00
2023/10/27 16:00
2023/10/27 17:00
2023/10/27 17:00
2023/10/31 17:00
2023/10/31 17:00

停止区分
毎日
連続
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
連続
毎日
毎日
毎日
毎日

0718751中国

2023/10/24 09:00

2023/10/26 16:00

毎日

作業箇所(作業設備)
北松江幹線
山口変電所
北松江幹線
北松江幹線
北松江幹線
新広島幹線
新広島幹線
北松江変電所
新岡山変電所
新広島幹線
新広島幹線
黒瀬幹線
新広島連絡線
新倉敷変電所

0715618

中国

2023/10/25 10:00

2023/10/25 17:00

単日

山口変電所

0715506
0715607中国
中国

2023/10/28 09:00
2023/10/28 09:00

2023/10/28 17:00
2023/10/29 16:00

単日
毎日

東山口幹線
東山口幹線

0715426中国

2023/10/29 09:30

2023/10/31 17:00

連続

東岡山変電所

0715681中国

2023/10/29 10:00

2023/10/29 16:00

単日

東山口変電所

07154070717880
07186390715610071561207178810717961
07186380715505
0715605
07178880715402

中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国

2023/10/30 09:00
2023/10/30 09:00
2023/10/30 09:00
2023/11/01 09:00
2023/11/01 09:00
2023/11/01 09:00
2023/11/01 09:00
2023/11/01 09:00
2023/11/04 09:00
2023/11/04 09:00
2023/11/04 09:00
2023/11/06 09:00

2023/10/31 17:00
2023/10/31 17:00
2023/10/31 17:00
2023/11/09 17:00
2023/11/09 17:00
2023/11/02 17:00
2023/11/21 17:00
2023/11/02 17:00
2023/11/04 17:00
2023/11/07 16:00
2023/11/07 17:00
2023/11/09 17:00

毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
単日
毎日
毎日
毎日

広島変電所
新広島連絡線
新広島連絡線
黒瀬幹線
新広島連絡線
新広島連絡線
新岡山変電所
新広島連絡線
東山口幹線
東山口幹線
東山口幹線
新岡山変電所

0715669中国

2023/11/06 10:00

2023/11/06 16:00

単日

東山口変電所

0717902
0717895
0715720中国
中国
中国

2023/11/07 09:00
2023/11/07 09:30
2023/11/14 09:00

2023/11/07 17:00
2023/11/07 16:00
2023/11/17 17:00

単日
単日
毎日

東山口幹線
東山口変電所
新広島幹線

0717907中国

2023/11/16 09:00

2023/11/17 17:00

毎日

黒瀬変電所

0717908中国

2023/11/20 09:00

2023/11/21 17:00

毎日

黒瀬変電所

0715765中国

2023/11/22 09:00

2023/11/22 17:00

単日

新岡山変電所

0718744中国

2023/11/22 09:00

2023/11/22 17:00

単日

新岡山変電所

0717960中国

2023/11/23 10:00

2023/11/23 15:00

単日

新岡山変電所

0717878中国

2023/11/27 09:00

2023/11/28 17:00

毎日

新広島変電所

0718637中国

2023/11/27 09:00

2023/11/28 17:00

毎日

新広島変電所

07187400715537071573807154470715538

中国
中国
中国
中国
中国

2023/11/27 09:00
2023/11/28 09:00
2023/12/04 09:00
2023/12/05 09:00
2023/12/08 09:00

2023/11/28 17:00
2023/12/01 17:00
2023/12/06 17:00
2023/12/08 17:00
2023/12/11 17:00

毎日
毎日
毎日
毎日
毎日

新広島変電所
新岩国連絡線
新岩国連絡線
新岡山連絡線
新岩国連絡線

停電区間（停電設備）
北松江幹線 2L
山口幹線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線
北松江幹線 2L
北松江幹線 2L
北松江幹線 2L
新広島幹線 2L
新広島幹線 2L
北松江幹線 2L/500kV 甲母線/500kV 乙母線
新広島幹線 1L
新広島幹線 2L
新広島幹線 2L
黒瀬幹線 2L
新広島連絡線 2L
新倉敷連絡線 2L
山口幹線 2L
東山口幹線 2L
東山口幹線 2L
東岡山連絡線 1L/#3MTr/東岡山連絡線 2L
東山口幹線 2L
新広島連絡線 2L/220kV 甲母線/220kV 乙母線
新広島連絡線 1L
新広島連絡線 2L
黒瀬幹線 1L
新広島連絡線 1L
新広島連絡線 2L
新広島幹線 2L
新広島連絡線 1L
東山口幹線 1L
東山口幹線 1L
東山口幹線 1L
新広島幹線 2L/500kV 甲母線/500kV 乙母線
東山口幹線 1L
東山口幹線 1L
東山口幹線 1L
新広島幹線 2L
黒瀬幹線 1L/220kV 母連/220kV 甲母線/220kV 乙母線
黒瀬幹線 2L/220kV 母連/220kV 乙母線/220kV 甲母線
新広島幹線 1L
新広島幹線 2L/新広島幹線 1L
新広島幹線 1L
黒瀬幹線 1L/220kV 母連/220kV 甲母線/220kV 乙母線
黒瀬幹線 1L/220kV 母連/220kV 甲母線/220kV 乙母線
黒瀬幹線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線
新岩国連絡線 1L
新岩国連絡線 1L
新岡山連絡線 1L
新岩国連絡線 2L
130

作業内容
支持物塗装工事
２２０ｋＶ山口幹線１号ＣＢ他取替工事
塔上避雷がいし取替
塔上避雷がいし取替
塔上避雷がいし取替
圧縮クランプ改修ほか工事
圧縮クランプ改修ほか工事
５００ｋＶ北松江幹線２号関係機器普通点検
新広島幹線 1L 鉄構塗装
支持物塗装工事
支持物塗装工事
スペーサ取替ほか
スペーサ取替ほか
新倉敷連絡線 2L 切替(新倉敷(変)ＤＣＳ取替工事)
２２０ｋＶ山口幹線１号ＣＢ他取替工事（２号ＣＴレシオ変更）
直線スリーブ細密点検工事
直線スリーブ細密点検
２２０ｋＶ東岡山連絡線１Ｌほか停電切替【２２０ｋＶ ＢＰリレー取替工事】
基幹系ＩＲＳ設置工事（東山口幹線２L 関係接続）
２２０ｋＶ新広島連絡線２号関係機器普点支持物塗装工事
支持物塗装工事
スペーサ取替ほか
スペーサ取替ほか
支持物塗装工事【500・220kV 母線 4 ブスタイ化】新広島幹線 2L 切替支持物塗装工事
直線スリーブ細密点検工事
直線スリーブ細密点検ほか
支持物塗装工事
新広島幹線２Ｌ関係機器点検
基幹系ＩＲＳ設置工事（東山口幹線１L 関係接続）
GW 金具原寸調査
東山口幹線１号乙Ｅ ＭＣＣＢ修理
圧縮クランプ抵抗測定工事
220kV 黒瀬幹線 1L 関係母線細密点検
220kV 黒瀬幹線 2L 関係母線細密点検
新広島幹線 1LCB CT 比変更【500・220kV 母線 4 ブスタイ化】新広島幹線 1L 切替（CT1 次試験、実負荷試験）【500・220kV 母線 4 ブスタイ化】新広島幹線 1L 切替
２２０ｋＶ黒瀬幹線１号関係機器点検
２２０ｋＶ黒瀬幹線１号関係機器点検
２２０ｋＶ黒瀬幹線１Ｌ関係母線細密点検
支持物塗装工事作業用接地板取付ほか
接地端子整備工事ほか
支持物塗装工事

発電制約

申請区分
変更
変更
更新
新規
変更
新規
変更
新規
更新
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
新規
変更
新規
変更
新規
変更
新規
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0715488071561507157390715501
071551107154480715489071550207155120715616071545007154360715569

エリア
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国

作業開始日時2023/12/11 09:00
2023/12/11 09:00
2023/12/11 09:00
2023/12/12 09:00
2023/12/12 09:00
2023/12/19 09:00
2023/12/25 09:00
2023/12/25 09:00
2023/12/25 09:00
2023/12/25 09:00
2024/01/10 09:00
2024/03/04 09:00
2024/03/04 09:00

作業終了日時2023/12/13 17:00
2023/12/15 17:00
2023/12/13 17:00
2023/12/14 17:00
2023/12/13 17:00
2023/12/22 17:00
2023/12/27 17:00
2023/12/27 17:00
2023/12/26 17:00
2023/12/28 17:00
2024/01/12 17:00
2024/03/05 17:00
2024/03/06 17:00

停止区分
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日

0718648中国

2024/03/04 09:00

2024/03/05 17:00

毎日

作業箇所(作業設備)
山口幹線
山口幹線
新岩国連絡線
山口幹線
山口幹線
新岡山連絡線
山口幹線
山口幹線
山口幹線
山口幹線
新倉敷連絡線
黒瀬変電所
黒瀬幹線
黒瀬変電所

0715416中国

2024/03/05 09:00

2024/03/07 16:00

連続

新倉敷変電所

07154370715570中国
中国

2024/03/07 09:00
2024/03/07 09:00

2024/03/08 17:00
2024/03/09 17:00

毎日
毎日

黒瀬変電所
黒瀬幹線

0718649中国

2024/03/07 09:00

2024/03/08 17:00

毎日

黒瀬変電所

0715744中国

2024/03/09 09:00

2024/03/10 17:00

毎日

東山口幹線

0715417中国

2024/03/12 09:00

2024/03/14 16:00

連続

新倉敷変電所

0715453071562307182400717985071822907179860718230
07182390718004

中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国

2024/03/23 08:00
2024/03/29 09:00
2024/04/01 09:00
2024/04/02 09:00
2024/04/02 09:00
2024/04/04 09:00
2024/04/08 09:00
2024/04/08 09:00
2024/04/16 09:00

2024/05/27 17:00
2024/05/27 17:00
2024/04/05 17:00
2024/04/03 17:00
2024/04/05 17:00
2024/04/05 17:00
2024/04/11 17:00
2024/04/12 17:00
2024/04/16 18:00

連続
連続
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
単日

新広島幹線
新広島変電所
新岩国連絡線
智頭変電所
北尾道支線
智頭変電所
北尾道支線
新岩国連絡線
新西広島変電所

0718006中国

2024/04/16 09:00

2024/04/16 15:30

単日

新西広島変電所

0718790中国

2024/04/16 09:00

2024/04/16 17:00

単日

広島西幹線

0718005中国

2024/04/23 09:00

2024/04/23 18:00

単日

新西広島変電所

0718007中国

2024/04/23 09:00

2024/04/23 15:30

単日

新西広島変電所

0718223中国

2024/04/23 09:00

2024/04/26 16:30

毎日

岡山変電所

0718791中国

2024/04/23 09:00

2024/04/23 17:00

単日

広島西幹線

0718774中国

2024/04/24 09:00

2024/04/26 16:00

連続

新倉敷変電所

07182990718300
0718297中国
中国
中国

2024/05/02 09:00
2024/05/03 09:00
2024/05/07 09:00

2024/05/02 18:00
2024/05/03 18:00
2024/05/07 18:00

単日
単日
単日

新山口変電所
新山口変電所
新山口変電所

0718298中国

2024/05/08 09:00

2024/05/08 18:00

単日

新山口変電所

0718227
0718233中国
中国

2024/05/13 09:00
2024/05/13 09:00

2024/05/24 17:00
2024/05/17 17:00

毎日
毎日

新広島幹線
新広島幹線

0717994中国

2024/05/25 10:00

2024/05/25 17:00

単日

新西広島変電所

停電区間（停電設備）
山口幹線 1L
山口幹線 1L
新岩国連絡線 2L
山口幹線 1L
山口幹線 1L
新岡山連絡線 2L
山口幹線 2L
山口幹線 2L
山口幹線 2L
山口幹線 2L
新倉敷連絡線 2L
黒瀬幹線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線
黒瀬幹線 1L
黒瀬幹線 1L/220kV 母連/220kV 甲母線/220kV 乙母線
岡山幹線 1L
黒瀬幹線 2L/220kV 甲母線/220kV 乙母線
黒瀬幹線 2L
黒瀬幹線 2L/220kV 母連/220kV 乙母線/220kV 甲母線
東山口幹線 2L
岡山幹線 2L
新広島幹線 1L
新広島幹線 1L/500kV 甲母線/500kV 乙母線
新岩国連絡線 2L
新鳥取連絡線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線
北尾道支線 1L
新鳥取連絡線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線
北尾道支線 2L
新岩国連絡線 1L
広島西幹線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線
広島西幹線 1L
広島西幹線 1L
広島西幹線 2L/220kV 母連/220kV 甲母線/220kV 乙
母線
広島西幹線 2L
東岡山連絡線 1L/東岡山連絡線 2L/220kV 甲母線/220kV 乙母線
広島西幹線 2L
新倉敷連絡線 2L
中国西幹線 1L
中国西幹線 2L
新山口幹線 1L
新山口幹線 2L
新広島幹線 1L
新広島幹線 1L
東山口幹線 1L
131

作業内容
支持物塗装工事
直線スリーブ細密点検ほか工事
作業用接地板取付ほか
接地板取付工事
圧縮クランプ細密点検ほか工事
接地端子整備工事ほか
支持物塗装工事
接地板取付工事
圧縮クランプ細密点検工事
直線スリーブ細密点検工事
接地端子整備工事
黒瀬幹線１号関係機器普点支持物塗装工事
220kV 黒瀬幹線 1L 関係母線細密点検
岡山幹線 1L 切替(新倉敷(変)ＤＣＳ取替工事)
黒瀬幹線２号関係機器普点支持物塗装工事
220kV 黒瀬幹線 2L 関係母線細密点検
接地板取付工事
岡山幹線 2L 切替(新倉敷(変)ＤＣＳ取替工事)
新広島幹線１Ｌ電線張替
新広島幹線 1L 遮断器ほか取替工事
支持物塗装工事
２２０ｋＶ新鳥取連絡線１号関係機器普通点検
支持物塗装工事
２２０ｋＶ新鳥取連絡線２号関係機器普通点検
支持物塗装工事
支持物塗装工事
２２０ｋＶ広島西幹線１Ｌ関係機器点検
２２０ｋＶ広島西幹線１Ｌ関係機器点検に伴うリード
線切離し・接続
原寸調査 1L(広島西幹線
・2
・10 経年鉄塔建替工事)
２２０ｋＶ広島西幹線２Ｌ関係機器点検
２２０ｋＶ広島西幹線２Ｌ関係機器点検に伴うリード
線切離し・接続220kV 東岡山連絡線 1･2L 関係鉄構塗装
原寸調査 2L(広島西幹線
・2
・10 経年鉄塔建替工事)
新倉敷連絡線 2L 切替(新倉敷(変)ＤＣＳ取替工事)
500kV 母連 CB 取替(遮断器 2 重化)に伴う母線保護 Ry 取替（中国西幹線 1L 切替）
500kV 母連 CB 取替(遮断器 2 重化)に伴う母線保護 Ry 取替（中国西幹線 2L 切替）
500kV 母連 CB 取替(遮断器 2 重化)に伴う母線保護 Ry 取替（新山口幹線 1L 切替）
500kV 母連 CB 取替(遮断器 2 重化)に伴う母線保護 Ry 取替（新山口幹線 2L 切替）
支持物塗装工事
支持物塗装工事
500kVＡＲＥ取替工事（東山口幹線１号切替）

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0717995

中国

2024/05/26 10:00

2024/05/26 17:00

単日

新西広島変電所

07180200718219中国
中国

2024/05/28 09:00
2024/05/28 09:00

2024/05/28 17:00
2024/05/29 17:00

単日
連続

新鳥取変電所
智頭変電所

0717992中国

2024/06/01 10:00

2024/06/01 17:00

単日

新西広島変電所

071804607179930718047中国
中国
中国

2024/06/01 10:00
2024/06/02 10:00
2024/06/02 10:00

2024/06/01 17:00
2024/06/02 17:00
2024/06/02 17:00

単日
単日
単日

作業箇所(作業設備)

新広島変電所新西広島変電所
新広島変電所

0717996中国

2024/06/10 10:00

2024/06/10 17:00

単日

新西広島変電所

07179820718202中国
中国

2024/06/11 09:00
2024/06/11 09:00

2024/06/12 16:00
2024/06/12 17:00

毎日
毎日

北松江変電所
山陰幹線

0717997中国

2024/06/11 10:00

2024/06/11 17:00

単日

新西広島変電所

0717983中国

2024/06/13 09:00

2024/06/14 16:00

毎日

北松江変電所

0718048中国

2024/06/17 09:30

2024/06/17 17:00

単日

新広島変電所

0718049中国

2024/06/18 09:30

2024/06/18 17:00

単日

新広島変電所

0718044中国

2024/06/19 09:30

2024/06/20 18:00

連続

新広島変電所

0718045中国

2024/06/24 09:30

2024/06/25 18:00

連続

新広島変電所

0718235
0718287071828807179790717980071805907180610718060
07180620718014

中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国

2024/07/01 09:00
2024/07/01 12:00
2024/07/01 16:00
2024/07/02 09:00
2024/07/04 09:00
2024/07/15 08:00
2024/07/15 12:00
2024/07/15 13:00
2024/07/15 17:00
2024/09/02 09:00

2024/07/12 17:00
2024/12/01 09:00
2024/12/02 09:00
2024/07/03 17:00
2024/07/05 17:00
2024/07/15 12:00
2025/01/09 09:00
2024/07/15 17:00
2025/01/10 09:00
2024/09/08 17:00

毎日
連続
連続
毎日
毎日
単日
連続
単日
連続
毎日

新広島幹線
広島西幹線
広島西幹線
新岡山変電所
新岡山変電所
広島西幹線
広島西幹線
広島西幹線
広島西幹線
東山口変電所

0718015中国

2024/09/09 09:00

2025/03/07 16:00

連続

広島変電所

0718151
071828507181520718127
0718286
0718126
07180670718101
0718226

中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国

2024/09/09 09:00
2024/09/10 09:00
2024/09/16 09:00
2024/09/17 09:00
2024/09/17 09:00
2024/09/19 09:00
2024/09/21 08:00
2024/09/21 09:00
2024/09/23 09:00

2024/09/13 17:00
2024/09/11 16:00
2024/09/20 17:00
2024/09/18 17:00
2024/09/18 16:00
2024/09/20 17:00
2024/11/25 17:00
2024/11/25 17:00
2024/10/04 17:00

毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
連続
連続
連続

西島根幹線
西島根幹線
西島根幹線
作木支線
西島根幹線
作木支線
新広島幹線
新広島変電所
新広島変電所

0718037中国

2024/09/25 09:00

2024/09/25 17:00

単日

作木変電所

0718234
0718139071818507182770718021071812507181860718071

中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国

2024/09/30 09:00
2024/10/02 09:00
2024/10/02 09:00
2024/10/05 09:00
2024/10/07 09:00
2024/10/07 09:00
2024/10/07 09:00
2024/10/08 09:00

2024/10/04 17:00
2024/10/04 17:00
2024/10/04 17:00
2024/10/06 16:00
2024/10/07 17:00
2024/10/09 17:00
2024/10/09 17:00
2024/10/09 16:30

毎日
毎日
毎日
毎日
単日
毎日
毎日
毎日

新広島幹線
新鳥取連絡線
新鳥取連絡線
東山口幹線
新鳥取変電所
新鳥取連絡線
新鳥取連絡線
井原開閉所

停電区間（停電設備）
東山口幹線 2L
新鳥取連絡線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線
新鳥取連絡線 2L
新西広島幹線 1L
新西広島幹線 1L
新西広島幹線 2L
新西広島幹線 2L
西島根幹線 1L
松江連絡線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線
山陰幹線 1L
西島根幹線 2L
松江連絡線 2L/220kV 甲母線/220kV 乙母線
黒瀬幹線 1L
黒瀬幹線 1L
新広島連絡線 1L
新広島連絡線 2L
新広島幹線 1L
広島西幹線 2L
広島西幹線 2L
井原連絡線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線
井原連絡線 2L/220kV 甲母線/220kV 乙母線
広島西幹線 1L
広島西幹線 1L
広島西幹線 2L
広島西幹線 2L
東山口連絡線 1L/220kV 甲 1 母線/220kV 乙 1 母線
広島西幹線 1L
西島根幹線 1L
西島根幹線 1L
西島根幹線 2L
作木支線 1L
西島根幹線 2L
作木支線 2L
新広島幹線 2L
新広島幹線 2L/500kV 甲母線/500kV 乙母線
新広島幹線 2L/500kV 甲母線
作木支線 1L/220kV 母連/220kV 甲母線/220kV 乙母線
新広島幹線 2L
新鳥取連絡線 1L
新鳥取連絡線 1L
東山口幹線 1L
新鳥取連絡線 2L/220kV 甲母線/220kV 乙母線
新鳥取連絡線 2L
新鳥取連絡線 2L
笠岡幹線 1L/220kV 甲母線/220kV 乙母線
132

作業内容
500kVＡＲＥ取替工事（東山口幹線２号切替）
２２０ｋＶ新鳥取連絡線１号関係機器普通点検
ＩＰ－ＤＣＳ取替工事（新鳥取連絡線 2 号切替）
500kVＡＲＥ取替工事（新西広島幹線１号切替）
500kVＡＲＥ取替工事（新西広島幹線１号切替）
500kVＡＲＥ取替工事（新西広島幹線２号切替）
500kVＡＲＥ取替工事（新西広島幹線２号切替）
500kVＡＲＥ取替工事（西島根幹線１号切替）
２２０ｋＶ松江連絡線１号関係機器普通点検
接地板取付工事
500kVＡＲＥ取替工事（西島根幹線２号切替）
２２０ｋＶ松江連絡線２号関係機器普通点検
220kVＢＰ取替工事（黒瀬幹線１号切替）
220kVＢＰ取替工事（黒瀬幹線２号切替）【新広島連絡線ﾘﾚｰ､220kVBP 取替工事ほか】新広島連絡線１号切替【新広島連絡線ﾘﾚｰ､220kVBP 取替工事ほか】
新広島連絡線２号切替
支持物塗装工事
広島西幹線
・15 鉄塔建替工事
広島西幹線
・15 鉄塔建替工事
井原連絡線１Ｌ関係機器点検
井原連絡線２Ｌ関係機器点検
JP 開放 1L(広島西幹線
・2
・10 経年鉄塔建替工事)
広島西幹線
・2
・10 経年鉄塔建替工事ほか(1L)
JP 開放 2L(広島西幹線
・2
・10 経年鉄塔建替工事)
広島西幹線
・2
・10 経年鉄塔建替工事ほか(2L)
220kV 東山口連絡線２号関係鉄構塗装【220kV 広島西幹線 1･2LCB 取替】220kV 広島西幹線 1･2L
CB 撤去･据付ほか
落氷雪対策工事
西島根幹線１Ｌクランプ細密点検
落氷雪対策工事
接地板取付ほか工事
西島根幹線２Ｌクランプ細密点検
接地板取付工事
新広島幹線２Ｌ電線張替
500kV 新広島幹線 2L 遮断器ほか取替工事
500kV 新広島幹線 2L 鉄構塗装（母線側）
作木支線１号関係機器点検
支持物塗装工事
支持物塗装工事【停電作業】接地板取付
東山口幹線直線スリーブ細密点検工事１Ｌ
２２０ｋＶ新鳥取連絡線２号関係機器普通点検
支持物塗装工事【停電作業】接地板取付
笠岡幹線１Ｌ関係機器点検

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0718072

エリア
中国

作業開始日時2024/10/10 09:00

作業終了日時2024/10/11 16:30

停止区分
毎日

0718075中国

2024/10/15 08:00

2024/10/28 08:00

連続

作業箇所(作業設備)
井原開閉所
岡山幹線

0718078中国

2024/10/15 08:00

2024/10/16 17:00

毎日

新倉敷連絡線

07181090718266
071814307183210718315071832307180880718228
0718194071832207180890718168
0718316071832407182460718278

中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国

2024/10/16 09:00
2024/10/17 09:00
2024/10/19 09:00
2024/10/19 09:00
2024/10/19 09:30
2024/10/19 09:30
2024/10/20 09:00
2024/10/21 09:00
2024/10/21 09:30
2024/10/22 09:00
2024/10/22 09:30
2024/10/22 09:30
2024/10/22 09:30
2024/10/22 09:30
2024/10/25 09:00
2024/10/26 09:00

2024/10/17 17:00
2024/10/18 17:00
2024/10/21 17:00
2024/10/21 16:00
2024/10/21 17:30
2024/10/19 11:30
2024/10/21 18:00
2024/11/01 17:00
2024/10/21 16:30
2024/10/24 17:30
2024/10/22 16:30
2024/10/22 16:30
2024/10/24 17:30
2024/10/22 11:30
2024/10/25 17:00
2024/10/27 16:00

毎日
毎日
毎日
連続
連続
単日
毎日
毎日
単日
連続
単日
単日
連続
単日
単日
毎日

岡山幹線
広島変電所
新山口連絡線
新山口変電所
西島根変電所
新山口変電所
新山口変電所
新広島幹線
山口変電所
新山口変電所
新山口変電所
新山口変電所
西島根変電所
新山口変電所
新広島変電所
東山口幹線

0718076中国

2024/10/28 08:00

2024/11/14 09:00

連続

岡山幹線

0718781中国

2024/10/28 09:00

2024/10/30 16:00

連続

新広島変電所

0718080中国

2024/11/02 08:00

2024/11/08 17:00

毎日

新倉敷連絡線

071801907182760718128
0718133
07181500718176071825007181290718251
0718134
0718291
0718178

中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国

2024/11/02 09:00
2024/11/02 09:00
2024/11/04 09:00
2024/11/05 09:00
2024/11/05 09:00
2024/11/06 09:00
2024/11/06 09:00
2024/11/11 09:00
2024/11/11 09:00
2024/11/12 09:00
2024/11/12 09:00
2024/11/13 09:00

2024/11/02 17:00
2024/11/02 16:00
2024/11/08 17:00
2024/11/08 16:00
2024/11/08 17:00
2024/11/06 18:00
2024/11/08 17:00
2024/11/15 17:00
2024/11/13 17:00
2024/11/15 16:00
2024/11/21 16:00
2024/11/13 18:00

単日
単日
毎日
毎日
毎日
単日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
単日

新倉敷変電所
新倉敷変電所
黒瀬幹線
広島西幹線
新倉敷連絡線
新西広島変電所
黒瀬幹線
黒瀬幹線
黒瀬幹線
広島西幹線
新岡山変電所新西広島変電所

0718077中国

2024/11/14 09:00

2024/11/14 16:00

単日

岡山幹線

07180970718200
0718318
0718118
0718173
07181920718098
07181720718201
07183170718191

中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国

2024/11/18 09:00
2024/11/18 09:00
2024/11/18 09:00
2024/11/19 09:00
2024/11/19 09:00
2024/11/22 09:30
2024/11/25 09:00
2024/11/25 09:00
2024/11/25 09:00
2024/11/25 09:00
2024/11/25 09:30

2024/11/22 17:00
2024/11/22 17:00
2024/11/22 17:00
2024/11/20 17:00
2024/11/22 17:00
2024/11/22 16:30
2024/11/29 17:00
2024/11/28 17:00
2024/11/29 17:00
2024/11/29 17:00
2024/11/25 16:30

毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
単日
毎日
毎日
毎日
毎日
単日

新岩国連絡線
新岩国連絡線
山口幹線
山口幹線
山口幹線
山口変電所
新岩国連絡線
山口幹線
新岩国連絡線
山口幹線
山口変電所

0718778中国

2024/11/25 10:00

2024/11/25 17:00

単日

新広島変電所

0718102中国

2024/11/26 09:00

2024/11/26 17:00

単日

新広島変電所

0718777中国

2024/11/26 10:00

2024/11/26 17:00

単日

新広島変電所

0718119中国

2024/11/27 09:00

2024/11/28 17:00

毎日

山口幹線

停電区間（停電設備）
笠岡幹線 2L/220kV 甲母線/220kV 乙母線
岡山幹線 1L
新倉敷連絡線 2L
岡山幹線 1L
広島西幹線 1L
新山口連絡線
中国西幹線 1L
中国西幹線 1L
中国西幹線 1L
中国西幹線 1L/500kV 甲母線/500kV 乙母線
新広島幹線 2L
新山口連絡線
中国西幹線 2L
中国西幹線 2L
中国西幹線 2L
中国西幹線 2L
中国西幹線 2L
新広島幹線 2L/500kV 甲母線
東山口幹線 2L
岡山幹線 1L/岡山幹線 2L
新広島幹線 2L
新倉敷連絡線 2L
新倉敷連絡線 2L/220kV 甲母線/220kV 乙母線
新倉敷連絡線 2L
黒瀬幹線 1L 停電
広島西幹線 1L
新倉敷連絡線 2L
広島西幹線 1L
黒瀬幹線 1L
黒瀬幹線 2L 停電/黒瀬幹線 1L 活近
黒瀬幹線 2L
広島西幹線 2L
新広島幹線 2L/500kV 甲母線
広島西幹線 2L
岡山幹線 1L/岡山幹線 2L
新岩国連絡線 1L
新岩国連絡線 1L
山口幹線 2L
山口幹線 2L
山口幹線 2L
山口幹線 2L
新岩国連絡線 2L
山口幹線 2L
新岩国連絡線 2L
山口幹線 1L
山口幹線 1L
新広島幹線 2L
新広島幹線 1L
新広島幹線 1L
山口幹線 1L
133

作業内容
笠岡幹線２Ｌ関係機器点検
220kV 岡山幹線
・311
・327 経年鉄塔建替工事に伴う架線工事ほか(1L)
220kV 岡山幹線
・311
・327 経年鉄塔建替工事に伴う予防停電(2L)
電線点検工事
２２０ｋＶ広島西幹線１号関係機器点検
２２０ｋＶ新山口連絡線 支持物塗装工事
中国西幹線リレー取替（１号切替）
中国西幹線１ＬＲｙ取替
中国西幹線ＦＬ除却（１号切離し）
中国西幹線１Ｌ関係機器点検
支持物塗装工事
新山口系 SSC 取替工事（新山口連絡切替）
中国西幹線リレー取替（２号切替）
中国西幹線２Ｌ ＬＰＤ普通点検
中国西幹線２号引出母線細密点検
中国西幹線２ＬＲｙ取替
中国西幹線ＦＬ除却（２号切離し）
５００ｋＶ新広島幹線２号関係機器点検（甲関係）
東山口幹線直線スリーブ細密点検工事２Ｌ
220kV 岡山幹線
・311
・327 経年鉄塔建替工事に伴う架線工事ほか(1-2L)
500kV 新広島幹線 2L 鉄構塗装（線路側）
220kV 岡山幹線
・311
・327 経年鉄塔建替工事に伴う予防停電(2L)新倉敷連絡線２Ｌ関係機器点検
新倉敷連絡線２Ｌ母線細点
スペーサ・ダンパ取替工事ほか
接地板取付工事
接地端子整備工事
広島西幹線 1L941 電磁フック機構部分解点検
支持物塗装工事
スペーサ・ダンパ取替工事ほか
支持物塗装工事
接地板取付
新広島幹線 2L 鉄構塗装
広島西幹線 2L942 電磁フック機構部分解点検
220kV 岡山幹線
・311
・327 経年鉄塔建替工事に伴う使用前自主検査(1L,2L)
がいし取替ほか工事
架線金具修理ほか工事
直線スリーブ細密点検工事
圧縮クランプ細密点検工事
２２０ｋＶ山口幹線 支持物塗装工事
新山口系 SSC 取替工事（山口幹線切替 2L）
がいし取替ほか工事
２２０ｋＶ山口幹線 支持物塗装工事
架線金具修理ほか工事
直線スリーブ細密点検工事
新山口系 SSC 取替工事（山口幹線切替 1L）
500kVＡＲＥ取替工事（新広島幹線２号切替）
新広島幹線 1LCB CT 比変更
500kVＡＲＥ取替工事（新広島幹線１号切替）
圧縮クランプ細密点検工事

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
新規
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0718027中国

2024/12/01 09:00

2024/12/01 12:30

単日

広島変電所

作業箇所(作業設備)

0718289中国

2024/12/01 13:00

2024/12/01 16:00

単日

広島西幹線

0718028中国

2024/12/02 09:00

2024/12/02 12:30

単日

広島変電所

071829007181970718198
0718063

中国
中国
中国
中国

2024/12/02 13:00
2024/12/09 09:00
2024/12/16 09:00
2025/01/09 09:00

2024/12/02 16:00
2024/12/12 16:00
2024/12/19 16:00
2025/01/09 13:00

単日
毎日
毎日
単日

広島西幹線
井原連絡線
井原連絡線
広島西幹線

0718064中国

2025/01/09 13:00

2025/01/09 16:00

単日

広島西幹線

0718065中国

2025/01/10 09:00

2025/01/10 13:00

単日

広島西幹線

0718066中国

2025/01/10 13:00

2025/01/10 16:00

単日

広島西幹線

0718001
0718000
0718130
0718248

中国
中国
中国
中国

2025/01/20 09:00
2025/01/27 09:00
2025/03/10 09:00
2025/03/12 09:00

2025/01/24 17:00
2025/01/31 17:00
2025/03/13 17:00
2025/03/13 17:00

毎日
毎日
毎日
毎日

東岡山連絡線
東岡山連絡線
新広島連絡線
新広島連絡線

0718029中国

2025/03/13 09:30

2025/03/14 17:00

連続

広島変電所

07181310718249中国
中国

2025/03/17 09:00
2025/03/17 09:00

2025/03/20 17:00
2025/03/18 17:00

毎日
毎日

新広島連絡線
新広島連絡線

0718030中国

2025/03/20 09:30

2025/03/21 17:00

連続

広島変電所

07180700718165中国
中国

2025/03/22 08:00
2025/03/22 09:00

2025/06/09 17:00
2025/06/09 17:00

連続
連続

新西広島幹線
新広島変電所

停電区間（停電設備）
広島西幹線 1L
広島西幹線 1L
広島西幹線 2L
広島西幹線 2L
井原連絡線 1L
井原連絡線 2L
広島西幹線 1L
広島西幹線 1L
広島西幹線 2L
広島西幹線 2L
東岡山連絡線 2L
東岡山連絡線 1L
新広島連絡線 1L 停電
新広島連絡線 1L
新広島連絡線 1L
新広島連絡線 2L 停電
新広島連絡線 2L
新広島連絡線 2L
新西広島幹線 1L
新西広島幹線 1L/500kV 甲母線/500kV 乙母線

134

作業内容
【２２０ｋＶＡＲＥ取替工事】
広島西幹線１号切替
社内検査（広島西幹線
・15 鉄塔建替工事）【２２０ｋＶＡＲＥ取替工事】
広島西幹線２号切替
社内検査（広島西幹線
・15 鉄塔建替工事）
接地端子整備ほか工事
接地端子整備工事
JP 接続 1L(広島西幹線
・2
・10 経年鉄塔建替工事)
使用前自主検査 1L(広島西幹線
・2
・10 経年鉄塔建替
工事)
JP 接続 2L(広島西幹線
・2
・10 経年鉄塔建替工事)
使用前自主検査 2L(広島西幹線
・2
・10 経年鉄塔建替工事)
鉄塔接地板取付工事
接地板取付工事
支持物塗装工事ほか
支持物塗装工事【新広島連絡線ﾘﾚｰ、ＡＲＥ取替工事】
新広島連絡線１号切替
支持物塗装工事ほか
支持物塗装工事【新広島連絡線ﾘﾚｰ、ＡＲＥ取替工事】
新広島連絡線２号切替
新西広島幹線１Ｌ電線張替工事
500kV 新西広島幹線 1L 遮断器ほか取替工事

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
081233408123350812350081448108123530812354

エリア
四国
四国
四国
四国
四国
四国

作業開始日時2023/03/24 08:30
2023/03/24 08:30
2023/04/04 08:40
2023/04/06 08:00
2023/04/06 08:30
2023/04/06 08:30

作業終了日時2023/04/01 17:30
2023/04/01 17:30
2023/04/04 17:20
2023/04/15 17:30
2023/04/14 17:30
2023/04/14 17:30

停止区分
連続
連続
単日
毎日
連続
連続

作業箇所(作業設備)
送電線
送電線
西条ＳＳ
送電線
送電線
送電線

0813103四国

2023/04/06 08:30

2023/04/18 17:30

毎日

送電線

0813104
0814483

四国
四国

2023/04/10 08:30
2023/04/10 08:40

2023/04/14 17:30
2023/04/11 17:20

毎日
連続

送電線
東予ＳＳ

0812552

四国

2023/04/12 08:30

2023/04/14 17:30

毎日

送電線

0813061

四国

2023/04/19 08:30

2023/05/01 17:30

毎日

送電線

0814488

四国

2023/04/19 08:40

2023/04/20 17:20

連続

東予ＳＳ

0812553

四国

2023/04/20 08:30

2023/04/28 17:30

毎日

送電線

0814492081236208145300812389
081308408148240812377081453308123940813066
0813074
081306708149440814826081482708148280814495
0814498
0815106
081242408124440812445081239008145010812391081239208145020812393081498108149470812398081239908125400812614081240208124030814505

四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国

2023/04/24 08:00
2023/05/08 08:00
2023/05/08 08:00
2023/05/08 08:30
2023/05/08 08:30
2023/05/08 08:30
2023/05/10 08:00
2023/05/10 08:00
2023/05/10 08:30
2023/05/16 08:30
2023/05/16 08:30
2023/05/18 08:30
2023/05/24 08:40
2023/05/29 08:00
2023/05/29 08:00
2023/05/29 08:30
2023/06/05 08:00
2023/06/07 08:00
2023/06/07 08:30
2023/06/08 08:30
2023/06/12 08:00
2023/06/12 08:00
2023/06/12 08:30
2023/06/12 08:40
2023/06/12 12:30
2023/06/13 08:30
2023/06/13 08:40
2023/06/13 12:30
2023/06/15 08:40
2023/06/16 08:40
2023/06/20 08:30
2023/06/20 08:30
2023/06/20 08:30
2023/06/20 08:30
2023/06/21 08:30
2023/06/21 08:30
2023/06/21 08:30

2023/04/28 17:30
2023/05/09 17:30
2023/05/09 17:30
2023/05/09 17:30
2023/05/15 17:30
2023/05/08 17:30
2023/05/11 17:30
2023/05/11 17:30
2023/05/11 17:30
2023/05/17 17:30
2023/05/23 17:30
2023/05/19 17:30
2023/06/02 17:20
2023/05/29 17:30
2023/05/29 17:30
2023/05/29 17:30
2023/06/06 17:30
2023/06/08 17:30
2023/06/07 17:30
2023/06/08 17:30
2023/06/15 17:30
2023/06/15 17:30
2023/06/12 12:30
2023/06/12 17:20
2023/06/12 17:30
2023/06/13 12:30
2023/06/13 17:20
2023/06/13 17:30
2023/06/15 17:20
2023/06/16 17:20
2023/07/03 17:30
2023/07/03 17:30
2023/07/03 17:30
2023/07/03 17:30
2023/06/30 17:30
2023/06/30 17:30
2023/06/30 17:30

毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
単日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
単日
単日
単日
毎日
毎日
単日
単日
毎日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日

送電線
送電線
送電線
送電線
送電線
高松ＳＳ
送電線
送電線
送電線
送電線
送電線
送電線
東予ＳＳ
送電線
送電線
高松ＳＳ
送電線
送電線
送電線
送電線
送電線
送電線
鳴門ＳＳ
西条ＳＳ
鳴門ＳＳ
鳴門ＳＳ
西条ＳＳ
鳴門ＳＳ
西条ＳＳ
西条ＳＳ
送電線
送電線
送電線
送電線
送電線
送電線
送電線

0814506

四国

2023/06/21 08:30

2023/06/30 17:30

毎日

送電線

停電区間（停電設備）
松山幹線１Ｌ
川内幹線１Ｌ松山東線１Ｌ
四国中央東幹線１Ｌ
松山幹線２Ｌ
川内幹線２Ｌ
四国中央東幹線１Ｌ
阿南火力線２Ｌ
四国中央東幹線１Ｌ
四国中央東幹線１Ｌ
四国中央東幹線２Ｌ
四国中央東幹線２Ｌ
四国中央東幹線２Ｌ
四国中央東幹線２Ｌ
麻線１Ｌ
吉野川線１Ｌ吉野川線１Ｌ
四国中央中幹線１Ｌ
高松線２Ｌ
麻線２Ｌ
吉野川線２Ｌ吉野川線２Ｌ
三島東線１Ｌ
四国中央中幹線２Ｌ
三島東線２Ｌ
西条線２Ｌ
高松線１Ｌ
高松線３Ｌ
高松線１Ｌ
讃岐鳴門線１Ｌ/大川支線１Ｌ
讃岐鳴門線２Ｌ/大川支線２Ｌ
新改幹線１Ｌ
新改幹線２Ｌ
高松線２Ｌ
高松線４Ｌ
讃岐鳴門線１Ｌ
西条線１Ｌ
讃岐鳴門線２Ｌ
阿波鳴門線１Ｌ
西条線２Ｌ
阿波鳴門線２Ｌ
西条線１Ｌ
西条線２Ｌ
大洲北幹線１Ｌ
大洲北幹線２Ｌ
大洲北幹線１Ｌ
大洲北幹線２Ｌ
大洲北幹線１Ｌ
大洲北幹線２Ｌ
大洲北幹線１Ｌ
大洲北幹線２Ｌ

135

作業内容
がいし・金具取替 松山幹線 No.5，6(川内幹線 No.6，7 併架) 計 2 基
がいし・金具取替 川内幹線 No.6，7(松山幹線 No.5，6 併架) 計 2 基
松山東 1L-CB(細)，甲乙 LS(普，細)，L-LS(普，細)，LPD(普)・腕金塗装（No.19，20)
がいし・金具取替 松山幹線 No.5，6(川内幹線 No.6，7 併架) 計 2 基
がいし・金具取替 川内幹線 No.6，7(松山幹線 No.5，6 併架) 計 2 基
・腕金塗装 No.92，No.134〜138, No.159, 160 計 8 基 ・架線金具補修 No.94 1 基
架線金具点検_阿南火力線 No.56〜61，67〜68_計 8 基
四国中央東幹線 1L GIS(細)、甲乙 LS(普)鉄塔腕金塗装 No.60，70 計 2 基 架空地線補修 No.32〜33 No.69〜
70 計 2 径間 がいし補修 N0.67 計 1 基
・腕金塗装 No.92，No.134〜138, No.159, 160 計 8 基 ・架線金具補修 No.94 1 基
四国中央東幹線 2L GIS(細)、甲乙 LS(普)鉄塔腕金塗装 No.60，70 計 2 基 架空地線補修 No.34〜35 No.38〜
39 No.43〜45 No.47〜48 No.53〜54 No.81〜82 計 7 径間・腕金塗装（No.19，20)
・腕金塗装（No.6〜9:4 基）・腕金塗装（No.6〜9:4 基)
腕金塗装 No.34，35 計 2 基
・腕金塗装 No.25〜28，51，52，68，69 計 8 基
GCB 細密点検・腕金塗装（No.6〜9:4 基）・腕金塗装（N.6〜9:4 基)
腕金塗装 No.34，35 計 2 基・鉄塔腕金塗装 No.60，61 計 2 基
・腕金塗装 No.25〜28，51，52，68，69 計 8 基・鉄塔腕金塗装 No.60，61 計 2 基
東予ＳＳ 西条線２Ｌ区画 屋外鉄構塗装
・圧縮接続管点検（No.46，48:2 基)・圧縮接続管点検（No.46，48:2 基)GCB 細密点検
・ダンパ補修（讃岐鳴門線 No.45〜49:5 基）・ダンパ補修（讃岐鳴門線 No.45〜49:5 基）
新改幹線 No.104-106 計 3 基 初期点検
新改幹線 No.104〜106 計 3 基 初期点検
・圧縮接続管点検（No.32，37，39，46〜49:7 基)・圧縮接続管点検（No.32，37，39，46〜49:7 基)鳴門 ssN-FL ﾊﾟﾚｯﾄ取込
鳥害対策修繕（西条線 1L＋187 丁ﾌﾞｽ）
鳴門 ssN-FL ﾊﾟﾚｯﾄ取込
鳴門 ssN-FL ﾊﾟﾚｯﾄ取込
鳥害対策修繕（西条線 2L＋187 丁ﾌﾞｽ）
鳴門 ssN-FL ﾊﾟﾚｯﾄ取込
LS 作業用安全対策修繕
LS 作業用安全対策修繕
・ダンパ補修 No.1〜27 計 27 基・ダンパ補修 No.1〜27 基 計 27 基
鉄塔塗装 大洲北幹線 No.74〜80 計 7 基
鉄塔塗装 大洲北幹線 No.74〜80 計 7 基
電線地線ダンパ補修 大洲北幹線 No.91〜101 計 11 基
電線地線ダンパ補修 大洲北幹線 No.91〜101 計 11 基
がいし補修 大洲北幹線 No.78，83，84，93，128 計 5 基がいし補修 大洲北幹線 No.71，75，96，101，103，114，118，120 計 8
基

発電制約

申請区分
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

0814508

四国

2023/07/04 08:30

2023/09/27 17:30

連続

送電線

0812408

四国

2023/07/05 07:30

2023/09/01 17:30

毎日

送電線

0812409四国

2023/07/05 07:30

2023/09/01 17:30

毎日

送電線

0812407081244608145090814510

四国
四国
四国
四国

2023/07/10 08:30
2023/07/10 08:30
2023/07/10 08:30
2023/07/13 07:30

2023/07/12 17:30
2023/07/14 17:30
2023/07/12 17:30
2023/07/14 17:30

毎日
毎日
毎日
毎日

送電線
送電線
送電線
送電線

0812404四国

2023/07/18 08:30

2023/07/22 17:30

毎日

送電線

08124650814511四国
四国

2023/07/24 08:30
2023/07/24 08:30

2023/07/28 17:30
2023/07/26 17:30

毎日
毎日

送電線
送電線

0815105

四国

2023/07/31 08:30

2023/08/04 17:30

毎日

送電線

081495008149520812410

四国
四国
四国

2023/08/22 08:40
2023/08/24 08:40
2023/08/30 08:00

2023/08/22 17:20
2023/08/24 17:20
2023/08/31 17:30

単日
単日
毎日

東予ＳＳ
東予ＳＳ
送電線

0812415

四国

2023/09/05 08:00

2023/10/06 17:30

連続

送電線

0815087

四国

2023/09/12 08:30

2023/10/06 17:30

連続

送電線

0812383081495508123850812428081243308124340812435081451308145140814957

四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国

2023/09/19 08:30
2023/09/19 08:30
2023/09/21 08:30
2023/09/26 08:30
2023/09/27 08:30
2023/09/27 08:30
2023/09/28 08:30
2023/10/02 08:30
2023/10/02 08:30
2023/10/05 08:30

2023/09/20 17:30
2023/09/20 17:30
2023/09/22 17:30
2023/09/27 17:30
2023/09/29 17:30
2023/09/29 17:30
2023/09/29 17:30
2023/10/04 17:30
2023/10/04 17:30
2023/10/06 17:30

連続
毎日
連続
連続
連続
連続
連続
連続
連続
毎日

大川ＳＳ
送電線
大川ＳＳ
川内ＳＳ
井川ＳＳ
井川ＳＳ
川内ＳＳ
送電線
送電線
送電線

0812469

四国

2023/10/11 08:00

2023/10/31 17:30

連続

送電線

081242208124230812470081451508145160814958

四国
四国
四国
四国
四国
四国

2023/10/11 08:30
2023/10/11 08:30
2023/10/11 08:30
2023/10/11 08:30
2023/10/11 08:30
2023/10/12 08:30

2023/10/13 17:30
2023/10/13 17:30
2023/10/31 17:30
2023/10/13 17:30
2023/10/13 17:30
2023/10/13 17:30

連続
連続
連続
連続
連続
毎日

井川ＳＳ
井川ＳＳ
送電線
送電線
送電線
送電線

0812395

四国

2023/10/20 13:30

2023/10/20 17:30

単日

讃岐ＳＳ

08123370813090

四国
四国

2023/10/24 07:30
2023/10/24 08:30

2023/11/03 17:30
2023/10/27 17:30

毎日
連続

送電線
広見ＳＳ

0814822四国

2023/10/25 08:30

2023/10/25 11:30

単日

讃岐ＳＳ

0815090

四国

2023/10/25 13:30

2023/10/25 16:30

単日

讃岐ＳＳ

08130940814517

四国
四国

2023/10/30 08:30
2023/10/30 08:30

2023/11/02 17:30
2023/11/02 17:30

連続
毎日

広見ＳＳ
送電線

0812341

四国

2023/10/31 08:30

2023/11/14 17:30

連続

讃岐ＳＳ

08148250812603四国
四国

2023/10/31 08:30
2023/11/01 08:30

2023/11/03 17:30
2023/11/01 17:30

毎日
単日

讃岐ＳＳ
阿波ＳＳ

停電区間（停電設備）
大洲南幹線１Ｌ/大洲南幹線２Ｌ

大洲南幹線１Ｌ
大洲南幹線２Ｌ
西条線２Ｌ
本川線１Ｌ
大洲南幹線１Ｌ
大洲南幹線２Ｌ
川内幹線１Ｌ
本川線２Ｌ
西条線１Ｌ
川内幹線２Ｌ
西条線１Ｌ
西条線２Ｌ
新改幹線１Ｌ
新改幹線２Ｌ
新改幹線２Ｌ
讃岐鳴門線１Ｌ/大川支線１Ｌ
新改幹線２Ｌ
讃岐鳴門線２Ｌ/大川支線２Ｌ
川内幹線１Ｌ
新改幹線２Ｌ
新改幹線２Ｌ
川内幹線２Ｌ
松山幹線１Ｌ
川内幹線１Ｌ
大洲南幹線１Ｌ
新改幹線１Ｌ
新改幹線１Ｌ
新改幹線１Ｌ
新改幹線１Ｌ
松山幹線２Ｌ
川内幹線２Ｌ
大洲南幹線２Ｌ
高松線４Ｌ
広見線１Ｌ
広見線１Ｌ
高松線１Ｌ
高松線１Ｌ
広見線１Ｌ
西条線２Ｌ
高松線３Ｌ
高松線４Ｌ
甲ブス（５００ｋＶ）
136

作業内容
大洲南幹線 79 他建替に伴う、No79、81、82 鉄塔組立、No78〜83 移線、鉄塔・架線検査、社内検査（絶縁抵抗測定、絶縁耐力試験）甲種
接地操作あり・腕金塗装 No.1，2，3，6，9，12，16，17，19，20，22，24，26〜29，34，
37，38 計 19 基・腕金塗装 No.1，2，3，6，9，12，16，17，19，20，22，24，26〜29，
34，37，38 計 19 基・腕金塗装 No.1，2，3（本川線併架部）計 3 基
・腕金塗装 No.1，2，3，18，19 計 5 基
・特定圧縮クランプ点検 No.17，22，26，27，29，37 計 6 基
・特定圧縮クランプ点検 No.17，22，27 計 3 基・スペーサ補修 No.36〜37，41〜44，45〜46 計 10 径間・cct ・圧縮
クランプ点検 No.57，65，95，96 計 4 基
・腕金塗装 No.1，2，3，18，19 計 5 基
・腕金塗装 No.1，2，3 計 3 基（本川線併架部）
・スペーサ補修 No.36-37，41-44，45-46 計 10 径間・cct ・圧縮クランプ点検 No.57，65，96 計 3 基
西条線１Ｌ鉄構鳥害対策修繕
西条線２Ｌ鉄構鳥害対策修繕
新改幹線 53 他建替 鉄塔腕金改造 No.52，53 計 2 基
新改幹線 53 他建替 2L 架線工事、社内試験(絶縁抵抗測定実施、試
充電なし)
新改幹線 99 他建替 No.98-101 間 GW・2L 移線（一部張替）、緊線、
検査
大川支線 1L GIS 細密点検
圧縮クランプソケット補修 No.39 計 1 基
大川支線 2L GIS 細密点検
GCB 細点，操作機構 OH、L-LS 普通点検、丙丁 LS 普通点検
井川ＳＳ 新改幹線２Ｌ 赤白黒相 ＬＴ，ＣＣ他撤去
井川 SS 新改幹線 2L 引下げﾘｰﾄﾞ線修繕
GCB 細密点検，操作機構 OH、L-LS 普通点検、丙丁 LS 普通点検
雪害対策補修 松山幹線 No.9〜10 計 1 径間
松山幹線雪害対策補修に伴う保安停止(垂直配列)
ﾘﾝｸﾞﾀﾞﾝﾊﾟ補修 大洲南幹線 No.110〜112 計 2 径間
新改幹線 53 他建替 1L 架線工事、社内試験(絶縁抵抗測定実施、試
充電なし)
井川ＳＳ 新改幹線１Ｌ 赤白黒相 ＬＴ，ＣＣ他撤去
井川 SS 新改幹線 1L 引下げﾘｰﾄﾞ線修繕
新改幹線 99 他建替 No.98-101 間 1L 移線（一部張替）、緊線、検査
雪害対策補修 松山幹線 No.9〜10 計 1 径間
松山幹線雪害対策補修に伴う保安停止(垂直配列)
ﾘﾝｸﾞﾀﾞﾝﾊﾟ補修 大洲南幹線 No.110〜112 計 2 径間
【讃岐 CB 取替(高松 3，4L)】乙丁 BS CB 充電確認･方向試験に伴う設備専有
・腕金塗装 No134〜138 計 5 基
広見線 1L 甲乙 LS 取替【讃岐 CB 取替(高松 3，4L)】高松線 1LCB (BP-A 系)制御ケーブル切替【讃岐 CB 取替(高松 3，4L)】高松線 1LCB (BP-B 系)制御ケーブル切替
広見線 1L L-LS･LE･VT 取替・ＯＰＧＷ張替に伴う保安停止［No.11〜13 計 3 径間］【讃岐 CB 取替(高松 3，4L)】高松線 3L CB，LLS，甲乙 LS，LPD 取替，制御ｹｰﾌﾞﾙ切替，総合動作試験，社内検査【讃岐 CB 取替(高松 3，4L)】高松線 3L CB 取替に伴う保安停止
No.2 連 TR1 次甲 LS 細点

発電制約

申請区分
更新
更新
更新
変更
変更
更新
更新
更新
変更
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
変更
更新
更新
変更
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
変更
更新
更新
更新
更新
変更
更新

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時停止区分

0812448

四国

2023/11/06 08:30

2023/11/06 17:30

単日

三島ＳＳ

作業箇所(作業設備)

08123430814960

四国
四国

2023/11/07 07:30
2023/11/07 07:30

2023/11/14 17:30
2023/11/08 17:30

毎日
毎日

送電線
送電線

0812451

四国

2023/11/07 08:30

2023/11/07 17:30

単日

三島ＳＳ

停電区間（停電設備）
三島西線１Ｌ
広見線２Ｌ
広見線２Ｌ
三島西線２Ｌ
四国中央中幹線２Ｌ

0812520

四国

2023/11/07 08:30

2023/12/29 17:30

連続

送電線

0813096

四国

2023/11/07 08:30

2023/11/10 17:30

連続

広見ＳＳ

0812455

四国

2023/11/08 08:30

2023/11/08 17:30

単日

三島ＳＳ

0812461

四国

2023/11/09 08:30

2023/11/09 17:30

単日

三島ＳＳ

08124270812549
0813095

四国
四国
四国

2023/11/13 08:00
2023/11/13 08:30
2023/11/13 08:30

2023/11/17 17:30
2023/11/24 17:30
2023/11/15 17:30

毎日
毎日
連続

送電線
送電線
広見ＳＳ

0812363四国

2023/11/16 08:00

2023/11/16 12:30

単日

新改ＰＳ

08130790812531

四国
四国

2023/11/16 08:00
2023/11/16 08:30

2023/11/16 17:30
2023/11/18 17:30

単日
連続

送電線
香川ＳＳ

0812366

四国

2023/11/16 12:30

2023/11/16 17:30

単日

新改ＰＳ

0812367

四国

2023/11/17 08:00

2023/11/17 12:30

単日

新改ＰＳ

0812368

四国

2023/11/17 12:30

2023/11/17 17:30

単日

新改ＰＳ

0813081四国

2023/11/20 08:00

2023/11/20 17:30

単日

送電線

0812359

四国

2023/11/20 08:30

2023/12/04 17:30

連続

讃岐ＳＳ

08125210812535081260908124430812530081483608124130812414081496408124170812418

四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国

2023/11/20 08:30
2023/11/20 08:30
2023/11/20 08:30
2023/11/23 08:00
2023/11/27 08:30
2023/11/30 07:30
2023/12/04 08:30
2023/12/04 08:30
2023/12/04 08:30
2023/12/18 08:30
2023/12/18 08:30

2023/11/22 17:30
2023/11/22 17:30
2023/11/20 17:30
2023/11/29 17:30
2023/11/29 17:30
2023/12/01 17:30
2023/12/06 17:30
2023/12/06 17:30
2023/12/05 17:30
2023/12/20 17:30
2023/12/20 17:30

毎日
連続
単日
毎日
毎日
毎日
連続
連続
毎日
連続
連続

送電線
香川ＳＳ
阿波ＳＳ
送電線
送電線
送電線
井川ＳＳ
井川ＳＳ
送電線
井川ＳＳ
井川ＳＳ

0812546

四国

2024/01/04 08:30

2024/02/25 17:30

連続

東予ＳＳ

0812547

四国

2024/01/04 08:30

2024/02/25 17:30

連続

送電線

081254808130720813083

四国
四国
四国

2024/01/15 08:30
2024/02/26 07:30
2024/03/07 07:30

2024/01/26 17:30
2024/03/06 17:30
2024/03/15 17:30

毎日
毎日
毎日

送電線
送電線
送電線

0814867

四国

2024/03/15 08:30

2024/03/15 16:30

単日

坂出ＰＳ

081454708145480814549

四国
四国
四国

2024/04/08 09:40
2024/04/08 12:00
2024/04/08 12:00

2024/04/08 12:00
2024/04/08 13:00
2024/04/08 13:00

単日
単日
単日

三島ＳＳ
高知ＳＳ
高知ＳＳ

広見線２Ｌ
三島東線１Ｌ三島東線２Ｌ
讃岐鳴門線１Ｌ/大川支線１Ｌ
四国中央中幹線２Ｌ
広見線２Ｌ
新改幹線１Ｌ
香川線１Ｌ
香川線１Ｌ
新改幹線２Ｌ
新改高知線１Ｌ
新改高知線２Ｌ
香川線２Ｌ
高松線４Ｌ
新改高知線１Ｌ
香川線２Ｌ
甲ブス（５００ｋＶ）
讃岐鳴門線２Ｌ/大川支線２Ｌ
新改高知線２Ｌ
広見線２Ｌ
三島東線１Ｌ
三島東線１Ｌ
三島東線１Ｌ三島東線２Ｌ三島東線２Ｌ
四国中央中幹線１Ｌ

四国中央中幹線１Ｌ

四国中央中幹線１Ｌ
讃岐鳴門線１Ｌ/大川支線１Ｌ
讃岐鳴門線２Ｌ/大川支線２Ｌ
坂出火力線１Ｌ
三島東線１Ｌ
新改高知線１Ｌ/新改高知線２Ｌ
高知幹線１Ｌ/高知幹線２Ｌ
137

作業内容
DC100V 盤取替、碍子洗浄装置配管撤去、ケーブル切替、確認試験
工事件名：三島 SS No.1，2 所内 Cub 他取替
・腕金塗装 No.134〜138 計 5 基・架空地線補修 No.56〜57，134〜135 計 2 径間
DC100V 盤取替、碍子洗浄装置配管撤去、ケーブル切替、確認試験
工事件名：三島 SS No.1，2 所内 Cub 他取替
四国中央中幹線９７他建替 (四国中央中幹線２Ｌ： No.96〜 No.97，
No.100〜No.101 移線(TACSR410mm2×4，KTACSR120mm2)，No.95〜No.97，No.100〜No.101OPGW 張替(OPGW 170mm2×2 条)，検相・絶縁抵抗測定および絶縁耐力試験)広見線 2L 甲乙 LS 取替
DC100V 盤取替、碍子洗浄装置配管撤去、ケーブル切替、確認試験
工事件名：三島 SS No.1，2 所内 Cub 他取替
DC100V 盤取替、碍子洗浄装置配管撤去、ケーブル切替、確認試験
工事件名：三島 SS No.1，2 所内 Cub 他取替
・腕金塗装（讃岐鳴門線 No.58〜69:12 基）ラインスペーサ補修 四国中央中幹線 川内 SS〜No.9 計 9 径間
広見線 2L L-LS･LE･VT 取替【#2MTR3 次 CUB 他取替】新改幹線 1L 所内関係 制御ケーブル切替、試験・避雷器点検（南 JS，北 JS）
香川線 1L GIS 修繕【#2MTR3 次 CUB 他取替】新改幹線 2L 所内関係 制御ケーブル切替、試験【#2MTR3 次 CUB 他取替】新改高知線 1L 所内関係 制御ケーブル切替、試験【#2MTR3 次 CUB 他取替】新改高知線 2L 所内関係 ケーブル切替、試験
・避雷器点検（南 JS，北 JS）【讃岐 CB 取替(高松 3，4L)】高松線 4L CB，LLS，甲乙 LS，LPD 取替，制御ｹｰﾌﾞﾙ切替，総合動作試験，社内検査
新改高知線 No.28〜33 計 6 基 架線金具補修
香川線 2L GIS 修繕
南阿波幹線 2L 甲 LS 細点
・腕金塗装（讃岐鳴門線 No.59〜68:12 基）
新改高知線 No.28〜33 計 6 基 架線金具補修
・腕金塗装 No.134〜138 計 5 基
井川ＳＳ 三島東線１Ｌ 赤白黒相 ＬＴ，ＣＣ他撤去
井川 SS 三島東線 1L 引下げﾘｰﾄﾞ線修繕
・がいし補修（No.16，1 基） 計 4 個
井川ＳＳ 三島東線２Ｌ 赤白黒相 ＬＴ，ＣＣ他撤去
井川 SS 三島東線 2L 引下げﾘｰﾄﾞ線修繕
四国中央中幹線 No.64 鉄塔敷地内の西条光中継所建屋除却工事（建築Ｇ実施）にともない、建屋が四国中央中幹線１Ｌの近傍であることか
ら、保安停止を実施する。
四国中央中幹線９７他建替 (四国中央中幹線１Ｌ： No.96〜 No.97，
No.100〜No.101 移線(TACSR410mm2×4，KTACSR120mm2)，No.95〜No.97，No.100〜No.101 OPGW 張替(OPGW 170mm2×2)，検相・絶縁抵抗測定および絶縁耐力試験)ラインスペーサ補修 四国中央中幹線 川内 SS〜No.9 計 9 径間
架線金具補修_讃岐鳴門線 No.163，鳴門 SS_計 2 基
架線金具補修_讃岐鳴門線 No.163，鳴門 SS_計 2 基【坂出火力 ss 香川線 OLR 受信装置設置】制御ケーブル接続，確認試験
三島東 1L 甲乙-LLS(普)【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】187kV 甲乙ブス停電切替による停止【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】187kV 甲乙ブス停電切替による停止

発電制約

申請区分
更新
更新
更新
更新

更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
変更
更新
更新
変更
変更
変更
更新
変更
更新
更新
更新
更新
更新
更新
変更
変更
更新
変更
変更
更新

更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
081455008145560814558081455908145600814568

エリア
四国
四国
四国
四国
四国
四国

作業開始日時2024/04/08 12:00
2024/04/11 08:40
2024/04/12 08:40
2024/04/13 12:00
2024/04/13 12:00
2024/04/17 08:30

作業終了日時2024/04/08 17:20
2024/04/11 17:20
2024/04/12 17:20
2024/04/13 13:00
2024/04/13 13:00
2024/04/19 17:30

停止区分
単日
単日
単日
単日
単日
毎日

作業箇所(作業設備)
三島ＳＳ
東予ＳＳ
東予ＳＳ
高知ＳＳ
高知ＳＳ
送電線

0814839

四国

2024/04/19 13:30

2024/04/19 17:30

単日

讃岐ＳＳ

08145720814580

四国
四国

2024/04/22 08:30
2024/05/08 08:30

2024/04/24 17:30
2024/05/10 17:30

毎日
毎日

送電線
送電線

0814584

四国

2024/05/13 08:30

2024/05/24 20:30

連続

讃岐ＳＳ

0814585

四国

2024/05/13 08:30

2024/05/24 20:30

連続

香川ＳＳ

081458908145900814593

四国
四国
四国

2024/05/14 08:30
2024/05/14 08:30
2024/05/16 08:30

2024/05/16 17:30
2024/05/15 17:30
2024/05/17 17:30

毎日
連続
連続

送電線
川内ＳＳ
川内ＳＳ

0814846

四国

2024/05/20 08:00

2024/05/23 17:30

連続

高松ＳＳ

08145990814600

四国
四国

2024/05/22 08:30
2024/05/22 08:30

2024/06/03 17:30
2024/05/29 17:30

連続
毎日

高知ＳＳ
送電線

0814601

四国

2024/05/22 08:30

2024/05/24 17:30

毎日

高知ＳＳ

0815098

四国

2024/05/27 08:00

2024/05/29 17:30

毎日

送電線

0814607四国

2024/05/27 08:30

2024/06/07 20:30

連続

讃岐ＳＳ

0814608四国

2024/05/27 08:30

2024/06/07 20:30

連続

香川ＳＳ

0814611四国

2024/05/27 08:30

2024/06/01 17:30

連続

高知ＳＳ

0814612四国

2024/05/27 08:30

2024/05/29 17:30

毎日

讃岐ＳＳ

0814850

四国

2024/05/30 09:00

2024/05/30 11:00

単日

高松ＳＳ

08146140814617

四国
四国

2024/06/01 08:30
2024/06/03 08:30

2024/06/04 17:30
2024/06/04 17:30

連続
連続

高知ＳＳ
高知ＳＳ

0814618

四国

2024/06/03 08:30

2024/06/04 17:30

毎日

高知ＳＳ

0814622四国

2024/06/05 08:30

2024/06/17 17:30

連続

高知ＳＳ

0814623

四国

2024/06/05 08:30

2024/06/07 17:30

毎日

高知ＳＳ

0814629四国

2024/06/10 08:30

2024/06/17 17:30

毎日

送電線

0814631

四国

2024/06/10 08:30

2024/06/15 17:30

連続

高知ＳＳ

0814973

四国

2024/06/10 08:30

2024/06/15 17:30

連続

川内ＳＳ

0814632

四国

2024/06/11 08:30

2024/06/11 17:30

単日

大洲ＳＳ

0814633

四国

2024/06/15 08:30

2024/06/18 17:30

連続

高知ＳＳ

08146340814635

四国
四国

2024/06/17 08:00
2024/06/17 08:30

2024/06/19 17:30
2024/06/24 17:30

毎日
毎日

送電線
送電線

0814636

四国

2024/06/17 08:30

2024/06/18 17:30

連続

高知ＳＳ

停電区間（停電設備）
三島東線２Ｌ
西条線１Ｌ
西条線２Ｌ
新改高知線１Ｌ/新改高知線２Ｌ
高知幹線１Ｌ/高知幹線２Ｌ
三島東線１Ｌ
高松線４Ｌ
三島東線２Ｌ
新改幹線１Ｌ
香川線１Ｌ

香川線１Ｌ
新改幹線２Ｌ
松山幹線１Ｌ
松山幹線２Ｌ
高松線４Ｌ
高知幹線１Ｌ
讃岐鳴門線１Ｌ/大川支線１Ｌ
高知幹線１Ｌ
讃岐鳴門線１Ｌ/大川支線１Ｌ
香川線２Ｌ

香川線２Ｌ
高知幹線１Ｌ
讃岐鳴門線１Ｌ/大川支線１Ｌ
高松線４Ｌ
高知幹線１Ｌ高知幹線１Ｌ高知幹線１Ｌ高知幹線２Ｌ高知幹線２Ｌ
大洲南幹線１Ｌ
高知幹線２Ｌ
大洲南幹線１Ｌ
大洲南幹線１Ｌ
高知幹線２Ｌ
讃岐鳴門線２Ｌ/大川支線２Ｌ
讃岐鳴門線２Ｌ/大川支線２Ｌ
高知幹線２Ｌ138

作業内容
三島東 2L 甲乙-LLS(普)西条線 1L GIS(普､細)､丙丁 LS(普)西条線 2L GIS(普､細)､丙丁 LS(普)【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】187kV 甲乙ブス停電切替による停止【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】187kV 甲乙ブス停電切替による停止
鉄塔腕金塗装 No.62〜64 計 3 基【讃岐 CB 取替(香川 1，2L)】甲丙 BS CB 充電確認･方向試験に伴う設備専有
鉄塔腕金塗装 No.62〜64 計 3 基
架線金具初期点検 No.44〜49 計 6 基【讃岐 CB 取替(香川 1，2L)】香川線 1L CB，LLS，甲乙 LS，LPD 取替，制御ケーブル切替，CT レシオ変更に伴う送電線 Ry 確認試験，総合動作試験，社内検査
讃岐 SS 端 CB 取替に伴う送電線 Ry および OLR 用 CT レシオ変更，確認試験
架線金具初期点検 No.44〜49 計 6 基
GCB 細密点検，操作機構 OH、L-LS，甲 LS，乙 LS 普通点検
GCB 細密点検，操作機構 OH、L-LS，甲 LS，乙 LS 普通点検
【高松 ss CB 他取替(No.1TR1 次他)】No.1 連 TR1 次甲乙 LS 取替に伴う停止
【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】高知幹線 1L 乙縦ブス切離に伴う停止
架線金具補修_讃岐鳴門線 No.163，鳴門 SS_計 2 基【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】高知幹線 1L 乙 LS15-19 乙撤去、据付・腕金塗装（讃岐鳴門線 No.53〜58:6 基）【讃岐 CB 取替(香川 1，2L)】香川線 2L CB，LLS，甲乙 LS，LPD 取替，制御ケーブル切替，CT レシオ変更に伴う送電線 Ry 確認試験，総合動作試験，社内検査
讃岐 SS 端 CB 取替に伴う送電線 Ry および OLR 用 CT レシオ変更，
確認試験【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】高知幹線 1L 甲 LS15-19 甲撤去、据付【讃岐 CB 取替(香川 1・2L)】香川線 2L CB 取替に伴う保安停止【高松 ss CB 他取替(No.1TR1 次他)】No.1 連 TR1 次 CB 他試充電に伴う設備専有【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】高知幹線 1L 甲 LS 制御ｹｰﾌﾞﾙ未接続に伴う遠方・表示確認不可(導体として使用可)【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】高知幹線 1L 乙 LS 制御ｹｰﾌﾞﾙ未接続に伴う遠方・表示確認不可(導体として使用可)【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】高知幹線 1L 甲乙 LS15-19 甲乙制御
ケーブル切替、総合試験【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】高知幹線 2L 乙縦ブス切離に伴う停止【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】高知幹線 2L 乙 LS15-20 乙撤去、据付
圧縮接続管点検(クランプ)大洲南幹線 No.39，51，55，75，85，109，
111，113，122，123，124 計 11 基(21 個所)【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】高知幹線 2L 甲 LS15-20 甲撤去、据付
大洲南幹線１Ｌ ＧＣＢ操作機構部ＯＨ修繕
大洲南幹線 1LGCB 細点･碍子清掃，L-LS 細点･碍子清掃，甲，乙 LS
普点，LPT 普点【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】高知幹線 2L 甲 LS 制御ｹｰﾌﾞﾙ未接続に伴う遠方・表示確認不可(導体として使用可)
・腕金塗装（讃岐鳴門線 No.53〜58:6 基）
架線金具補修_讃岐鳴門線 No.163，鳴門 SS_計 2 基【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】高知幹線 2L 乙 LS 制御ｹｰﾌﾞﾙ未接続に伴う遠方・表示確認不可(導体として使用可)

発電制約

申請区分
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0814637

四国

2024/06/17 08:30

2024/06/18 17:30

毎日

高知ＳＳ

作業箇所(作業設備)

08146390814640

四国
四国

2024/06/19 08:30
2024/06/19 08:30

2024/07/19 17:30
2024/06/24 17:30

毎日
毎日

送電線
送電線

0814641

四国

2024/06/20 08:30

2024/06/25 17:30

毎日

送電線

0814642

四国

2024/06/20 08:30

2024/06/20 17:30

単日

大洲ＳＳ

08149740814647081475108146480814649081465008147760814651081465208146450814666081466708146680814669

四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国

2024/06/20 08:30
2024/07/22 08:30
2024/07/22 08:30
2024/07/29 08:30
2024/07/29 08:30
2024/08/01 08:30
2024/08/01 08:30
2024/08/05 08:30
2024/08/05 08:30
2024/08/26 08:30
2024/08/27 07:30
2024/08/27 07:30
2024/08/27 08:30
2024/08/27 08:30

2024/06/25 17:30
2024/07/30 17:30
2024/07/25 17:30
2024/08/02 17:30
2024/07/30 17:30
2024/08/09 17:30
2024/08/06 17:30
2024/08/09 17:30
2024/08/06 17:30
2024/09/01 17:30
2024/09/13 17:30
2024/09/13 17:30
2024/09/13 17:30
2024/09/13 17:30

連続
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日

川内ＳＳ
送電線
送電線
送電線
送電線
送電線
送電線
送電線
送電線
送電線
送電線
送電線
送電線
送電線

0814670

四国

2024/08/27 08:30

2024/09/02 17:30

毎日

送電線

0814671

四国

2024/08/27 08:30

2024/09/02 17:30

毎日

送電線

0814672081467308146740814682

四国
四国
四国
四国

2024/08/27 08:30
2024/08/27 08:30
2024/08/28 08:30
2024/08/29 08:30

2024/09/02 17:30
2024/09/02 17:30
2024/09/11 17:30
2024/09/03 17:30

毎日
毎日
毎日
毎日

送電線
送電線
送電線
送電線

0814676

四国

2024/09/02 08:40

2024/09/03 17:20

連続

三島ＳＳ

0814675

四国

2024/09/04 08:30

2024/09/09 17:30

毎日

送電線

0814679

四国

2024/09/04 08:40

2024/09/05 17:20

連続

三島ＳＳ

0815092081468308146840814687081468808146890814690

四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国

2024/09/06 08:30
2024/09/14 08:30
2024/09/16 08:00
2024/09/18 08:30
2024/09/20 08:30
2024/09/23 08:00
2024/09/24 08:30

2024/09/12 17:30
2024/09/18 17:30
2024/09/19 17:30
2024/09/19 17:30
2024/09/24 17:30
2024/09/26 17:30
2024/09/25 17:30

毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日

送電線
送電線
送電線
送電線
送電線
送電線
送電線

0814693

四国

2024/09/27 08:00

2024/09/27 17:00

単日

井川ＳＳ

0814702081470308147070814708
0814709

四国
四国
四国
四国
四国

2024/10/02 08:30
2024/10/02 08:30
2024/10/07 08:30
2024/10/07 08:30
2024/10/07 08:40

2024/10/04 17:30
2024/10/04 17:30
2024/10/11 17:30
2024/10/07 17:30
2024/10/07 17:20

毎日
毎日
毎日
単日
単日

送電線
送電線
送電線
送電線
東予ＳＳ

0814718

四国

2024/10/10 08:30

2024/10/10 12:30

単日

高知ＳＳ

0814719

四国

2024/10/10 12:30

2024/10/10 17:30

単日

高知ＳＳ

08140020814003四国
四国

2024/10/15 08:30
2024/10/15 08:30

2024/10/15 17:30
2024/10/15 17:30

単日
単日

本川ＰＳ
本川ＰＳ

停電区間（停電設備）
高知幹線２Ｌ
西条線２Ｌ
本川線１Ｌ
大洲南幹線２Ｌ
大洲南幹線２Ｌ
大洲南幹線２Ｌ
川内幹線１Ｌ
川内幹線１Ｌ高知幹線１Ｌ高知幹線１Ｌ
川内幹線２Ｌ
川内幹線２Ｌ高知幹線２Ｌ高知幹線２Ｌ
新改高知線１Ｌ
大洲北幹線１Ｌ
大洲北幹線２Ｌ
大洲北幹線１Ｌ
大洲北幹線２Ｌ
大洲北幹線１Ｌ
大洲北幹線２Ｌ
大洲北幹線１Ｌ
大洲北幹線２Ｌ
大洲北幹線１Ｌ
大洲北幹線１Ｌ
三島西線１Ｌ
大洲北幹線２Ｌ
三島西線２Ｌ
新改高知線２Ｌ
四国中央東幹線１Ｌ
四国中央東幹線１Ｌ
四国中央東幹線１Ｌ
四国中央東幹線２Ｌ
四国中央東幹線２Ｌ
四国中央東幹線２Ｌ
吉野川線１Ｌ

新改幹線２Ｌ
新改幹線２Ｌ
本川線１Ｌ
西条線２Ｌ
本川線１Ｌ
新改高知線１Ｌ
新改高知線２Ｌ
本川線１Ｌ
高知幹線１Ｌ139

作業内容【高知 SS 187kV 甲乙 LS 取替】高知幹線 2L 甲乙 LS15-20 甲乙制御
ケーブル切替、総合試験
・簡易型避雷装置設置 東予 SS〜西条 SS 計 43 基・簡易型避雷装置設置 東予 SS〜No.6 計 7 基に伴う保安停止
圧縮接続管点検(クランプ)大洲南幹線 No.39，55，75，109，111，
113，122 計 7 基(14 個所)
大洲南幹線 2LGCB 細点･碍子清掃，L-LS 細点･碍子清掃，甲，乙 LS
普点，LPT 普点
大洲南幹線２Ｌ ＧＣＢ操作機構部ＯＨ修繕
・スペーサ補修 No.48〜50，57〜60，61〜63 計 14 径間・cct
・腕金塗装 No.66，68，69，70 計 4 基
高知幹線 No.46〜55 計 10 基 ダンパ補修
高知幹線 No.29，30 計 2 基 鉄塔腕金塗装
・スペーサ補修 No.48〜50，57〜60，61〜63 計 14 径間・cct
・腕金塗装 No.66，68，69，70 計 4 基
高知幹線 No.46〜55 計 10 基 ダンパ補修
高知幹線 No.29，30 計 2 基 鉄塔腕金塗装
新改高知線 No.35〜37，42，45，49〜50 計 7 基 架線金具補修
・腕金塗装 No.1，2，3，5，6，7 計 6 基
・腕金塗装 No.1，2，3，5，6，7 計 6 基
鉄塔塗装 大洲北幹線 No.81〜88，90 計 9 基
鉄塔塗装 大洲北幹線 No.81〜88，90 計 9 基
電線地線ダンパ補修 大洲北幹線 No.67，69〜72，75〜78，80 計 10基
電線地線ダンパ補修 大洲北幹線 No.67，69〜72，75〜78，80 計 10基
がいし補修 No.71，72，85，90，124 計 5 基がいし補修 No.79，80，82，122，123 計 5 基・臨時点検(架線金具点検)SS〜No39 計 40 基・ダンパ補修 No28〜39 計 12 基
三島西 1LGCB(細)，甲乙 L-LS(普，細)，L-PD(普)，三島西 1LGCB 共通欠陥対策･電装品修繕
・ダンパ補修 No28〜39 計 12 基
三島西線 2LGCB(細)，甲乙 L-LS(普，細)，L-PD(普)，LA(普)，三島西
2LGCB 共通欠陥対策･電装品修繕
新改高知線 No.35〜37，42，45，49〜50 計 7 基 架線金具補修
・腕金塗装 No.125，126，134，145，146 計 5 基
・腕金塗装（No.21，22)
鉄塔腕金塗装 No.57，59 計 2 基
・腕金塗装 No.125，126，134，145，146 計 5 基
・腕金塗装（No.21，22)
鉄塔腕金塗装 No.57，59 計 2 基
吉野川線 1LGCB 細密点検、吉野川線 1LLS 細密点検、吉野川線
1LLS 普通点検、吉野川線 1LP ｹｰﾌﾞﾙ普通点検、吉野川線 1LLA 普通
点検
新改幹線 No.76〜78，91〜96 計 9 基 初期点検
新改幹線 No.129 計 1 基 鉄塔腕金塗装
・腕金塗装 No.2（西条線併架），No.21，22 計 3 基
・腕金塗装 No.2（本川線併架） １基
本川線 1L GIS(普､細)､甲乙 LS(普)187kV 自動オシロ改造(N-FL 機能追加)に伴う制御ケーブル切替・確
認試験
187kV 自動オシロ改造(N-FL 機能追加)に伴う制御ケーブル切替・確
認試験
187kV 自動オシロ取替に伴う制御ケーブル切替・確認試験
187kV 自動オシロ取替に伴う制御ケーブル切替・確認試験

発電制約

申請区分
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0814716

四国

2024/10/15 08:30

2024/10/15 17:30

単日

高知ＳＳ

081472008147210813995
08139970814004
0814005

四国
四国
四国
四国
四国
四国

2024/10/16 08:30
2024/10/16 08:30
2024/10/21 08:30
2024/10/21 08:30
2024/10/21 08:30
2024/10/21 08:30

2024/10/18 17:30
2024/10/17 17:30
2024/10/21 17:30
2024/10/21 17:30
2024/10/21 17:30
2024/10/21 17:30

毎日
毎日
単日
単日
単日
単日

送電線
送電線
本川ＰＳ
本川ＰＳ
本川ＰＳ
本川ＰＳ

0814727

四国

2024/10/21 08:30

2024/10/21 17:30

単日

高知ＳＳ

08147310814740081474308148520815094081474908147500814854081475708147610814855081477008148560814771

四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国
四国

2024/10/22 08:40
2024/10/30 08:30
2024/10/31 08:30
2024/11/01 07:30
2024/11/07 08:40
2024/11/11 08:30
2024/11/11 08:30
2024/11/12 07:30
2024/11/13 08:00
2024/11/17 08:00
2024/11/21 08:30
2024/11/22 08:30
2024/11/22 08:30
2024/11/22 09:00

2024/10/22 17:20
2024/10/30 17:30
2024/10/31 17:30
2024/11/08 17:30
2024/11/07 17:20
2024/11/19 17:30
2024/11/19 17:30
2024/11/19 17:30
2024/11/15 17:30
2024/11/19 17:30
2024/11/21 17:30
2024/11/30 17:30
2024/11/22 17:30
2024/11/30 17:00

単日
単日
単日
毎日
単日
連続
連続
毎日
毎日
毎日
単日
連続
単日
連続

東予ＳＳ
大洲ＳＳ
大洲ＳＳ
送電線
西条ＳＳ
送電線
送電線
送電線
送電線
送電線
大洲ＳＳ
送電線
大洲ＳＳ
送電線

0814782

四国

2024/11/26 08:30

2024/11/26 17:30

単日

香川ＳＳ

0815095
0814786

四国
四国

2024/11/26 08:30
2024/11/27 08:30

2024/11/26 17:30
2024/11/27 17:30

単日
単日

作業箇所(作業設備)

讃岐ＳＳ
香川ＳＳ

0815096四国

2024/11/27 08:30

2024/11/27 17:30

単日

讃岐ＳＳ

0814791

四国

2024/12/03 08:30

2024/12/26 17:30

連続

送電線

0814857081485808148590814860

四国
四国
四国
四国

2024/12/09 08:00
2024/12/09 08:00
2024/12/16 08:00
2024/12/16 08:00

2024/12/11 17:30
2024/12/11 17:30
2024/12/18 17:30
2024/12/18 17:30

毎日
毎日
毎日
毎日

送電線
送電線
送電線
送電線

0814800

四国

2025/01/07 08:30

2025/01/31 17:30

連続

送電線

081480308148610814804
081486208140420815099

四国
四国
四国
四国
四国
四国

2025/03/03 08:00
2025/03/03 08:00
2025/03/10 08:00
2025/03/10 08:00
2025/03/18 08:30
2025/03/19 08:30

2025/03/07 17:30
2025/03/07 17:30
2025/03/14 17:30
2025/03/14 17:30
2025/03/18 17:30
2025/03/19 17:30

毎日
毎日
毎日
毎日
単日
単日

送電線
送電線
送電線
送電線
本川ＰＳ
本川ＰＳ

停電区間（停電設備）
高知幹線１Ｌ
新改幹線１Ｌ
新改幹線１Ｌ
本川線２Ｌ
高知幹線２Ｌ
本川線２Ｌ
高知幹線２Ｌ高知幹線２Ｌ
本川線２Ｌ
大洲北幹線１Ｌ
大洲北幹線２Ｌ
広見線１Ｌ
松山東線１Ｌ
松山幹線１Ｌ
川内幹線１Ｌ
広見線２Ｌ
香川線１Ｌ
香川線２Ｌ
広見線１Ｌ
松山幹線２Ｌ
広見線２Ｌ
川内幹線２Ｌ
香川線１Ｌ
香川線１Ｌ
香川線２Ｌ
香川線２Ｌ
川内幹線２Ｌ
高松線１Ｌ
高松線３Ｌ
高松線２Ｌ
高松線４Ｌ
川内幹線１Ｌ吉野川線１Ｌ
麻線１Ｌ
吉野川線２Ｌ
麻線２Ｌ
高知幹線２Ｌ
本川線２Ｌ

140

作業内容
187kV 自動オシロ改造(N-FL 機能追加)に伴う制御ケーブル切替・確
認試験
新改幹線 No.76〜78，91〜96 計 9 基 初期点検
新改幹線 No.129 計 1 基 鉄塔腕金塗装
TK0239(187kV 乙 VT 細密点検)に伴う本川線 2L 関連停止
TK0239(187kV 乙 VT 細密点検)に伴う高知幹線 2L 関連停止
187kV 自動オシロ取替に伴う制御ケーブル切替・確認試験
187kV 自動オシロ取替に伴う制御ケーブル切替・確認試験
187kV 自動オシロ改造(N-FL 機能追加)に伴う制御ケーブル切替・確
認試験
本川線 2L GIS(普､細)､甲乙 LS(普)大洲北幹線 1LGIS 細点，P ｹｰﾌﾞﾙ普点
大洲北幹線 2LGIS 細点，P ｹｰﾌﾞﾙ普点
・腕金塗装 No.87〜90 計 4 基
松山東線 1L 区画鳥害対策修繕
がいし取替 松山幹線 No.2，3(川内幹線 No.3，4 併架) 計 2 基
がいし取替 川内幹線 No.3，4(松山幹線 No.2，3 併架) 計 2 基
・腕金塗装 No.87〜90 計 4 基
・腕金塗装（No.28〜32:5 基)・腕金塗装（No.28〜32:5 基)
広見線 1LGIS 細点，P ｹｰﾌﾞﾙ普点がいし取替 松山幹線 No.2，3(川内幹線 No.3，4 併架) 計 2 基
広見線 2LGIS 細点，P ｹｰﾌﾞﾙ普点がいし取替 川内幹線 No.3，4(松山幹線 No.2，3 併架) 計 2 基【香川線 TRL 更新対応】通信設備〜香川線 1L ICr 制御ケーブル切替，確認試験
【香川線 TRL 更新対応】通信設備〜香川線 1L ICr 制御ケーブル切替，確認試験
【香川線 TRL 更新対応】通信設備〜香川線 2L ICr 制御ケーブル切替，確認試験
【香川線 TRL 更新対応】通信設備〜香川線 2L ICr 制御ケーブル切替，確認試験
川内幹線１９他建替(新設 No.20 鉄塔組立，No.18〜No.21 移線(TACR
330，IACSR 79)および検相・絶縁抵抗測定および絶縁耐力試験)・腕金塗装（No.24，25，27，28，41，46:6 基)・腕金塗装（No.24，25，27，28，41，46:6 基)・腕金塗装（No.24，25，27，28，41，46:6 基)・腕金塗装（No.24，25，27，28，41，46:6 基 9
川内幹線 19 他建替(既設 No.20 鉄塔解体，No.18〜No.21 移線(TACSR
330，IACSR79)および検相・絶縁抵抗測定および絶縁耐力試験)・腕金塗装（No.12〜16)
・腕金塗装（No.12〜16，25〜28:9 基）・腕金塗装（N.12〜16:5 基)・腕金塗装（No.12〜16，25〜28:9 基）
高知幹線 2L GIS 細密点検
本川線 2L GIS 細密点検

発電制約

申請区分
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新
更新

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0922505

エリア
九州

作業開始日時2023/03/13 08:30

作業終了日時2023/04/27 17:30

停止区分
連続

作業箇所(作業設備)

0927203九州

2023/04/04 08:30

2023/04/05 17:30

毎日

220kV 大分北線 1L

0926683
0927177

九州
九州

2023/04/04 09:00
2023/04/04 09:00

2023/04/04 17:00
2023/04/04 17:00

単日
単日

220kV 大分北線 1L[予防停止]
北九州 ss0927202九州

2023/04/04 09:00

2023/04/05 17:00

毎日

220kV 大分北線 1L

都城 ss

0927253九州

2023/04/04 09:00

2023/04/04 17:00

単日

北九州 ss092727809272790925920九州
九州
九州

2023/04/04 09:00
2023/04/04 09:00
2023/04/05 08:00

2023/04/05 17:00
2023/04/05 17:00
2023/04/05 19:00

毎日
毎日
単日

220kV 大分北線 1L
220kV 大分北線 1L
220kV 海崎線 1L

0925926

九州

2023/04/05 08:00

2023/04/05 19:00

単日

海崎 ss

0927592九州

2023/04/05 14:10

2023/04/05 17:50

単日

海崎 ss

0927205九州

2023/04/06 08:30

2023/04/07 17:30

毎日

220kV 大分北線 2L

停電区間（停電設備）
220kV 都城線 1L
220kV 大分北線 1L

220kV 大分北線 1L[予防停止]
北九州 ss ２０−２６０
220kV 大分北線 1L
北九州 ss ２０−２６０
220kV 大分北線 1L
220kV 大分北線 1L
220kV 海崎線 1L
220kV 海崎線 1L/海崎 ss ２０−５０/海崎 ss 海崎
ss 220kV 海崎線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ） [ロック]/海崎 ss 海崎 ss 220kV 海崎線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）[ロック]/海崎 ss 海崎 ss 海崎 ss ２２０ｋＶＢＰ盤（２０−５０関係） [ロック]/海崎 ss 海崎 ss 電気所サーバ入出力架 220kV 海崎 1L [ロック]/海崎 ss 海
崎 ss 220kV 自動オシロ送信盤 20-50 [ロック]海崎 ss 220kV 海崎線 1L ４３ＲＣＡ[ロック]/海崎 ss
220kV 海崎線 1L ４３ＲＣＢ[ロック]/海崎 ss ２２０ｋ
Ｖ１号母線/海崎 ss ２０Ｔ−１０/海崎 ss 海崎 ss
220kVＢＵ盤 ４３ＢＫＨ「仮保護」/海崎 ss 海崎 ss
電気所サーバ入出力架 220kV ＃１ＢＰＤ「ロック」
220kV 大分北線 2L

220kV 大分北線 2L/豊前 ss ２０−６０0926496九州

2023/04/06 09:00

2023/04/06 17:00

単日

豊前 ss

0926687九州

2023/04/06 09:00

2023/04/07 17:00

毎日

220kV 大分北線 2L[予防停止]

0927204九州

2023/04/06 09:00

2023/04/07 17:00

毎日

220kV 大分北線 2L

0927256
0927280
09272810927177

九州
九州
九州
九州

2023/04/06 09:00
2023/04/06 09:00
2023/04/06 09:00
2023/04/07 09:00

2023/04/06 17:00
2023/04/07 17:00
2023/04/07 17:00
2023/04/07 17:00

単日
毎日
毎日
単日

豊前 ss
220kV 大分北線 2L
220kV 大分北線 2L
北九州 ss0927253九州

2023/04/07 09:00

2023/04/07 17:00

単日

北九州 ss

作業内容
都城ｓｓ 増強工事を実施する。
【2022 年度からの流れ込み分】◆鉄塔防錆修繕(塗装)を行う。
ｏ大分幹線
・167,169,175 計 3 基。
地線付属品他補修【直営】(220kV 大分幹線 1L 予防停止)[2023 年度]
北九州ｓｓ ２０−２０ 老朽更新
・鉄塔防錆 ・90、92、93、94 計：4 基（
・93：篠原安心院線併架）
北九州ｓｓ ２０−２０ＣＢほか取替工事のうち２０−２２〜ＴＢ４間アルミ
パイプ採寸、取付
大分北線鉄塔防錆修繕工事(1L)【2022 年度延期分】
大分幹線外鉄塔防錆修繕工事[2022 年度](220kV 大分幹線 1L)
海崎 ss 20-50ＣＢほか取替工事に伴うジャンパ開閉修繕工事（1L）
海崎ｓｓ ２０−５０ＣＢほか取替工事（LPD 移設）

220kV 大分北線 2L/豊前 ss ２０−６０
220kV 大分北線 2L
220kV 大分北線 2L
北九州 ss ２０−２６０
北九州 ss ２０−２６０

141

申請区分
変更
新規
変更
新規
新規
変更
変更
変更
変更

変更

海崎ｓｓ２０−５０ＣＢほか取替工事(LPD 移設に伴う試充電試験)
新規【2022 年度からの流れ込み分】◆鉄塔防錆修繕(塗装)を行う。
ｏ大分幹線
・167,169,175 計 3 基。
豊前ｓｓ ２０−６０ 赤相 碍洗ノズル目詰まり修繕を行う。
【作業内容】
１．修繕前放水試験
２．目詰まり修繕
３．フラッシング
４．修繕後放水試験

220kV 大分北線 2L[予防停止]
220kV 大分北線 2L

発電制約※放水試験及びフラッシングは、行橋工務所の対応をお願いします。
地線付属品他補修【直営】(220kV 大分幹線 2L 予防停止)[2023 年度]
・鉄塔防錆 ・90、92、93、94 計：4 基（
・93：篠原安心院線併架）
豊前ｓｓ ２０−６３ 引留碍洗ノズル目詰まり修繕を行う。
大分北線鉄塔防錆修繕工事(2L)【2022 年度延期分】
大分幹線外鉄塔防錆修繕工事[2022 年度](220kV 大分幹線 2L)
北九州ｓｓ ２０−２０ 老朽更新
北九州ｓｓ ２０−２０ＣＢほか取替工事のうち２０−２２〜ＴＢ４間アルミ
パイプ採寸、取付

新規

変更

変更
新規
変更
変更
変更
新規
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0926575

九州

2023/04/09 09:00

2023/04/14 17:00

連続

東九州 ss0924372九州

2023/04/10 09:00

2023/04/14 17:00

連続

中央 ss

0924437

九州

2023/04/10 09:00

2023/04/15 17:00

連続作業箇所(作業設備)

東九州 ss0924692九州

2023/04/10 09:00

2023/05/16 17:00

連続

大分 ss

0924891九州

2023/04/10 09:00

2023/04/14 17:00

連続

中央 ss

停電区間（停電設備）
500kV 日 向 幹 線 1L (2022/06 運 開 )/ 東 九 州 ss
500kV 日向幹線 1L (2022/06 運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/東九州 ss 500kV 日向幹線 1L (2022/06 運開)
ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/東九州 ss ５０−３０ (2022/06 運開)[加圧停止]/東九州 ss ５００ｋＶ 自動オシロ [ロック]/東九州 ss ５００ｋＶＰＴ自動切替盤（日向幹線１Ｌ）/東九州 ss 制御端末（日向幹線１Ｌ） [ロック]/東九州 ss ５００ｋＶＢＰ＋ＬＢ盤（Ａ）（日向幹線１Ｌ） [ロック]/東九州 ss ５００ｋＶＢＰ＋ＬＢ盤（Ｂ）（日向幹線
１Ｌ） [ロック]/東九州 ss 500kVＰＱＶＦ測定装置
50-30CT2 次 [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置
(A)343JA [ ロ ッ ク ]/ 東 九 州 ss SSC 起 動 装 置(B)343JB [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置（A)5030CT プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置
（A)50-30CT プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置（B)50-30CT プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置（B)50-30CT プラグ [ロック]/東九州 ss 500kV
同期表示切替盤 50-30CT プラグ [ロック]中央 ss ５００ｋＶ１号母線/中央 ss ５００ｋＶ３号母線/中央 ss ５０Ｔ−３０(＃１，＃３母線連絡用)[加圧停止]500kV 日 向 幹 線 1L (2022/06 運 開 )/ 東 九 州 ss
500kV 日向幹線 1L (2022/06 運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/東九州 ss 500kV 日向幹線 1L (2022/06 運開)
ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/東九州 ss ５０−３０ (2022/06 運開)[加圧停止]/東九州 ss ５００ｋＶ 自動オシロ [ロック]/東九州 ss ５００ｋＶＰＴ自動切替盤（日向幹線１Ｌ）/東九州 ss 制御端末（日向幹線１Ｌ） [ロック]/東九州 ss ５００ｋＶＢＰ＋ＬＢ盤（Ａ）（日向幹線１Ｌ） [ロック]/東九州 ss ５００ｋＶＢＰ＋ＬＢ盤（Ｂ）（日向幹線
１Ｌ） [ロック]/東九州 ss 500kVＰＱＶＦ測定装置
50-30CT2 次 [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置
(A)343JA [ ロ ッ ク ]/ 東 九 州 ss SSC 起 動 装 置(B)343JB [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置（A)5030CT プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置
（A)50-30CT プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置（B)50-30CT プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置（B)50-30CT プラグ [ロック]/東九州 ss 500kV
同期表示切替盤 50-30CT プラグ [ロック]220kV 大分南線 2L/大分 ss ２０−８０[加圧停止]/大分 ss 220kV 大分南線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/大分 ss
220kV 大分南線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/大分 ss ＳＳＣ
遮断装置（Ｂ）（20-80 関係） [ロック]/大分 ss 220kV
母線保護装置（20-80 関係） [ロック]/大分 ss ＳＳＣ
遮断装置（Ａ）（20-80 関係） [ロック]中央 ss ５００ｋＶ１号母線/中央 ss ５００ｋＶ３号母線/中央 ss ５０Ｔ−３０(＃１，＃３母線連絡用)[加圧停
止]

142

作業内容
東九州ｓｓ他保護・制御装置取替工事のうち制御装置取替［日向幹線
１Ｌ関係］

発電制約

申請区分

変更

中央 ss５００ｋＶ ＧＩＳフランジ外装他修繕工事（50T-30）
新規
東九州ｓｓ他保護・制御装置取替工事のうち制御装置取替［日向幹線
１Ｌ関係］

新規

大分ｓｓ ２０−８０ＣＢ取替工事（系給）
新規

中央 ss５００ｋＶ ＧＩＳフランジ外装他修繕工事（50T-30）
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時停止区分

0924956

九州

2023/04/10 09:00

2023/04/15 17:00

連続作業箇所(作業設備)

東九州 ss0925211九州

2023/04/10 09:00

2023/05/16 17:00

連続

大分 ss

0926041九州

2023/04/10 09:00

2023/04/14 17:00

連続

中央 ss

0926106

0926361九州

九州

2023/04/10 09:00

2023/04/10 09:00

2023/04/15 17:00

2023/05/16 17:00

連続

連続

東九州 ss大分 ss

0926830

九州

2023/04/10 09:00

2023/05/16 17:00

連続

大分 ss

0927133

九州

2023/04/11 08:30

2023/04/13 17:30

毎日

都城 ss

停電区間（停電設備）
500kV 日 向 幹 線 1L (2022/06 運 開 )/ 東 九 州 ss
500kV 日向幹線 1L (2022/06 運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/東九州 ss 500kV 日向幹線 1L (2022/06 運開)
ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/東九州 ss ５０−３０ (2022/06 運開)[加圧停止]/東九州 ss ５００ｋＶ 自動オシロ [ロック]/東九州 ss ５００ｋＶＰＴ自動切替盤（日向幹線１Ｌ）/東九州 ss 制御端末（日向幹線１Ｌ） [ロック]/東九州 ss ５００ｋＶＢＰ＋ＬＢ盤（Ａ）（日向幹線１Ｌ） [ロック]/東九州 ss ５００ｋＶＢＰ＋ＬＢ盤（Ｂ）（日向幹線
１Ｌ） [ロック]/東九州 ss 500kVＰＱＶＦ測定装置
50-30CT2 次 [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置
(A)343JA [ ロ ッ ク ]/ 東 九 州 ss SSC 起 動 装 置(B)343JB [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置（A)5030CT プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置
（A)50-30CT プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置（B)50-30CT プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置（B)50-30CT プラグ [ロック]/東九州 ss 500kV
同期表示切替盤 50-30CT プラグ [ロック]220kV 大分南線 2L/大分 ss ２０−８０[加圧停止]/大分 ss 220kV 大分南線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/大分 ss
220kV 大分南線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/大分 ss ＳＳＣ
遮断装置（Ｂ）（20-80 関係） [ロック]/大分 ss 220kV
母線保護装置（20-80 関係） [ロック]/大分 ss ＳＳＣ
遮断装置（Ａ）（20-80 関係） [ロック]中央 ss ５００ｋＶ１号母線/中央 ss ５００ｋＶ３号母線/中央 ss ５０Ｔ−３０(＃１，＃３母線連絡用)[加圧停止]500kV 日 向 幹 線 1L (2022/06 運 開 )/ 東 九 州 ss
500kV 日向幹線 1L (2022/06 運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/東九州 ss 500kV 日向幹線 1L (2022/06 運開)
ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/東九州 ss ５０−３０ (2022/06 運開)[加圧停止]/東九州 ss ５００ｋＶ 自動オシロ [ロック]/東九州 ss ５００ｋＶＰＴ自動切替盤（日向幹線１Ｌ）/東九州 ss 制御端末（日向幹線１Ｌ） [ロック]/東九州 ss ５００ｋＶＢＰ＋ＬＢ盤（Ａ）（日向幹線１Ｌ） [ロック]/東九州 ss ５００ｋＶＢＰ＋ＬＢ盤（Ｂ）（日向幹線
１Ｌ） [ロック]/東九州 ss 500kVＰＱＶＦ測定装置
50-30CT2 次 [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置
(A)343JA [ ロ ッ ク ]/ 東 九 州 ss SSC 起 動 装 置(B)343JB [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置（A)5030CT プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置
（A)50-30CT プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置（B)50-30CT プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置（B)50-30CT プラグ [ロック]/東九州 ss 500kV
同期表示切替盤 50-30CT プラグ [ロック]220kV 大分南線 2L/大分 ss ２０−８０[加圧停止]/大分 ss 220kV 大分南線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/大分 ss
220kV 大分南線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/大分 ss ＳＳＣ
遮断装置（Ｂ）（20-80 関係） [ロック]/大分 ss 220kV
母線保護装置（20-80 関係） [ロック]/大分 ss ＳＳＣ
遮断装置（Ａ）（20-80 関係） [ロック]220kV 大分南線 2L/大分 ss ２０−８０[加圧停止]/大分 ss 220kV 大分南線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/大分 ss
220kV 大分南線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/大分 ss ＳＳＣ
遮断装置（Ｂ）（20-80 関係） [ロック]/大分 ss 220kV
母線保護装置（20-80 関係） [ロック]/大分 ss ＳＳＣ
遮断装置（Ａ）（20-80 関係） [ロック]220kV 都城線 1L/都城 ss 220kV 都城線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/都城 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]
143

作業内容
東九州ｓｓ他保護・制御装置取替工事のうち制御装置取替［日向幹線
１Ｌ関係］

発電制約

申請区分

新規

大分ｓｓ ２０−８０ＣＢ取替工事（系給）
新規

中央 ss５００ｋＶ ＧＩＳフランジ外装他修繕工事（50T-30）
新規
東九州ｓｓ他保護・制御装置取替工事のうち制御装置取替［日向幹線
１Ｌ関係］

新規

大分ｓｓ ２０−８０ＣＢ取替工事（系給）
新規

大分ｓｓ ２０−８０ＣＢ取替工事（系給）
変更

都城 ss 220kV 都城線１L(A)PCM＋DZ 動作試験（研修）を実施する。

変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時停止区分

0924706

九州

2023/04/11 09:00

2023/04/11 17:00

単日

西大分 ss

作業箇所(作業設備)

0924708九州

2023/04/11 09:00

2023/04/11 17:00

単日

西大分 ss0924709九州

2023/04/11 09:00

2023/04/11 17:00

単日

西大分 ss0925225

九州

2023/04/11 09:00

2023/04/11 17:00

単日

西大分 ss0925227九州

2023/04/11 09:00

2023/04/11 17:00

単日

西大分 ss0925228九州

2023/04/11 09:00

2023/04/11 17:00

単日

西大分 ss0926375

九州

2023/04/11 09:00

2023/04/11 17:00

単日

西大分 ss0926377九州

2023/04/11 09:00

2023/04/11 17:00

単日

西大分 ss0926378九州

2023/04/11 09:00

2023/04/11 17:00

単日

西大分 ss0926844九州

2023/04/11 09:00

2023/04/11 17:00

単日

西大分 ss0926846九州

2023/04/11 09:00

2023/04/11 17:00

単日

西大分 ss0926847

九州

2023/04/11 09:00

2023/04/11 17:00

単日

西大分 ss0927229九州

2023/04/11 09:30

2023/04/12 17:30

毎日

高野 sws0927539九州

2023/04/11 09:30

2023/04/13 17:30

毎日

高野 sws0922713九州

2023/04/11 10:00

2023/04/14 17:00

連続

木佐木 ss

0920527九州

2023/04/13 13:30

2023/04/14 17:30

連続

住吉 ss

0926894

九州

2023/04/13 13:30

2023/04/14 17:30

連続

住吉 ss

0924115九州

2023/04/14 08:00

2023/04/25 18:00

連続

220kV 西谷門司線 1L

停電区間（停電設備）
220kV 大分南線 2L/西大分 ss ２０−８０[加圧停止]/
西大分 ss 西大分 ss 大分南線線２L４３JK [ロック]220kV 大分南線 2L/西大分 ss ２０−８０[加圧停止]
220kV 大分南線 2L/西大分 ss ２０−８０[加圧停止]
220kV 大分南線 2L/西大分 ss ２０−８０[加圧停止]/
西大分 ss 西大分 ss 大分南線線２L４３JK [ロック]220kV 大分南線 2L/西大分 ss ２０−８０[加圧停止]
220kV 大分南線 2L/西大分 ss ２０−８０[加圧停止]
220kV 大分南線 2L/西大分 ss ２０−８０[加圧停止]/
西大分 ss 西大分 ss 大分南線線２L４３JK [ロック]220kV 大分南線 2L/西大分 ss ２０−８０[加圧停止]
220kV 大分南線 2L/西大分 ss ２０−８０[加圧停止]
220kV 大分南線 2L/西大分 ss ２０−８０[加圧停止]/
西大分 ss 西大分 ss 大分南線線２L４３JK [ロック]220kV 大分南線 2L/西大分 ss ２０−８０[加圧停止]
220kV 大分南線 2L/西大分 ss ２０−８０[加圧停止]
高野 sws ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]/220kV 都
城線 1L/高野 sws 220kV 都城線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）
220kV 都城線 1L/高野 sws 220kV 都城線 1L ＰＣ
Ｍ＋ＤＺ（Ａ）
木佐木 ss 220kV 北佐賀木佐木線 1L [予防停止]
220kV 東福岡住吉線 3L (2022/06 運開)

220kV 東福岡住吉線 3L (2022/06 運開)

220kV 西谷門司線 1L

0926576

九州

2023/04/16 09:00

2023/04/21 17:00

連続

東九州 ss0926513九州

2023/04/17 08:00

2023/04/21 18:00

連続

中央 ss

500kV 日 向 幹 線 2L (2022/06 運 開 )/ 東 九 州 ss
500kV 日向幹線 2L (2022/06 運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/東九州 ss 500kV 日向幹線 2L (2022/06 運開)
ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/東九州 ss ５０−４０[加圧停止]/東九州 ss ５００ｋＶ 自動オシロ [ロック]/東九州 ss ５
００ｋＶＰＴ自動切替盤 （日向幹線２Ｌ） [ロック]/東九州 ss 制御端末（日向幹線２Ｌ関係） [ロック]/東九州 ss ５００ｋＶＢＰ＋ＬＢ盤（Ａ）（日向幹線２Ｌ） [ロッ
ク]/東九州 ss ５００ｋＶＢＰ＋ＬＢ盤（Ｂ）（日向幹線２Ｌ） [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置（A)50-40CT
プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置（A)5040CT プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置
（B)50-40CT プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置（B)50-40CT プラグ [ロック]/東九州 ss 500kV 同期表示切替盤 50-40CT2 次プラグ [ロック]/東九州
ss 500kVＰＱＶＦ測定装置 50-40CT2 次プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置(A)443JA [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置(B)443JB [ロック]中央 ss ５００ｋＶ２号母線/中央 ss ５００ｋＶ４号母線/中央 ss ５０Ｔ−４０(＃２，＃４母線連絡用)[加圧停止]/中央 ss ５００ｋＶ３号 主要変圧器
144

作業内容
西大分 ss ２０−８３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検

発電制約

申請区分

制約有

新規

西大分 ss ２０−８３ ＬＰＤ コンデンサー形計器用変圧器外部点検
西大分 ss ２２０ｋＶ大分幹線２Ｌ（大分南線）（Ｐ１０２〜Ｐ１０３） 屋外
鉄構外部点検西大分 ss ２０−８３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検

制約有

新規

制約有

新規

制約有

新規

西大分 ss ２０−８３ ＬＰＤ コンデンサー形計器用変圧器外部点検
西大分 ss ２２０ｋＶ大分幹線２Ｌ（大分南線）（Ｐ１０２〜Ｐ１０３） 屋外
鉄構外部点検西大分 ss ２０−８３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検

制約有

新規

制約有

新規

制約有

新規

西大分 ss ２０−８３ ＬＰＤ コンデンサー形計器用変圧器外部点検
西大分 ss ２２０ｋＶ大分幹線２Ｌ（大分南線）（Ｐ１０２〜Ｐ１０３） 屋外
鉄構外部点検西大分 ss ２０−８３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検

制約有

新規

制約有

新規

制約有

変更

西大分 ss ２０−８３ ＬＰＤ コンデンサー形計器用変圧器外部点検
西大分 ss ２２０ｋＶ大分幹線２Ｌ（大分南線）（Ｐ１０２〜Ｐ１０３） 屋外
鉄構外部点検高野 sws 220kV 都城線１L(A)PCM＋DZ 動作試験（研修）を実施す
る。

制約有

変更

制約有

変更
新規

高野 sws 220kV 都城線１L(A)PCM＋DZ 動作試験（研修）を実施する。
線下作業に伴う予防停止
3 号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：東福岡 ss〜・15（3.7km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2
3 号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：東福岡 ss〜・15（3.7km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2
500kV 関門連系線（電発）送電線補修工事(電源開発工事)
１がいし装置取替 ２架線金具ボルト取替 ３電線圧縮接続部補修 ４
鉄塔部材取替 ５鉄塔防錆塗装 ６電線付属品類点検
東九州ｓｓ他保護・制御装置取替工事のうち制御装置取替［日向幹線
２Ｌ関係］

新規
変更
更新

変更

変更

制約有

変更

中央 ss５００ｋＶ ＧＩＳフランジ外装他修繕工事（50T-40）
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0924375

九州

2023/04/17 09:00

2023/04/21 17:00

連続作業箇所(作業設備)
中央 ss

0924438

九州

2023/04/17 09:00

2023/04/22 17:00

連続

東九州 ss0924894

九州

2023/04/17 09:00

2023/04/21 17:00

連続

中央 ss

0924957

九州

2023/04/17 09:00

2023/04/22 17:00

連続

東九州 ss0926044九州

2023/04/17 09:00

2023/04/21 17:00

連続

中央 ss

停電区間（停電設備）
中央 ss ５００ｋＶ２号母線/中央 ss ５０Ｔ−４０(＃２，＃４母線連絡用)[加圧停止]/中央 ss ５００ｋＶ４号母線
500kV 日 向 幹 線 2L (2022/06 運 開 )/ 東 九 州 ss
500kV 日向幹線 2L (2022/06 運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/東九州 ss 500kV 日向幹線 2L (2022/06 運開)
ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/東九州 ss ５０−４０[加圧停止]/東九州 ss ５００ｋＶ 自動オシロ [ロック]/東九州 ss ５
００ｋＶＰＴ自動切替盤 （日向幹線２Ｌ） [ロック]/東九州 ss 制御端末（日向幹線２Ｌ関係） [ロック]/東九州 ss ５００ｋＶＢＰ＋ＬＢ盤（Ａ）（日向幹線２Ｌ） [ロッ
ク]/東九州 ss ５００ｋＶＢＰ＋ＬＢ盤（Ｂ）（日向幹線２Ｌ） [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置（A)50-40CT
プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置（A)5040CT プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置
（B)50-40CT プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置（B)50-40CT プラグ [ロック]/東九州 ss 500kV 同期表示切替盤 50-40CT2 次プラグ [ロック]/東九州
ss 500kVＰＱＶＦ測定装置 50-40CT2 次プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置(A)443JA [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置(B)443JB [ロック]中央 ss ５００ｋＶ２号母線/中央 ss ５０Ｔ−４０(＃２，＃４母線連絡用)[加圧停止]/中央 ss ５００ｋＶ４号母線
500kV 日 向 幹 線 2L (2022/06 運 開 )/ 東 九 州 ss
500kV 日向幹線 2L (2022/06 運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/東九州 ss 500kV 日向幹線 2L (2022/06 運開)
ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/東九州 ss ５０−４０[加圧停止]/東九州 ss ５００ｋＶ 自動オシロ [ロック]/東九州 ss ５
００ｋＶＰＴ自動切替盤 （日向幹線２Ｌ） [ロック]/東九州 ss 制御端末（日向幹線２Ｌ関係） [ロック]/東九州 ss ５００ｋＶＢＰ＋ＬＢ盤（Ａ）（日向幹線２Ｌ） [ロッ
ク]/東九州 ss ５００ｋＶＢＰ＋ＬＢ盤（Ｂ）（日向幹線２Ｌ） [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置（A)50-40CT
プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置（A)5040CT プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置
（B)50-40CT プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置（B)50-40CT プラグ [ロック]/東九州 ss 500kV 同期表示切替盤 50-40CT2 次プラグ [ロック]/東九州
ss 500kVＰＱＶＦ測定装置 50-40CT2 次プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置(A)443JA [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置(B)443JB [ロック]中央 ss ５００ｋＶ２号母線/中央 ss ５０Ｔ−４０(＃２，＃４母線連絡用)[加圧停止]/中央 ss ５００ｋＶ４号母
線

145

作業内容
中央 ss５００ｋＶ ＧＩＳフランジ外装他修繕工事（50T-40）

発電制約

申請区分
新規

東九州ｓｓ他保護・制御装置取替工事のうち制御装置取替［日向幹線
２Ｌ関係］

制約有

新規

中央 ss５００ｋＶ ＧＩＳフランジ外装他修繕工事（50T-40）
新規
東九州ｓｓ他保護・制御装置取替工事のうち制御装置取替［日向幹線
２Ｌ関係］

制約有

新規

中央 ss５００ｋＶ ＧＩＳフランジ外装他修繕工事（50T-40）
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0926107九州

2023/04/17 09:00

2023/04/22 17:00

連続

東九州 ss0922713九州

2023/04/17 10:00

2023/04/18 17:00

連続

木佐木 ss0922507九州

2023/04/18 08:00

2023/04/18 18:00

単日

都城 ss

0920688九州

2023/04/18 09:00

2023/04/19 17:00

毎日

220kV 長崎幹線 1L

09246320924633

0925151

九州

九州

九州

2023/04/18 09:30

2023/04/18 09:30

2023/04/18 09:30

2023/04/19 17:30

2023/04/19 17:30

2023/04/19 17:30

連続

連続

連続

作業箇所(作業設備)

古賀 ss

古賀 ss

古賀 ss

停電区間（停電設備）
500kV 日 向 幹 線 2L (2022/06 運 開 )/ 東 九 州 ss
500kV 日向幹線 2L (2022/06 運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/東九州 ss 500kV 日向幹線 2L (2022/06 運開)
ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/東九州 ss ５０−４０[加圧停止]/東九州 ss ５００ｋＶ 自動オシロ [ロック]/東九州 ss ５
００ｋＶＰＴ自動切替盤 （日向幹線２Ｌ） [ロック]/東九州 ss 制御端末（日向幹線２Ｌ関係） [ロック]/東九州 ss ５００ｋＶＢＰ＋ＬＢ盤（Ａ）（日向幹線２Ｌ） [ロッ
ク]/東九州 ss ５００ｋＶＢＰ＋ＬＢ盤（Ｂ）（日向幹線２Ｌ） [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置（A)50-40CT
プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置（A)5040CT プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置
（B)50-40CT プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 遮断装置（B)50-40CT プラグ [ロック]/東九州 ss 500kV 同期表示切替盤 50-40CT2 次プラグ [ロック]/東九州
ss 500kVＰＱＶＦ測定装置 50-40CT2 次プラグ [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置(A)443JA [ロック]/東九州 ss SSC 起動装置(B)443JB [ロック]木佐木 ss 220kV 北佐賀木佐木線 1L [予防停止]
220kV 都城線 1L[受電停止]/都城 ss ２２０ｋＶ１号母線/都城 ss ２２０ｋＶ２号 主要変圧器/都城 ss １１
０ｋＶ２号 ＮＧＲ/都城 ss ６−１２０[加圧停止]/都城
ss ２０−１２０[加圧停止]/都城 ss １０−１２０(２号主変３次)[加圧停止]
220kV 長崎幹線 1L
古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 2L/古賀 ss 220kV
北九州東福岡線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/若松 ss 220kV
北九州東福岡線 2L ４３ＣＢ[ロック]/若松 ss 220kV
北九州東福岡 線 1L ４ ３ＣＢ [ ロッ ク]/北九 州 ss
220kV 北九州東福岡線 2L ４３ＣＢ[ロック]/北九州
ss 220kV 北九州東福岡線 1L ４３ＣＢ[ロック]/東福岡 ss 220kV 北九州東福岡線 2L ４３ＣＢ[ロック]/東
福岡 ss 220kV 北九州東福岡線 1L ４３ＣＢ[ロック]/蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 2L ４３ＣＢ[ロック]/蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 1L ４３ＣＢ[ロック]/古賀 ss ２０−２０ [加圧停止]
古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 2L/古賀 ss ２０−２０ [加圧停止]/古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 2L
ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/若松 ss 220kV 北九州東福岡線 2L
４３ＣＡ[ロック]/蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 2L
４３ＣＡ[ロック]/東福岡 ss 220kV 北九州東福岡線
2L ４３ＣＡ[ロック]/北九州 ss 220kV 北九州東福岡
線 2L ４３ＣＡ[ロック]/若松 ss 220kV 北九州東福岡
線 1L ４３ＣＡ[ロック]/北九州 ss 220kV 北九州東福岡線 1L ４３ＣＡ[ロック]/東福岡 ss 220kV 北九州東
福岡線 1L ４３ＣＡ[ロック]/蒲田 sws 220kV 北九州
東福岡線 1L ４３ＣＡ[ロック]古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 2L/古賀 ss 220kV
北九州東福岡線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/若松 ss 220kV
北九州東福岡線 2L ４３ＣＢ[ロック]/若松 ss 220kV
北九州東福岡 線 1L ４ ３ＣＢ [ ロッ ク]/北九 州 ss
220kV 北九州東福岡線 2L ４３ＣＢ[ロック]/北九州
ss 220kV 北九州東福岡線 1L ４３ＣＢ[ロック]/東福岡 ss 220kV 北九州東福岡線 2L ４３ＣＢ[ロック]/東
福岡 ss 220kV 北九州東福岡線 1L ４３ＣＢ[ロック]/蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 2L ４３ＣＢ[ロック]/蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 1L ４３ＣＢ[ロック]/古賀 ss ２０−２０ [加圧停止]
146

作業内容
東九州ｓｓ他保護・制御装置取替工事のうち制御装置取替［日向幹線
２Ｌ関係］

線下作業に伴う予防停止
都城ｓｓ 増強工事を実施する。

発電制約

申請区分

制約有

新規

変更

変更

施工箇所

・10、17、18
古賀 ss ２２０ｋＶ北九州東福岡線２ＬＢ・ＤＺ盤 機能維持修繕

変更

新規

古賀 ss ２２０ｋＶ北九州東福岡線２ＬＡ・ＤＺ盤 機能維持修繕

新規

古賀 ss ２２０ｋＶ北九州東福岡線２ＬＢ・ＤＺ盤 機能維持修繕

新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0925152

九州

2023/04/18 09:30

2023/04/19 17:30

連続0926301九州

2023/04/18 09:30

2023/04/19 17:30

連続作業箇所(作業設備)

古賀 ss

古賀 ss

0926302九州

2023/04/18 09:30

2023/04/19 17:30

連続

古賀 ss

0920695

九州

2023/04/20 09:00

2023/04/21 17:00

毎日

220kV 長崎幹線 2L

0922507九州

2023/04/24 08:00

2023/04/24 18:00

単日

都城 ss

0924752

九州

2023/04/25 08:00

2023/04/25 19:00

単日

南熊本 ss0925271九州

2023/04/25 08:00

2023/04/25 19:00

単日

南熊本 ss092459309251120926262九州
九州
九州

2023/04/25 09:00
2023/04/25 09:00
2023/04/25 09:00

2023/04/25 17:00
2023/04/25 17:00
2023/04/25 17:00

単日
単日
単日

220kV 北九州東福岡線 2L
220kV 北九州東福岡線 2L
220kV 北九州東福岡線 2L

0926731九州

2023/04/25 09:00

2023/04/25 17:00

単日

若松 ss

0920311九州

2023/04/26 07:30

2023/04/26 18:30

単日

停電区間（停電設備）
古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 2L/古賀 ss ２０−２０ [加圧停止]/古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 2L
ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/若松 ss 220kV 北九州東福岡線 2L
４３ＣＡ[ロック]/蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 2L
４３ＣＡ[ロック]/東福岡 ss 220kV 北九州東福岡線
2L ４３ＣＡ[ロック]/北九州 ss 220kV 北九州東福岡
線 2L ４３ＣＡ[ロック]/若松 ss 220kV 北九州東福岡
線 1L ４３ＣＡ[ロック]/北九州 ss 220kV 北九州東福岡線 1L ４３ＣＡ[ロック]/東福岡 ss 220kV 北九州東
福岡線 1L ４３ＣＡ[ロック]/蒲田 sws 220kV 北九州
東福岡線 1L ４３ＣＡ[ロック]古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 2L/古賀 ss 220kV
北九州東福岡線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/若松 ss 220kV
北九州東福岡線 2L ４３ＣＢ[ロック]/若松 ss 220kV
北九州東福岡 線 1L ４ ３ＣＢ [ ロッ ク]/北九 州 ss
220kV 北九州東福岡線 2L ４３ＣＢ[ロック]/北九州
ss 220kV 北九州東福岡線 1L ４３ＣＢ[ロック]/東福岡 ss 220kV 北九州東福岡線 2L ４３ＣＢ[ロック]/東
福岡 ss 220kV 北九州東福岡線 1L ４３ＣＢ[ロック]/蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 2L ４３ＣＢ[ロック]/蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 1L ４３ＣＢ[ロック]/古賀 ss ２０−２０ [加圧停止]
古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 2L/古賀 ss ２０−２０ [加圧停止]/古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 2L
ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/若松 ss 220kV 北九州東福岡線 2L
４３ＣＡ[ロック]/蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 2L
４３ＣＡ[ロック]/東福岡 ss 220kV 北九州東福岡線
2L ４３ＣＡ[ロック]/北九州 ss 220kV 北九州東福岡
線 2L ４３ＣＡ[ロック]/若松 ss 220kV 北九州東福岡
線 1L ４３ＣＡ[ロック]/北九州 ss 220kV 北九州東福岡線 1L ４３ＣＡ[ロック]/東福岡 ss 220kV 北九州東
福岡線 1L ４３ＣＡ[ロック]/蒲田 sws 220kV 北九州
東福岡線 1L ４３ＣＡ[ロック]220kV 長崎幹線 2L
220kV 都城線 1L[受電停止]/都城 ss ２２０ｋＶ１号母線/都城 ss ２２０ｋＶ２号 主要変圧器/都城 ss １１
０ｋＶ２号 ＮＧＲ/都城 ss ６−１２０[加圧停止]/都城
ss ２０−１２０[加圧停止]/都城 ss １０−１２０(２号主変３次)[加圧停止]
南熊本 ss 220kV 南熊本緑川線 2L [受電停止]/南熊本 ss ２０−２０ [加圧停止]
南熊本 ss 220kV 南熊本緑川線 2L [受電停止]/南熊本 ss ２０−２０ [加圧停止]
220kV 北九州東福岡線 2L
220kV 北九州東福岡線 2L
220kV 北九州東福岡線 2L
若 松 ss 220kV 若 松 分 岐 線 2L ４ ３ Ｋ Ｈ [ 仮 保護]/220kV 北九州東福岡線 2L
南熊本 ss 220kV 南熊本緑川線 2L/南熊本 ss ２０−２０ [加圧停止]

作業内容
古賀 ss ２２０ｋＶ北九州東福岡線２ＬＡ・ＤＺ盤 機能維持修繕

九州

2023/04/26 07:30

2023/04/26 18:30

単日

南熊本 ss0924118

九州

2023/04/26 13:00

2023/04/26 14:00

単日

西谷 ss

申請区分

新規

古賀 ss ２２０ｋＶ北九州東福岡線２ＬＢ・ＤＺ盤 機能維持修繕

新規

古賀 ss ２２０ｋＶ北九州東福岡線２ＬＡ・ＤＺ盤 機能維持修繕

新規

施工箇所

・10、17、18
都城ｓｓ 増強工事を実施する。

変更

変更

南熊本 ss 20-21 PLS 外部点検
南熊本 ss 20-21 PLS 外部点検
東福岡新幹線
・4 鉄塔建替
東福岡新幹線
・4 鉄塔建替
東福岡新幹線
・4 鉄塔建替
東福岡新幹線
・4 鉄塔建替

新規
変更
新規
新規
新規
変更

南熊本 ss ２０−２３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検を行う。

南熊本 ss

0920312発電制約

更新

南熊本 ss 220kV 南熊本緑川線 2L/南熊本 ss ２０−２０ [加圧停止]
220kV 西谷３号線/西谷 ss 西谷 ss ２２０ｋＶ西谷３
Ｌ ＤＺ ４３ＫＨ「仮保護」 [ロック]147

THB6 型(ヒンジ部分解点検手入れ無し)
電磁弁パッキン取替無し
南熊本 ss ２０−２３ＬＰＤ コンデンサー形計器用変成器簡易点検を行う。
北九州ｓｓ ２０−２０ＣＢほか取替工事のうち試充電（２日目）（総制）

更新
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0922507九州

2023/04/27 07:00

2023/04/27 18:00

単日

都城 ss

0924485九州

2023/04/27 08:00

2023/04/27 18:00

単日

熊本 ss

0925004九州

2023/04/27 08:00

2023/04/27 18:00

単日

熊本 ss

0926154

九州

2023/04/27 08:00

2023/04/27 18:00

単日

熊本 ss

0924643九州

2023/04/27 09:00

2023/04/27 17:00

単日

山家 ss

0924651
092516209251700926312092632009267810927625

九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州

2023/04/27 09:00
2023/04/27 09:00
2023/04/27 09:00
2023/04/27 09:00
2023/04/27 09:00
2023/04/27 09:00
2023/04/27 09:00

2023/04/28 17:00
2023/04/27 17:00
2023/04/28 17:00
2023/04/27 17:00
2023/04/28 17:00
2023/04/27 17:00
2023/04/28 17:00

毎日
単日
毎日
単日
毎日
単日
毎日

作業箇所(作業設備)

山家 ss
山家 ss
山家 ss
山家 ss
山家 ss
山家 ss
山家 ss

0924641九州

2023/04/28 09:00

2023/06/12 18:00

連続

山家 ss

0925160

九州

2023/04/28 09:00

2023/06/12 18:00

連続

山家 ss

0926310九州

2023/04/28 09:00

2023/06/12 18:00

連続

山家 ss

0926779九州

2023/04/28 09:00

2023/06/12 18:00

連続

山家 ss

0927221九州

2023/05/01 08:10

2023/05/01 17:50

単日

山家 ss

0924622九州

2023/05/01 08:30

2023/05/01 17:30

単日槻田 sws0925141九州

2023/05/01 08:30

2023/05/01 17:30

単日槻田 sws

0926291九州

2023/05/01 08:30

2023/05/01 17:30

単日槻田 sws0927297九州

2023/05/01 09:00

2023/05/01 17:00

単日

山家 ss

09272200924652

九州
九州

2023/05/02 08:10
2023/05/02 09:00

2023/05/02 17:50
2023/05/02 17:00

単日
単日

山家 ss
山家 ss

停電区間（停電設備）
220kV 都城線 1L[受電停止]/都城 ss ２２０ｋＶ１号母線/都城 ss ２２０ｋＶ２号 主要変圧器/都城 ss １１
０ｋＶ２号 ＮＧＲ/都城 ss ６−１２０[加圧停止]/都城
ss ２０−１２０[加圧停止]/都城 ss １０−１２０(２号主変３次)[加圧停止]
熊本 ss 220kV 熊本南熊本線 2L/熊本 ss ２０−６０[加圧停止]
熊本 ss 220kV 熊本南熊本線 2L/熊本 ss ２０−６０[加圧停止]
熊本 ss 220kV 熊本南熊本線 2L/熊本 ss ２０−６０[加圧停止]
220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss ２０−６０[加圧停
止]
山家 ss ２２０ｋＶ２号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用)[加圧停止]
220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss ２０−６０[加圧停
止]
山家 ss ２２０ｋＶ２号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用)[加圧停止]
220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss ２０−６０[加圧停
止]
山家 ss ２２０ｋＶ２号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用)[加圧停止]
220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss ２０−６０[加圧停
止]
山家 ss ２２０ｋＶ２号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用)[加圧停止]
山家 ss 220kV 山家東福岡線 1L ＤＺ盤/山家 ss
220kV 山家東福岡線 1L ＰＣＭ（Ａ）/山家 ss 220kV
山家東福岡線 1L ＰＣＭ（Ｂ）/220kV 山家東福岡線
1L/山家 ss ２０−５０[加圧停止]
山家 ss 220kV 山家東福岡線 1L ＤＺ盤/山家 ss
220kV 山家東福岡線 1L ＰＣＭ（Ａ）/山家 ss 220kV
山家東福岡線 1L ＰＣＭ（Ｂ）/220kV 山家東福岡線
1L/山家 ss ２０−５０[加圧停止]
山家 ss 220kV 山家東福岡線 1L ＤＺ盤/山家 ss
220kV 山家東福岡線 1L ＰＣＭ（Ａ）/山家 ss 220kV
山家東福岡線 1L ＰＣＭ（Ｂ）/220kV 山家東福岡線
1L/山家 ss ２０−５０[加圧停止]
山家 ss 220kV 山家東福岡線 1L ＤＺ盤/山家 ss
220kV 山家東福岡線 1L ＰＣＭ（Ａ）/山家 ss 220kV
山家東福岡線 1L ＰＣＭ（Ｂ）/220kV 山家東福岡線
1L/山家 ss ２０−５０[加圧停止]
山家 ss ２２０ｋＶ２号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]
220kV 新小倉火力３号線 1L/槻田 sws ２０−３０/槻
田 sws ２２０ｋＶ１−３号 ＮＧＬ
220kV 新小倉火力３号線 1L/槻田 sws ２０−３０/槻
田 sws ２２０ｋＶ１−３号 ＮＧＬ
220kV 新小倉火力３号線 1L/槻田 sws ２０−３０/槻
田 sws ２２０ｋＶ１−３号 ＮＧＬ
山家 ss ２２０ｋＶ２号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]
山家 ss ２２０ｋＶ１号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]
山家 ss ２２０ｋＶ２号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]

148

作業内容
都城ｓｓ 増強工事を実施する。

発電制約

申請区分

変更

熊本 ss ２０−６３ＬＰＤ コンデンサー形計器用変成器簡易点検を行う。
熊本 ss ２０−６３ＬＰＤ コンデンサー形計器用変成器簡易点検を行う。
熊本 ss ２０−６３ＬＰＤ コンデンサー形計器用変成器簡易点検を行う。
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（＃２母線ジャンパー切離し、接続）
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（＃２母線ジャンパー切離し、接続）
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（＃２母線ジャンパー切離し、接続）
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（＃２母線ジャンパー切離し、接続）
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（＃２母線ジャンパー切離し、接続）
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（＃２母線ジャンパー切離し、接続）
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（＃２母線ジャンパー切離し、接続）
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（＃２母線ジャンパー切離し）

新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
新規

山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事
新規
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事
新規
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事
新規
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事
変更
２０−５３
槻田ｓｗｓ ２２０ｋＶ１−３号ＮＧＬ ３３ＱＢ機械式Ｒｙは絶縁抵抗測定値が低下しているため、修繕を実施する。
槻田ｓｗｓ ２２０ｋＶ１−３号ＮＧＬ ３３ＱＢ機械式Ｒｙは絶縁抵抗測定値が低下しているため、修繕を実施する。
槻田ｓｗｓ ２２０ｋＶ１−３号ＮＧＬ ３３ＱＢ機械式Ｒｙは絶縁抵抗測定値が低下しているため、修繕を実施する。
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（＃２母線撤去、据付）
２０−５３
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（＃２母線撤去、据付）

新規
新規
新規
新規
変更
新規
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0925171九州

2023/05/02 09:00

2023/05/02 17:00

単日

山家 ss

作業箇所(作業設備)

0926321九州

2023/05/02 09:00

2023/05/02 17:00

単日

山家 ss

0927296九州

2023/05/02 09:00

2023/05/02 17:00

単日

山家 ss

0924346九州

2023/05/03 18:00

2023/05/03 19:00

単日

北九州 ss092434709243620924865

九州

九州

九州

2023/05/03 18:00

2023/05/03 18:00

2023/05/03 18:00

2023/05/03 19:00

2023/05/03 19:00

2023/05/03 19:00

単日

単日

単日

北九州 ss

豊前 ss

北九州 ss

停電区間（停電設備）
山家 ss ２２０ｋＶ２号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]
山家 ss ２２０ｋＶ２号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]
山家 ss ２２０ｋＶ１号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]
北九州 ss ６６ｋＶ１号母線/北九州 ss ６６ｋＶ１号
分路リアクトル/北九州 ss ６６ｋＶ２号 分路リアクト
ル/北九州 ss ６６ｋＶ３号 分路リアクトル/北九州 ss
６６ｋＶ４号 分路リアクトル/北九州 ss ５００ｋＶ２号
主要変圧器/北九州 ss ６−１２０(＃２主変３次)/北九州 ss ５０−１２０(＃２ＭＴｒ１次)/北九州 ss ６６ｋＶ１
号 所内用変圧器/北九州 ss ６６ｋＶ２号 所内用変圧器/北九州 ss ６６ｋＶ１号 ＮＧＲ/北九州 ss ６６ｋ
Ｖ２号 ＮＧＲ/北九州 ss ６６ｋＶ４号 分路リアクトル
ＳＲ盤/北九州 ss ２０−１２０(＃２ＭＴｒ２次)/北九州
ss ６ＳＲ−４０(分路リアクトル ・４)/北九州 ss ６６ｋ
Ｖ保護継電器盤
北九州 ss ６６ｋＶ１号母線/北九州 ss ６６ｋＶ１号
分路リアクトル/北九州 ss ６６ｋＶ２号 分路リアクト
ル/北九州 ss ６６ｋＶ３号 分路リアクトル/北九州 ss
６６ｋＶ４号 分路リアクトル/北九州 ss ５００ｋＶ２号
主要変圧器/北九州 ss ６−１２０(＃２主変３次)/北九州 ss ５０−１２０(＃２ＭＴｒ１次)/北九州 ss ６６ｋＶ１
号 所内用変圧器/北九州 ss ６６ｋＶ２号 所内用変圧器/北九州 ss ６６ｋＶ１号 ＮＧＲ/北九州 ss ６６ｋ
Ｖ２号 ＮＧＲ/北九州 ss ６ＳＲ−３０(分路リアクトル
・３)/北九州 ss ６６ｋＶ３号 分路リアクトル ＳＲ盤/
北九州 ss ２０−１２０(＃２ＭＴｒ２次)/北九州 ss ６６ｋ
Ｖ保護継電器盤
豊前 ss ６６ｋＶ２号母線/豊前 ss ６−１４０(＃４Ｔｒ３次)/豊前 ss ５００ｋＶ４号 主要変圧器/豊前 ss ５０−１４０(＃４Ｔｒ１次)/豊前 ss ２０−１４０/豊前 ss ６６
ｋＶ２号 所内用変圧器/豊前 ss ６６ｋＶ２号 ＮＧＲ/
豊前 ss ６６ｋＶ１号 分路リアクトル/豊前 ss ６６ｋＶ
２号 分路リアクトル/豊前 ss ６６ｋＶ１号 分路リアク
トル ＳＲ盤/豊前 ss ＃４ＭＴｒ３次保護継電器盤
北九州 ss ６６ｋＶ１号母線/北九州 ss ６６ｋＶ１号
分路リアクトル/北九州 ss ６６ｋＶ２号 分路リアクト
ル/北九州 ss ６６ｋＶ３号 分路リアクトル/北九州 ss
６６ｋＶ４号 分路リアクトル/北九州 ss ５００ｋＶ２号
主要変圧器/北九州 ss ６−１２０(＃２主変３次)/北九州 ss ５０−１２０(＃２ＭＴｒ１次)/北九州 ss ６６ｋＶ１
号 所内用変圧器/北九州 ss ６６ｋＶ２号 所内用変圧器/北九州 ss ６６ｋＶ１号 ＮＧＲ/北九州 ss ６６ｋ
Ｖ２号 ＮＧＲ/北九州 ss ６６ｋＶ４号 分路リアクトル
ＳＲ盤/北九州 ss ２０−１２０(＃２ＭＴｒ２次)/北九州
ss ６ＳＲ−４０(分路リアクトル ・４)/北九州 ss ６６ｋ
Ｖ保護継電器盤

149

作業内容
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（＃２母線撤去、据付）
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（＃２母線撤去、据付）
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（２０−５２ＬＳ撤去、２０−５０〜５１・５２間分岐母線撤去）
北九州ｓｓ ６ＳＲ−４０ ＧＩＳ 内部点検を行う。

発電制約

申請区分
新規
新規
変更

新規

北九州ｓｓ ６ＳＲ−３０ ＧＩＳ 内部点検を行う。

新規

豊前ｓｓ ６ＳＲ−１０ ＧＩＳ 内部点検を行う。

新規

北九州ｓｓ ６ＳＲ−４０ ＧＩＳ 内部点検を行う。

新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0924866

九州

2023/05/03 18:00

2023/05/03 19:00

単日

092488109260150926016

九州

九州

九州

2023/05/03 18:00

2023/05/03 18:00

2023/05/03 18:00

2023/05/03 19:00

2023/05/03 19:00

2023/05/03 19:00

単日

単日

単日

作業箇所(作業設備)

北九州 ss

豊前 ss

北九州 ss

北九州 ss0926031九州

2023/05/03 18:00

2023/05/03 19:00

単日

豊前 ss

0927180

九州

2023/05/06 08:30

2023/05/06 17:30

単日

豊前 ss

停電区間（停電設備）
北九州 ss ６６ｋＶ１号母線/北九州 ss ６６ｋＶ１号
分路リアクトル/北九州 ss ６６ｋＶ２号 分路リアクト
ル/北九州 ss ６６ｋＶ３号 分路リアクトル/北九州 ss
６６ｋＶ４号 分路リアクトル/北九州 ss ５００ｋＶ２号
主要変圧器/北九州 ss ６−１２０(＃２主変３次)/北九州 ss ５０−１２０(＃２ＭＴｒ１次)/北九州 ss ６６ｋＶ１
号 所内用変圧器/北九州 ss ６６ｋＶ２号 所内用変圧器/北九州 ss ６６ｋＶ１号 ＮＧＲ/北九州 ss ６６ｋ
Ｖ２号 ＮＧＲ/北九州 ss ６ＳＲ−３０(分路リアクトル
・３)/北九州 ss ６６ｋＶ３号 分路リアクトル ＳＲ盤/
北九州 ss ２０−１２０(＃２ＭＴｒ２次)/北九州 ss ６６ｋ
Ｖ保護継電器盤
豊前 ss ６６ｋＶ２号母線/豊前 ss ６−１４０(＃４Ｔｒ３次)/豊前 ss ５００ｋＶ４号 主要変圧器/豊前 ss ５０−１４０(＃４Ｔｒ１次)/豊前 ss ２０−１４０/豊前 ss ６６
ｋＶ２号 所内用変圧器/豊前 ss ６６ｋＶ２号 ＮＧＲ/
豊前 ss ６６ｋＶ１号 分路リアクトル/豊前 ss ６６ｋＶ
２号 分路リアクトル/豊前 ss ６６ｋＶ１号 分路リアク
トル ＳＲ盤/豊前 ss ＃４ＭＴｒ３次保護継電器盤
北九州 ss ６６ｋＶ１号母線/北九州 ss ６６ｋＶ１号
分路リアクトル/北九州 ss ６６ｋＶ２号 分路リアクト
ル/北九州 ss ６６ｋＶ３号 分路リアクトル/北九州 ss
６６ｋＶ４号 分路リアクトル/北九州 ss ５００ｋＶ２号
主要変圧器/北九州 ss ６−１２０(＃２主変３次)/北九州 ss ５０−１２０(＃２ＭＴｒ１次)/北九州 ss ６６ｋＶ１
号 所内用変圧器/北九州 ss ６６ｋＶ２号 所内用変圧器/北九州 ss ６６ｋＶ１号 ＮＧＲ/北九州 ss ６６ｋ
Ｖ２号 ＮＧＲ/北九州 ss ６６ｋＶ４号 分路リアクトル
ＳＲ盤/北九州 ss ２０−１２０(＃２ＭＴｒ２次)/北九州
ss ６ＳＲ−４０(分路リアクトル ・４)/北九州 ss ６６ｋ
Ｖ保護継電器盤
北九州 ss ６６ｋＶ１号母線/北九州 ss ６６ｋＶ１号
分路リアクトル/北九州 ss ６６ｋＶ２号 分路リアクト
ル/北九州 ss ６６ｋＶ３号 分路リアクトル/北九州 ss
６６ｋＶ４号 分路リアクトル/北九州 ss ５００ｋＶ２号
主要変圧器/北九州 ss ６−１２０(＃２主変３次)/北九州 ss ５０−１２０(＃２ＭＴｒ１次)/北九州 ss ６６ｋＶ１
号 所内用変圧器/北九州 ss ６６ｋＶ２号 所内用変圧器/北九州 ss ６６ｋＶ１号 ＮＧＲ/北九州 ss ６６ｋ
Ｖ２号 ＮＧＲ/北九州 ss ６ＳＲ−３０(分路リアクトル
・３)/北九州 ss ６６ｋＶ３号 分路リアクトル ＳＲ盤/
北九州 ss ２０−１２０(＃２ＭＴｒ２次)/北九州 ss ６６ｋ
Ｖ保護継電器盤
豊前 ss ６６ｋＶ２号母線/豊前 ss ６−１４０(＃４Ｔｒ３次)/豊前 ss ５００ｋＶ４号 主要変圧器/豊前 ss ５０−１４０(＃４Ｔｒ１次)/豊前 ss ２０−１４０/豊前 ss ６６
ｋＶ２号 所内用変圧器/豊前 ss ６６ｋＶ２号 ＮＧＲ/
豊前 ss ６６ｋＶ１号 分路リアクトル/豊前 ss ６６ｋＶ
２号 分路リアクトル/豊前 ss ６６ｋＶ１号 分路リアク
トル ＳＲ盤/豊前 ss ＃４ＭＴｒ３次保護継電器盤
220kV 大分北線 2L/豊前 ss ２０−６０

150

作業内容
北九州ｓｓ ６ＳＲ−３０ ＧＩＳ 内部点検を行う。

発電制約

申請区分

新規

豊前ｓｓ ６ＳＲ−１０ ＧＩＳ 内部点検を行う。

新規

北九州ｓｓ ６ＳＲ−４０ ＧＩＳ 内部点検を行う。

新規

北九州ｓｓ ６ＳＲ−３０ ＧＩＳ 内部点検を行う。

新規

豊前ｓｓ ６ＳＲ−１０ ＧＩＳ 内部点検を行う。

新規

豊前ｓｓ ２０−６３ 引留碍洗ノズル目詰まり修繕を行う。

新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号

0924352

エリア

九州

作業開始日時2023/05/06 09:00

作業終了日時2023/05/06 17:00

停止区分

単日

作業箇所(作業設備)

停電区間（停電設備）
220kV 北九州豊前線 1L/豊前 ss ２０−１９０【作業内容】
１．修繕前放水試験
２．目詰まり修繕
３．フラッシング
４．修繕後放水試験

豊前 ss

220kV 大分北線 2L/豊前 ss ２０−６０0924358九州

2023/05/06 09:00

2023/05/06 17:00

単日

九州

2023/05/06 09:00

2023/05/06 17:00

単日

220kV 大分北線 2L/豊前 ss ２０−６０0924877九州

2023/05/06 09:00

2023/05/06 17:00

単日

220kV 北九州豊前線 1L/豊前 ss ２０−１９０0926021九州

2023/05/06 09:00

2023/05/06 17:00

単日

220kV 大分北線 2L/豊前 ss ２０−６０0926027九州

2023/05/06 09:00

2023/05/06 17:00

単日

豊前 ss

0925921九州

2023/05/08 08:00

2023/05/08 12:00

単日

220kV 海崎線 1L

0927220九州

2023/05/08 08:10

2023/05/09 17:50

毎日

山家 ss

0924648九州

2023/05/08 09:00

2023/05/08 17:00

単日

山家 ss

220kV 海崎線 1L
山家 ss ２２０ｋＶ１号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]
山家 ss ２２０ｋＶ１号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]
151

新規

新規

新規

※放水試験及びフラッシングは、行橋工務所の対応をお願いします。
豊前ｓｓ ２０−１９０ 赤相 碍洗ノズル目詰まり修繕を行う。
【作業内容】
１．修繕前放水試験
２．目詰まり修繕
３．フラッシング
４．修繕後放水試験

豊前 ss

新規

※放水試験及びフラッシングは、行橋工務所の対応をお願いします。
豊前ｓｓ ２０−６０ 赤相 碍洗ノズル目詰まり修繕を行う。
【作業内容】
１．修繕前放水試験
２．目詰まり修繕
３．フラッシング
４．修繕後放水試験

豊前 ss

申請区分

※放水試験及びフラッシングは、行橋工務所の対応をお願いします。
豊前ｓｓ ２０−１９０ 赤相 碍洗ノズル目詰まり修繕を行う。
【作業内容】
１．修繕前放水試験
２．目詰まり修繕
３．フラッシング
４．修繕後放水試験

豊前 ss

発電制約

※放水試験及びフラッシングは、行橋工務所の対応をお願いします。
豊前ｓｓ ２０−６０ 赤相 碍洗ノズル目詰まり修繕を行う。
【作業内容】
１．修繕前放水試験
２．目詰まり修繕
３．フラッシング
４．修繕後放水試験

豊前 ss

220kV 北九州豊前線 1L/豊前 ss ２０−１９０0924871

作業内容
豊前ｓｓ ２０−１９０ 赤相 碍洗ノズル目詰まり修繕を行う。

新規※放水試験及びフラッシングは、行橋工務所の対応をお願いします。
豊前ｓｓ ２０−６０ 赤相 碍洗ノズル目詰まり修繕を行う。
【作業内容】
１．修繕前放水試験
２．目詰まり修繕
３．フラッシング
４．修繕後放水試験

新規※放水試験及びフラッシングは、行橋工務所の対応をお願いします。
海崎 ss 20-50ＣＢほか取替工事に伴うジャンパ開放修繕工事（1L）
２０−５３

変更

山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（２０−５２架線撤去、採寸、接続）

新規
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0925167九州

2023/05/08 09:00

2023/05/08 17:00

単日

作業箇所(作業設備)
山家 ss

0925927九州

2023/05/08 09:00

2023/06/29 17:00

連続

海崎 ss

0926317九州

2023/05/08 09:00

2023/05/08 17:00

単日

山家 ss

0927296九州

2023/05/08 09:00

2023/05/09 17:00

毎日

山家 ss

0921118

九州

2023/05/08 10:00

2023/05/20 17:00

連続

南九州 ss

0921247

九州

2023/05/09 09:00

2023/05/10 17:00

毎日

220kV 大分南線 2L

0927631九州

2023/05/09 09:00

2023/05/09 17:00

単日

西大分 ss

停電区間（停電設備）
山家 ss ２２０ｋＶ１号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]
220kV 海崎線 1L/海崎 ss ２０−５０/海崎 ss 220kV
海崎線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/海崎 ss 220kV 海崎線
1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/海崎 ss 海崎 ss ２２０ｋＶＢＰ盤（２０−５０関係） [ロック]/海崎 ss 海崎 ss 電気所サーバ入出力架 220kV 海崎 1L [ロック]/海崎 ss 海
崎 ss 220kV 自動オシロ送信盤 20-50 [ロック]山家 ss ２２０ｋＶ１号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]
山家 ss ２２０ｋＶ１号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]
500kV 宮崎幹線 1L/南九州 ss 500kV 宮崎幹線 1L
ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/南九州 ss 500kV 宮崎幹線 1L ＰＣ
Ｍ＋ＤＺ（Ｂ）/南九州 ss ５０−７０[加圧停止]
220kV 大分南線 2L
220kV 大分南線 2L/西大分 ss ２０−８０[加圧停止]
木佐木 ss 220kV 北佐賀木佐木線 1L [予防停止]

0922714九州

2023/05/09 10:00

2023/05/12 17:00

連続

木佐木 ss0924117九州

2023/05/10 08:00

2023/05/21 18:00

連続

220kV 西谷門司線 2L

0927113九州

2023/05/10 09:00

2023/05/10 17:00

単日

北九州 ss0927633

九州

2023/05/10 09:00

2023/05/10 17:00

単日

西大分 ss九州

2023/05/10 09:00

2023/05/10 17:00

単日

西大分 ss0927635

九州

2023/05/10 09:00

2023/05/10 17:00

単日

西大分 ss0927586九州

2023/05/11 00:40

2023/05/12 04:25

毎日

ＪＲ新坂本 ss

0927139九州

2023/05/11 00:55

2023/05/12 04:35

毎日

ＪＲ新玉東 ss

0920598

九州

2023/05/11 09:00

2023/05/11 17:00

単日

西谷 ss

0921206

九州

2023/05/11 09:00

2023/05/12 17:00

毎日

220kV 大分北線 2L

0924101九州

2023/05/11 09:00

2023/05/11 17:00

単日

北九州 ss

発電制約

申請区分
新規

海崎ｓｓ ２０−５０ＣＢほか取替工事
変更

山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（２０−５２架線撤去、採寸、接続）新規

山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（２０−５２ＬＳ撤去、２０−５０〜５１・５２間分岐母線撤去）
南九州 ss ５０−７０ ５５０ＫＶガス絶縁開閉装置内部点検を行う。

変更
変更

220kV 大分南線鉄塔防錆修繕工事（2L）【2023 年度】【業務依頼・連絡】変電 2022-46 に基づき、屋外鉄構のボルトナットに緩み防止金具を取付ける。
線下作業に伴う予防停止

変更
新規

変更
220kV 西谷門司線 2L

0927634

作業内容
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（２０−５２架線撤去、採寸、接続）220kV 西谷２号線/北九州 ss ２０−２４０
220kV 大分南線 2L/西大分 ss ２０−８０[加圧停止]/
西大分 ss 西大分 ss 大分南線線２L４３JK [ロック]220kV 大分南線 2L/西大分 ss ２０−８０[加圧停止]
220kV 大分南線 2L/西大分 ss ２０−８０[加圧停止]
ＪＲ新坂本 ss 220kV 大平人吉線 1L [受電停止]/Ｊ
Ｒ新坂本 ss 220kV 大平人吉線 2L [受電停止]
ＪＲ新玉東 ss 220kV 熊本三池線 1L/ＪＲ新玉東 ss
220kV 熊本三池線 1L [受電停止]/ＪＲ新玉東 ss
220kV 熊本三池線 2L [受電停止]
西谷 ss 220kV 西谷３号線/西谷 ss ２０−７０ [加圧停止]/西谷 ss 220kV 西谷３号線 ＰＣＭ（Ａ）/西谷
ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]220kV 大分北線 2L
北九州 ss 220kV 西谷３号線/北九州 ss ２０−１７０[加圧停止]/北九州 ss 220kV 西谷３号線 ＰＣＭ
（Ａ）

152

500kV 関門連系線（電発）送電線補修工事(電源開発工事)
１がいし装置取替 ２架線金具ボルト取替 ３電線圧縮接続部補修 ４
鉄塔部材取替 ５鉄塔防錆塗装 ６電線付属品類点検
北九州ｓｓ ２０−２４３ ＬＰＤ 碍洗配管漏水修繕を行う。
西大分 ss ２０−８３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検
西大分 ss ２２０ｋＶ大分幹線２Ｌ（大分南線）（Ｐ１０２〜Ｐ１０３） 屋外
鉄構外部点検西大分 ss ２０−８３ ＬＰＤ コンデンサー形計器用変圧器外部点検
ＪＲ新坂本 ss 受電設備定期点検(き電用変圧器(2 号)検査)ＪＲ新玉東 ss 受電設備定期点検 受電用遮断器(2001)個別検査(BCT 含む)
西谷 ss ２２０ｋＶ西谷線３Ｌ（Ａ） 動作試験（デジタル）を行う。
・機構点検
・入変確認試験・継電器特性試験（タイマー）
・模擬故障試験・データセーブ確認試験
・遮断器結合試験
・電圧電流測定以上
220kV 大分北線鉄塔防錆修繕工事（2L）【2023 年度】
北九州 ss ２２０ｋＶ西谷線３Ｌ（Ａ） 動作試験（デジタル）を行う
・機構点検
・入変確認試験・継電器特性試験（タイマー）
・模擬故障試験・データセーブ確認試験
・遮断器結合試験
・電圧電流測定
以上

変更
変更
制約有

新規

制約有

新規

制約有

新規
新規
変更

変更

変更

変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0920599九州

2023/05/12 09:00

2023/05/12 17:00

単日

作業箇所(作業設備)

停電区間（停電設備）
西谷 ss 220kV 西谷３号線/西谷 ss ２０−７０[加圧停止]/西谷 ss 220kV 西谷３号線 ＰＣＭ（Ｂ）/西谷
ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]西谷 ss

北九州 ss 220kV 西谷３号線/北九州 ss ２０−１７０[加圧停止]/北九州 ss 220kV 西谷３号線 ＰＣＭ（Ｂ）
0924102九州

2023/05/12 09:00

2023/05/12 17:00

単日

北九州 ss0927114九州

2023/05/12 09:00

2023/05/12 17:00

単日

北九州 ss0924142九州

2023/05/15 07:00

2023/05/17 19:00

毎日

都城 ss

0920549

0920562九州

九州

2023/05/15 08:00

2023/05/15 09:00

2023/05/16 18:00

2023/05/15 17:00

毎日

単日

唐津 ss

220kV 西谷３号線/北九州 ss ２０−１７０
220kV 都城線 2L[受電停止]/都城 ss ２０−６０[加圧停止]/都城 ss ２２０ｋＶ２号母線/都城 ss ２０Ｔ−１０[加圧停止]/都城 ss ２２０ｋＶ３号 主要変圧器/都城ss ６−１３０(１号主変二次主幹)[加圧停止]/都城 ss
２０−１３０[加圧停止]/都城 ss ２２０ｋＶ２号母線ＰＤ
唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L/唐津 ss ２２０ｋＶ
１号母線/唐津 ss ２０−６０[加圧停止]/唐津 ss ２２
０ｋＶ１号 主要変圧器/唐津 ss ６−１１０(＃１主変２次) [加圧停止]/唐津 ss ２０−１１０(１号主要変圧器)[加圧停止]
北九州 ss 220kV 西谷３号線/北九州 ss ２０−１７０[加圧停止]/北九州 ss 220kV 西谷３号線 ＤＺ盤

北九州 ss西谷 ss 220kV 西谷３号線/西谷 ss ２０−７０[加圧停止]/西谷 ss 220kV 西谷３号線 ＤＺ盤

0920600

九州

2023/05/15 09:00

2023/05/15 17:00

単日

西谷 ss

0924148九州

2023/05/15 09:00

2023/05/19 17:00

毎日

220kV 長崎幹線 1L

0924283九州

2023/05/15 09:00

2023/05/19 17:00

連続

500kV 熊本幹線 1L

0924373九州

2023/05/15 09:00

2023/05/26 17:00

連続

中央 ss

0924374九州

2023/05/15 09:00

2023/05/19 17:00

連続

中央 ss

0924384九州

2023/05/15 09:00

2023/05/26 17:00

連続

中央 ss

220kV 長崎幹線 1L
500kV 熊本幹線 1L
中央 ss ５０−５００[加圧停止]/中央 ss ５００ｋＶ２号
主要変圧器/中央 ss ２０−１２０(＃２ＭＴｒ２次)[加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２ＭＴｒ１次) [加圧停止]
中央 ss ５００ｋＶ１号母線
中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器/中央 ss ２０−１２
０(＃２ＭＴｒ２次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２
ＭＴｒ１次) [加圧停止]
153

作業内容
西谷 ss ２２０ｋＶ西谷線３Ｌ（Ｂ） 動作試験（デジタル）を行う。
・機構点検
・入変確認試験・継電器特性試験（タイマー）
・模擬故障試験・データセーブ確認試験
・遮断器結合試験
・電圧電流測定以上
北九州 ss ２２０ｋＶ西谷線３Ｌ（Ｂ） 動作試験（デジタル）を行う
・機構点検
・入変確認試験・継電器特性試験（タイマー）
・模擬故障試験・データセーブ確認試験
・遮断器結合試験
・電圧電流測定以上
北九州ｓｓ ２０−１７０ ＧＣＢ 碍洗配管漏水修繕を行う。
都城ｓｓ ２２０ｋＶ２号母線ＰＤ微量ＰＣＢ含有検査に伴う検体採油

発電制約

申請区分

変更

変更

変更

変更

唐津ｓｓ１号主変取替工事のうちＨ−ＧＩＳ据付組立する
変更

北九州 ss ２２０ｋＶ西谷３号線（ＤＺ） 動作試験（デジタル）を行う
・機構点検
・入変確認試験・継電器特性試験（タイマー）
・模擬故障試験・データセーブ確認試験
・遮断器結合試験
・電圧電流測定以上
西谷 ss ２２０ｋＶ西谷線３Ｌ（ＤＺ） 動作試験（デジタル）を行う。
・機構点検
・入変確認試験・継電器特性試験（タイマー）
・模擬故障試験・データセーブ確認試験
・遮断器結合試験
・電圧電流測定
以上
管内送電線鉄塔防錆修繕工事【武雄地区：臨海部 2022〜2023】（長崎幹線 1 号線）
取替区間：
・６５〜
・６８ ３径間
・９４〜
・９６ ２径間
中央 ss５００ｋＶ ＧＩＳフランジ外装他修繕工事（50-120）

変更

変更

変更
新規
新規

中央 ss５００ｋＶ ＧＩＳフランジ外装他修繕工事（50-120）
中央 ss５００ｋＶ ＧＩＳフランジ外装他修繕工事（＃２主変２次周辺ＧＩ
Ｓ）

新規
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

0924385九州

2023/05/15 09:00

2023/05/26 17:00

連続

中央 ss

0924802九州

2023/05/15 09:00

2023/05/19 17:00

連続

500kV 熊本幹線 1L

0924892九州

2023/05/15 09:00

2023/05/26 17:00

連続

中央 ss

0924893九州

2023/05/15 09:00

2023/05/19 17:00

連続

中央 ss

0924903九州

2023/05/15 09:00

2023/05/26 17:00

連続

中央 ss

0924904九州

2023/05/15 09:00

2023/05/26 17:00

連続

中央 ss

0925952

九州

2023/05/15 09:00

2023/05/19 17:00

連続

500kV 熊本幹線 1L

0926042九州

2023/05/15 09:00

2023/05/26 17:00

連続

中央 ss

0926043九州

2023/05/15 09:00

2023/05/19 17:00

連続

中央 ss

0926053九州

2023/05/15 09:00

2023/05/26 17:00

連続

中央 ss

0926054

九州

2023/05/15 09:00

2023/05/26 17:00

連続

中央 ss

0926511九州

2023/05/15 09:00

2023/05/19 17:00

連続

中央 ss

0926512九州

2023/05/15 09:00

2023/05/19 17:00

連続

中央 ss

0926522九州

2023/05/15 09:00

2023/05/26 17:00

連続

中央 ss

0926523

九州

2023/05/15 09:00

2023/05/26 17:00

連続

中央 ss

0927140

九州

2023/05/16 00:55

2023/05/18 04:35

毎日

ＪＲ新玉東 ss

09206900920691九州
九州

2023/05/16 08:00
2023/05/16 08:00

2023/05/17 18:00
2023/05/17 18:00

連続
連続

220kV 長崎幹線 1L
220kV 長崎幹線 1L

0927538

九州

2023/05/16 08:30

2023/05/16 17:30

単日

都城 ss

0920590九州

2023/05/16 09:00

2023/05/18 17:00

連続

220kV 西谷門司線 2L

0924158九州

2023/05/16 09:00

2023/05/18 17:00

連続

諫早 ss

0924696九州

2023/05/16 09:00

2023/05/16 12:00

単日

大分 ss

0925215九州

2023/05/16 09:00

2023/05/16 12:00

単日

大分 ss

停電区間（停電設備）
中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器/中央 ss ２０−１２
０(＃２ＭＴｒ２次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２
ＭＴｒ１次) [加圧停止]
500kV 熊本幹線 1L
中央 ss ５０−５００[加圧停止]/中央 ss ５００ｋＶ２号
主要変圧器/中央 ss ２０−１２０(＃２ＭＴｒ２次)[加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２ＭＴｒ１次) [加圧停止]
中央 ss ５００ｋＶ１号母線
中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器/中央 ss ２０−１２
０(＃２ＭＴｒ２次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２
ＭＴｒ１次) [加圧停止]
中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器/中央 ss ２０−１２
０(＃２ＭＴｒ２次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２
ＭＴｒ１次) [加圧停止]
500kV 熊本幹線 1L
中央 ss ５０−５００[加圧停止]/中央 ss ５００ｋＶ２号
主要変圧器/中央 ss ２０−１２０(＃２ＭＴｒ２次)[加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２ＭＴｒ１次) [加圧停止]
中央 ss ５００ｋＶ１号母線
中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器/中央 ss ２０−１２
０(＃２ＭＴｒ２次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２
ＭＴｒ１次) [加圧停止]
中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器/中央 ss ２０−１２
０(＃２ＭＴｒ２次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２
ＭＴｒ１次) [加圧停止]
中央 ss ５０−５００[加圧停止]/中央 ss ５００ｋＶ２号
主要変圧器/中央 ss ２０−１２０(＃２ＭＴｒ２次)[加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２ＭＴｒ１次) [加圧停止]
中央 ss ５００ｋＶ１号母線
中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器/中央 ss ２０−１２
０(＃２ＭＴｒ２次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２
ＭＴｒ１次) [加圧停止]
中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器/中央 ss ２０−１２
０(＃２ＭＴｒ２次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２
ＭＴｒ１次) [加圧停止]
ＪＲ新玉東 ss 220kV 熊本三池線 1L/ＪＲ新玉東 ss
220kV 熊本三池線 1L [受電停止]/ＪＲ新玉東 ss
220kV 熊本三池線 2L [受電停止]
220kV 長崎幹線 1L
220kV 長崎幹線 1L
220kV 都城線 2L/都城 ss ２０−６０[加圧停止]
220kV 西谷門司線 2L
諫早 ss 220kV 長崎幹線 1L/諫早 ss ２０−５０[加圧停止]220kV 大分南線 2L/大分 ss ２０−８０[加圧停止]/大分 ss 220kV 母線保護装置４３ＪＫ [ロック]/大分 ss
ＳＳＣ遮断装置（Ａ）４３ＪＫＡ [ロック]/大分 ss ＳＳＣ
遮断装置（Ｂ）４３ＪＫＢ [ロック]220kV 大分南線 2L/大分 ss ２０−８０[加圧停止]/大分 ss 220kV 母線保護装置４３ＪＫ [ロック]/大分 ss
ＳＳＣ遮断装置（Ａ）４３ＪＫＡ [ロック]/大分 ss ＳＳＣ
遮断装置（Ｂ）４３ＪＫＢ [ロック]

154

作業内容
中央 ss５００ｋＶ ＧＩＳフランジ外装他修繕工事（＃２主変１次周辺ＧＩＳ）
取替区間：
・６５〜
・６８ ３径間
・９４〜
・９６ ２径間
中央 ss５００ｋＶ ＧＩＳフランジ外装他修繕工事（50-120）

発電制約

申請区分
新規
新規
新規

中央 ss５００ｋＶ ＧＩＳフランジ外装他修繕工事（50-120）
中央 ss５００ｋＶ ＧＩＳフランジ外装他修繕工事（＃２主変２次周辺ＧＩＳ）
中央 ss５００ｋＶ ＧＩＳフランジ外装他修繕工事（＃２主変１次周辺ＧＩＳ）
取替区間：
・６５〜
・６８ ３径間
・９４〜
・９６ ２径間
中央 ss５００ｋＶ ＧＩＳフランジ外装他修繕工事（50-120）

新規
新規

新規
新規
新規

中央 ss５００ｋＶ ＧＩＳフランジ外装他修繕工事（50-120）
中央 ss５００ｋＶ ＧＩＳフランジ外装他修繕工事（＃２主変２次周辺ＧＩＳ）
中央 ss５００ｋＶ ＧＩＳフランジ外装他修繕工事（＃２主変１次周辺ＧＩ
Ｓ）

新規
新規

新規

中央 ss５００ｋＶ ＧＩＳフランジ外装他修繕工事（50-120）
変更
中央 ss５００ｋＶ ＧＩＳフランジ外装他修繕工事（50-120）
中央 ss５００ｋＶ ＧＩＳフランジ外装他修繕工事（＃２主変２次周辺ＧＩ
Ｓ）

変更
変更

中央 ss５００ｋＶ ＧＩＳフランジ外装他修繕工事（＃２主変１次周辺ＧＩＳ）

変更

ＪＲ新玉東 ss 受電設備定期点検 受電用断路器(2001L・2001LE)個別検査

変更

長崎幹線【１Ｌ】鉄塔ボルト修繕
鉄塔防錆2022 年 12 月 9 日活かし操作にて 20-63E の入不応動が発生したため、修繕を行う。
苅田分岐線
・9 鉄塔建替工事
諫早ｓｓＴＣ取替工事のうち 220kV 諫早分岐線 1L 切替

変更
変更
新規
変更
変更

大分ｓｓ ２０−８０ＣＢ取替工事のうち社内試験（絶縁抵抗測定）
新規
大分ｓｓ ２０−８０ＣＢ取替工事のうち社内試験（絶縁抵抗測定）
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0926365

九州

2023/05/16 09:00

2023/05/16 12:00

単日

大分 ss

0926834九州

2023/05/16 09:00

2023/05/16 12:00

単日

大分 ss

092469709252160926366

九州

九州

九州

2023/05/16 11:00

2023/05/16 11:00

2023/05/16 11:00

2023/05/16 15:00

2023/05/16 15:00

2023/05/16 15:00

単日

単日

単日

作業箇所(作業設備)

大分 ss

大分 ss

大分 ss

0926835

九州

2023/05/16 11:00

2023/05/16 15:00

単日

大分 ss

0927255

九州

2023/05/17 09:00

2023/05/17 17:00

単日

北九州 ss0924343092486209260120926481

九州
九州
九州
九州

2023/05/18 08:30
2023/05/18 08:30
2023/05/18 08:30
2023/05/18 08:30

2023/05/18 17:30
2023/05/18 17:30
2023/05/18 17:30
2023/05/18 17:30

単日
単日
単日
単日

北九州 ss
北九州 ss
北九州 ss
北九州 ss

停電区間（停電設備）
220kV 大分南線 2L/大分 ss ２０−８０[加圧停止]/大分 ss 220kV 母線保護装置４３ＪＫ [ロック]/大分 ss
ＳＳＣ遮断装置（Ａ）４３ＪＫＡ [ロック]/大分 ss ＳＳＣ
遮断装置（Ｂ）４３ＪＫＢ [ロック]220kV 大分南線 2L/大分 ss ２０−８０[加圧停止]/大分 ss 220kV 母線保護装置４３ＪＫ [ロック]/大分 ss
ＳＳＣ遮断装置（Ａ）４３ＪＫＡ [ロック]/大分 ss ＳＳＣ
遮断装置（Ｂ）４３ＪＫＢ [ロック]220kV 大分南線 2L/大分 ss 220kV 大分南線 2L Ｐ
ＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/大分 ss 220kV 大分南線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/大分 ss 220kV 母線保護装置４３ＪＫ [ロック]/大分 ss ＳＳＣ遮断装置（Ｂ）４３ＪＫＢ [ロック]/大分 ss ＳＳＣ遮断装置（Ａ）４３ＪＫＡ [ロック]/西大
分 ss 220kV 大分南２L ４３ＲＣＢ [ロック]/西大分
ss 220kV 大分南２L ＰＣＭ+ＤＺ ２４３ＫＨＢ 仮保護/西大分 ss 220kV 変換器盤 20-80PD２次プラグ[ロック]/西大分 ss 220kV 大分南２L ４３ＲＣＡ [ロック]
220kV 大分南線 2L/大分 ss 220kV 大分南線 2L Ｐ
ＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/大分 ss 220kV 大分南線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/大分 ss 220kV 母線保護装置４３ＪＫ [ロック]/大分 ss ＳＳＣ遮断装置（Ｂ）４３ＪＫＢ [ロック]/大分 ss ＳＳＣ遮断装置（Ａ）４３ＪＫＡ [ロック]/西大
分 ss 220kV 大分南２L ４３ＲＣＢ [ロック]/西大分
ss 220kV 大分南２L ＰＣＭ+ＤＺ ２４３ＫＨＢ 仮保護/西大分 ss 220kV 変換器盤 20-80PD２次プラグ[ロック]/西大分 ss 220kV 大分南２L ４３ＲＣＡ [ロック]
220kV 大分南線 2L/大分 ss 220kV 大分南線 2L Ｐ
ＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/大分 ss 220kV 大分南線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/大分 ss 220kV 母線保護装置４３ＪＫ [ロック]/大分 ss ＳＳＣ遮断装置（Ｂ）４３ＪＫＢ [ロック]/大分 ss ＳＳＣ遮断装置（Ａ）４３ＪＫＡ [ロック]/西大
分 ss 220kV 大分南２L ４３ＲＣＢ [ロック]/西大分
ss 220kV 大分南２L ＰＣＭ+ＤＺ ２４３ＫＨＢ 仮保護/西大分 ss 220kV 変換器盤 20-80PD２次プラグ[ロック]/西大分 ss 220kV 大分南２L ４３ＲＣＡ [ロック]
220kV 大分南線 2L/大分 ss 220kV 大分南線 2L Ｐ
ＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/大分 ss 220kV 大分南線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/大分 ss 220kV 母線保護装置４３ＪＫ [ロック]/大分 ss ＳＳＣ遮断装置（Ｂ）４３ＪＫＢ [ロック]/大分 ss ＳＳＣ遮断装置（Ａ）４３ＪＫＡ [ロック]/西大
分 ss 220kV 大分南２L ４３ＲＣＢ [ロック]/西大分
ss 220kV 大分南２L ＰＣＭ+ＤＺ ２４３ＫＨＢ 仮保護/西大分 ss 220kV 変換器盤 20-80PD２次プラグ[ロック]/西大分 ss 220kV 大分南２L ４３ＲＣＡ [ロック]
北九州 ss ２２０ｋＶ４号母線/北九州 ss ２０ＴＢ−７[切]/北九州 ss ２０−２３２[切]北九州 ss ２２０ｋＶ４号母線/北九州 ss ２０−２４１[切]/北九州 ss ２０−２４２[切]/北九州 ss ２０−２４０
北九州 ss ２２０ｋＶ４号母線/北九州 ss ２０−２４１[切]/北九州 ss ２０−２４２[切]/北九州 ss ２０−２４０
北九州 ss ２２０ｋＶ４号母線/北九州 ss ２０−２４１[切]/北九州 ss ２０−２４２[切]/北九州 ss ２０−２４０
北九州 ss ２２０ｋＶ４号母線/北九州 ss ２０−２４１[切]/北九州 ss ２０−２４２[切]/北九州 ss ２０−２４０
155

作業内容
大分ｓｓ ２０−８０ＣＢ取替工事のうち社内試験（絶縁抵抗測定）

発電制約

申請区分
新規

大分ｓｓ ２０−８０ＣＢ取替工事のうち社内試験（絶縁抵抗測定）
変更
大分ｓｓ ２０−８０ＣＢ取替工事のうち試充電試験

新規

大分ｓｓ ２０−８０ＣＢ取替工事のうち試充電試験

新規

大分ｓｓ ２０−８０ＣＢ取替工事のうち試充電試験

新規

大分ｓｓ ２０−８０ＣＢ取替工事のうち試充電試験

変更

北九州ｓｓ ２０−２３２ ＬＳ 白相 碍洗ノズル修繕を行う。
北九州ｓｓ ２０ＴＢ−８ ＬＳ 外部点検を行う。
北九州ｓｓ ２０ＴＢ−８ ＬＳ 外部点検を行う。
北九州ｓｓ ２０ＴＢ−８ ＬＳ 外部点検を行う。
北九州ｓｓ ２０ＴＢ−８ ＬＳ 外部点検を行う。

変更
新規
新規
新規
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時停止区分

0920700

九州

2023/05/19 09:00

2023/05/19 17:00

単日

諫早 ss

作業箇所(作業設備)

0924155

九州

2023/05/19 09:00

2023/05/19 17:00

単日

諫早 ss

0920549九州

2023/05/22 08:00

2023/05/24 18:00

毎日

唐津 ss

092069209206970920698
09205910920592

九州
九州
九州
九州
九州

2023/05/22 08:00
2023/05/22 08:00
2023/05/22 08:00
2023/05/22 09:00
2023/05/22 09:00

2023/05/24 18:00
2023/05/23 18:00
2023/05/23 18:00
2023/05/22 12:00
2023/05/22 12:00

連続
連続
連続
単日
単日

220kV 長崎幹線 2L
220kV 長崎幹線 2L
220kV 長崎幹線 2L
220kV 西谷門司線 2L
220kV 西谷門司線 2L

0924151九州

2023/05/22 09:00

2023/05/26 17:00

毎日

220kV 長崎幹線 2L

0924284九州

2023/05/22 09:00

2023/05/26 17:00

連続

500kV 熊本幹線 2L

0924379九州

2023/05/22 09:00

2023/05/26 17:00

連続

中央 ss

0924803九州

2023/05/22 09:00

2023/05/26 17:00

連続

500kV 熊本幹線 2L

0924898

九州

2023/05/22 09:00

2023/05/26 17:00

連続

中央 ss

0925953九州

2023/05/22 09:00

2023/05/26 17:00

連続

500kV 熊本幹線 2L

0926048九州

2023/05/22 09:00

2023/05/26 17:00

連続

中央 ss

0926511九州

2023/05/22 09:00

2023/05/26 17:00

連続

中央 ss

0926517九州

2023/05/22 09:00

2023/05/26 17:00

連続

中央 ss

0926885九州

2023/05/22 09:00

2023/05/30 17:00

連続

東福岡 ss0922714九州

2023/05/22 10:00

2023/05/22 17:00

単日

木佐木 ss0924116092057809205790922835

九州
九州
九州
九州

2023/05/22 12:00
2023/05/22 13:00
2023/05/22 13:00
2023/05/23 09:00

2023/06/22 17:00
2023/05/29 17:00
2023/05/29 17:00
2023/05/24 17:00

連続
連続
連続
連続

220kV 西谷門司線 2L
220kV 西谷門司線 1L
220kV 西谷門司線 1L
北九州 ss0924160

九州

2023/05/23 09:00

2023/05/25 17:00

連続

諫早 ss

0927221九州

2023/05/24 08:10

2023/05/25 17:50

毎日

山家 ss

0924652

九州

2023/05/24 09:00

2023/05/25 17:00

毎日

山家 ss

0924724九州

2023/05/24 09:00

2023/05/24 17:00

単日

新小倉 ps

停電区間（停電設備）
諫早 ss 220kV 諫早分岐線 1L/諫早 ss 220kV 長崎幹線 1L諫早 ss 220kV 諫早分岐線 1L/諫早 ss 220kV 長崎幹線 1L/諫早 ss ２０−５０ [加圧停止]
唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L/唐津 ss ２２０ｋＶ
１号母線/唐津 ss ２０−６０[加圧停止]/唐津 ss ２２
０ｋＶ１号 主要変圧器/唐津 ss ６−１１０(＃１主変２次) [加圧停止]/唐津 ss ２０−１１０(１号主要変圧器)[加圧停止]
220kV 長崎幹線 2L
220kV 長崎幹線 2L
220kV 長崎幹線 2L
220kV 西谷門司線 2L
220kV 西谷門司線 2L
220kV 長崎幹線 2L
500kV 熊本幹線 2L
中央 ss ５００ｋＶ２号母線
500kV 熊本幹線 2L
中央 ss ５００ｋＶ２号母線
500kV 熊本幹線 2L
中央 ss ５００ｋＶ２号母線
中央 ss ５０−５００[加圧停止]/中央 ss ５００ｋＶ２号
主要変圧器/中央 ss ２０−１２０(＃２ＭＴｒ２次)[加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２ＭＴｒ１次) [加圧停止]
中央 ss ５００ｋＶ２号母線
220kV 東福岡住吉線 3L (2022/06 運開)/東福岡 ss
２０−９０[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 東福岡住吉線 3L (2022/06 運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/東福岡 ss
220kV 東福岡住吉線 3L (2022/06 運開) ＰＣＭ＋Ｄ
Ｚ（Ｂ）/住吉 ss ２２０ｋＶ３号 主要変圧器/住吉 ss
６−１３０ [加圧停止]/東福岡 ss 220kV#3-2BP 盤
20-90 赤 T.T [ロック]/東福岡 ss 220kV#1-2BP 盤
20-90 赤 T.T [ロック]/東福岡 ss 220kV#3-2LB 盤
20-90 赤 T.T [ロック]/東福岡 ss 220kV#1-2LB 盤
20-90 赤 T.T [ロック]木佐木 ss 220kV 北佐賀木佐木線 1L [予防停止]

作業内容
諫早 ss ２０−５３ＬＰＤ 簡易点検
諫早 ss ２２０ｋＶ１号母線 外部点検（20-53〜諫早分岐１Ｌ間）

発電制約

申請区分
変更
変更

唐津ｓｓ１号主変取替工事のうちＨ−ＧＩＳ据付組立する
変更

長崎幹線【２Ｌ】径間スペーサ取替【ＱＨＴ直技】
長崎幹線【２Ｌ】鉄塔ボルト修繕
鉄塔防錆苅田分岐線
・9 鉄塔建替工事
苅田分岐線
・７のジャンパ開放・接続工事を行う
管内送電線鉄塔防錆修繕工事【武雄地区：臨海部 2022〜2023】（長崎幹線 2 号線）
取替区間：
・６５〜
・６８ ３径間
・９４〜
・９６ ２径間
中央 ss５００ｋＶ ＧＩＳフランジ外装他修繕工事（50-120）
取替区間：
・６５〜
・６８ ３径間
・９４〜
・９６ ２径間
中央 ss５００ｋＶ ＧＩＳフランジ外装他修繕工事（50-120）
取替区間：
・６５〜
・６８ ３径間
・９４〜
・９６ ２径間
中央 ss５００ｋＶ ＧＩＳフランジ外装他修繕工事（50-120）
中央 ss５００ｋＶ ＧＩＳフランジ外装他修繕工事（50-120）

変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更

中央 ss５００ｋＶ ＧＩＳフランジ外装他修繕工事（50-120）
東福岡 ss 20-90GIS 線路側ｹｰﾌﾞﾙﾍｯﾄﾞ組立工事

変更

変更

線下作業に伴う予防停止
変更

220kV 西谷門司線 2L
220kV 西谷門司線 1L
220kV 西谷門司線 1L
220kV 槻田線 2L/北九州 ss ２０−２６０
諫早 ss 220kV 長崎幹線 2L/諫早 ss ２０−６０[加圧停止]苅田分岐線
・9 鉄塔建替工事
苅田分岐線
・9 鉄塔建替工事
苅田分岐線
・9 鉄塔建替工事
北九州ｓｓ２０−２６０の油圧ポンプ修繕を行う。
諫早ｓｓＴＣ取替工事のうち 220kV 諫早分岐線 2L 切替

山家 ss ２２０ｋＶ２号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]
山家 ss ２２０ｋＶ２号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]
新小倉 ps ２０−２０/新小倉 ps ２０−３０/新小倉 ps
２０−３２[切]/新小倉 ps ２０−３３[切]/新小倉 ps ２２
０ｋＶ２号母線/新小倉 ps ２０Ｔ−１０/新小倉 ps ２０
Ｔ−１１[切]/新小倉 ps ２０Ｔ−１２[切]/新小倉 ps ２０−２２[切]/新小倉 ps ２０−２３[切]

２０−５３

156

山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（＃２母線撤去、据付）

変更
変更
変更
変更
変更
新規
新規

・３号起動用変圧器取引電力量計設置に伴う試充電
新規備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0925171九州

2023/05/24 09:00

2023/05/25 17:00

毎日

作業箇所(作業設備)
山家 ss

0925243九州

2023/05/24 09:00

2023/05/24 17:00

単日

新小倉 ps0926321九州

2023/05/24 09:00

2023/05/25 17:00

毎日

山家 ss

0926393九州

2023/05/24 09:00

2023/05/24 17:00

単日

新小倉 ps0926862九州

2023/05/24 09:00

2023/05/24 17:00

単日

新小倉 ps0927297九州

2023/05/24 09:00

2023/05/25 17:00

毎日

山家 ss

0924224九州

2023/05/29 08:00

2023/05/30 18:00

連続

唐津 ss

0925913九州

2023/05/29 08:00

2023/05/30 18:00

連続

唐津 ss

0920519九州

2023/06/01 09:30

2023/06/01 12:30

単日

赤坂 ss

09247250925244092639409268630920521

九州

九州

九州

九州

九州

2023/06/02 09:00

2023/06/02 09:00

2023/06/02 09:00

2023/06/02 09:00

2023/06/02 09:30

2023/06/02 17:00

2023/06/02 17:00

2023/06/02 17:00

2023/06/02 17:00

2023/06/02 12:30

単日

単日

単日

単日

単日

新小倉 ps

新小倉 ps

新小倉 ps

新小倉 ps

赤坂 ss

停電区間（停電設備）
山家 ss ２２０ｋＶ２号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]
新小倉 ps ２０−２０/新小倉 ps ２０−３０/新小倉 ps
２０−３２[切]/新小倉 ps ２０−３３[切]/新小倉 ps ２２
０ｋＶ２号母線/新小倉 ps ２０Ｔ−１０/新小倉 ps ２０
Ｔ−１１[切]/新小倉 ps ２０Ｔ−１２[切]/新小倉 ps ２０−２２[切]/新小倉 ps ２０−２３[切]山家 ss ２２０ｋＶ２号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]
新小倉 ps ２０−２０/新小倉 ps ２０−３０/新小倉 ps
２０−３２[切]/新小倉 ps ２０−３３[切]/新小倉 ps ２２
０ｋＶ２号母線/新小倉 ps ２０Ｔ−１０/新小倉 ps ２０
Ｔ−１１[切]/新小倉 ps ２０Ｔ−１２[切]/新小倉 ps ２０−２２[切]/新小倉 ps ２０−２３[切]新小倉 ps ２０−２０/新小倉 ps ２０−３０/新小倉 ps
２０−３２[切]/新小倉 ps ２０−３３[切]/新小倉 ps ２２
０ｋＶ２号母線/新小倉 ps ２０Ｔ−１０/新小倉 ps ２０
Ｔ−１１[切]/新小倉 ps ２０Ｔ−１２[切]/新小倉 ps ２０−２２[切]/新小倉 ps ２０−２３[切]山家 ss ２２０ｋＶ２号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]
唐津 ss 220kV 唐津西九州線 1L/唐津 ss ２０−５０[加圧停止]/唐津 ss ２２０ｋＶ２号母線/唐津 ss ２２
０ｋＶ２号 主要変圧器
唐津 ss 220kV 唐津西九州線 1L/唐津 ss ２０−５０[加圧停止]/唐津 ss ２２０ｋＶ２号母線/唐津 ss ２２
０ｋＶ２号 主要変圧器
220kV 西福岡赤坂線 1L/西福岡 ss ２０−５０[加圧停止]/赤坂 ss ２２０ｋＶ１号 主要変圧器/赤坂 ss ６−
１１０(＃１ＭＴｒ２次) [加圧停止]/赤坂 ss ２２０ｋＶ１
号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂 ss ２２０ｋＶ１
号 主要変圧器 ＬＲ盤
新小倉 ps ２０−２０/新小倉 ps ２０−３０/新小倉 ps
２０−３２[切]/新小倉 ps ２０−３３[切]/新小倉 ps ２２
０ｋＶ２号母線/新小倉 ps ２０Ｔ−１０/新小倉 ps ２０
Ｔ−１１[切]/新小倉 ps ２０Ｔ−１２[切]/新小倉 ps ２０−２２[切]/新小倉 ps ２０−２３[切]新小倉 ps ２０−２０/新小倉 ps ２０−３０/新小倉 ps
２０−３２[切]/新小倉 ps ２０−３３[切]/新小倉 ps ２２
０ｋＶ２号母線/新小倉 ps ２０Ｔ−１０/新小倉 ps ２０
Ｔ−１１[切]/新小倉 ps ２０Ｔ−１２[切]/新小倉 ps ２０−２２[切]/新小倉 ps ２０−２３[切]新小倉 ps ２０−２０/新小倉 ps ２０−３０/新小倉 ps
２０−３２[切]/新小倉 ps ２０−３３[切]/新小倉 ps ２２
０ｋＶ２号母線/新小倉 ps ２０Ｔ−１０/新小倉 ps ２０
Ｔ−１１[切]/新小倉 ps ２０Ｔ−１２[切]/新小倉 ps ２０−２２[切]/新小倉 ps ２０−２３[切]新小倉 ps ２０−２０/新小倉 ps ２０−３０/新小倉 ps
２０−３２[切]/新小倉 ps ２０−３３[切]/新小倉 ps ２２
０ｋＶ２号母線/新小倉 ps ２０Ｔ−１０/新小倉 ps ２０
Ｔ−１１[切]/新小倉 ps ２０Ｔ−１２[切]/新小倉 ps ２０−２２[切]/新小倉 ps ２０−２３[切]220kV 西福岡赤坂線 2L/西福岡 ss ２０−６０[加圧停止]/赤坂 ss ２２０ｋＶ２号 主要変圧器/赤坂 ss ６−
１２０(＃２ＭＴｒ２次) [加圧停止]/赤坂 ss ２２０ｋＶ２号 主要変圧器 変圧器保護盤/赤坂 ss ２２０ｋＶ２号 主要変圧器 ＬＲ盤

157

作業内容
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（＃２母線撤去、据付）

発電制約

申請区分
新規

・３号起動用変圧器取引電力量計設置に伴う試充電
新規

山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（＃２母線撤去、据付）

新規

・３号起動用変圧器取引電力量計設置に伴う試充電
新規・３号起動用変圧器取引電力量計設置に伴う試充電変更

山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（＃２母線撤去、据付）変更

唐津ｓｓ６６ｋＶＧＩＳ取替工事のうちオシロ取替を実施する。
新規
唐津ｓｓ６６ｋＶＧＩＳ取替工事のうちオシロ取替を実施する。
変更
赤坂 ss ２２０ｋＶ１号 主要変圧器 ２２０ＫＶ以下変圧器継電器類絶縁抵抗測定を行う。
更新

・５号主変圧器取引電力量計設置に伴う試充電
新規・５号主変圧器取引電力量計設置に伴う試充電
新規・５号主変圧器取引電力量計設置に伴う試充電
新規・５号主変圧器取引電力量計設置に伴う試充電変更

赤坂 ss ２２０ｋＶ２号 主要変圧器 ２２０ＫＶ以下変圧器継電器類絶縁抵抗測定を行う。
更新

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

0927182九州

2023/06/03 08:00

2023/06/03 18:00

単日

豊前 ss

0927181九州

2023/06/03 08:10

2023/06/03 17:50

単日

豊前 ss

0927623

九州

2023/06/05 09:00

2023/06/09 17:00

毎日

山家 ss

0920520九州

2023/06/06 08:00

2023/06/06 18:00

単日

赤坂 ss

0921131九州

2023/06/06 08:00

2023/06/06 18:00

単日

南九州 ss0926891九州

2023/06/06 08:00

2023/06/06 18:00

単日

赤坂 ss

0921132

九州

2023/06/06 09:00

2023/06/06 18:00

単日

南九州 ss0924648九州

2023/06/06 09:00

2023/06/08 17:00

毎日

山家 ss

092516709263170926890

九州
九州

九州

2023/06/06 09:00
2023/06/06 09:00

2023/06/06 09:00

2023/06/08 17:00
2023/06/08 17:00

2023/06/06 18:00

毎日
毎日

単日

山家 ss
山家 ss

赤坂 ss

0920522九州

2023/06/07 08:00

2023/06/07 18:00

単日

赤坂 ss

0921132

九州

2023/06/07 08:00

2023/06/07 18:00

単日

南九州 ss0926893九州

2023/06/07 08:00

2023/06/07 18:00

単日

赤坂 ss

0921133

九州

2023/06/07 09:00

2023/06/07 17:00

単日

南九州 ss0926892九州

2023/06/07 09:00

2023/06/07 18:00

単日

赤坂 ss

0921246九州

2023/06/08 09:00

2023/06/09 17:00

毎日

220kV 大分南線 1L

0927629九州

2023/06/08 09:00

2023/06/08 17:00

単日

西大分 ss

停電区間（停電設備）
豊前 ss ６−１４０(＃４Ｔｒ３次)/豊前 ss ５００ｋＶ４号
主要変圧器/豊前 ss ５０−１４０(＃４Ｔｒ１次)/豊前 ss
２０−１４０豊前 ss ２２０ｋＶ２号母線/豊前 ss ２０−１３２ [切]/豊前 ss ２０ＴＢ−３ [切]山家 ss ２２０ｋＶ１号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]
220kV 西福岡赤坂線 1L[予防停止]/赤坂 ss ２２０ｋ
Ｖ１号 主要変圧器

220kV 鹿児島北線 2L/南九州 ss ２０−６０[加圧停止]/南九州 ss 220kV 鹿児島北線 2L ＰＣＭ盤
220kV 西福岡赤坂線 1L[予防停止]/赤坂 ss ２２０ｋ
Ｖ１号 主要変圧器

南九州 ss 220kV 鹿児島北線 2L/南九州 ss ２０−６０ [加圧停止]
山家 ss ２２０ｋＶ１号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]
山家 ss ２２０ｋＶ１号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]
山家 ss ２２０ｋＶ１号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]
220kV 西福岡赤坂線 1L/赤坂 ss ６６ｋＶ１号母線/
赤坂 ss ６Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用)[加圧停止]/
赤坂 ss ２２０ｋＶ１号 主要変圧器/赤坂 ss ６−１１０(＃１ＭＴｒ２次) [加圧停止]/赤坂 ss ２２０ｋＶ１号 主要変圧器 ＤＤ盤
220kV 西福岡赤坂線 2L[受電停止]/赤坂 ss ２２０ｋ
Ｖ２号 主要変圧器

南九州 ss 220kV 鹿児島北線 2L/南九州 ss ２０−６０ [加圧停止]
220kV 西福岡赤坂線 2L[予防停止]/赤坂 ss ２２０ｋ
Ｖ２号 主要変圧器

220kV 鹿児島北線 2L/南九州 ss ２０−６０[加圧停止]220kV 西福岡赤坂線 2L/赤坂 ss ６６ｋＶ２号母線/
赤坂 ss ６Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用)[加圧停止]/
赤坂 ss ２２０ｋＶ２号 主要変圧器/赤坂 ss ６−１２０(＃２ＭＴｒ２次) [加圧停止]/赤坂 ss ２２０ｋＶ２号 主要変圧器 ＤＤ盤
220kV 大分南線 1L
220kV 大分南線 1L/西大分 ss ２０−７０[加圧停止]

158

作業内容
豊前ｓｓ ２０ＴＢ−２ 碍洗ノズル目詰まり修繕を行う。

発電制約

申請区分
新規

豊前ｓｓ ２０−１３２ ＬＳ碍洗ノズル修繕を行う。
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（２０−５２架線採寸・接続、２０−５０〜５
１・５２間分岐母線取付）
２０１６年度より終端箱のシリコン油採油を実施しており、今回、３回目の採油を実施する。
・西福岡ｓｓ：３相・赤 坂ｓｓ：３相
南九州 ss ２０−６０ ２２０ＫＶガスしゃ断器外部点検（日本 AE ﾊﾟﾜｰ，OFPTB，3000A）を行う。
２０１６年度より終端箱のシリコン油採油を実施しており、今回、３回目の採油を実施する。
・西福岡ｓｓ：３相・赤 坂ｓｓ：３相
南九州 ss ２０−６３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検を行う。
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（２０−５２架線撤去、採寸、接続）
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（２０−５２架線撤去、採寸、接続）
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（２０−５２架線撤去、採寸、接続）

新規
新規

更新

変更

変更

変更
新規
新規
新規

赤坂 ss ６６ｋＶ１号事故継続分離盤 特性試験を行う。
変更

２０１６年度より終端箱のシリコン油採油を実施しており、今回、３回目の採油を実施する。
・西福岡ｓｓ：３相・赤 坂ｓｓ：３相
南九州 ss ２０−６３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検を行う。
２０１６年度より終端箱のシリコン油採油を実施しており、今回、３回目の採油を実施する。
・西福岡ｓｓ：３相・赤 坂ｓｓ：３相
南九州 ss ２０−６３ 線路ＰＤ コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。
赤坂 ss ６６ｋＶ２号事故継続分離盤 特性試験を行う。

更新

変更

変更

変更

変更

220kV 大分南線鉄塔防錆修繕工事（1L）【2023 年度】
西大分 ss ２２０ｋＶ大分幹線１Ｌ（大分南線）（P101〜102）緩み防止金
具修繕

変更
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

0924368

九州

2023/06/09 09:00

2023/06/09 17:00

単日

中央 ss

0924380

九州

2023/06/09 09:00

2023/06/09 17:00

単日

中央 ss

0924649九州

2023/06/09 09:00

2023/06/09 15:00

単日

山家 ss

0924887九州

2023/06/09 09:00

2023/06/09 17:00

単日

中央 ss

0924899九州

2023/06/09 09:00

2023/06/09 17:00

単日

中央 ss

0925168

九州

2023/06/09 09:00

2023/06/09 15:00

単日

山家 ss

0926037

九州

2023/06/09 09:00

2023/06/09 17:00

単日

中央 ss

0926049九州

2023/06/09 09:00

2023/06/09 17:00

単日

中央 ss

0926318

九州

2023/06/09 09:00

2023/06/09 15:00

単日

山家 ss

0924651
0925170092632009276240924650
092516909263190927622

九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州

2023/06/12 09:00
2023/06/12 09:00
2023/06/12 09:00
2023/06/12 09:00
2023/06/12 15:00
2023/06/12 15:00
2023/06/12 15:00
2023/06/12 15:00

2023/06/13 17:00
2023/06/13 17:00
2023/06/13 17:00
2023/06/12 15:00
2023/06/12 17:00
2023/06/12 17:00
2023/06/12 17:00
2023/06/12 17:00

毎日
毎日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日

山家 ss
山家 ss
山家 ss
山家 ss
山家 ss
山家 ss
山家 ss
山家 ss

0927175

九州

2023/06/13 08:30

2023/06/13 17:30

単日0924594

九州

2023/06/13 09:00

2023/06/15 17:00

連続

500kV 苓北火力線 2L (2023/06 運
開)
220kV 北九州東福岡線 2L

0924643九州

2023/06/13 09:00

2023/06/13 17:00

単日

山家 ss

0925113九州

2023/06/13 09:00

2023/06/15 17:00

連続

220kV 北九州東福岡線 2L

0925162九州

2023/06/13 09:00

2023/06/13 17:00

単日

山家 ss

0926263九州

2023/06/13 09:00

2023/06/15 17:00

連続

220kV 北九州東福岡線 2L

0926312九州

2023/06/13 09:00

2023/06/13 17:00

単日

山家 ss

0926781九州

2023/06/13 09:00

2023/06/13 17:00

単日

山家 ss

0927626

九州

2023/06/13 09:00

2023/06/13 17:00

単日

山家 ss

0926769

九州

2023/06/14 09:00

2023/06/14 18:00

単日

古賀 ss

0926768

九州

2023/06/14 10:00

2023/06/14 17:00

単日

古賀 ss

停電区間（停電設備）
中央 ss ５０−３０[加圧停止]/中央 ss ５０−１２１[切]/中央 ss ５０ＴＢ−４[切]/中央 ss ５０Ｔ−３０(＃
１，＃３母線連絡用)/中央 ss ２２０ｋＶ１号母線
中央 ss ５００ｋＶ３号母線/中央 ss ５０Ｔ−３０(＃１，＃３母線連絡用)/中央 ss ５０−３１[切]/中央 ss ５０
ＴＢ−５[切]/中央 ss ５０−５０[加圧停止]
山家 ss ２２０ｋＶ１号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]
中央 ss ５０−３０[加圧停止]/中央 ss ５０−１２１[切]/中央 ss ５０ＴＢ−４[切]/中央 ss ５０Ｔ−３０(＃
１，＃３母線連絡用)/中央 ss ２２０ｋＶ１号母線
中央 ss ５００ｋＶ３号母線/中央 ss ５０Ｔ−３０(＃１，＃３母線連絡用)/中央 ss ５０−３１[切]/中央 ss ５０
ＴＢ−５[切]/中央 ss ５０−５０[加圧停止]
山家 ss ２２０ｋＶ１号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]
中央 ss ５０−３０[加圧停止]/中央 ss ５０−１２１[切]/中央 ss ５０ＴＢ−４[切]/中央 ss ５０Ｔ−３０(＃
１，＃３母線連絡用)/中央 ss ２２０ｋＶ１号母線
中央 ss ５００ｋＶ３号母線/中央 ss ５０Ｔ−３０(＃１，＃３母線連絡用)/中央 ss ５０−３１[切]/中央 ss ５０
ＴＢ−５[切]/中央 ss ５０−５０[加圧停止]
山家 ss ２２０ｋＶ１号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]
山家 ss ２２０ｋＶ２号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用)[加圧停止]
山家 ss ２２０ｋＶ２号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用)[加圧停止]
山家 ss ２２０ｋＶ２号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用)[加圧停止]
山家 ss ２２０ｋＶ１号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]
山家 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＢＫＨ[仮保護]/山家 ss
２２０ｋＶ１号母線
山家 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＢＫＨ[仮保護]/山家 ss
２２０ｋＶ１号母線
山家 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＢＫＨ[仮保護]/山家 ss
２２０ｋＶ１号母線
山家 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＢＫＨ[仮保護]/山家 ss
２２０ｋＶ１号母線
500kV 苓北火力線 2L (2023/06 運開)
220kV 北九州東福岡線 2L
220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss ２０−６０[加圧停止]220kV 北九州東福岡線 2L
220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss ２０−６０[加圧停止]220kV 北九州東福岡線 2L
220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss ２０−６０[加圧停止]220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss ２０−６０[加圧停
止]
山家 ss ２２０ｋＶ２号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]
220kV 古賀分岐線 2L/古賀 ss ２０−２０[加圧停止]
古賀 ss ２０−２０ [加圧停止]/古賀 ss ２２０ｋＶ１号
母線
159

作業内容
中央変電所 ５０−３０Ｅ （赤相）操作弁からの漏気修繕

発電制約

申請区分
新規

中央変電所 ５０−５１ＤＳ白相エアー漏れ修繕
新規
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（社内検査）

新規

中央変電所 ５０−３０Ｅ （赤相）操作弁からの漏気修繕
新規
中央変電所 ５０−５１ＤＳ白相エアー漏れ修繕
新規
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（社内検査）

新規

中央変電所 ５０−３０Ｅ （赤相）操作弁からの漏気修繕
新規
中央変電所 ５０−５１ＤＳ白相エアー漏れ修繕
新規
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（社内検査）
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（＃２母線ジャンパー切離し、接続）
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（＃２母線ジャンパー切離し、接続）
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（＃２母線ジャンパー切離し、接続）
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（社内検査）
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（２０−５２、５３、ＬＰＤ試充電）
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（２０−５２、５３、ＬＰＤ試充電）
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（２０−５２、５３、ＬＰＤ試充電）
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（２０−５２、５３、ＬＰＤ試充電）
500kV 苓北火力線
・157 がいし金具補修
・2L 下相ソケットクレビス活線ピン押込み
若松分岐線 ・50 航空標識塗装修繕工事を行う。
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（＃２母線ジャンパー切離し、接続）

新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規

若松分岐線 ・50 航空標識塗装修繕工事を行う。
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（＃２母線ジャンパー切離し、接続）

新規

若松分岐線 ・50 航空標識塗装修繕工事を行う。
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（＃２母線ジャンパー切離し、接続）

新規

山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（＃２母線ジャンパー切離し、接続）
山家ｓｓ２０−５３ＬＳ他取替工事（＃２母線ジャンパー接続）
古賀 ss20-23EDS 操作ｼﾘﾝﾀﾞｰ内発錆確認、修繕
古賀ｓｓ ２０−２１ 入不応動（制御電源ＫＳＷ緑青発生）

新規

新規
変更
新規
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時停止区分

0926770

九州

2023/06/15 09:30

2023/06/16 17:30

毎日

作業箇所(作業設備)

古賀 ss0926771九州

2023/06/15 09:30

2023/06/16 17:30

毎日

古賀 ss

0920528九州

2023/06/16 08:30

2023/06/16 17:30

単日

住吉 ss

09267140926732
0924317092483609259860926455
0920769

九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州

2023/06/17 09:00
2023/06/17 09:00
2023/06/20 08:00
2023/06/20 08:00
2023/06/20 08:00
2023/06/20 08:00
2023/06/20 09:00

2023/06/19 17:00
2023/06/19 17:00
2023/06/21 18:00
2023/06/21 18:00
2023/06/21 18:00
2023/06/21 18:00
2023/06/22 17:00

毎日
毎日
連続
連続
連続
連続
毎日

220kV 古賀分岐線 2L
220kV 北九州東福岡線 2L
北九州 ss
北九州 ss
北九州 ss
北九州 ss220kV 海崎線 1L[予防停止]

0920993九州

2023/06/20 09:00

2023/06/23 18:00

連続

脊振 ss

092592309205930920596九州
九州
九州

2023/06/20 09:00
2023/06/21 09:00
2023/06/21 09:00

2023/06/21 17:00
2023/06/21 17:00
2023/06/22 17:00

毎日
単日
連続

0920936九州

2023/06/22 09:00

2023/08/27 17:00

連続

220kV 海崎線 1L
220kV 西谷門司線 2L
220kV 西谷門司線 2L
500kV 南九州幹線 1L (2022/11 運
開)
500kV 南九州幹線 1L (2022/11 運
開)
500kV 南九州幹線 1L (2022/11 運
開)0920937

九州

2023/06/22 09:00

2023/08/27 17:00

連続

0920938

九州

2023/06/22 09:00

2023/08/27 17:00

連続

0920518

九州

2023/06/23 07:30

2023/06/23 12:30

単日

東福岡 ss

0920529九州

2023/06/23 07:30

2023/06/23 12:30

単日

住吉 ss

停電区間（停電設備）
古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 2L/古賀 ss 220kV
北九州東福岡線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/若松 ss 220kV
北九州東福岡線 2L ４３ＣＢ[ロック]/若松 ss 220kV
北九州東福岡 線 1L ４ ３ＣＢ [ ロッ ク]/北九 州 ss
220kV 北九州東福岡線 2L ４３ＣＢ[ロック]/北九州
ss 220kV 北九州東福岡線 1L ４３ＣＢ[ロック]/東福岡 ss 220kV 北九州東福岡線 2L ４３ＣＢ[ロック]/東
福岡 ss 220kV 北九州東福岡線 1L ４３ＣＢ[ロック]/蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 2L ４３ＣＢ[ロック]/蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 1L ４３ＣＢ[ロック]/古賀 ss ２０−２０ [加圧停止]
古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 2L/古賀 ss ２０−２０ [加圧停止]/古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 2L
ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/若松 ss 220kV 北九州東福岡線 2L
４３ＣＡ[ロック]/蒲田 sws 220kV 北九州東福岡線 2L
４３ＣＡ[ロック]/東福岡 ss 220kV 北九州東福岡線
2L ４３ＣＡ[ロック]/北九州 ss 220kV 北九州東福岡
線 2L ４３ＣＡ[ロック]/若松 ss 220kV 北九州東福岡
線 1L ４３ＣＡ[ロック]/北九州 ss 220kV 北九州東福岡線 1L ４３ＣＡ[ロック]/東福岡 ss 220kV 北九州東
福岡線 1L ４３ＣＡ[ロック]/蒲田 sws 220kV 北九州
東福岡線 1L ４３ＣＡ[ロック]220kV 東福岡住吉線 3L (2023/06 運開)/東福岡 ss
２０−９３Ｅ[入]/住吉 ss ６−１３０Ｅ[切]220kV 古賀分岐線 2L
220kV 北九州東福岡線 2L
500kV 北九州幹線 2L/北九州 ss ５０−６０
500kV 北九州幹線 2L/北九州 ss ５０−６０
500kV 北九州幹線 2L/北九州 ss ５０−６０
500kV 北九州幹線 2L/北九州 ss ５０−６０
220kV 海崎線 1L[予防停止]
500kV 北九州幹線 2L/脊振 ss ５０−６０[加圧停止]/
脊振 ss 500kV 北九州幹線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/脊振 ss 500kV 北九州幹線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/脊振
ss ５００ｋＶ[１−２] ＢＰ盤 常時監視ロック/脊振 ss
５００ｋＶ[１−２] ＬＢ盤 常時監視ロック/脊振 ss ５０
０ｋＶ[１−２] ＢＵ盤 常時監視ロック
220kV 海崎線 1L
220kV 西谷門司線 2L
220kV 西谷門司線 2L
500kV 南九州幹線 1L (2022/11 運開)

作業内容
古賀 ss ２２０ｋＶ北九州東福岡線２ＬＢ・ＤＺ盤 機能維持修繕

古賀 ss ２２０ｋＶ北九州東福岡線２ＬＡ・ＤＺ盤 機能維持修繕

変更

3 号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：東福岡 ss〜・15（3.7km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2【申請解除予定】古賀線アークホーン修繕工事（2023)
若松分岐線航空標識塗装修繕工事（２Ｌ）
北九州ｓｓ ５０−６０ ＧＩＳ 外部点検（６年点検）を行う。
北九州ｓｓ ５０−６０ ＧＩＳ 外部点検（６年点検）を行う。
北九州ｓｓ ５０−６０ ＧＩＳ 外部点検（６年点検）を行う。
北九州ｓｓ ５０−６０ ＧＩＳ 外部点検（６年点検）を行う。
220kV 海崎線地線金具修繕工事（1L）【2023 年度】
脊振 ss ５０−６０ ５５０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検を行う。

変更
変更
変更
新規
新規
新規
変更
変更

変更

220kV 海崎線鉄塔防錆修繕工事(1L)苅田分岐線
・７のジャンパ開放・接続工事を行う
苅田分岐線
・9 鉄塔建替工事
南九州幹線電線張替工事（１期）第４延線【１Ｌ】
南九州幹線電線張替工事（１期）第１延線【１Ｌ】

500kV 南九州幹線 1L (2022/11 運開)

南九州幹線電線張替工事（１期）第６延線【１Ｌ】

220kV 東福岡住吉線 3L (2023/06 運開)/東福岡 ss
絶縁抵抗測定に伴う保守操作

3 号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：東福岡 ss〜・15（3.7km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2
3 号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：東福岡 ss〜・15（3.7km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2

160

申請区分

変更

500kV 南九州幹線 1L (2022/11 運開)

220kV 東福岡住吉線 3L (2023/06 運開)/住吉 ss
絶縁抵抗測定に伴う保守操作

発電制約

変更
変更
変更
変更
変更
変更

変更

変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

0920510九州

2023/06/23 12:30

2023/06/23 16:30

単日

220kV 東福岡住吉線 3L (2023/06
運開)0920515九州

2023/06/23 12:30

2023/06/23 16:30

単日

220kV 東福岡住吉線 3L (2023/06
運開)09243160924835
09259850926454

九州
九州
九州
九州

2023/06/26 08:00
2023/06/26 08:00
2023/06/26 08:00
2023/06/26 08:00

2023/06/27 18:00
2023/06/27 18:00
2023/06/27 18:00
2023/06/27 18:00

連続
連続
連続
連続

北九州 ss
北九州 ss
北九州 ss
北九州 ss0920992九州

2023/06/26 09:00

2023/06/27 18:00

連続

脊振 ss

0920580
09205810925922九州
九州
九州

2023/06/27 09:00
2023/06/27 09:00
2023/06/29 09:00

2023/06/27 17:00
2023/06/27 17:00
2023/06/29 17:00

単日
単日
単日

220kV 西谷門司線 1L
220kV 西谷門司線 1L
220kV 海崎線 1L

0924348九州

2023/07/01 09:00

2023/07/01 17:00

単日

豊前 ss

0924867九州

2023/07/01 09:00

2023/07/01 17:00

単日

豊前 ss

0926017九州

2023/07/01 09:00

2023/07/01 17:00

単日

豊前 ss

092435309248720926022九州
九州
九州

2023/07/03 09:00
2023/07/03 09:00
2023/07/03 09:00

2023/07/04 17:00
2023/07/04 17:00
2023/07/04 17:00

毎日
毎日
毎日

0920939九州

2023/07/06 09:00

2023/07/11 17:00

連続

豊前 ss
豊前 ss
豊前 ss
500kV 南九州幹線 1L (2022/11 運
開)

停電区間（停電設備）
220kV 東福岡住吉線 3L (2023/06 運開)

220kV 東福岡住吉線 3L (2023/06 運開)

500kV 北九州幹線 1L/北九州 ss ５０−５０500kV 北九州幹線 1L/北九州 ss ５０−５０500kV 北九州幹線 1L/北九州 ss ５０−５０500kV 北九州幹線 1L/北九州 ss ５０−５０500kV 北九州幹線 1L/脊振 ss ５０−５０[加圧停止]/
脊振 ss 500kV 北九州幹線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/脊振 ss 500kV 北九州幹線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/脊振
ss ５００ｋＶ[１−２] ＢＰ盤 常時監視ロック/脊振 ss
５００ｋＶ[１−２] ＬＢ盤 常時監視ロック/脊振 ss ５０
０ｋＶ[１−２] ＢＵ盤 常時監視ロック
220kV 西谷門司線 1L
220kV 西谷門司線 1L
220kV 海崎線 1L
500kV 豊前西幹線 1L/豊前 ss ５０−３０

500kV 豊前西幹線 1L/豊前 ss ５０−３０

500kV 豊前西幹線 1L/豊前 ss ５０−３０0927141九州

2023/07/11 00:55

2023/07/13 04:35

毎日

ＪＲ新玉東 ss

0920588九州

2023/07/17 09:00

2023/07/18 17:00

連続

220kV 西谷門司線 1L

0927142九州

2023/07/18 00:55

2023/07/19 04:35

毎日

ＪＲ新玉東 ss

0920582九州

2023/07/18 09:00

2023/07/18 17:00

単日

220kV 西谷門司線 1L

0921115九州

2023/08/08 09:00

2023/08/08 17:00

単日

南九州 ss0927581九州

2023/08/17 07:00

2023/08/17 19:00

単日

苓北 ss

0925265

九州

2023/08/17 08:00

2023/08/17 18:00

単日

苓北 ss

連続

500kV 南九州幹線 1L (2022/11 運
開)0924290九州

2023/08/22 09:00

2023/08/25 17:00

220kV 北九州豊前線 1L/豊前 ss ２０−１９０
220kV 北九州豊前線 1L/豊前 ss ２０−１９０
220kV 北九州豊前線 1L/豊前 ss ２０−１９０
500kV 南九州幹線 1L (2022/11 運開)
ＪＲ新玉東 ss 220kV 熊本三池線 1L/ＪＲ新玉東 ss
220kV 熊本三池線 1L [受電停止]/ＪＲ新玉東 ss
220kV 熊本三池線 2L [受電停止]
220kV 西谷門司線 1L
ＪＲ新玉東 ss 220kV 熊本三池線 1L [受電停止]/Ｊ
Ｒ新玉東 ss 220kV 熊本三池線 2L [受電停止]
220kV 西谷門司線 1L
南九州 ss 500kV 南九州幹線 1L (2023/11 運開) Ｄ
Ｚ盤/南九州 ss 500kV 南九州幹線 1L (2023/11 運開) ＰＣＭ（Ａ）/南九州 ss 500kV 南九州幹線 1L(2023/11 運開) ＰＣＭ（Ｂ）/南九州 ss 500kV 南九州幹線 1L (2023/11 運開)/南九州 ss ５０−１０[加圧停止]
苓北 ss ５０−１４０[加圧停止]/苓北 ss ２号連絡用
変圧器/苓北 ss ６−１４０ [加圧停止]苓北 ss ５０−１４０ [加圧停止]/苓北 ss ２号連絡用
変圧器/苓北 ss ６−１４０ [加圧停止]
500kV 南九州幹線 1L (2022/11 運開)

161

作業内容
3 号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：東福岡 ss〜・15（3.7km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2
3 号線ケーブル張替（OF→CV）
区間：東福岡 ss〜・15（3.7km）
新設：CV1×1,000mm2
撤去：OF1×1,500mm2
北九州ｓｓ ５０−５０ ＧＩＳ 外部点検（６年点検）を行う。
北九州ｓｓ ５０−５０ ＧＩＳ 外部点検（６年点検）を行う。
北九州ｓｓ ５０−５０ ＧＩＳ 外部点検（６年点検）を行う。
北九州ｓｓ ５０−５０ ＧＩＳ 外部点検（６年点検）を行う。
脊振 ss ５０−５０ 500kV GIS ﾕﾆｯﾄ 外部点検（6 年点検）を行う。

発電制約

申請区分
変更

変更
新規
新規
新規
変更

変更

苅田分岐線
・9 鉄塔建替工事
苅田分岐線
・７のジャンパ開放・接続工事を行う
海崎 ss 20-50ＣＢほか取替工事に伴うジャンパ接続修繕工事（1L）
2021 年 11 月 25 日に標記ＵＴ測定（超音波探傷測定）実施の結果、豊
前 ss50-30GIS 線路側ブッシング（赤相）が吸湿レベル２（白、青相はレベル１）であった。
年１回測定し継続監視を行う。
2021 年 11 月 25 日に標記ＵＴ測定（超音波探傷測定）実施の結果、豊
前 ss50-30GIS 線路側ブッシング（赤相）が吸湿レベル２（白、青相はレベル１）であった。
年１回測定し継続監視を行う。
2021 年 11 月 25 日に標記ＵＴ測定（超音波探傷測定）実施の結果、豊
前 ss50-30GIS 線路側ブッシング（赤相）が吸湿レベル２（白、青相はレベル１）であった。
年１回測定し継続監視を行う。
豊前ｓｓ ２０−１９３ 線路ＰＤ ＦＴ腐食修繕を実施する。
豊前ｓｓ ２０−１９３ 線路ＰＤ ＦＴ腐食修繕を実施する。
豊前ｓｓ ２０−１９３ 線路ＰＤ ＦＴ腐食修繕を実施する。
【2023 年度】南九州幹線径間スペーサ修繕工事（八代地区） 南九州
幹線１Ｌ
ＪＲ新玉東 ss 受電設備定期点検 き電用変圧器(1 号)個別検査(BCT含む)
苅田分岐線
・9 鉄塔建替工事
Ｊ Ｒ 新 玉 東 ss 受 電 設 備 定 期 点 検 動 力 操 作 断 路 器 (89TS1A ・
89TS1B)個別検査
苅田分岐線
・７のジャンパ開放・接続工事を行う
南九州ｓｓ所内制御盤他取替工事のうち南九州幹線１Ｌ関係切替

変更
変更
変更
新規

新規

新規
制約有
制約有
制約有

新規
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更

変更

ｏ6-140GCB 投入バネ蓄勢モータ修繕を実施
・投入バネの交換を実施する(懸案 No.22H04523)
ｏ２号連変切換室油面計修繕の実施（懸案・22H00297）
年間停止申請（2022 年度申請分）

新規
変更
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0924809九州

2023/08/22 09:00

2023/08/25 17:00

連続

0920942九州

2023/08/31 09:00

2023/11/04 17:00

連続

0921160

九州

2023/09/01 08:00

2023/09/10 18:00

連続作業箇所(作業設備)
500kV 南九州幹線 1L (2022/11 運
開)
500kV 南九州幹線 1L (2022/11 運
開)
500kV 南九州幹線 1L (2022/11 運
開)
500kV 南九州幹線 2L (2023/08 運
開)500kV 南九州幹線 2L (2023/08 運
開)500kV 南九州幹線 2L (2023/08 運
開)
220kV 松島火力線北線 1L

0925959九州

2023/08/22 09:00

2023/08/25 17:00

連続

0927179九州

2023/09/02 08:10

2023/09/02 17:50

単日

北九州 ss0927178九州

2023/09/02 08:30

2023/09/02 17:30

単日

北九州 ss0924226

九州

2023/09/04 08:00

2023/09/05 18:00

毎日

唐津 ss

0924376

九州

2023/09/04 08:00

2023/09/04 19:00

単日

中央 ss

0924895

九州

2023/09/04 08:00

2023/09/04 19:00

単日

中央 ss

092642809209400920941九州
九州
九州

2023/08/22 09:00
2023/08/31 09:00
2023/08/31 09:00

2023/08/25 17:00
2023/11/04 17:00
2023/11/04 17:00

連続
連続
連続

0925915九州

2023/09/04 08:00

2023/09/05 18:00

毎日

唐津 ss

0926045九州

2023/09/04 08:00

2023/09/04 19:00

単日

中央 ss

0927183九州

2023/09/04 08:10

2023/09/04 17:50

単日

中央 ss

0924369

九州

2023/09/04 09:00

2023/09/04 17:00

単日

中央 ss

0924382九州

2023/09/04 09:00

2023/09/04 17:00

単日

中央 ss

0924888九州

2023/09/04 09:00

2023/09/04 17:00

単日

中央 ss

0924901九州

2023/09/04 09:00

2023/09/04 17:00

単日

中央 ss

停電区間（停電設備）
500kV 南九州幹線 1L (2022/11 運開)

作業内容
年間停止申請（2022 年度申請分）

500kV 南九州幹線 1L (2022/11 運開)

年間停止申請（2022 年度申請分）

500kV 南九州幹線 1L (2022/11 運開)

南九州幹線がいし金具他修繕工事（２０２３）１Ｌ

500kV 南九州幹線 2L (2023/08 運開)

南九州幹線電線張替工事（１期）第４延線【２Ｌ】

500kV 南九州幹線 2L (2023/08 運開)

南九州幹線電線張替工事（１期）第１延線【２Ｌ】

500kV 南九州幹線 2L (2023/08 運開)

南九州幹線電線張替工事（１期）第６延線【２Ｌ】

220kV 松島火力線北線 1L
北九州 ss ２２０ｋＶ４号母線/北九州 ss ２０ＴＢ−７[切]/北九州 ss ２０−２３２[切]220kV 北九州東福岡線 1L/北九州 ss ２０−１０
220kV 唐津西九州線 2L (2023/11 運開)/唐津 ss ２
２０ｋＶ１号母線/唐津 ss ２０−６０ [加圧停止]/唐津
ss ２２０ｋＶ１号 主要変圧器/唐津 ss ６−１１０(＃１
主変２次) [加圧停止]/唐津 ss ２０−１１０(１号主要変圧器) [加圧停止]
中央 ss ５００ｋＶ２号母線/中央 ss ５０Ｔ−１０(＃１，＃２母線連絡用)[加圧停止]/中央 ss ５０Ｔ−４０(＃
２，＃４母線連絡用)[加圧停止]/中央 ss ５０ＴＢ−３[切]
中央 ss ５００ｋＶ２号母線/中央 ss ５０Ｔ−１０(＃１，＃２母線連絡用)[加圧停止]/中央 ss ５０Ｔ−４０(＃
２，＃４母線連絡用)[加圧停止]/中央 ss ５０ＴＢ−３[切]220kV 唐津西九州線 2L (2023/11 運開)/唐津 ss ２
２０ｋＶ１号母線/唐津 ss ２０−６０ [加圧停止]/唐津
ss ２２０ｋＶ１号 主要変圧器/唐津 ss ６−１１０(＃１
主変２次) [加圧停止]/唐津 ss ２０−１１０(１号主要変圧器) [加圧停止]
中央 ss ５００ｋＶ２号母線/中央 ss ５０Ｔ−１０(＃１，＃２母線連絡用)[加圧停止]/中央 ss ５０Ｔ−４０(＃
２，＃４母線連絡用)[加圧停止]/中央 ss ５０ＴＢ−３[切]500kV 豊前西幹線 2L/中央 ss ５０−４０[加圧停止]/
中央 ss ５００ｋＶ１号母線/中央 ss ５０Ｔ−１０(＃１，＃２母線連絡用)[加圧停止]
500kV 豊前西幹線 1L/中央 ss ５０−３０[加圧停止]/
中央 ss ５００ｋＶ３号母線
中央 ss ５００ｋＶ４号母線/中央 ss ５０Ｔ−２０(＃３，＃４母線連絡用) [加圧停止]/中央 ss ５００ｋＶ４号
主要変圧器/中央 ss ５０−１４０(＃４ＭＴｒ１次) [加圧停止]/中央 ss ６６ｋＶ２号 所内用変圧器/中央 ss
６６ｋＶ４−１号 分路リアクトル/中央 ss ６６ｋＶ４−２
号 分路リアクトル
500kV 豊前西幹線 1L/中央 ss ５０−３０[加圧停止]/
中央 ss ５００ｋＶ３号母線
中央 ss ５００ｋＶ４号母線/中央 ss ５０Ｔ−２０(＃３，＃４母線連絡用) [加圧停止]/中央 ss ５００ｋＶ４号
主要変圧器/中央 ss ５０−１４０(＃４ＭＴｒ１次) [加圧停止]/中央 ss ６６ｋＶ２号 所内用変圧器/中央 ss
６６ｋＶ４−１号 分路リアクトル/中央 ss ６６ｋＶ４−２
号 分路リアクトル

220kV 松島火力線北線 1L 電線路細密点検他
北九州ｓｓ ２０−２３２ ＬＳ 白相 碍洗ノズル修繕を行う。

変更

北九州ｓｓ ２０−１３ ＬＰＤ 碍洗配管漏水修繕を行う。
唐津ｓｓ１号主変取替工事のうちＧＷ接続他を実施する。

新規

162

発電制約

申請区分
新規
新規
変更
変更
変更
変更

新規

新規

中央 ss 旧熊幹線２L 他空気配管漏気修繕
新規
中央 ss 旧熊幹線２L 他空気配管漏気修繕
新規
唐津ｓｓ１号主変取替工事のうちＧＷ接続他を実施する。
新規

中央 ss 旧熊幹線２L 他空気配管漏気修繕
新規
中央 ss 豊前西幹２L 他空気配管漏気修繕を行う。
新規
中央 ss 豊前西幹１L 空気配管漏気修繕

新規

中央 ss＃４号主変他空気配管漏気修繕
新規

中央 ss 豊前西幹１L 空気配管漏気修繕

新規

中央 ss＃４号主変他空気配管漏気修繕
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0926038

九州

2023/09/04 09:00

2023/09/04 17:00

単日

作業箇所(作業設備)
中央 ss

0926051九州

2023/09/04 09:00

2023/09/04 17:00

単日

中央 ss

0924377九州

2023/09/04 10:00

2023/09/04 15:00

単日

中央 ss

0924383九州

2023/09/04 10:00

2023/09/04 17:00

単日

中央 ss

0924896九州

2023/09/04 10:00

2023/09/04 15:00

単日

中央 ss

0924902九州

2023/09/04 10:00

2023/09/04 17:00

単日

中央 ss

0926046九州

2023/09/04 10:00

2023/09/04 15:00

単日

中央 ss

0926052

九州

2023/09/04 10:00

2023/09/04 17:00

単日

0921116九州

2023/09/05 09:00

2023/09/05 17:00

単日

0924304九州

2023/09/05 09:00

2023/09/08 17:00

連続

092482309259730926442092441109244220924930

0924941

九州
九州
九州

九州

九州

九州

九州

2023/09/05 09:00
2023/09/05 09:00
2023/09/05 09:00

2023/09/06 08:00

2023/09/06 08:00

2023/09/06 08:00

2023/09/06 08:00

2023/09/08 17:00
2023/09/08 17:00
2023/09/08 17:00

2023/12/07 18:00

2023/09/06 18:00

2023/12/07 18:00

2023/09/06 18:00

連続
連続
連続

連続

単日

連続

単日

中央 ss

南九州 ss500kV 南九州幹線 2L (2023/08 運
開)500kV 南九州幹線 2L (2023/08 運
開)500kV 南九州幹線 2L (2023/08 運
開)500kV 南九州幹線 2L (2023/08 運開)西九州 ss

停電区間（停電設備）
500kV 豊前西幹線 1L/中央 ss ５０−３０[加圧停止]/
中央 ss ５００ｋＶ３号母線
中央 ss ５００ｋＶ４号母線/中央 ss ５０Ｔ−２０(＃３，＃４母線連絡用) [加圧停止]/中央 ss ５００ｋＶ４号
主要変圧器/中央 ss ５０−１４０(＃４ＭＴｒ１次) [加圧停止]/中央 ss ６６ｋＶ２号 所内用変圧器/中央 ss
６６ｋＶ４−１号 分路リアクトル/中央 ss ６６ｋＶ４−２
号 分路リアクトル
中央 ss ５００ｋＶ２号母線/中央 ss ５０Ｔ−４０(＃２，＃４母線連絡用)[加圧停止]
中央 ss ５００ｋＶ４号母線/中央 ss ５００ｋＶ３号 主要変圧器/中央 ss ５０−１３０(＃３ＭＴｒ１次)[加圧停止]
中央 ss ５００ｋＶ２号母線/中央 ss ５０Ｔ−４０(＃２，＃４母線連絡用)[加圧停止]
中央 ss ５００ｋＶ４号母線/中央 ss ５００ｋＶ３号 主要変圧器/中央 ss ５０−１３０(＃３ＭＴｒ１次)[加圧停止]
中央 ss ５００ｋＶ２号母線/中央 ss ５０Ｔ−４０(＃２，＃４母線連絡用)[加圧停止]
中央 ss ５００ｋＶ４号母線/中央 ss ５００ｋＶ３号 主要変圧器/中央 ss ５０−１３０(＃３ＭＴｒ１次)[加圧停止]
南九州 ss 500kV 南九州幹線 2L (2023/11 運開) Ｄ
Ｚ盤/南九州 ss 500kV 南九州幹線 2L (2023/11 運開) ＰＣＭ（Ａ）/南九州 ss 500kV 南九州幹線 2L(2023/11 運開) ＰＣＭ（Ｂ）/南九州 ss 500kV 南九州幹線 2L (2023/11 運開)/南九州 ss ５０−２０[加圧停止]500kV 南九州幹線 2L (2023/08 運開)

作業内容
中央 ss 豊前西幹１L 空気配管漏気修繕

500kV 南九州幹線 2L (2023/08 運開)

年間停止申請（2022 年度申請分）

500kV 南九州幹線 2L (2023/08 運開)

年間停止申請（2022 年度申請分）

500kV 南九州幹線 2L (2023/08 運開)

南九州幹線がいし金具他修繕工事（２０２３）２Ｌ

220kV 松島火力線北線 2L/西九州 ss ２０−１００[加圧停止]/西九州 ss 220kV 松島火力線北線 2L ＤＺ
盤/西九州 ss 220kV 松島火力線北線 2L ＰＣＭ（Ａ）/西九州 ss 220kV 松島火力線北線 2L ＰＣＭ（Ｂ）

２２０ｋＶＣＢ×１（２０−１００）、２２０ｋＶＬＳ×３（２０−１０１、１０２、１０
３）
２２０ｋＶＬＰＤ×１（２０−１０３ＬＰＤ）

新規

西九州 ss ２２０ｋＶ２号母線

２２０ｋＶＣＢ×１（２０−１００）、２２０ｋＶＬＳ×３（２０−１０１、１０２、１０
３）
２２０ｋＶＬＰＤ×１（２０−１０３ＬＰＤ）

新規

220kV 松島火力線北線 2L/西九州 ss ２０−１００[加圧停止]/西九州 ss 220kV 松島火力線北線 2L ＤＺ
盤/西九州 ss 220kV 松島火力線北線 2L ＰＣＭ（Ａ）/西九州 ss 220kV 松島火力線北線 2L ＰＣＭ（Ｂ）

２２０ｋＶＣＢ×１（２０−１００）、２２０ｋＶＬＳ×３（２０−１０１、１０２、１０
３）
２２０ｋＶＬＰＤ×１（２０−１０３ＬＰＤ）

新規

西九州 ss ２２０ｋＶ２号母線

２２０ｋＶＣＢ×１（２０−１００）、２２０ｋＶＬＳ×３（２０−１０１、１０２、１０
３）
２２０ｋＶＬＰＤ×１（２０−１０３ＬＰＤ）

新規

西九州 ss

西九州 ss

西九州 ss

163

発電制約

申請区分
新規

中央 ss＃４号主変他空気配管漏気修繕
新規

中央 ss ５０Ｔ−４０ユニット 他空気配管漏気修繕

新規

中央 ss ＃３号主変他空気配管漏気修繕
新規
中央 ss ５０Ｔ−４０ユニット 他空気配管漏気修繕

新規

中央 ss ＃３号主変他空気配管漏気修繕
新規
中央 ss ５０Ｔ−４０ユニット 他空気配管漏気修繕

新規

中央 ss ＃３号主変他空気配管漏気修繕
新規
南九州ｓｓ所内制御盤他取替工事のうち南九州幹線２Ｌ関係切替
変更

年間停止申請（2022 年度申請分）

新規
新規
新規
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0926080

九州

2023/09/06 08:00

2023/12/07 18:00

連続作業箇所(作業設備)

西九州 ss0926091九州

2023/09/06 08:00

2023/09/06 18:00

単日

西九州 ss0927110九州

2023/09/07 08:30

2023/09/07 17:30

単日

唐津 ss

0927111九州

2023/09/08 08:30

2023/09/08 17:30

単日

唐津 ss

0924422九州

2023/09/11 08:00

2023/09/13 18:00

毎日

西九州 ss

停電区間（停電設備）
220kV 松島火力線北線 2L/西九州 ss ２０−１００[加圧停止]/西九州 ss 220kV 松島火力線北線 2L ＤＺ
盤/西九州 ss 220kV 松島火力線北線 2L ＰＣＭ（Ａ）/西九州 ss 220kV 松島火力線北線 2L ＰＣＭ
（Ｂ）

作業内容
２２０ｋＶＣＢ×１（２０−１００）、２２０ｋＶＬＳ×３（２０−１０１、１０２、１０
３）
２２０ｋＶＬＰＤ×１（２０−１０３ＬＰＤ）

西九州 ss ２２０ｋＶ２号母線

２２０ｋＶＣＢ×１（２０−１００）、２２０ｋＶＬＳ×３（２０−１０１、１０２、１０
３）
２２０ｋＶＬＰＤ×１（２０−１０３ＬＰＤ）

新規

唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L/唐津 ss ２２０ｋＶ
１号母線/唐津 ss ２０−６０/唐津 ss ２２０ｋＶ１号 主要変圧器 [バンク融通]/唐津 ss ２０Ｔ−１０

唐津ｓｓ架空地線（唐津西九州線２Ｌ鉄構Ｐ３〜構内ＧＷ鉄構Ｇ２間）張替工事を行う。
・布設のみ実施（撤去は西地区工事所にて実施）

変更

唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L/唐津 ss ２２０ｋＶ
１号母線/唐津 ss ２０−６０/唐津 ss ２２０ｋＶ１号 主要変圧器 [バンク融通]/唐津 ss ２０Ｔ−１０
西九州 ss ２２０ｋＶ２号母線

唐津ｓｓ架空地線（旧唐津分岐線鉄構Ｐ１〜構内ＧＷ鉄構Ｇ２間）張替工事を行う。
・布設のみ実施（撤去は西地区工事所にて実施）
２２０ｋＶＣＢ×１（２０−１００）、２２０ｋＶＬＳ×３（２０−１０１、１０２、１０
３）
２２０ｋＶＬＰＤ×１（２０−１０３ＬＰＤ）

西九州 ss ２２０ｋＶ２号母線
0924941九州

2023/09/11 08:00

2023/09/13 18:00

毎日

西九州 ss

西九州 ss ２２０ｋＶ２号母線
0926091九州

2023/09/11 08:00

2023/09/13 18:00

毎日

西九州 ss0926549九州

2023/09/11 08:00

2023/12/08 18:00

連続

西九州 ss

0921176

九州

2023/09/11 09:00

2023/09/13 17:00

毎日

220kV 山家東福岡線 1L

0921348九州

2023/09/11 10:00

2023/09/11 17:00

単日

山家 ss

0920770092464009251590925924

九州
九州
九州
九州

2023/09/12 09:00
2023/09/12 09:00
2023/09/12 09:00
2023/09/12 09:00

2023/09/14 17:00
2023/09/12 18:00
2023/09/12 18:00
2023/09/13 17:00

毎日
単日
単日
毎日

220kV 海崎線 2L[予防停止]
山家 ss
山家 ss
220kV 海崎線 2L

0925925

九州

2023/09/12 09:00

2023/09/12 17:00

単日

海崎 ss

092630909267780921161
0921177

九州
九州
九州
九州

2023/09/12 09:00
2023/09/12 09:00
2023/09/13 08:00
2023/09/13 09:00

2023/09/12 18:00
2023/09/12 18:00
2023/09/22 18:00
2023/09/15 17:00

単日
単日
連続
毎日

山家 ss
山家 ss
220kV 松島火力線北線 2L
220kV 山家東福岡線 1L

220kV 松島火力線北線 2L/西九州 ss ２０−１００[加圧停止]/西九州 ss 220kV 松島火力線北線 2L ＤＺ
盤/西九州 ss 220kV 松島火力線北線 2L ＰＣＭ（Ａ）/西九州 ss 220kV 松島火力線北線 2L ＰＣＭ（Ｂ）
220kV 山家東福岡線 1L
220kV 山家東福岡線 1L/山家 ss ２０−５０[加圧停止]/山家 ss 220kV 山家東福岡線 1L ＣＲ−Ａ/山家ss 220kV 山 家 東 福 岡 線 1L Ｃ Ｒ − Ｂ / 山 家 ss
220kV 山家東福岡線 1L ＤＺ盤/山家 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＢＰ＋ＬＢ盤 常時監視ロック/山家 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＢＵ盤 常時監視ロック
220kV 海崎線 2L[予防停止]
山家 ss ２０−５０[加圧停止]
山家 ss ２０−５０[加圧停止]
220kV 海崎線 2L
220kV 東九州分岐線 2L/220kV 海崎線 2L/海崎 ss
２０−６０[加圧停止]
山家 ss ２０−５０[加圧停止]
山家 ss ２０−５０[加圧停止]
220kV 松島火力線北線 2L
220kV 山家東福岡線 1L

164

発電制約

申請区分

新規

変更

新規

２２０ｋＶＣＢ×１（２０−１００）、２２０ｋＶＬＳ×３（２０−１０１、１０２、１０
３）
２２０ｋＶＬＰＤ×１（２０−１０３ＬＰＤ）

新規

２２０ｋＶＣＢ×１（２０−１００）、２２０ｋＶＬＳ×３（２０−１０１、１０２、１０
３）
２２０ｋＶＬＰＤ×１（２０−１０３ＬＰＤ）

新規

西九州ｓｓ２０−１００ＣＢほか取替工事
変更

ダンパ修繕 18 基
山家 ss ２０−５０ ２２０ｋＶガスしゃ断器外部点検（三菱，200SFMT，
4000A）を行う。

変更

変更

220kV 海崎線地線金具修繕工事（2L）【2023 年度】
山家 ss20-50 白相操作箱修繕
山家 ss20-50 白相操作箱修繕
220kV 海崎線鉄塔防錆修繕工事(2L)
海崎 ss220kV ﾌﾞｯｼﾝｸﾞｶﾞｽ漏れ不具合修繕（20-60）

変更
新規
新規
変更

山家 ss20-50 白相操作箱修繕
山家 ss20-50 白相操作箱修繕
220kV 松島火力線北線 2L 電線路細密点検他
径間スペーサ修繕 9 径間

新規
変更
変更
変更

変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0921374九州

2023/09/13 10:00

2023/09/15 15:00

連続

0924423

九州

2023/09/14 08:00

2023/09/15 18:00

毎日

作業箇所(作業設備)

山家 ss

停電区間（停電設備）
山家 ss 220kV 北九州東福岡線 220kV 北九州東福岡線 過負荷保護故障情報送信盤/古賀 ss 220kV
北九州東福岡線 山家 ss 故障情報受信盤４３ＹＬ[ロック]/北九州 ss 220kV 北九州東福岡線 山家 ss 故障情報受信盤４３ＹＬ[ロック]/若松 ss 220kV 北九州
東福岡線 山家 ss 故障情報受信盤４３ＹＬ[ロック]/山家 ss 220kV 山家東福岡線 1L/山家 ss ２０−５０[加圧停止]/山家 ss 220kV 山家東福岡線 1L ＣＲ−
Ａ/山家 ss 220kV 山家東福岡線 1L ＣＲ−Ｂ/山家ss 220kV 山家東福岡線 1L ＤＺ盤
西九州 ss ２２０ｋＶ２号母線

西九州 ss

西九州 ss ２２０ｋＶ２号母線
0924942九州

2023/09/14 08:00

2023/09/15 18:00

毎日

西九州 ss

西九州 ss ２２０ｋＶ２号母線
0926092九州

2023/09/14 08:00

2023/09/15 18:00

毎日

西九州 ss

0921335

九州

2023/09/14 09:30

2023/09/14 17:00

単日

東福岡 ss0924634九州

2023/09/14 09:30

2023/09/14 17:30

単日

東福岡 ss0924635

九州

2023/09/14 09:30

2023/09/14 17:30

単日

東福岡 ss0925153九州

2023/09/14 09:30

2023/09/14 17:30

単日

東福岡 ss0925154

九州

2023/09/14 09:30

2023/09/14 17:30

単日

東福岡 ss0926303九州

2023/09/14 09:30

2023/09/14 17:30

単日

東福岡 ss0926304九州

2023/09/14 09:30

2023/09/14 17:30

単日

東福岡 ss0926772九州

2023/09/14 09:30

2023/09/14 17:30

単日

東福岡 ss220kV 山家東福岡線 1L/東福岡 ss ２０−５０[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L ＣＲ−Ａ/東
福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L ＣＲ−Ｂ/東福岡 ss
220kV 山家東福岡線 1L ＤＺ盤/東福岡 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＢＰ盤 常時監視ロック/東福岡 ss ２２０ｋＶ[１−３] ＢＰ盤 常時監視ロック/東福岡 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＬＢ盤 常時監視ロック/東福岡 ss ２２０ｋＶ[１−３] ＬＢ盤 常時監視ロック/東福岡 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＢＵ[ロック]/東福岡 ss ２２０ｋＶ[１−３] ４
３ＢＵ[ロック]
東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L/東福岡 ss ２０−５０[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L
ＰＣＭ（Ｂ）/東福岡 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L/東福岡 ss ２０−５０[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L
ＰＣＭ（Ａ）/東福岡 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L/東福岡 ss ２０−５０[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L
ＰＣＭ（Ｂ）/東福岡 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L/東福岡 ss ２０−５０[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L
ＰＣＭ（Ａ）/東福岡 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L/東福岡 ss ２０−５０[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L
ＰＣＭ（Ｂ）/東福岡 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L/東福岡 ss ２０−５０[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L
ＰＣＭ（Ａ）/東福岡 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L/東福岡 ss ２０−５０[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L
ＰＣＭ（Ｂ）/東福岡 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]

165

作業内容
山家ｓｓＴＣ取替工事（山家東福岡１Ｌ切替）

発電制約

申請区分

変更

２２０ｋＶＣＢ×１（２０−１００）、２２０ｋＶＬＳ×３（２０−１０１、１０２、１０
３）
２２０ｋＶＬＰＤ×１（２０−１０３ＬＰＤ）

新規

２２０ｋＶＣＢ×１（２０−１００）、２２０ｋＶＬＳ×３（２０−１０１、１０２、１０
３）
２２０ｋＶＬＰＤ×１（２０−１０３ＬＰＤ）

新規

２２０ｋＶＣＢ×１（２０−１００）、２２０ｋＶＬＳ×３（２０−１０１、１０２、１０
３）
２２０ｋＶＬＰＤ×１（２０−１０３ＬＰＤ）

新規

東福岡 ss ２０−５０ ２２０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検（ＧＣＢ）を行う。

変更

東福岡 ss ２２０ｋＶ山家東福岡１Ｌ（Ｂ） 機能維持修繕
新規
東福岡 ss ２２０ｋＶ山家東福岡１Ｌ（Ａ） 機能維持修繕
新規
東福岡 ss ２２０ｋＶ山家東福岡１Ｌ（Ｂ） 機能維持修繕
新規
東福岡 ss ２２０ｋＶ山家東福岡１Ｌ（Ａ） 機能維持修繕
新規
東福岡 ss ２２０ｋＶ山家東福岡１Ｌ（Ｂ） 機能維持修繕
新規
東福岡 ss ２２０ｋＶ山家東福岡１Ｌ（Ａ） 機能維持修繕
新規
東福岡 ss ２２０ｋＶ山家東福岡１Ｌ（Ｂ） 機能維持修繕
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時停止区分

0926773九州

2023/09/14 09:30

2023/09/14 17:30

単日

0927191九州

2023/09/15 09:00

2023/09/15 18:00

単日

作業箇所(作業設備)
東福岡 ss中央 ss0927267九州

2023/09/15 10:00

2023/09/15 17:00

単日

中央 ss

0921178九州

2023/09/16 09:00

2023/09/18 17:00

毎日

220kV 山家東福岡線 2L

0921375

九州

2023/09/18 10:00

2023/09/21 15:00

連続

山家 ss

0924416九州

2023/09/19 08:00

2023/09/20 18:00

毎日

停電区間（停電設備）
東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L/東福岡 ss ２０−５０[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L
ＰＣＭ（Ａ）/東福岡 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]中央 ss ６６ｋＶ４号母線/中央 ss ５００ｋＶ４号 主要
変圧器/中央 ss ６−１４０(＃４ＭＴｒ３次) [加圧停止]/中央 ss ２０−１４０(＃４ＭＴｒ２次) [加圧停止]/
中央 ss ５０−１４０(＃４ＭＴｒ１次) [加圧停止]/中央
ss ６６ｋＶ２号 所内用変圧器/中央 ss ６６ｋＶ２号
ＮＧＲ/中央 ss ６ＧＴ−２０(＃２所内Ｔｒ１次)[加圧停止]/中央 ss ６ＳＣＲ−２０[加圧停止]/中央 ss ６ＳＣ
Ｒ−４０[加圧停止]/中央 ss Ｍ−２００[加圧停止]
中央 ss ６６ｋＶ４号母線/中央 ss ５００ｋＶ４号 主要
変圧器/中央 ss ６−１４０(＃４ＭＴｒ３次) [加圧停止]/中央 ss ２０−１４０(＃４ＭＴｒ２次) [加圧停止]/
中央 ss ５０−１４０(＃４ＭＴｒ１次) [加圧停止]/中央
ss ６６ｋＶ２号 所内用変圧器/中央 ss ６６ｋＶ２号
ＮＧＲ/中央 ss ６ＧＴ−２０(＃２所内Ｔｒ１次)[加圧停止]/中央 ss ６ＳＣＲ−２０[加圧停止]/中央 ss ６ＳＣ
Ｒ−４０[加圧停止]/中央 ss Ｍ−２００[加圧停止]
220kV 山家東福岡線 2L
山家 ss 220kV 北九州東福岡線 220kV 北九州東福岡線 過負荷保護故障情報送信盤/古賀 ss 220kV
北九州東福岡線 山家 ss 故障情報受信盤４３ＹＬ[ロック]/北九州 ss 220kV 北九州東福岡線 山家 ss 故障情報受信盤４３ＹＬ[ロック]/若松 ss 220kV 北九州
東福岡線 山家 ss 故障情報受信盤４３ＹＬ[ロック]/山家 ss 220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss ２０−６０[加圧停止]/山家 ss 220kV 山家東福岡線 2L ＣＲ−
Ａ/山家 ss 220kV 山家東福岡線 2L ＣＲ−Ｂ/山家ss 220kV 山家東福岡線 2L ＤＺ盤
西九州 ss ２２０ｋＶ１号母線

西九州 ss

西九州 ss ２２０ｋＶ１号母線
0924935

九州

2023/09/19 08:00

2023/09/20 18:00

毎日

西九州 ss

西九州 ss ２２０ｋＶ１号母線
0926085九州

2023/09/19 08:00

2023/09/20 18:00

毎日

西九州 ss

0921179九州

2023/09/19 09:00

2023/09/21 17:00

毎日

220kV 山家東福岡線 2L

0924642九州

2023/09/19 09:00

2023/09/19 17:00

単日

山家 ss

092516109263110926780

九州
九州
九州

2023/09/19 09:00
2023/09/19 09:00
2023/09/19 09:00

2023/09/19 17:00
2023/09/19 17:00
2023/09/19 17:00

単日
単日
単日

山家 ss
山家 ss
山家 ss

220kV 山家東福岡線 2L
220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss ２０−６０[加圧停止]220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss ２０−６０[加圧停止]220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss ２０−６０[加圧停止]220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss ２０−６０[加圧停
止]

166

作業内容
東福岡 ss ２２０ｋＶ山家東福岡１Ｌ（Ａ） 機能維持修繕

発電制約

申請区分
変更

中央ｓｓ＃４MTｒ３次側白相ケーブル端末処理部保護材において、保護テープが&#21085;がれて内部が露出していたため修繕する。
新規

中央ｓｓ＃４MTｒ３次側白相ケーブル端末処理部保護材において、保護テープが&#21085;がれて内部が露出していたため修繕する。
変更

ダンパ修繕 18 基
山家ｓｓＴＣ取替工事（山家東福岡２Ｌ切替）

変更

変更

２２０ｋＶＣＢ×１（２０−１００）、２２０ｋＶＬＳ×３（２０−１０１、１０２、１０
３）
２２０ｋＶＬＰＤ×１（２０−１０３ＬＰＤ）

新規

２２０ｋＶＣＢ×１（２０−１００）、２２０ｋＶＬＳ×３（２０−１０１、１０２、１０
３）
２２０ｋＶＬＰＤ×１（２０−１０３ＬＰＤ）

新規

２２０ｋＶＣＢ×１（２０−１００）、２２０ｋＶＬＳ×３（２０−１０１、１０２、１０
３）
２２０ｋＶＬＰＤ×１（２０−１０３ＬＰＤ）

新規

径間スペーサ修繕 9 径間
山家 ss 20-60 GCB 現地制御箱除湿器動作不良修繕
山家 ss 20-60 GCB 現地制御箱除湿器動作不良修繕
山家 ss 20-60 GCB 現地制御箱除湿器動作不良修繕
山家 ss 20-60 GCB 現地制御箱除湿器動作不良修繕

変更
新規
新規
新規
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

0921336九州

2023/09/19 09:30

2023/09/20 17:00

連続

東福岡 ss

0921354

九州

2023/09/19 10:00

2023/09/19 17:00

単日

山家 ss

0921355

九州

2023/09/19 10:00

2023/09/19 17:00

単日

山家 ss

0921357

九州

2023/09/19 10:00

2023/09/19 17:00

単日

山家 ss

0927192九州

2023/09/20 09:00

2023/09/20 18:00

単日

中央 ss

0924636九州

2023/09/20 09:30

2023/09/20 17:30

単日

東福岡 ss0924637

九州

2023/09/20 09:30

2023/09/20 17:30

単日

東福岡 ss0925155

九州

2023/09/20 09:30

2023/09/20 17:30

単日

東福岡 ss0925156

九州

2023/09/20 09:30

2023/09/20 17:30

単日

東福岡 ss0926305九州

2023/09/20 09:30

2023/09/20 17:30

単日

東福岡 ss0926306

九州

2023/09/20 09:30

2023/09/20 17:30

単日

東福岡 ss0926774九州

2023/09/20 09:30

2023/09/20 17:30

単日

東福岡 ss0926775

九州

2023/09/20 09:30

2023/09/20 17:30

単日

東福岡 ss

停電区間（停電設備）
220kV 山家東福岡線 2L/東福岡 ss ２０−６０[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L ＣＲ−Ａ/東
福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L ＣＲ−Ｂ/東福岡 ss
220kV 山家東福岡線 2L ＤＺ盤/東福岡 ss ２２０ｋＶ[１−３] ＢＰ盤 常時監視ロック/東福岡 ss ２２０ｋＶ[２−３] ＢＰ盤 常時監視ロック/東福岡 ss ２２０ｋＶ[１−３] ＬＢ盤 常時監視ロック/東福岡 ss ２２０ｋＶ[２−３] ＬＢ盤 常時監視ロック/東福岡 ss ２２０ｋＶ[１−３] ４３ＢＵ[ロック]/東福岡 ss ２２０ｋＶ[２−３] ４
３ＢＵ[ロック]
220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss ２０−６０[加圧停止]220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss ２０−６０[加圧停止]/山家 ss 220kV 山家東福岡線 2L ＣＲ−Ａ/山家ss 220kV 山 家 東 福 岡 線 2L Ｃ Ｒ − Ｂ / 山 家 ss
220kV 山家東福岡線 2L ＤＺ盤/山家 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＢＰ＋ＬＢ盤 常時監視ロック/山家 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＢＵ盤 常時監視ロック
220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss ２０−６０[加圧停
止]
中央 ss ６６ｋＶ４号母線/中央 ss ５００ｋＶ４号 主要
変圧器/中央 ss ６−１４０(＃４ＭＴｒ３次) [加圧停止]/中央 ss ２０−１４０(＃４ＭＴｒ２次) [加圧停止]/
中央 ss ５０−１４０(＃４ＭＴｒ１次) [加圧停止]/中央
ss ６６ｋＶ２号 所内用変圧器/中央 ss ６６ｋＶ２号
ＮＧＲ/中央 ss ６ＧＴ−２０(＃２所内Ｔｒ１次)[加圧停止]/中央 ss ６ＳＣＲ−２０[加圧停止]/中央 ss ６ＳＣ
Ｒ−４０[加圧停止]/中央 ss Ｍ−２００[加圧停止]
東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L/東福岡 ss ２０−６０[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L
ＰＣＭ（Ａ）/東福岡 ss ２２０ｋＶ[２−３] ４３ＬＢ[ロック]東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L/東福岡 ss ２０−６０[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L
ＰＣＭ（Ｂ）/東福岡 ss ２２０ｋＶ[２−３] ４３ＬＢ[ロック]東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L/東福岡 ss ２０−６０[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L
ＰＣＭ（Ａ）/東福岡 ss ２２０ｋＶ[２−３] ４３ＬＢ[ロック]東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L/東福岡 ss ２０−６０[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L
ＰＣＭ（Ｂ）/東福岡 ss ２２０ｋＶ[２−３] ４３ＬＢ[ロック]東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L/東福岡 ss ２０−６０[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L
ＰＣＭ（Ａ）/東福岡 ss ２２０ｋＶ[２−３] ４３ＬＢ[ロック]東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L/東福岡 ss ２０−６０[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L
ＰＣＭ（Ｂ）/東福岡 ss ２２０ｋＶ[２−３] ４３ＬＢ[ロック]東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L/東福岡 ss ２０−６０[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L
ＰＣＭ（Ａ）/東福岡 ss ２２０ｋＶ[２−３] ４３ＬＢ[ロック]東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L/東福岡 ss ２０−６０[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L
ＰＣＭ（Ｂ）/東福岡 ss ２２０ｋＶ[２−３] ４３ＬＢ[ロック]

167

作業内容
東福岡 ss ２０−６０ ２２０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行
う。

発電制約

申請区分

変更

山家 ss ２０−６３ 線路ＰＤ 220kV L 側 PD 簡易点検を行う。

変更

山家 ss ２０−６０ ２２０ｋＶガスしゃ断器外部点検（三菱，200SFMT，
4000A）を行う。
変更

山家 ss ２０−６３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検を行う。

変更

中央ｓｓ＃４MTｒ各相活線浄油機パッキン、ＣＴ端子箱パッキンの劣化しているため、取替えを実施する。
新規

東福岡 ss ２２０ｋＶ山家東福岡２Ｌ（Ａ） 機能維持修繕
新規
東福岡 ss ２２０ｋＶ山家東福岡２Ｌ（Ｂ） 機能維持修繕
新規
東福岡 ss ２２０ｋＶ山家東福岡２Ｌ（Ａ） 機能維持修繕
新規
東福岡 ss ２２０ｋＶ山家東福岡２Ｌ（Ｂ） 機能維持修繕
新規
東福岡 ss ２２０ｋＶ山家東福岡２Ｌ（Ａ） 機能維持修繕
新規
東福岡 ss ２２０ｋＶ山家東福岡２Ｌ（Ｂ） 機能維持修繕
新規
東福岡 ss ２２０ｋＶ山家東福岡２Ｌ（Ａ） 機能維持修繕
変更
東福岡 ss ２２０ｋＶ山家東福岡２Ｌ（Ｂ） 機能維持修繕
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

0927268

九州

2023/09/20 10:00

2023/09/20 17:00

単日

中央 ss

0920943九州

2023/09/21 09:00

2023/09/26 17:00

連続

500kV 南九州幹線 2L (2023/08 運
開)0921376

九州

2023/09/22 10:00

2023/09/26 15:00

連続

山家 ss

0921002九州

2023/09/25 09:00

2023/09/25 18:00

単日

中央 ss

0924542092506109262110924221

九州
九州
九州
九州

2023/09/25 09:00
2023/09/25 09:00
2023/09/25 09:00
2023/09/26 07:30

2023/09/25 17:00
2023/09/25 17:00
2023/09/25 17:00
2023/10/25 17:30

単日
単日
単日
連続

220kV 大分北線 1L
220kV 大分北線 1L
220kV 大分北線 1L
220kV 唐津西九州線 1L

0925910九州

2023/09/26 07:30

2023/10/25 17:30

連続

220kV 唐津西九州線 1L

0924112九州

2023/09/26 08:00

2023/12/20 14:00

連続

220kV 西谷門司線 1L

0924543九州

2023/09/26 09:00

2023/09/26 17:00

単日

220kV 大分北線 1L

0925062九州

2023/09/26 09:00

2023/09/26 17:00

単日

220kV 大分北線 1L

0926212九州

2023/09/26 09:00

2023/09/26 17:00

単日

220kV 大分北線 1L

0921003九州

2023/09/27 09:00

2023/09/27 18:00

単日

中央 ss

停電区間（停電設備）
中央 ss ６６ｋＶ４号母線/中央 ss ５００ｋＶ４号 主要
変圧器/中央 ss ６−１４０(＃４ＭＴｒ３次) [加圧停止]/中央 ss ２０−１４０(＃４ＭＴｒ２次) [加圧停止]/
中央 ss ５０−１４０(＃４ＭＴｒ１次) [加圧停止]/中央
ss ６６ｋＶ２号 所内用変圧器/中央 ss ６６ｋＶ２号
ＮＧＲ/中央 ss ６ＧＴ−２０(＃２所内Ｔｒ１次)[加圧停止]/中央 ss ６ＳＣＲ−２０[加圧停止]/中央 ss ６ＳＣ
Ｒ−４０[加圧停止]/中央 ss Ｍ−２００[加圧停止]
500kV 南九州幹線 2L (2023/08 運開)
古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 山家 ss 故障情報
受信盤４３ＹＬ[ロック]/北九州 ss 220kV 北九州東福岡線 山家 ss 故障情報受信盤４３ＹＬ[ロック]/若松 ss
220kV 北九州東福岡線 山家 ss 故障情報受信盤４
３ＹＬ[ロック]/山家 ss 220kV 北九州東福岡線 過負荷保護転送遮断盤４３ＦＳ[ロック]/山家 ss 220kV 山
家線 1L/山家 ss 220kV 山家線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/山家 ss 220kV 山家線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/山家
ss 220kV 山家線 1L 220kV 北九州東福岡線 過負荷保護故障情報送信盤/山家 ss ２０−１７０ [加圧停止]
220kV 山家線 1L/中央 ss ２０−１７０[加圧停止]
220kV 大分北線 1L
220kV 大分北線 1L
220kV 大分北線 1L
220kV 唐津西九州線 1L
220kV 唐津西九州線 1L
220kV 西谷門司線 1L
220kV 大分北線 1L/220kV 速見分岐線 1L

220kV 大分北線 1L/220kV 速見分岐線 1L

220kV 大分北線 1L/220kV 速見分岐線 1L

0921368

0921370

九州

九州

2023/09/27 09:00

2023/09/27 09:00

2023/09/27 18:00

2023/09/27 18:00

単日

単日

山家 ss

山家 ss

220kV 山家線 2L/中央 ss ２０−１８０[加圧停止]
220kV 山家線 2L/山家 ss ２０−１８０[加圧停止]
220kV 山家線 2L/山家 ss 220kV 山家線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/山家 ss 220kV 山家線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/山家 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＢＰ＋ＬＢ盤 常時監視
ロック/山家 ss ２０−１８０[加圧停止]/山家 ss ２２０
ｋＶ[１−２] ＢＵ盤 常時監視ロック

168

作業内容
中央ｓｓ＃４MTｒ各相活線浄油機パッキン、ＣＴ端子箱パッキン修繕

発電制約

申請区分

変更

【2023 年度】南九州幹線径間スペーサ修繕工事（八代地区） 南九州
幹線２Ｌ
山家ｓｓＴＣ取替工事（山家線１Ｌ切替）

変更

変更

中央 ss ２２０ｋＶ山家線１Ｌ（Ｐ２１４〜Ｐ２１５） 220kV 中央山家線 1L
屋外鉄構点検(P214〜P215)を行う。
220kV 大分幹線 1L、下相、老番、【クサビ型クランプ U ボルトの W ナ
ット緩み】を改修する。
220kV 大分幹線 1L、下相、老番、【クサビ型クランプ U ボルトの W ナ
ット緩み】を改修する。
220kV 大分幹線 1L、下相、老番、【クサビ型クランプ U ボルトの W ナ
ット緩み】を改修する。
区 間：Ｎｏ．２３〜Ｎｏ．２９
亘 長：２．４ｋｍ、６基新設（５基撤去）
区 間：Ｎｏ．２３〜Ｎｏ．２９
亘 長：２．４ｋｍ、６基新設（５基撤去）
西谷 ss〜
・12、
・16〜
・46 15.4km 電線張替作業
・ ７：上相、老番、【電線ダンパ取付角度不良】
・２６：中相、若番側、【ジャンパ補強装置取付部活線ピンの押し込み
不足】の改修を行う。
・ ７：上相、老番、【電線ダンパ取付角度不良】
・２６：中相、若番側、【ジャンパ補強装置取付部活線ピンの押し込み
不足】の改修を行う。
・ ７：上相、老番、【電線ダンパ取付角度不良】
・２６：中相、若番側、【ジャンパ補強装置取付部活線ピンの押し込み
不足】の改修を行う。
中央 ss ２２０ｋＶ山家線２Ｌ（Ｐ２１５〜Ｐ２１６） 220kV 中央山家線 2L
屋外鉄構点検(P215〜P216)を行う。
山家 ss ２２０ｋＶ山家線２Ｌ（２０Ｐ３〜２０Ｐ４） 220kV 中央山家線２Ｌ
屋外鉄構点検(20P3〜20P4)を行う。
山家 ss ２０−１８０ ２２０ＫＶガスしゃ断器外部点検を行う。

変更
新規
新規
新規
新規
変更
変更
新規

新規

新規

変更
変更

変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0921377九州

2023/09/27 10:00

2023/09/29 15:00

連続作業箇所(作業設備)

山家 ss

0927109九州

2023/09/28 08:30

2023/09/29 17:30

毎日

唐津 ss

0926413九州

2023/09/29 09:00

2023/09/29 17:00

単日

500kV 豊前西幹線 1L

停電区間（停電設備）
古賀 ss 220kV 北九州東福岡線 山家 ss 故障情報
受信盤４３ＹＬ[ロック]/北九州 ss 220kV 北九州東福岡線 山家 ss 故障情報受信盤４３ＹＬ[ロック]/若松 ss
220kV 北九州東福岡線 山家 ss 故障情報受信盤４
３ＹＬ[ロック]/山家 ss 220kV 北九州東福岡線 過負荷保護転送遮断盤４３ＦＳ[ロック]/山家 ss 220kV 山
家線 2L/山家 ss 220kV 山家線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/山家 ss 220kV 山家線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/山家
ss 220kV 山家線 2L 220kV 北九州東福岡線 過負荷保護故障情報送信盤/山家 ss ２０−１８０ [加圧停止]
唐津 ss 220kV 唐津西九州線 1L/唐津 ss ２２０ｋＶ
２号母線/唐津 ss ２０−５０/唐津 ss ２２０ｋＶ２号 主要変圧器 [バンク融通]/唐津 ss ２０Ｔ−１０

作業内容
山家ｓｓＴＣ取替工事（山家線２Ｌ切替）

500kV 豊前西幹線 1L

500kV 豊前西幹線がいし金具ほか補修作業１Ｌ（直営技術作業）
（１Ｌ）
・10、
・25
2021 年 11 月 25 日に標記ＵＴ測定（超音波探傷測定）実施の結果、豊
前 ss50-30GIS 線路側ブッシング（赤相）が吸湿レベル２（白、青相はレベル１）であった。
年１回測定し継続監視を行う。
豊前ｓｓ５０−６０ＧＣＢ青相油圧ポンプ動作回数増加傾向のため油圧操作シリンダーの修繕を行う。
豊前ｓｓ５０−６０ＧＣＢ青相油圧ポンプ動作回数増加傾向のため油圧操作シリンダーの修繕を行う。
豊前ｓｓ５０−６０ＧＣＢ青相油圧ポンプ動作回数増加傾向のため油圧操作シリンダーの修繕を行う。
中央 ss ５０Ｔ−４０ ５００ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検（空気）を行う。
対象機器：50T-40.50T-41.50T-42

500kV 豊前西幹線 1L/豊前 ss ５０−３０0926486九州

2023/09/29 09:00

2023/09/29 17:00

単日

豊前 ss

0924351九州

2023/10/01 09:00

2023/10/02 17:00

連続

豊前 ss

09248700926020九州
九州

2023/10/01 09:00
2023/10/01 09:00

2023/10/02 17:00
2023/10/02 17:00

連続
連続

豊前 ss
豊前 ss

0927184九州

2023/10/02 07:00

2023/10/02 19:00

単日

中央 ss

0927641九州

2023/10/02 07:00

2023/10/02 18:00

単日

新大分 ss0927188九州

2023/10/02 08:00

2023/10/02 18:00

単日

中央 ss

0927260

九州

2023/10/02 08:00

2023/10/02 18:00

単日

中央 ss

500kV 東九州幹線 2L/豊前 ss ５０−６０
500kV 東九州幹線 2L/豊前 ss ５０−６０
500kV 東九州幹線 2L/豊前 ss ５０−６０
中央 ss ５００ｋＶ２号母線/中央 ss ５０Ｔ−４０(＃２，＃４母線連絡用) [加圧停止]/中央 ss ５００ｋＶ２号
主要変圧器/中央 ss ２０−１２０(＃２ＭＴｒ２次)[加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２ＭＴｒ１次) [加圧停止]
新大分 ss 220kV 新大分火力線 1L/新大分 ss ２０−３０[加圧停止]/新大分 ss ２２０ｋＶ１号母線/新大分 ss ２０Ｔ−１０[加圧停止]/新大分 ss ２０Ｔ−３０[加圧停止]中央 ss ６６ｋＶ３号母線/中央 ss ５００ｋＶ３号 主要
変圧器/中央 ss ６−１３０(＃３ＭＴｒ３次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１３０(＃３ＭＴｒ１次) [加圧停止]/
中央 ss ５００ｋＶ３号 主要変圧器 変圧器保護盤（Ａ系）/中央 ss ５００ｋＶ３号 主要変圧器 変圧器
保護盤（Ｂ系）/中央 ss ６６ｋＶ１号 所内用変圧器/
中央 ss ６６ｋＶ１号 ＮＧＲ/中央 ss ６６ｋＶ３−１号
分路リアクトル/中央 ss ６６ｋＶ３−２号 分路リアクト
ル/中央 ss ６６ｋＶ３−３号 分路リアクトル/中央 ss
２０−１３０[加圧停止]
中央 ss ５００ｋＶ２号母線/中央 ss ５０Ｔ−４０(＃２，＃４母線連絡用) [加圧停止]/中央 ss ５００ｋＶ２号
主要変圧器/中央 ss ２０−１２０(＃２ＭＴｒ２次)[加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２ＭＴｒ１次) [加圧停止]

169

発電制約

申請区分

変更

唐津ｓｓ架空地線（唐津西九州線２Ｌ鉄構Ｐ３〜構内ＧＷ鉄構Ｇ３間）張替工事を行う。
・撤去、布設を実施

変更

変更

変更

制約有

新規

制約有

新規

制約有

新規

新規

新大分 ss 20-30GIS ユニット磁器碍管ＵＴ測定【業務依頼 2021-04】
新規
中央 ss6-130GIS 三方バルブ修繕を実施する。

新規

中央 ss ５０Ｔ−４０ ５００ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検（空気）を行う。
対象機器：50T-40.50T-41.50T-42

変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

0927264九州

2023/10/02 08:00

2023/10/02 18:00

単日

中央 ss

0920321九州

2023/10/02 08:10

2023/10/06 17:50

連続

北熊本 ss

0920545九州

2023/10/02 08:30

2023/10/02 18:00

単日

唐津 ss

0920546九州

2023/10/02 08:30

2023/10/02 18:00

単日

唐津 ss

0925906

九州

2023/10/02 08:30

2023/10/02 18:00

単日

西九州 ss0925907九州

2023/10/02 08:30

2023/10/02 18:00

単日

西九州 ss09271740927208
0927218

九州
九州
九州

2023/10/02 08:30
2023/10/02 08:30
2023/10/02 08:30

2023/10/02 17:30
2023/10/02 17:30
2023/10/03 17:30

単日
単日
毎日

500kV 中九州幹線 1L
220kV 熊本三池線 1L
220kV 新小倉火力３号線 1L

0921249九州

2023/10/02 09:00

2023/11/30 17:00

連続

220kV 中九州南熊本線 2L

0921250

九州

2023/10/02 09:00

2023/11/30 17:00

連続

220kV 中九州南熊本線 2L

0922715九州

2023/10/02 09:00

2023/12/01 17:00

連続

木佐木 ss0924107九州

2023/10/02 09:00

2023/10/04 17:00

毎日

220kV 筑豊線 1L

0924275

九州

2023/10/02 09:00

2023/10/02 17:00

単日

500kV 豊前西幹線 1L

092428109247940924800
0925944

九州
九州
九州
九州

2023/10/02 09:00
2023/10/02 09:00
2023/10/02 09:00
2023/10/02 09:00

2023/10/05 17:00
2023/10/02 17:00
2023/10/05 17:00
2023/10/02 17:00

毎日
単日
毎日
単日

500kV 中九州幹線 1L
500kV 豊前西幹線 1L
500kV 中九州幹線 1L
500kV 豊前西幹線 1L

0925950

九州

2023/10/02 09:00

2023/10/05 17:00

毎日

500kV 中九州幹線 1L

09272540927284
09272940927609

九州
九州
九州
九州

2023/10/02 09:00
2023/10/02 09:00
2023/10/02 09:00
2023/10/02 09:00

2023/10/02 17:00
2023/10/02 17:00
2023/10/03 17:00
2023/10/02 17:00

単日
単日
毎日
単日

北九州 ss220kV 熊本三池線 1L
220kV 新小倉火力３号線 1L
北九州 ss0927642九州

2023/10/03 07:00

2023/10/03 18:00

単日

新大分 ss

停電区間（停電設備）
中央 ss ６６ｋＶ３号母線/中央 ss ５００ｋＶ３号 主要
変圧器/中央 ss ６−１３０(＃３ＭＴｒ３次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１３０(＃３ＭＴｒ１次) [加圧停止]/
中央 ss ５００ｋＶ３号 主要変圧器 変圧器保護盤（Ａ系）/中央 ss ５００ｋＶ３号 主要変圧器 変圧器
保護盤（Ｂ系）/中央 ss ６６ｋＶ１号 所内用変圧器/
中央 ss ６６ｋＶ１号 ＮＧＲ/中央 ss ６６ｋＶ３−１号
分路リアクトル/中央 ss ６６ｋＶ３−２号 分路リアクト
ル/中央 ss ６６ｋＶ３−３号 分路リアクトル/中央 ss
２０−１３０[加圧停止]
北熊本 ss ２２０ｋＶ１号母線

220kV 唐津西九州線 1L/唐津 ss 220kV 唐津西九州線 1L ＰＣＭ（Ａ）/唐津 ss ２０−５０[加圧停止]/唐津 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]220kV 唐津西九州線 1L/唐津 ss 220kV 唐津西九州線 1L ＰＣＭ（Ｂ）/唐津 ss ２０−５０[加圧停止]/唐津 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]220kV 唐津西九州線 1L/西九州 ss ２０−５０[加圧停止]/西九州 ss 220kV 唐津西九州線 1L ＰＣＭ（Ａ）
220kV 唐津西九州線 1L/西九州 ss ２０−５０[加圧停止]/西九州 ss 220kV 唐津西九州線 1L ＰＣＭ（Ｂ）
500kV 中九州幹線 1L
220kV 熊本三池線 1L
220kV 新小倉火力３号線 1L
220kV 中九州南熊本線 2L
220kV 中九州南熊本線 2L
220kV 北佐賀木佐木線 2L/木佐木 ss ２０−６０[加圧停止]/木佐木 ss 220kV 北佐賀木佐木線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/木佐木 ss 220kV 北佐賀木佐木線 2L Ｐ
ＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/木佐木 ss 電気所サーバ入出力架２（北佐賀木佐木２Ｌ）/木佐木 ss ２２０ｋＶ母線保護装置（２）（北佐賀木佐木２Ｌ）/木佐木 ss 自動オシロ盤（１）（北佐賀木佐木２Ｌ）
220kV 筑豊線 1L
500kV 豊前西幹線 1L
500kV 中九州幹線 1L
500kV 豊前西幹線 1L
500kV 中九州幹線 1L
500kV 豊前西幹線 1L
500kV 中九州幹線 1L
220kV 北九州東福岡線 1L/北九州 ss ２０−１０
220kV 熊本三池線 1L
220kV 新小倉火力３号線 1L
北九州 ss 220kV 北九州東福岡線 1L
新大分 ss 220kV 新大分火力線 1L/新大分 ss ２０−３０ [加圧停止]/新大分 ss ２２０ｋＶ１号母線/新大分 ss ２０Ｔ−１０ [加圧停止]/新大分 ss ２０Ｔ−３０[加圧停止]
170

作業内容
中央 ss6-130GIS 三方バルブ修繕を実施する。

発電制約

申請区分

新規

２４０ｋＶＧＣＢ×１（２０−３０）
２４０ｋＶＬＳ×３（２０−３１、２０−３３、３３Ｅ）
２２０ｋＶＬＰＤ（２０−３３）
唐津 ss ２２０ｋＶ唐津西九州線１Ｌ（Ａ） 機能維持対策修繕を行う。
１０８ＲＡは、２０１３年３月１日に不具合修繕実施。
唐津 ss ２２０ｋＶ唐津西九州線１Ｌ（Ｂ） 機能維持対策修繕を行う。
１０８ＲＢは、２０１３年３月１日に不具合修繕実施。
西九州 ss ２２０ｋＶ唐津西九州線１Ｌ（Ａ） 機能維持対策修繕
西九州 ss ２２０ｋＶ唐津西九州線１Ｌ（Ｂ） 機能維持対策修繕
地線金具修繕
ジャンパ開放新小倉線 POF ケーブル健全性調査（防食層絶縁抵抗測定他）
中九州南熊本線一部変更工事（安見地区）：
・１８鉄塔組立、２Ｌ架線
作業
中九州南熊本線がいし装置ほか改修工事（中小路地区）２Ｌ【新設】
２０−６０ＧＣＢ、２０−２１、６２、６３Ｅ、ＴＢ−４ＬＳ、ＬＰＤ【除却】
２０−６０ＧＣＢ、２０−２１、６２、６３Ｅ、ＴＢ−４ＬＳ、ＬＰＤ

鉄塔防錆塗装
・筑豊線
・53：1 基500kV 豊前西幹線がいし金具ほか補修作業１Ｌ（直営技術作業）
（１Ｌ）
・10、
・25
径間スペーサ取替
・36,38,53,55,56,57,58,69 計 8 基
500kV 豊前西幹線がいし金具ほか補修作業１Ｌ（直営技術作業）
（１Ｌ）
・10、
・25
径間スペーサ取替
・36,38,53,55,56,57,58,69 計 8 基
500kV 豊前西幹線がいし金具ほか補修作業１Ｌ（直営技術作業）
（１Ｌ）
・10、
・25
径間スペーサ取替
・36,38,53,55,56,57,58,69 計 8 基
北九州ｓｓ ２０−１３ ＬＰＤ 碍洗配管漏水修繕を行う。
北熊本 ss20-30、40 取替に伴うジャンパ開放【北熊本分岐線
・28:1L】
新小倉線 POF ケーブル健全性調査（防食層絶縁抵抗測定他）
北九州ｓｓ ２０−１０ 老朽更新
新大分 ss 20-130GIS ユニット磁器碍管ＵＴ測定【業務依頼 2021-04】

更新

変更

変更
変更
変更
新規
新規
新規
変更
変更

変更

変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
変更
変更
新規
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0924526
09250450926195
0926664

エリア
九州
九州
九州
九州

作業開始日時2023/10/03 08:00
2023/10/03 08:00
2023/10/03 08:00
2023/10/03 08:00

作業終了日時2023/10/04 17:00
2023/10/04 17:00
2023/10/04 17:00
2023/10/04 17:00

停止区分
毎日
毎日
毎日
毎日

0927237

九州

2023/10/03 08:00

2023/10/03 15:00

単日

霧島 ss

0927313九州

2023/10/03 08:00

2023/10/03 15:00

単日

霧島 ss

0924412九州

2023/10/03 09:00

2023/10/03 17:00

単日

西九州 ss

連続

220kV 若松分岐線 1L (2023/11 運
開)092458909249310925108092608109262580926727

九州
九州
九州
九州
九州
九州

2023/10/03 09:00
2023/10/03 09:00
2023/10/03 09:00
2023/10/03 09:00
2023/10/03 09:00
2023/10/03 09:00

2023/10/07 17:00
2023/10/03 17:00
2023/10/07 17:00
2023/10/03 17:00
2023/10/07 17:00
2023/10/07 17:00

作業箇所(作業設備)
220kV 高野線 1L
220kV 高野線 1L
220kV 高野線 1L
220kV 高野線 1L

単日

西九州 ss

連続

220kV 若松分岐線 1L (2023/11 運
開)

単日
連続
連続

西九州 ss220kV 若松分岐線 1L (2023/11 運
開)
220kV 若松分岐線 1L (2023/11 運
開)0927185九州

2023/10/04 07:00

2023/10/04 19:00

単日

中央 ss

0927261九州

2023/10/04 08:00

2023/10/04 18:00

単日

中央 ss

0922716九州

2023/10/04 09:00

2023/10/04 17:00

単日

木佐木 ss0927193九州

2023/10/04 09:00

2023/10/04 18:00

単日

中央 ss

0927198

九州

2023/10/04 10:00

2023/10/04 16:00

単日

南九州 ss0927269

九州

2023/10/04 10:00

2023/10/04 17:00

単日

中央 ss

停電区間（停電設備）
220kV 高野線 1L
220kV 高野線 1L
220kV 高野線 1L
220kV 高野線 1L
220kV 霧島分岐線 1L[受電停止]/霧島 ss ２０−３０[加圧停止]

220kV 霧島分岐線 1L[受電停止]/霧島 ss ２０−３０[加圧停止]
220kV 武雄線 2L (2022/12 運開)/西九州 ss ２０−４０[加圧停止]220kV 若松分岐線 1L (2023/11 運開)

作業内容
高野線ボルト修繕工事
高野線ボルト修繕工事
高野線ボルト修繕工事
高野線ボルト修繕工事
業務依頼連絡 2022-06 に基づき、東芝製 220kVＧＣＢ開閉表示器不具合修繕を実施する。
【作業対象機器】
・霧島 ss20-30
業務依頼連絡 2022-06 に基づき、東芝製 220kVＧＣＢ開閉表示器不具合修繕
入表示リミットＳＷ交換
・58、
・59 美化鉄塔 防錆

220kV 武雄線 2L (2022/12 運開)/西九州 ss ２０−４０[加圧停止]220kV 若松分岐線 1L (2023/11 運開)

入表示リミットＳＷ交換

220kV 武雄線 2L (2022/12 運開)/西九州 ss ２０−４０[加圧停止]220kV 若松分岐線 1L (2023/11 運開)

入表示リミットＳＷ交換

220kV 若松分岐線 1L (2023/11 運開)

若松分岐線臨海部鉄塔防錆塗装修繕工事（１Ｌ）

中央 ss ５００ｋＶ４号母線/中央 ss ５００ｋＶ３号 主要変圧器/中央 ss ６−１３０(＃３ＭＴｒ３次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１３０(＃３ＭＴｒ１次) [加圧停止]/
中央 ss ２０−１３０ [加圧停止]
中央 ss ５００ｋＶ４号母線/中央 ss ５００ｋＶ３号 主要変圧器/中央 ss ６−１３０(＃３ＭＴｒ３次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１３０(＃３ＭＴｒ１次) [加圧停止]/
中央 ss ２０−１３０ [加圧停止]
220kV 木佐木三池線 2L/木佐木 ss ２０−２０[加圧停
止]

中央 ss ５０Ｔ−４０ ５００ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検（空気）を行う。
対象機器：50T-40.50T-41.50T-42

中央 ss ６６ｋＶ４号母線/中央 ss ５００ｋＶ４号 主要
変圧器/中央 ss ６−１４０(＃４ＭＴｒ３次) [加圧停止]/中央 ss ２０−１４０(＃４ＭＴｒ２次) [加圧停止]/
中央 ss ５０−１４０(＃４ＭＴｒ１次) [加圧停止]/中央
ss ６６ｋＶ２号 所内用変圧器/中央 ss ６６ｋＶ２号
ＮＧＲ/中央 ss ６ＧＴ−２０(＃２所内Ｔｒ１次) [加圧停止]/中央 ss ６ＳＣＲ−２０ [加圧停止]/中央 ss ６Ｓ
ＣＲ−４０ [加圧停止]/中央 ss Ｍ−２００ [引出し]220kV 高野線 1L[受電停止]/南九州 ss ２０−３０[加圧停止]中央 ss ６６ｋＶ４号母線/中央 ss ５００ｋＶ４号 主要
変圧器/中央 ss ６−１４０(＃４ＭＴｒ３次) [加圧停止]/中央 ss ２０−１４０(＃４ＭＴｒ２次) [加圧停止]/
中央 ss ５０−１４０(＃４ＭＴｒ１次) [加圧停止]/中央
ss ６６ｋＶ２号 所内用変圧器/中央 ss ６６ｋＶ２号
ＮＧＲ/中央 ss ６ＧＴ−２０(＃２所内Ｔｒ１次) [加圧停止]/中央 ss ６ＳＣＲ−２０ [加圧停止]/中央 ss ６Ｓ
ＣＲ−４０ [加圧停止]/中央 ss Ｍ−２００ [引出し]

171


・58、
・59 美化鉄塔 防錆


・58、
・59 美化鉄塔 防錆

中央 ss ５０Ｔ−４０ ５００ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検（空気）を行う。対象機器：50T-40.50T-41.50T-42【新設】
２０−６０ＧＣＢ、２０−２１、６２、６３Ｅ、ＴＢ−４ＬＳ、ＬＰＤ【除却】
２０−６０ＧＣＢ、２０−２１、６２、６３Ｅ、ＴＢ−４ＬＳ、ＬＰＤ
中央 ss #4MTr 白相本体採油バルブ修繕を行う。

発電制約

申請区分
新規
新規
新規
変更
新規

変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更

新規

変更

変更

新規

業務依頼連絡 2022-06 に基づき、東芝製 220kVＧＣＢ開閉表示器不具合修繕を実施する。
【作業対象機器】
・南九州 ss20-30
中央 ss #4MTr 白相本体採油バルブ修繕を行う。

新規

変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

0927274九州

2023/10/04 10:00

2023/10/04 16:00

単日

南九州 ss0924417九州

2023/10/05 08:00

2023/10/12 18:00

連続

西九州 ss0924527九州

2023/10/05 08:00

2023/10/06 17:00

毎日

220kV 高野線 2L

0924936九州

2023/10/05 08:00

2023/10/12 18:00

連続

西九州 ss0925046九州

2023/10/05 08:00

2023/10/06 17:00

毎日

220kV 高野線 2L

0926086九州

2023/10/05 08:00

2023/10/12 18:00

連続

西九州 ss09261960926665

九州
九州

2023/10/05 08:00
2023/10/05 08:00

2023/10/06 17:00
2023/10/06 17:00

毎日
毎日

220kV 高野線 2L
220kV 高野線 2L

0924395

九州

2023/10/05 09:00

2023/10/05 17:00

単日

中央 ss

0924914九州

2023/10/05 09:00

2023/10/05 17:00

単日

中央 ss

0926064九州

2023/10/05 09:00

2023/10/05 17:00

単日

中央 ss

0926490九州

2023/10/05 09:00

2023/10/05 17:00

単日

豊前 ss

0926491九州

2023/10/05 09:00

2023/10/06 17:00

連続

豊前 ss

0926533

九州

2023/10/05 09:00

2023/10/05 17:00

単日

中央 ss

0922716九州

2023/10/06 09:00

2023/10/06 17:00

単日

木佐木 ss09271990927275
0924280

九州
九州
九州

2023/10/09 08:30
2023/10/09 09:00
2023/10/10 09:00

2023/10/11 17:30
2023/10/11 17:00
2023/10/13 17:00

毎日
毎日
毎日

220kV 新小倉火力１号線 1L
220kV 新小倉火力１号線 1L
500kV 豊前北幹線 2L

0924282九州

2023/10/10 09:00

2023/10/13 17:00

毎日

500kV 中九州幹線 2L

0924799九州

2023/10/10 09:00

2023/10/13 17:00

毎日

500kV 豊前北幹線 2L

0924801九州

2023/10/10 09:00

2023/10/13 17:00

毎日

500kV 中九州幹線 2L

0925949九州

2023/10/10 09:00

2023/10/13 17:00

毎日

500kV 豊前北幹線 2L

0925951九州

2023/10/10 09:00

2023/10/13 17:00

毎日

500kV 中九州幹線 2L

0927143九州

2023/10/11 00:55

2023/10/12 04:35

毎日

ＪＲ新玉東 ss

0924325

九州

2023/10/11 08:30

2023/10/11 17:30

単日

北九州 ss0924763九州

2023/10/11 08:30

2023/10/12 18:30

連続

大平 sws

停電区間（停電設備）
220kV 高野線 1L[受電停止]/南九州 ss ２０−３０[加圧停止]西九州 ss ２２０ｋＶ１号母線
220kV 高野線 2L
西九州 ss ２２０ｋＶ１号母線
220kV 高野線 2L
西九州 ss ２２０ｋＶ１号母線
220kV 高野線 2L
220kV 高野線 2L
中央 ss ２２０ｋＶ４号母線/中央 ss ２０Ｔ−２０(＃１，＃４母線連絡用) [加圧停止]/中央 ss ２０Ｔ−４０(＃
２，＃４母線連絡用) [加圧停止]
中央 ss ２２０ｋＶ４号母線/中央 ss ２０Ｔ−２０(＃１，＃４母線連絡用) [加圧停止]/中央 ss ２０Ｔ−４０(＃
２，＃４母線連絡用) [加圧停止]
中央 ss ２２０ｋＶ４号母線/中央 ss ２０Ｔ−２０(＃１，＃４母線連絡用) [加圧停止]/中央 ss ２０Ｔ−４０(＃
２，＃４母線連絡用) [加圧停止]
220kV 北九州豊前線 1L/豊前 ss ２０−１９０

作業内容
業務依頼連絡 2022-06 に基づき、東芝製 220kVＧＣＢ開閉表示器不具合修繕を実施する。
【作業対象機器】
・南九州 ss20-30
西九州ｓｓ２０−１００ＣＢほか取替工事のうち２０−１０１据付調整、社内検査、試充電を行う
高野線ボルト修繕工事
西九州ｓｓ２０−１００ＣＢほか取替工事のうち２０−１０１据付調整、社内検査、試充電を行う
高野線ボルト修繕工事
西九州ｓｓ２０−１００ＣＢほか取替工事のうち２０−１０１据付調整、社内検査、試充電を行う
高野線ボルト修繕工事
高野線ボルト修繕工事
中央 ss 20T-42 DS 白相、赤相 操作箱 除湿器動作不良修繕

発電制約

変更

新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
新規

中央 ss 20T-42 DS 白相、赤相 操作箱 除湿器動作不良修繕
新規
中央 ss 20T-42 DS 白相、赤相 操作箱 除湿器動作不良修繕
新規
豊前ｓｓ ２０−１９０ 赤相 碍洗ノズル目詰まり修繕を行う。
【作業内容】
１．修繕前放水試験
２．目詰まり修繕
３．フラッシング
４．修繕後放水試験

220kV 北九州豊前線 1L/豊前 ss ２０−１９０
中央 ss ２２０ｋＶ４号母線/中央 ss ２０Ｔ−２０(＃１，＃４母線連絡用) [加圧停止]/中央 ss ２０Ｔ−４０(＃
２，＃４母線連絡用) [加圧停止]
220kV 木佐木三池線 2L/木佐木 ss ２０−２０[加圧停止]220kV 新小倉火力１号線 1L
220kV 新小倉火力１号線 1L
500kV 豊前北幹線 2L
500kV 中九州幹線 2L
500kV 豊前北幹線 2L
500kV 中九州幹線 2L
500kV 豊前北幹線 2L
500kV 中九州幹線 2L
ＪＲ新玉東 ss 220kV 熊本三池線 1L [受電停止]/Ｊ
Ｒ新玉東 ss 220kV 熊本三池線 2L [受電停止]
220kV 北九州豊前線 2L/北九州 ss ２０−２００
大平 sws 220kV 大平人吉線 2L [受電停止]/大平
sws ２０−４０[加圧停止]

172

申請区分

※放水試験及びフラッシングは、行橋工務所の対応をお願いします。
豊前ｓｓ ２０−１９３ 線路ＰＤ ＦＴ腐食修繕を実施する。
中央 ss 20T-42 DS 白相、赤相 操作箱 除湿器動作不良修繕

変更

制約有

変更
変更

【新設】
２０−６０ＧＣＢ、２０−２１、６２、６３Ｅ、ＴＢ−４ＬＳ、ＬＰＤ【除却】
２０−６０ＧＣＢ、２０−２１、６２、６３Ｅ、ＴＢ−４ＬＳ、ＬＰＤ
新小倉線 POF ケーブル健全性調査（防食層絶縁抵抗測定他）
新小倉線 POF ケーブル健全性調査（防食層絶縁抵抗測定他）
北九州ｓｓ５００ｋＶＧＩＳ取替工事（豊前北幹線 2L 付近の杭打設工事）
径間スペーサ取替
・36,38,53,55,56,57,58,69 計 8 基
北九州ｓｓ５００ｋＶＧＩＳ取替工事（豊前北幹線 2L 付近の杭打設工事）
径間スペーサ取替
・36,38,53,55,56,57,58,69 計 8 基
北九州ｓｓ５００ｋＶＧＩＳ取替工事（豊前北幹線 2L 付近の杭打設工事）
径間スペーサ取替
・36,38,53,55,56,57,58,69 計 8 基
Ｊ Ｒ 新 玉 東 ss 受 電 設 備 定 期 点 検 動 力 操 作 断 路 器 (89TS2A ・
89TS2B)個別検査
北九州ｓｓ ２０−２００ ＧＣＢ 外部点検を行う。
ｏ20-21LS 主回路接触子修繕の実施
・足場構築、撤去
・主回路接触子修繕（懸案 No.21H09376）

変更
新規
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
新規
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時停止区分

0924764九州

2023/10/11 08:30

2023/10/11 18:30

単日

大平 sws

作業箇所(作業設備)

0924844九州

2023/10/11 08:30

2023/10/11 17:30

単日

北九州 ss0925282九州

2023/10/11 08:30

2023/10/12 18:30

連続

大平 sws0925283九州

2023/10/11 08:30

2023/10/11 18:30

単日

大平 sws0925994
0921201
09205110924355092487409260240926463092649309243540924873092602309264920920512

九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州

2023/10/11 08:30
2023/10/11 09:00
2023/10/12 08:30
2023/10/12 08:30
2023/10/12 08:30
2023/10/12 08:30
2023/10/12 08:30
2023/10/12 08:30
2023/10/12 09:00
2023/10/12 09:00
2023/10/12 09:00
2023/10/12 09:00
2023/10/13 08:30

2023/10/11 17:30
2023/10/25 17:00
2023/10/12 17:30
2023/10/13 17:30
2023/10/13 17:30
2023/10/13 17:30
2023/10/12 17:30
2023/10/13 17:30
2023/10/12 17:00
2023/10/12 17:00
2023/10/12 17:00
2023/10/12 17:00
2023/10/13 17:30

単日
連続
単日
連続
連続
連続
単日
連続
単日
単日
単日
単日
単日

北九州 ss220kV 北九州豊前線 2L
220kV 中央南福岡線 1L[予防停止]
豊前 ss
豊前 ss
豊前 ss
北九州 ss
豊前 ss
豊前 ss
豊前 ss
豊前 ss
豊前 ss
220kV 中央南福岡線 2L[予防停止]

0924760

九州

2023/10/15 08:10

2023/10/15 17:50

単日

人吉 ss

0924733

九州

2023/10/16 08:00

2023/10/20 18:00

毎日

西佐世保 ss

0924756

九州

2023/10/16 08:00

2023/10/20 18:00

連続

人吉 ss

0925252

九州

2023/10/16 08:00

2023/10/20 18:00

毎日

西佐世保 ss

0926402九州

2023/10/16 08:00

2023/10/20 18:00

毎日

西佐世保 ss

0920322九州

2023/10/16 08:10

2023/10/19 17:50

連続

北熊本 ss

09206210920620九州
九州

2023/10/16 08:30
2023/10/16 09:00

2023/10/16 17:30
2023/10/16 17:00

単日
単日

筑豊 ss
筑豊 ss

0924110九州

2023/10/16 09:00

2023/10/18 17:00

毎日

220kV 筑豊線 2L

0924280

九州

2023/10/16 09:00

2023/10/20 17:00

毎日

500kV 豊前北幹線 2L

0924291九州

2023/10/16 09:00

2023/10/20 17:00

連続

500kV 東九州幹線 1L

0924799九州

2023/10/16 09:00

2023/10/20 17:00

毎日

500kV 豊前北幹線 2L

停電区間（停電設備）
大平 sws 220kV 大平人吉線 2L [受電停止]/大平
sws ２０−４０[加圧停止]
220kV 北九州豊前線 2L/北九州 ss ２０−２００
大平 sws 220kV 大平人吉線 2L [受電停止]/大平
sws ２０−４０[加圧停止]
大平 sws 220kV 大平人吉線 2L [受電停止]/大平
sws ２０−４０[加圧停止]
220kV 北九州豊前線 2L/北九州 ss ２０−２００
220kV 北九州豊前線 2L
220kV 中央南福岡線 1L[予防停止]
220kV 北九州豊前線 2L/豊前 ss ２０−２００
220kV 北九州豊前線 2L/豊前 ss ２０−２００
220kV 北九州豊前線 2L/豊前 ss ２０−２００
220kV 北九州豊前線 2L/北九州 ss ２０−２００
220kV 北九州豊前線 2L/豊前 ss ２０−２００
220kV 北九州豊前線 2L/豊前 ss ２０−２００
220kV 北九州豊前線 2L/豊前 ss ２０−２００
220kV 北九州豊前線 2L/豊前 ss ２０−２００
220kV 北九州豊前線 2L/豊前 ss ２０−２００
220kV 中央南福岡線 2L[予防停止]
人吉 ss ２２０ｋＶ２号母線/人吉 ss １０−１２０ [加圧停止]/人吉 ss ６−１２０ [加圧停止]/人吉 ss ２０−
１２０ [加圧停止]
220kV 西佐世保武雄線 1L (2022/12 運開)/西佐世
保 ss ２０−１０[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 2L/相浦 ss ６−１４０[加圧停止]/西佐世保 ss ２２０ｋＶ１号
母線/西佐世保 ss ２２０ｋＶ２号母線/西佐世保 ss ２
２０ｋＶ１号所内１次変圧器/西佐世保 ss ２２０ｋＶ２号主要変圧器人吉 ss ２２０ｋＶ１号母線/人吉 ss ２２０ｋＶ２号 主要変圧器/人吉 ss １０−１２０ [加圧停止]/人吉 ss
６−１２０ [加圧停止]/人吉 ss ２０−１２０ [加圧停止]220kV 西佐世保武雄線 1L (2022/12 運開)/西佐世
保 ss ２０−１０[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 2L/相浦 ss ６−１４０[加圧停止]/西佐世保 ss ２２０ｋＶ１号
母線/西佐世保 ss ２２０ｋＶ２号母線/西佐世保 ss ２
２０ｋＶ１号所内１次変圧器/西佐世保 ss ２２０ｋＶ２号主要変圧器220kV 西佐世保武雄線 1L (2022/12 運開)/西佐世
保 ss ２０−１０[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 2L/相浦 ss ６−１４０[加圧停止]/西佐世保 ss ２２０ｋＶ１号
母線/西佐世保 ss ２２０ｋＶ２号母線/西佐世保 ss ２
２０ｋＶ１号所内１次変圧器/西佐世保 ss ２２０ｋＶ２号主要変圧器北熊本 ss ２２０ｋＶ１号母線

筑豊 ss 220kV 筑豊線 2L/筑豊 ss ２０−２０
筑豊 ss 220kV 筑豊線 2L
220kV 筑豊線 2L
500kV 豊前北幹線 2L
500kV 東九州幹線 1L
500kV 豊前北幹線 2L
173

作業内容
大平 ps ２０−１２１ ２２０ＫＶ水平１点切ＡＯＰＥ無し外部点検を行う。

発電制約

申請区分
新規

北九州ｓｓ ２０−２００ ＧＣＢ 外部点検を行う。
ｏ20-21LS 主回路接触子修繕の実施
・足場構築、撤去
・主回路接触子修繕（懸案 No.21H09376）
大平 ps ２０−１２１ ２２０ＫＶ水平１点切ＡＯＰＥ無し外部点検を行う。

新規

北九州ｓｓ ２０−２００ ＧＣＢ 外部点検を行う。
大分幹線架空地線張替工事（採銅所地区）
中央南福岡線 絶縁油採油
豊前ｓｓ ２０−２００ ＧＩＳ 外部点検（１２年点検）を行う。
豊前ｓｓ ２０−２００ ＧＩＳ 外部点検（１２年点検）を行う。
豊前ｓｓ ２０−２００ ＧＩＳ 外部点検（１２年点検）を行う。
北九州ｓｓ ２０−２００ ＧＣＢ 外部点検を行う。
豊前ｓｓ ２０−２００ ＧＩＳ 外部点検（１２年点検）を行う。
豊前ｓｓ ２０−２００ ＧＣＢ 引留碍洗ノズル外部点検を行う。
豊前ｓｓ ２０−２００ ＧＣＢ 引留碍洗ノズル外部点検を行う。
豊前ｓｓ ２０−２００ ＧＣＢ 引留碍洗ノズル外部点検を行う。
豊前ｓｓ ２０−２００ ＧＣＢ 引留碍洗ノズル外部点検を行う。
中央南福岡線 絶縁油採油
人吉 SS 20-120 GCB の 20-121 側主回路端子接続アダプターが変形しているため修繕を行う。

新規
変更
更新
新規
新規
新規
変更
変更
新規
新規
新規
変更
更新

変更
変更

新規

２２０ｋＶ引出工事（宇久島メガソーラー線１、２Ｌ）
新規

人吉 SS 20-120 GCB の 20-121 側主回路端子接続アダプターが変形しているため修繕を行う。

新規

２２０ｋＶ引出工事（宇久島メガソーラー線１、２Ｌ）
新規

２２０ｋＶ引出工事（宇久島メガソーラー線１、２Ｌ）
新規

２４０ｋＶＧＣＢ×１（２０−３０）
２４０ｋＶＬＳ×３（２０−３１、２０−３３、３３Ｅ）
２２０ｋＶＬＰＤ（２０−３３）
筑豊ｓｓ ２０−２３・Ｅ ＬＳ 外部点検を行う。
筑豊ｓｓ ２０−２３ ＬＰＤ 簡易点検を行う。
鉄塔防錆塗装
・筑豊線
・53：1 基北九州ｓｓ５００ｋＶＧＩＳ取替工事（豊前北幹線 2L 付近の杭打設工事）
ジャンパ補強装置取替

・１３３，１４８，１４９，１７３ ４基
北九州ｓｓ５００ｋＶＧＩＳ取替工事（豊前北幹線 2L 付近の杭打設工事）

更新
変更
変更
変更
新規
制約有

新規
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0924810九州

2023/10/16 09:00

2023/10/20 17:00

連続

500kV 東九州幹線 1L

作業箇所(作業設備)

0925949九州

2023/10/16 09:00

2023/10/20 17:00

毎日

500kV 豊前北幹線 2L

0925960

九州

2023/10/16 09:00

2023/10/20 17:00

連続

500kV 東九州幹線 1L

0927144九州

2023/10/17 00:55

2023/10/18 04:35

毎日

ＪＲ新玉東 ss

0924600

九州

2023/10/17 08:00

2023/10/18 18:00

毎日

220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)

0924698

九州

2023/10/17 08:00

2023/10/17 18:00

単日

西大分 ss0925119九州

2023/10/17 08:00

2023/10/18 18:00

毎日

220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)

0925217九州

2023/10/17 08:00

2023/10/17 18:00

単日

西大分 ss

0926269

九州

2023/10/17 08:00

2023/10/18 18:00

毎日

220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)

0926367九州

2023/10/17 08:00

2023/10/17 18:00

単日

西大分 ss09268780926880

九州
九州

2023/10/17 08:30
2023/10/17 08:30

2023/10/17 17:30
2023/10/17 17:30

単日
単日

220kV 中央南福岡線 1L[予防停止]
220kV 中央南福岡線 1L

0920526

九州

2023/10/17 09:00

2023/10/19 18:00

連続

住吉 ss

0920912九州

2023/10/17 09:00

2023/10/26 17:00

連続

500kV 脊振幹線 1L

0921173九州

2023/10/17 09:00

2023/10/20 17:00

毎日

220kV 宮崎分岐線 1L

0924108
092427609242770924402

九州
九州
九州
九州

2023/10/17 09:00
2023/10/17 09:00
2023/10/17 09:00
2023/10/17 09:00

2023/10/17 17:00
2023/10/22 17:00
2023/10/26 17:00
2023/10/17 17:00

単日
連続
連続
単日

0924596九州

2023/10/17 09:00

2023/10/20 17:00

毎日

220kV 筑豊線 2L
500kV 脊振幹線 1L
500kV 脊振幹線 1L
西九州 ss220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)

0924699九州

2023/10/17 09:00

2023/10/17 17:00

単日

西大分 ss0924700

九州

2023/10/17 09:00

2023/10/17 17:00

単日

西大分 ss0924701九州

2023/10/17 09:00

2023/10/17 17:00

単日

西大分 ss0924795
09247960924921九州
九州
九州

2023/10/17 09:00
2023/10/17 09:00
2023/10/17 09:00

2023/10/22 17:00
2023/10/26 17:00
2023/10/17 17:00

連続
連続
単日

0925115九州

2023/10/17 09:00

2023/10/20 17:00

毎日

500kV 脊振幹線 1L
500kV 脊振幹線 1L
西九州 ss220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)

0925218

九州

2023/10/17 09:00

2023/10/17 17:00

単日

西大分 ss0925219九州

2023/10/17 09:00

2023/10/17 17:00

単日

西大分 ss0925220九州

2023/10/17 09:00

2023/10/17 17:00

単日

西大分 ss092594509259460926071九州
九州
九州

2023/10/17 09:00
2023/10/17 09:00
2023/10/17 09:00

2023/10/22 17:00
2023/10/26 17:00
2023/10/17 17:00

連続
連続
単日

0926265

九州

2023/10/17 09:00

2023/10/20 17:00

毎日

500kV 脊振幹線 1L
500kV 脊振幹線 1L
西九州 ss220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)

停電区間（停電設備）
500kV 東九州幹線 1L
500kV 豊前北幹線 2L
500kV 東九州幹線 1L
ＪＲ新玉東 ss 220kV 熊本三池線 2L/ＪＲ新玉東 ss
220kV 熊本三池線 1L [受電停止]/ＪＲ新玉東 ss
220kV 熊本三池線 2L [受電停止]
220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)

作業内容
ジャンパ補強装置取替

・１３３，１４８，１４９，１７３ ４基
北九州ｓｓ５００ｋＶＧＩＳ取替工事（豊前北幹線 2L 付近の杭打設工事）
ジャンパ補強装置取替

・１３３，１４８，１４９，１７３ ４基
ＪＲ新玉東 ss 受電設備定期点検 計器用変成器(PD2)個別検査

西佐世保武雄線
・３９・４０・４１・４２鉄塔防錆
西大分 ss ２０−７０油圧圧力計 白・赤・青相の圧力指示値にズレがあるため修繕する

西大分 ss 220kV 大分南線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/西大分 ss 220kV 大分南線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/西大
分 ss ２０−７０[加圧停止]
220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)

西大分 ss ２０−７０油圧圧力計 白・赤・青相の圧力指示値にズレがあるため修繕する

西大分 ss 220kV 大分南線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/西大分 ss 220kV 大分南線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/西大
分 ss ２０−７０[加圧停止]
220kV 中央南福岡線 1L[予防停止]
220kV 中央南福岡線 1L
220kV 東福岡住吉線 2L (2023/06 運開)/住吉 ss ２
２０ｋＶ２号 主要変圧器/住吉 ss ６−１２０[加圧停止]/住吉 ss ２２０ｋＶ２号 主要変圧器 ＬＲ盤/住吉
ss ２２０ｋＶ２号 主要変圧器 ＴＰ＋ＤＤ盤
500kV 脊振幹線 1L
220kV 宮崎分岐線 1L/220kV 南宮崎線 1L (2022/11
運開)
220kV 筑豊線 2L
500kV 脊振幹線 1L
500kV 脊振幹線 1L
500kV 佐賀幹線 2L/西九州 ss ５０−２０[加圧停止]
220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)

西大分 ss ２０−７０油圧圧力計 白・赤・青相の圧力指示値にズレがあるため修繕する

500kV 脊振幹線 1L
500kV 脊振幹線 1L
500kV 佐賀幹線 2L/西九州 ss ５０−２０[加圧停止]
220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)
220kV 大分南線 1L/西大分 ss ２０−７０[加圧停止]/
西大分 ss 西大分 ss 大分南線１L４３ＪＫ [ロック]220kV 大分南線 1L/西大分 ss ２０−７０[加圧停止]
220kV 大分南線 1L/西大分 ss ２０−７０[加圧停止]
500kV 脊振幹線 1L
500kV 脊振幹線 1L
500kV 佐賀幹線 2L/西九州 ss ５０−２０[加圧停止]
220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)
174

申請区分

制約有

新規
新規

制約有

新規
変更

西大分 ss 220kV 大分南線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/西大分 ss 220kV 大分南線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/西大
分 ss ２０−７０[加圧停止]
220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)

220kV 大分南線 1L/西大分 ss ２０−７０[加圧停止]/
西大分 ss 西大分 ss 大分南線１L４３ＪＫ [ロック]220kV 大分南線 1L/西大分 ss ２０−７０[加圧停止]
220kV 大分南線 1L/西大分 ss ２０−７０[加圧停止]

発電制約

西佐世保武雄線
・３９・４０・４１・４２鉄塔防錆西佐世保武雄線
・３９・４０・４１・４２鉄塔防錆

中央南福岡線 絶縁油採油
脊振幹線
・2〜
・3、
・59〜
・70（12 径間）のスペーサ修繕
ＡＣ所内盤取替（住吉ｓｓ＃２ＭＴｒ冷却器制御盤ＡＣ電源切替）

新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
変更
変更

径間スペーサ修繕 15 径間
220kV 南宮崎線鉄塔防錆修繕工事

変更

脊振幹線
・2〜
・3、
・59〜
・70（12 径間）のスペーサ修繕
・８１，８２ 計２基
脊振幹線
・2〜
・3、
・59〜
・70（12 径間）のスペーサ修繕
A 系処理架〜50-20 現地制御盤間の制御ケーブル交換を行う。
管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事（武雄地区）西佐世保武雄線 1号線
西大分 ss ２０−７３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検

変更
新規
新規
新規

西大分 ss ２０−７３ ＬＰＤ コンデンサー形計器用変圧器外部点検
西大分 ss ２２０ｋＶ大分幹線１Ｌ（大分南線）（Ｐ１０１〜Ｐ１０２） 屋外
鉄構外部点検
・８１，８２ 計２基
脊振幹線
・2〜
・3、
・59〜
・70（12 径間）のスペーサ修繕
A 系処理架〜50-20 現地制御盤間の制御ケーブル交換を行う。
管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事（武雄地区）西佐世保武雄線 1号線
西大分 ss ２０−７３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検

新規

西大分 ss ２０−７３ ＬＰＤ コンデンサー形計器用変圧器外部点検
西大分 ss ２２０ｋＶ大分幹線１Ｌ（大分南線）（Ｐ１０１〜Ｐ１０２） 屋外
鉄構外部点検
・８１，８２ 計２基
脊振幹線
・2〜
・3、
・59〜
・70（12 径間）のスペーサ修繕
A 系処理架〜50-20 現地制御盤間の制御ケーブル交換を行う。
管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事（武雄地区）西佐世保武雄線 1
号線

新規

変更

新規
新規

新規
新規
新規
新規
新規
新規

新規
新規
新規
新規
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0926368

九州

2023/10/17 09:00

2023/10/17 17:00

単日

西大分 ss0926369

九州

2023/10/17 09:00

2023/10/17 17:00

単日

西大分 ss0926370

九州

2023/10/17 09:00

2023/10/17 17:00

単日

西大分 ss09264140926415九州
九州

2023/10/17 09:00
2023/10/17 09:00

2023/10/22 17:00
2023/10/26 17:00

連続
連続

500kV 脊振幹線 1L
500kV 脊振幹線 1L

0927120九州

2023/10/17 09:00

2023/10/17 18:00

単日

住吉 ss

0924427九州

2023/10/18 08:00

2023/10/24 18:00

連続

西九州 ss0924946092609609268360927187

九州
九州
九州

九州

2023/10/18 08:00
2023/10/18 08:00
2023/10/18 08:00

2023/10/18 08:00

2023/10/24 18:00
2023/10/24 18:00
2023/10/18 18:00

2023/10/18 18:00

連続
連続
単日

単日

作業箇所(作業設備)

西九州 ss
西九州 ss
西大分 ss中央 ss0927263九州

2023/10/18 08:00

2023/10/18 18:00

単日

中央 ss

0926884九州

2023/10/18 08:30

2023/10/19 18:00

連続

東福岡 ss0927119九州

2023/10/18 08:30

2023/10/19 17:30

毎日

220kV 脊振伊都線 1L

0920523

九州

2023/10/18 09:00

2023/10/18 16:00

単日

住吉 ss

0920524九州

2023/10/18 09:00

2023/10/18 16:00

単日

住吉 ss

0921172九州

2023/10/18 09:00

2023/10/18 17:00

単日

220kV 宮崎分岐線 1L

連続

220kV 唐津西九州線 1L (2023/11
運開)09242230924690

九州
九州

2023/10/18 09:00
2023/10/18 09:00

2023/10/19 17:00
2023/10/18 17:00

単日

東佐世保 ss

停電区間（停電設備）
220kV 大分南線 1L/西大分 ss ２０−７０[加圧停止]/
西大分 ss 西大分 ss 大分南線１L４３ＪＫ [ロック]220kV 大分南線 1L/西大分 ss ２０−７０[加圧停止]
220kV 大分南線 1L/西大分 ss ２０−７０[加圧停止]
500kV 脊振幹線 1L
500kV 脊振幹線 1L
220kV 東福岡住吉線 2L (2023/06 運開)/東福岡 ss
２０−８０[加圧停止]/住吉 ss ２２０ｋＶ２号 主要変圧器/住吉 ss ６−１２０[加圧停止]/住吉 ss ２２０ｋＶ２号 主要変圧器 変圧器保護盤/住吉 ss ２２０ｋＶ２号 主要変圧器 ＬＲ盤
西九州 ss ２２０ｋＶ２号母線
西九州 ss ２２０ｋＶ２号母線
西九州 ss ２２０ｋＶ２号母線
西大分 ss 220kV 大分南線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/西大分 ss 220kV 大分南線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/西大
分 ss ２０−７０[加圧停止]
中央 ss ５００ｋＶ３号 主要変圧器/中央 ss ６−１３０(＃３ＭＴｒ３次)[加圧停止]/中央 ss ５０−１３０(＃３Ｍ
Ｔｒ１次)[加圧停止]/中央 ss ６ＧＰＴ−３[切]/中央 ss
６６ｋＶ１号 所内用変圧器/中央 ss ６６ｋＶ１号 ＮＧ
Ｒ/中央 ss ６６ｋＶ３−１号 分路リアクトル/中央 ss
６６ｋＶ３−２号 分路リアクトル/中央 ss ６６ｋＶ３−３
号 分路リアクトル/中央 ss ２０−１３０[加圧停止]
中央 ss ５００ｋＶ３号 主要変圧器/中央 ss ６−１３０(＃３ＭＴｒ３次)[加圧停止]/中央 ss ５０−１３０(＃３Ｍ
Ｔｒ１次)[加圧停止]/中央 ss ６ＧＰＴ−３[切]/中央 ss
６６ｋＶ１号 所内用変圧器/中央 ss ６６ｋＶ１号 ＮＧ
Ｒ/中央 ss ６６ｋＶ３−１号 分路リアクトル/中央 ss
６６ｋＶ３−２号 分路リアクトル/中央 ss ６６ｋＶ３−３
号 分路リアクトル/中央 ss ２０−１３０[加圧停止]
220kV 東福岡住吉線 2L/東福岡 ss ２０−８０[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 東福岡住吉線 2L ＰＣＭ＋Ｄ
Ｚ（Ａ）/東福岡 ss 220kV 東福岡住吉線 2L ＰＣＭ＋
ＤＺ（Ｂ）/住吉 ss ２２０ｋＶ２号 主要変圧器/住吉 ss
６−１２０[加圧停止]
220kV 脊振伊都線 1L
220kV 東福岡住吉線 2L/東福岡 ss ２０−８０[加圧停止]/住吉 ss ２２０ｋＶ２号 主要変圧器/住吉 ss ６−
１２０[加圧停止]/住吉 ss ２２０ｋＶ２号 主要変圧器
変圧器保護盤/住吉 ss ２２０ｋＶ２号 主要変圧器 Ｌ
Ｒ盤
220kV 東福岡住吉線 2L/東福岡 ss ２０−８０[加圧停止]/住吉 ss ２２０ｋＶ２号 主要変圧器/住吉 ss ６−
１２０[加圧停止]/住吉 ss ２２０ｋＶ２号 主要変圧器
変圧器保護盤/住吉 ss ２２０ｋＶ２号 主要変圧器 Ｌ
Ｒ盤
220kV 宮崎分岐線 1L/220kV 南宮崎線 1L (2022/11
運開)
220kV 唐津西九州線 1L (2023/11 運開)
220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)/東佐世
保 ss ２０−１０
175

作業内容
西大分 ss ２０−７３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検
西大分 ss ２０−７３ ＬＰＤ コンデンサー形計器用変圧器外部点検
西大分 ss ２２０ｋＶ大分幹線１Ｌ（大分南線）（Ｐ１０１〜Ｐ１０２） 屋外
鉄構外部点検脊振幹線 鉄塔防錆塗装（2023）
脊振幹線径間スペーサ修繕工事（2023）
2015 年 7 月 25 日、住吉 ss#1MTrLTC 連結ﾛｯﾄﾞ(3 本連結 縦ﾛｯﾄﾞ)の折損が発生した。
原因は、MRG 型 LTC 特有の高い始動時ﾄﾙｸと連結ﾋﾟﾝ穴の発錆並びに経年劣化(動作回数)が作用し、折損に至ったものと判明。
今回、#2MTr(同型)についても同様の懸念があることから、2MTrLTC
操作機構連結ﾛｯﾄﾞ修繕を実施する。
西九州ｓｓ２０−１００ＣＢほか取替工事のうち２０−１０２据付調整、社内検査、試充電を行う
西九州ｓｓ２０−１００ＣＢほか取替工事のうち２０−１０２据付調整、社内検査、試充電を行う
西九州ｓｓ２０−１００ＣＢほか取替工事のうち２０−１０２据付調整、社内検査、試充電を行う
西大分 ss ２０−７０ 油圧圧力計不良修繕

発電制約

申請区分
新規
新規
新規
変更
変更

変更

新規
新規
新規
変更

中央ｓｓ ６ＧＰＴ−３ 空気バルブ漏気修繕を実施する。

新規

中央ｓｓ ６ＧＰＴ−３ 空気バルブ漏気修繕を実施する。

新規

東福岡 ss ２０−８０ ２２０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。
変更

220kV 脊振伊都線
・40-0.1 圧縮端子修繕
1L 3 相 2L 3 相 計 6 相住吉 ss ２２０ｋＶ２号 主要変圧器 220kV 主変 機械式 Ry 点検（重・軽故障）を行う。

変更

変更

住吉 ss ２２０ｋＶ２号 主要変圧器 220kV 主変 LTC 操作機構点検・切換試験を行う。
変更

220kV 南宮崎線ボルトナット修繕工事
唐津西九州線
・４０Ｖ吊がいし装置改修工事
東佐世保ｓｓ２０−１３ＬＰＤ傾斜対策修繕

変更
新規
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時停止区分

0924703九州

2023/10/18 09:00

2023/10/18 17:00

単日

0924704九州

2023/10/18 09:00

2023/10/18 17:00

単日

作業箇所(作業設備)
西大分 ss

西大分 ss0924714九州

2023/10/18 09:00

2023/10/18 17:00

単日

南宮崎 ss0925209九州

2023/10/18 09:00

2023/10/18 17:00

単日

東佐世保 ss

09252220925223九州

九州

2023/10/18 09:00

2023/10/18 09:00

2023/10/18 17:00

2023/10/18 17:00

単日

単日

西大分 ss

西大分 ss0925233

九州

2023/10/18 09:00

2023/10/18 17:00

単日

南宮崎 ss0925912九州

2023/10/18 09:00

2023/10/19 17:00

連続

220kV 唐津西九州線 1L (2023/11
運開)092635909263720926373九州
九州

九州

2023/10/18 09:00
2023/10/18 09:00

2023/10/18 09:00

2023/10/18 17:00
2023/10/18 17:00

2023/10/18 17:00

単日
単日

単日

東佐世保 ss
西大分 ss

西大分 ss0926383九州

2023/10/18 09:00

2023/10/18 17:00

単日

南宮崎 ss0926837

九州

2023/10/18 09:00

2023/10/18 17:00

単日

西大分 ss0926838

九州

2023/10/18 09:00

2023/10/18 17:00

単日

西大分 ss0926839九州

2023/10/18 09:00

2023/10/18 17:00

単日

西大分 ss0926852

九州

2023/10/18 09:00

2023/10/18 17:00

単日

南宮崎 ss0926888九州

2023/10/18 10:00

2023/10/19 17:00

連続

東福岡 ss

停電区間（停電設備）
220kV 大分南線 1L/西大分 ss ２０−７０[加圧停止]
220kV 大分南線 1L/西大分 ss 220kV 大分南線 1L
４３ＣＡ[ロック]/大分 ss 220kV 大分南線 1L ４３ＣＡ
[ロック]/西大分 ss 220kV 大分南線 1L ４３ＣＢ[ロック]/西大分 ss 220kV 大分南線 1L ４３ＲＣＡ[ロック]/西大分 ss 220kV 大分南線 1L ４３ＲＣＢ[ロック]/西大分 ss ２０−７０[加圧停止]
南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10
運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線
1L (2022/10 運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/南宮崎 ss ２０−７０ [加圧停止]
220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)/東佐世
保 ss ２０−１０
220kV 大分南線 1L/西大分 ss ２０−７０[加圧停止]
220kV 大分南線 1L/西大分 ss 220kV 大分南線 1L
４３ＣＡ[ロック]/大分 ss 220kV 大分南線 1L ４３ＣＡ
[ロック]/西大分 ss 220kV 大分南線 1L ４３ＣＢ[ロック]/西大分 ss 220kV 大分南線 1L ４３ＲＣＡ[ロック]/西大分 ss 220kV 大分南線 1L ４３ＲＣＢ[ロック]/西大分 ss ２０−７０[加圧停止]
南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10
運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線
1L (2022/10 運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/南宮崎 ss ２０−７０ [加圧停止]
220kV 唐津西九州線 1L (2023/11 運開)
220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)/東佐世
保 ss ２０−１０
220kV 大分南線 1L/西大分 ss ２０−７０[加圧停止]
220kV 大分南線 1L/西大分 ss 220kV 大分南線 1L
４３ＣＡ[ロック]/大分 ss 220kV 大分南線 1L ４３ＣＡ
[ロック]/西大分 ss 220kV 大分南線 1L ４３ＣＢ[ロック]/西大分 ss 220kV 大分南線 1L ４３ＲＣＡ[ロック]/西大分 ss 220kV 大分南線 1L ４３ＲＣＢ[ロック]/西大分 ss ２０−７０[加圧停止]
南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10
運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線
1L (2022/10 運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/南宮崎 ss ２０−７０ [加圧停止]
220kV 大分南線 1L/西大分 ss ２０−７０[加圧停止]/
西大分 ss 西大分 ss 大分南線１L４３ＪＫ [ロック]220kV 大分南線 1L/西大分 ss ２０−７０[加圧停止]
220kV 大分南線 1L/西大分 ss ２０−７０[加圧停止]
南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10
運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線
1L (2022/10 運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/南宮崎 ss ２０−７０ [加圧停止]
東福岡 ss 220kV 東福岡住吉線 2L (2023/06 運開)/東福岡 ss 220kV 東福岡住吉線 2L (2023/06
運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/東福岡 ss ２０−８０ [加圧停
止]
176

作業内容
西大分ｓｓ２０−７０日立製作所製ＧＣＢブッシング下部ガス漏れ不具合
修繕
西大分 ss ２０−７０ ２２０ｋＶガスしゃ断器外部点検（日立，OFPTB，
3000A）

発電制約

申請区分
新規

新規

南宮崎 ss 20-70 東芝製 220kVGCB 開閉表示器不具合防止対策【業務依頼･連絡 変保 2022-06】【ﾒｰｶｰ補償】
新規

東佐世保ｓｓ２０−１３ＬＰＤ傾斜対策修繕
西大分ｓｓ２０−７０日立製作所製ＧＣＢブッシング下部ガス漏れ不具合
修繕
西大分 ss ２０−７０ ２２０ｋＶガスしゃ断器外部点検（日立，OFPTB，
3000A）

新規
新規

新規

南宮崎 ss 20-70 東芝製 220kVGCB 開閉表示器不具合防止対策【業務依頼･連絡 変保 2022-06】【ﾒｰｶｰ補償】
新規

唐津西九州線
・４０Ｖ吊がいし装置改修工事
東佐世保ｓｓ２０−１３ＬＰＤ傾斜対策修繕
西大分ｓｓ２０−７０日立製作所製ＧＣＢブッシング下部ガス漏れ不具合
修繕
西大分 ss ２０−７０ ２２０ｋＶガスしゃ断器外部点検（日立，OFPTB，
3000A）

変更
新規
新規

新規

南宮崎 ss 20-70 東芝製 220kVGCB 開閉表示器不具合防止対策【業務依頼･連絡 変保 2022-06】【ﾒｰｶｰ補償】
新規

西大分 ss ２０−７３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検
西大分 ss ２０−７３ ＬＰＤ コンデンサー形計器用変圧器外部点検
西大分 ss ２２０ｋＶ大分幹線１Ｌ（大分南線）（Ｐ１０１〜Ｐ１０２） 屋外
鉄構外部点検南宮崎 ss 20-70 東芝製 220kVGCB 開閉表示器不具合防止対策【業務依頼･連絡 変保 2022-06】【ﾒｰｶｰ補償】

変更
変更
変更

変更

東福岡 ss ２２０ｋＶ東福岡住吉２号線（Ｂ・ＤＺ） 機能維持修繕
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時停止区分

0926889九州

2023/10/18 10:00

2023/10/19 17:00

連続

東福岡 ss

0920822九州

2023/10/19 08:00

2023/10/19 17:00

単日

新鹿児島 ss

09245990924601

九州
九州

2023/10/19 08:00
2023/10/19 08:00

2023/10/20 18:00
2023/10/19 18:00

毎日
単日

0924757

九州

2023/10/19 08:00

2023/10/20 18:00

毎日

0925118

九州

2023/10/19 08:00

2023/10/20 18:00

毎日

09251200926268
09262700924505

09250240926174

九州
九州
九州

九州

九州

九州

2023/10/19 08:00
2023/10/19 08:00
2023/10/19 08:00

2023/10/19 09:00

2023/10/19 09:00

2023/10/19 09:00

2023/10/19 18:00
2023/10/20 18:00
2023/10/19 18:00

2023/10/19 17:00

2023/10/19 17:00

2023/10/19 17:00

単日
毎日
単日

単日

単日

単日

作業箇所(作業設備)

220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)
人吉 ss
220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)

宮崎 ss

宮崎 ss

宮崎 ss

0926643九州

2023/10/19 09:00

2023/10/19 17:00

単日

宮崎 ss

0926841九州

2023/10/19 09:00

2023/10/19 17:00

単日

西大分 ss0926842九州

2023/10/19 09:00

2023/10/19 17:00

単日

西大分 ss0924139九州

2023/10/20 07:00

2023/10/20 19:00

単日

都城 ss

0920823

九州

2023/10/20 08:00

2023/10/20 17:00

単日

新鹿児島 ss

停電区間（停電設備）
東福岡 ss 220kV 東福岡住吉線 2L (2023/06 運開)/東福岡 ss 220kV 東福岡住吉線 2L (2023/06
運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/東福岡 ss ２０−８０ [加圧停止]新鹿児島 ss ２２０ｋＶ１号母線/新鹿児島 ss ２０Ｔ−
１０ [加圧停止]
220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)

作業内容
東福岡 ss ２２０ｋＶ東福岡住吉２号線（Ａ・ＤＺ） 機能維持修繕

220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)

西佐世保武雄線
・４７・５０・５１

人吉 ss ２２０ｋＶ１号母線/人吉 ss ２２０ｋＶ２号 主要変圧器/人吉 ss １０−１２０ [加圧停止]/人吉 ss
６−１２０ [加圧停止]/人吉 ss ２０−１２０ [加圧停止]220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)

人吉 SS 20-121 LS の接触抵抗が高いため、20-120 GCB 側のヒンジ部分解点検を行う。
※作業番号：7093331「人吉 SS 20-120 GCB 主回路端子接続アダプ
ター修繕」に併せて計画
西佐世保武雄線 ・１６・１７・３０・５０・５１

220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)

西佐世保武雄線
・４７・５０・５１

220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)

西佐世保武雄線 ・１６・１７・３０・５０・５１

220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)

西佐世保武雄線
・４７・５０・５１

宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L/宮崎 ss 220kV 南
宮崎線 1L (2022/10 運開)/宮崎 ss ２０−７０ [加圧停止]/宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）
宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L/宮崎 ss 220kV 南
宮崎線 1L (2022/10 運開)/宮崎 ss ２０−７０ [加圧停止]/宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）
宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L/宮崎 ss 220kV 南
宮崎線 1L (2022/10 運開)/宮崎 ss ２０−７０ [加圧停止]/宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）
宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L/宮崎 ss 220kV 南
宮崎線 1L (2022/10 運開)/宮崎 ss ２０−７０ [加圧停止]/宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）
220kV 大分南線 1L/西大分 ss ２０−７０[加圧停止]

宮崎 ss 20-70 東芝製 220kVGCB 開閉表示器不具合防止対策【業務依頼･連絡 変保 2022-06】【ﾒｰｶｰ補償】

220kV 大分南線 1L/西大分 ss 220kV 大分南線 1L
４３ＣＡ[ロック]/大分 ss 220kV 大分南線 1L ４３ＣＡ
[ロック]/西大分 ss 220kV 大分南線 1L ４３ＣＢ[ロック]/西大分 ss 220kV 大分南線 1L ４３ＲＣＡ[ロック]/西大分 ss 220kV 大分南線 1L ４３ＲＣＢ[ロック]/西大分 ss ２０−７０[加圧停止]
都城 ss 220kV 都城線 1L [受電停止]/都城 ss ２２
０ｋＶ１号母線/都城 ss ２０Ｔ−１０(２２０ＫＶ母線連絡)[加圧停止]/都城 ss ２２０ｋＶ２号 主要変圧器/都城ss ６−１２０ [加圧停止]/都城 ss ２０−１２０ [加圧停止]/都城 ss ２０−５０ [加圧停止]/都城 ss １０−
１２０(２号主変３次) [加圧停止]
新鹿児島 ss ２２０ｋＶ２号母線/新鹿児島 ss ２０Ｔ−
１０ [加圧停止]
177

発電制約

申請区分
変更

新鹿児島 ss ２０Ｔ−１１ ２２０ｋＶパンタグラフ型（ＰＬＳ）外部点検を行う。
西佐世保武雄線 ・１６・１７・３０・５０・５１

変更
新規
新規

新規

新規
新規
新規
新規

新規

宮崎 ss 20-70 東芝製 220kVGCB 開閉表示器不具合防止対策【業務依頼･連絡 変保 2022-06】【ﾒｰｶｰ補償】
新規

宮崎 ss 20-70 東芝製 220kVGCB 開閉表示器不具合防止対策【業務依頼･連絡 変保 2022-06】【ﾒｰｶｰ補償】
新規

宮崎 ss 20-70 東芝製 220kVGCB 開閉表示器不具合防止対策【業務依頼･連絡 変保 2022-06】【ﾒｰｶｰ補償】変更

西大分ｓｓ２０−７０日立製作所製ＧＣＢブッシング下部ガス漏れ不具合
修繕
西大分 ss ２０−７０ ２２０ｋＶガスしゃ断器外部点検（日立，OFPTB，
3000A）

変更

変更

都城 ss ２０−１２１主回路コンタクト銀メッキ修繕を行う。
※対象機器は 2023 年に廃型となり、メーカー対応不可となるため、余剰予算で 2022 年度物品のみ購入が望ましい

新鹿児島 ss ２０Ｔ−１２ ２２０ｋＶパンタグラフ型（ＰＬＳ）外部点検を行
う。

変更

変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0924140

九州

2023/10/20 08:00

2023/10/20 18:00

単日

都城 ss

0927555

九州

2023/10/20 08:00

2023/10/20 18:00

単日

新鹿児島 ss

0924760

九州

2023/10/21 08:10

2023/10/21 17:50

単日

人吉 ss

0920687九州

2023/10/23 08:00

2023/10/27 17:00

毎日

220kV 長崎幹線 1L

0920765

九州

2023/10/23 08:00

2023/10/23 18:00

単日

作業箇所(作業設備)

熊本 ss

0924733

九州

2023/10/23 08:00

2023/10/23 18:00

単日

西佐世保 ss

0924742九州

2023/10/23 08:00

2023/10/27 18:00

毎日

苓北 ss

0925252

九州

2023/10/23 08:00

2023/10/23 18:00

単日

西佐世保 ss

0925261九州

2023/10/23 08:00

2023/10/27 18:00

毎日

苓北 ss

0926402九州

2023/10/23 08:00

2023/10/23 18:00

単日

西佐世保 ss

0920323

九州

2023/10/23 08:10

2023/10/25 17:50

連続

北熊本 ss

0920306

九州

2023/10/23 08:30

2023/10/24 17:30

毎日

220kV 南熊本緑川線 1L

0924217九州

2023/10/23 08:30

2023/10/23 18:00

単日

西九州 ss

0920530

九州

2023/10/23 09:00

2023/10/23 18:00

単日

住吉 ss

0920766

九州

2023/10/23 09:00

2023/10/23 17:00

単日

熊本 ss

092077209241490924280

九州
九州
九州

2023/10/23 09:00
2023/10/23 09:00
2023/10/23 09:00

2023/10/28 17:00
2023/10/27 17:00
2023/10/27 17:00

毎日
毎日
毎日

220kV 熊本日田線 1L
220kV 長崎幹線 1L
500kV 豊前北幹線 2L

0924293九州

2023/10/23 09:00

2023/10/27 17:00

連続

500kV 東九州幹線 2L

停電区間（停電設備）
都城 ss 220kV 都城線 1L [受電停止]/都城 ss ２２
０ｋＶ１号母線/都城 ss ２０Ｔ−１０(２２０ＫＶ母線連絡)[加圧停止]/都城 ss ２２０ｋＶ２号 主要変圧器/都城ss ６−１２０ [加圧停止]/都城 ss ２０−１２０ [加圧停止]/都城 ss ２０−５０ [加圧停止]/都城 ss １０−
１２０(２号主変３次) [加圧停止]
新鹿児島 ss ２２０ｋＶ２号母線/新鹿児島 ss ２０Ｔ−
１０[加圧停止]
人吉 ss ２２０ｋＶ２号母線/人吉 ss １０−１２０ [加圧停止]/人吉 ss ６−１２０ [加圧停止]/人吉 ss ２０−
１２０ [加圧停止]
220kV 長崎幹線 1L
熊本 ss 220kV 熊本日田線 1L/熊本 ss ２０−１０[加圧停止]
220kV 西佐世保武雄線 1L (2022/12 運開)/西佐世
保 ss ２０−１０[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 2L/相浦 ss ６−１４０[加圧停止]/西佐世保 ss ２２０ｋＶ１号
母線/西佐世保 ss ２２０ｋＶ２号母線/西佐世保 ss ２
２０ｋＶ１号所内１次変圧器/西佐世保 ss ２２０ｋＶ２号主要変圧器苓北 ss ５０−１４０ [加圧停止]/苓北 ss ２号連絡用
変圧器/苓北 ss ６−１４０ [加圧停止]

作業内容
都城 ss ２０−１２１垂直操作ロッドベアリングカバー交換修繕を行う。

新鹿児島ｓｓ２２０ｋＶ２号母線ＰＤは２０１７年に超音波探傷測定を実施
しているが、天候不良でコーキング処理が未実施のため、コーキング処理を行う。
人吉 SS 20-120 GCB の 20-121 側主回路端子接続アダプターが変形しているため修繕を行う。

新規

新規

施工箇所

・22、23、32
熊本 ss 20-13(E 付) 外部点検

変更
変更

２２０ｋＶ引出工事（宇久島メガソーラー線１、２Ｌ）
新規

ｏ２号連変冷却器発錆修繕の実施
・冷却器寸法確認
・冷却器発錆修繕（懸案
・21H08584）
２２０ｋＶ引出工事（宇久島メガソーラー線１、２Ｌ）

220kV 西佐世保武雄線 1L (2022/12 運開)/西佐世
保 ss ２０−１０[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 2L/相浦 ss ６−１４０[加圧停止]/西佐世保 ss ２２０ｋＶ１号
母線/西佐世保 ss ２２０ｋＶ２号母線/西佐世保 ss ２
２０ｋＶ１号所内１次変圧器/西佐世保 ss ２２０ｋＶ２号主要変圧器北熊本 ss ２２０ｋＶ１号母線

２２０ｋＶ引出工事（宇久島メガソーラー線１、２Ｌ）

178

申請区分

変更

220kV 西佐世保武雄線 1L (2022/12 運開)/西佐世
保 ss ２０−１０[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 2L/相浦 ss ６−１４０[加圧停止]/西佐世保 ss ２２０ｋＶ１号
母線/西佐世保 ss ２２０ｋＶ２号母線/西佐世保 ss ２
２０ｋＶ１号所内１次変圧器/西佐世保 ss ２２０ｋＶ２号主要変圧器苓北 ss ５０−１４０ [加圧停止]/苓北 ss ２号連絡用
変圧器/苓北 ss ６−１４０ [加圧停止]

220kV 南熊本緑川線 1L
220kV 唐津西九州線 1L/西九州 ss ２０−５０[加圧停止]/西九州 ss 220kV 唐津西九州線 1L ＰＣＭ（Ａ）
220kV 東福岡住吉線 3L (2023/06 運開)/住吉 ss ２
２０ｋＶ３号 主要変圧器/住吉 ss ６−１３０ [加圧停止]/住吉 ss ２２０ｋＶ３号 主要変圧器 ＬＲ盤/住吉
ss ２２０ｋＶ３号 主要変圧器 ＴＰ＋ＤＤ盤
熊本 ss 220kV 熊本日田線 1L/熊本 ss ２０−１０[加圧停止]
220kV 熊本日田線 1L
220kV 長崎幹線 1L
500kV 豊前北幹線 2L
500kV 東九州幹線 2L

発電制約

新規

新規

ｏ２号連変冷却器発錆修繕の実施
・冷却器寸法確認
・冷却器発錆修繕（懸案
・21H08584）

新規

新規

２４０ｋＶＧＣＢ×１（２０−３０）
２４０ｋＶＬＳ×３（２０−３１、２０−３３、３３Ｅ）
２２０ｋＶＬＰＤ（２０−３３）
220kV 南熊本緑川線
・25 鉄塔防錆塗装
西九州 ss ２２０ｋＶ唐津西九州線１Ｌ（Ａ） 機能維持対策修繕

更新
更新
新規

ＡＣ所内盤取替（住吉ｓｓ＃３ＭＴｒ冷却器制御盤ＡＣ電源切替）
変更
熊本 ss 20-13 LPD 簡易点検
鉄塔防錆塗装修繕工事【220kV 熊本日田線】1L
管内送電線架線金具修繕工事【武雄地区】（長崎幹線 1 号線）
北九州ｓｓ５００ｋＶＧＩＳ取替工事（豊前北幹線 2L 付近の杭打設工事）
ジャンパ補強装置取替

・１３３，１４８，１４９，１７３ ４基

変更
変更
新規
新規
制約有

新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0924799

エリア
九州

作業開始日時2023/10/23 09:00

作業終了日時2023/10/27 17:00

停止区分
毎日

0924812九州

2023/10/23 09:00

2023/10/27 17:00

連続

500kV 東九州幹線 2L

0925949九州

2023/10/23 09:00

2023/10/27 17:00

毎日

500kV 豊前北幹線 2L

0925962九州

2023/10/23 09:00

2023/10/27 17:00

連続

500kV 東九州幹線 2L

0924743九州

2023/10/24 07:00

2023/10/24 19:00

単日

作業箇所(作業設備)
500kV 豊前北幹線 2L

苓北 ss

0925262九州

2023/10/24 07:00

2023/10/24 19:00

単日

苓北 ss

09206890924288九州
九州

2023/10/24 08:00
2023/10/24 08:00

2023/10/26 17:00
2023/10/27 18:00

毎日
毎日

0924606

九州

2023/10/24 08:00

2023/10/25 18:00

毎日

220kV 長崎幹線 1L
500kV 佐賀幹線 2L
220kV 西佐世保武雄線 2L(2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 2L(2023/04 運開)

0924607九州

2023/10/24 08:00

2023/10/24 18:00

単日

0924736九州

2023/10/24 08:00

2023/10/27 18:00

毎日

西佐世保 ss

0924807九州

2023/10/24 08:00

2023/10/27 18:00

毎日

0925125

九州

2023/10/24 08:00

2023/10/25 18:00

毎日

500kV 佐賀幹線 2L
220kV 西佐世保武雄線 2L(2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 2L(2023/04 運開)

0925126

九州

2023/10/24 08:00

2023/10/24 18:00

単日

0925255

九州

2023/10/24 08:00

2023/10/27 18:00

毎日

西佐世保 ss

0925957

九州

2023/10/24 08:00

2023/10/27 18:00

毎日

0926275

九州

2023/10/24 08:00

2023/10/25 18:00

毎日

500kV 佐賀幹線 2L
220kV 西佐世保武雄線 2L(2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 2L(2023/04 運開)

0926276

九州

2023/10/24 08:00

2023/10/24 18:00

単日

0926405九州

2023/10/24 08:00

2023/10/27 18:00

毎日

西佐世保 ss

0924218

九州

2023/10/24 08:30

2023/10/24 18:00

単日

西九州 ss092452809246020925047
09251210926197

九州
九州
九州
九州
九州

2023/10/24 09:00
2023/10/24 09:00
2023/10/24 09:00
2023/10/24 09:00
2023/10/24 09:00

2023/10/28 17:00
2023/10/27 17:00
2023/10/28 17:00
2023/10/27 17:00
2023/10/28 17:00

毎日

220kV 山家東福岡線 1L

毎日

220kV 西佐世保武雄線 2L(2023/04 運開)

毎日

220kV 山家東福岡線 1L

毎日

220kV 西佐世保武雄線 2L(2023/04 運開)

毎日

0926271九州

2023/10/24 09:00

2023/10/27 17:00

毎日

0926418
0926666

九州
九州

2023/10/24 09:00
2023/10/24 09:00

2023/10/27 17:00
2023/10/28 17:00

毎日
毎日

220kV 山家東福岡線 1L
220kV 西佐世保武雄線 2L(2023/04 運開)
500kV 豊前北幹線 2L
220kV 山家東福岡線 1L

停電区間（停電設備）
500kV 豊前北幹線 2L
500kV 東九州幹線 2L
500kV 豊前北幹線 2L
500kV 東九州幹線 2L
苓北 ss ５０−１４０ [加圧停止]/苓北 ss ２号連絡用
変圧器/苓北 ss ６−１４０ [加圧停止]苓北 ss ５０−１４０ [加圧停止]/苓北 ss ２号連絡用
変圧器/苓北 ss ６−１４０ [加圧停止]
220kV 長崎幹線 1L
500kV 佐賀幹線 2L
220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)

作業内容
北九州ｓｓ５００ｋＶＧＩＳ取替工事（豊前北幹線 2L 付近の杭打設工事）
ジャンパ補強装置取替

・１３３，１４８，１４９，１７３ ４基
北九州ｓｓ５００ｋＶＧＩＳ取替工事（豊前北幹線 2L 付近の杭打設工事）
ジャンパ補強装置取替

・１３３，１４８，１４９，１７３ ４基
ｏ50-42DS 操作機構部ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟ修繕を実施(懸案 No.20H01082)
ｏ50-42DS 操作機構部ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟ修繕を実施(懸案 No.20H01082)
施工箇所
管内送電線架線金具修繕工事（佐賀地区）（佐賀幹線２号線）
西佐世保武雄線
・３９・４０・４１・４２鉄塔防錆220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)

西佐世保武雄線
・４７・５０・５１

220kV 西佐世保武雄線 2L (2022/12 運開)/西佐世
保 ss ２０−２０[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 1L/相浦 ss ６−１３０[加圧停止]/西佐世保 ss ２２０ｋＶ２号
母線/西佐世保 ss ２２０ｋＶ３号母線/西佐世保 ss ２
２０ｋＶ１号主要変圧器
500kV 佐賀幹線 2L
220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)

２２０ｋＶ引出工事（宇久島メガソーラー線１、２Ｌ）

220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)

西佐世保武雄線
・４７・５０・５１

220kV 西佐世保武雄線 2L (2022/12 運開)/西佐世
保 ss ２０−２０[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 1L/相浦 ss ６−１３０[加圧停止]/西佐世保 ss ２２０ｋＶ２号
母線/西佐世保 ss ２２０ｋＶ３号母線/西佐世保 ss ２
２０ｋＶ１号主要変圧器
500kV 佐賀幹線 2L
220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)

２２０ｋＶ引出工事（宇久島メガソーラー線１、２Ｌ）

220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)

西佐世保武雄線
・４７・５０・５１

220kV 西佐世保武雄線 2L (2022/12 運開)/西佐世
保 ss ２０−２０[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 1L/相浦 ss ６−１３０[加圧停止]/西佐世保 ss ２２０ｋＶ２号
母線/西佐世保 ss ２２０ｋＶ３号母線/西佐世保 ss ２
２０ｋＶ１号主要変圧器
220kV 唐津西九州線 1L/西九州 ss ２０−５０[加圧停止]/西九州 ss 220kV 唐津西九州線 1L ＰＣＭ（Ｂ）
220kV 山家東福岡線 1L

２２０ｋＶ引出工事（宇久島メガソーラー線１、２Ｌ）

220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)
220kV 山家東福岡線 1L
220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)
220kV 山家東福岡線 1L
220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)
500kV 豊前北幹線 2L
220kV 山家東福岡線 1L
179

発電制約

申請区分
新規

制約有

新規
新規

制約有

新規
新規
新規
変更
新規
新規
新規

新規

管内送電線架線金具修繕工事（佐賀地区）（佐賀幹線２号線）
西佐世保武雄線
・３９・４０・４１・４２鉄塔防錆

新規
新規
新規

新規

管内送電線架線金具修繕工事（佐賀地区）（佐賀幹線２号線）
西佐世保武雄線
・３９・４０・４１・４２鉄塔防錆

新規
新規
新規

新規

西九州 ss ２２０ｋＶ唐津西九州線１Ｌ（Ｂ） 機能維持対策修繕
ジャンパ補強装置取替 東福岡幹線 ・49〜63：10 基 篠栗分岐線
・2 に併架
管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事（武雄地区）西佐世保武雄線 2号線
ジャンパ補強装置取替 東福岡幹線 ・49〜63：10 基 篠栗分岐線
・2 に併架
管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事（武雄地区）西佐世保武雄線 2号線
ジャンパ補強装置取替 東福岡幹線 ・49〜63：10 基 篠栗分岐線
・2 に併架
管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事（武雄地区）西佐世保武雄線 2号線
北九州ｓｓ５００ｋＶＧＩＳ取替工事（豊前北幹線 2L 付近の杭打設工事）
東福岡幹線ジャンパ補強装置修繕工事(2023)

新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時停止区分

0924744九州

2023/10/25 07:00

2023/10/25 19:00

単日

苓北 ss

作業箇所(作業設備)

0925263九州

2023/10/25 07:00

2023/10/25 19:00

単日

苓北 ss

0927108九州

2023/10/25 07:30

2023/10/25 17:30

単日

唐津 ss

0924424九州

2023/10/25 08:00

2023/10/27 18:00

毎日

西九州 ss

停電区間（停電設備）
苓北 ss ５０−１４０ [加圧停止]/苓北 ss ２号連絡用
変圧器/苓北 ss ６−１４０ [加圧停止]苓北 ss ５０−１４０ [加圧停止]/苓北 ss ２号連絡用
変圧器/苓北 ss ６−１４０ [加圧停止]
220kV 唐津西九州線 1L/唐津 ss 唐津 ss ２０−５３[ロック]/220kV 唐津西九州線 1L ４３ＫＨ［仮保護］西九州 ss ２２０ｋＶ２号母線

西九州 ss ２２０ｋＶ２号母線
0924943九州

2023/10/25 08:00

2023/10/27 18:00

毎日

西九州 ss

西九州 ss ２２０ｋＶ２号母線
0926093九州

2023/10/25 08:00

2023/10/27 18:00

毎日

西九州 ss0927118

九州

2023/10/25 08:30

2023/10/26 17:30

毎日

220kV 脊振伊都線 2L

0920525

九州

2023/10/25 09:00

2023/10/27 18:00

連続

住吉 ss

0924294

九州

2023/10/25 09:00

2023/10/25 17:00

単日

500kV 東九州幹線 2L

0924813九州

2023/10/25 09:00

2023/10/25 17:00

単日

500kV 東九州幹線 2L

0925963九州

2023/10/25 09:00

2023/10/25 17:00

単日

500kV 東九州幹線 2L

220kV 脊振伊都線 2L
220kV 東福岡住吉線 1L (2023/06 運開)/住吉 ss ６
−１１０ [加圧停止]/住吉 ss ２２０ｋＶ１号 主要変圧器/住吉 ss ２２０ｋＶ１号 主要変圧器 ＬＲ盤/住吉
ss ２２０ｋＶ１号 主要変圧器 ＴＰ＋ＤＤ盤
500kV 東九州幹線 2L

500kV 東九州幹線 2L

0924745九州

2023/10/26 07:00

2023/10/26 19:00

単日

苓北 ss

0925264九州

2023/10/26 07:00

2023/10/26 19:00

単日

苓北 ss

0924150

九州

2023/10/26 08:00

2023/10/26 18:00

単日

0924605九州

2023/10/26 08:00

2023/10/27 18:00

毎日

0926274九州

2023/10/26 08:00

2023/10/27 18:00

毎日

0920307九州

2023/10/26 08:30

2023/10/27 17:30

毎日

220kV 長崎幹線 1L
220kV 西佐世保武雄線 2L(2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 2L(2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 2L(2023/04 運開)
220kV 南熊本緑川線 2L

0924222九州

2023/10/27 07:30

2023/11/22 17:30

連続

220kV 唐津西九州線 2L

0925124092591109247460922716

九州

九州
九州

九州

2023/10/26 08:00

2023/10/27 07:30
2023/10/27 08:00

2023/10/27 09:00

2023/10/27 18:00

2023/11/22 17:30
2023/10/27 18:00

2023/10/27 17:00

毎日

連続
単日

単日

220kV 唐津西九州線 2L
苓北 ss

木佐木 ss500kV 東九州幹線 2L
苓北 ss ５０−１４０[加圧停止]/苓北 ss ２号連絡用
変圧器/苓北 ss ６−１４０ [加圧停止]苓北 ss ５０−１４０[加圧停止]/苓北 ss ２号連絡用
変圧器/苓北 ss ６−１４０ [加圧停止]
220kV 長崎幹線 1L
220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)

作業内容
ｏ50T-12DS 操作機構部ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟ修繕を実施(懸案 No.20H01086)

変更

新規

２２０ｋＶＣＢ×１（２０−１００）、２２０ｋＶＬＳ×３（２０−１０１、１０２、１０
３）
２２０ｋＶＬＰＤ×１（２０−１０３ＬＰＤ）

新規

２２０ｋＶＣＢ×１（２０−１００）、２２０ｋＶＬＳ×３（２０−１０１、１０２、１０
３）
２２０ｋＶＬＰＤ×１（２０−１０３ＬＰＤ）

新規

220kV 脊振伊都線
・40-0.1 圧縮端子修繕
1L 3 相 2L 3 相 計 6 相ＡＣ所内盤取替（住吉ｓｓ＃１ＭＴｒ冷却器制御盤ＡＣ電源切替）

変更

変更

・128
2L、上相、若番、E 側、【ホーン取付ボルトナットの締め付け不良】を改
修する

・128
2L、上相、若番、E 側、【ホーン取付ボルトナットの締め付け不良】を改修する

・1282L、上相、若番、E 側、【ホーン取付ボルトナットの締め付け不良】を改修する
ｏ50-142DS 操作機構部ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟ修繕を実施(懸案 No.20H01082)
ｏ50-142DS 操作機構部ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟ修繕を実施(懸案 No.20H01082)【長崎幹線１号線】西佐世保武雄線
・47 ほか鉄塔部材取替修繕工事
西佐世保武雄線 ・１６・１７・３０・５０・５１

220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)

西佐世保武雄線 ・１６・１７・３０・５０・５１

220kV 南熊本緑川線 2L
220kV 唐津西九州線 2L

220kV 南熊本緑川線
・25 鉄塔防錆塗装
区 間：Ｎｏ．２３〜Ｎｏ．２９
亘 長：２．４ｋｍ、６基新設（５基撤去）
区 間：Ｎｏ．２３〜Ｎｏ．２９
亘 長：２．４ｋｍ、６基新設（５基撤去）
ｏ２号連変切換室油面計修繕の実施（懸案・22H00297）

180

新規

区 間：Ｎｏ．２３〜Ｎｏ．２９
亘 長：２．４ｋｍ、６基新設（５基撤去）
２２０ｋＶＣＢ×１（２０−１００）、２２０ｋＶＬＳ×３（２０−１０１、１０２、１０
３）
２２０ｋＶＬＰＤ×１（２０−１０３ＬＰＤ）

西佐世保武雄線 ・１６・１７・３０・５０・５１

苓北 ss ５０−１４０ [加圧停止]/苓北 ss ２号連絡用
変圧器/苓北 ss ６−１４０ [加圧停止]
220kV 木佐木三池線 2L/木佐木 ss ２０−２０[加圧停
止]

申請区分
新規

ｏ50T-12DS 操作機構部ｵｲﾙﾀﾞﾝﾊﾟ修繕を実施(懸案 No.20H01086)

220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)

220kV 唐津西九州線 2L

発電制約

【新設】
２０−６０ＧＣＢ、２０−２１、６２、６３Ｅ、ＴＢ−４ＬＳ、ＬＰＤ【除却】
２０−６０ＧＣＢ、２０−２１、６２、６３Ｅ、ＴＢ−４ＬＳ、ＬＰＤ

制約有

新規

制約有

新規

制約有

新規
新規
新規
変更
新規
新規
新規
更新
新規
変更
新規

変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0924424九州

2023/10/30 08:00

2023/10/31 18:00

毎日

092473609249430925255

0926093

九州

九州

九州

九州

2023/10/30 08:00

2023/10/30 08:00

2023/10/30 08:00

2023/10/30 08:00

2023/10/30 18:00

2023/10/31 18:00

2023/10/30 18:00

2023/10/31 18:00

単日

毎日

単日

毎日

作業箇所(作業設備)

停電区間（停電設備）
西九州 ss ２２０ｋＶ２号母線

西九州 ss西佐世保 ss

220kV 西佐世保武雄線 2L (2022/12 運開)/西佐世
保 ss ２０−２０[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 1L/相浦 ss ６−１３０[加圧停止]/西佐世保 ss ２２０ｋＶ２号
母線/西佐世保 ss ２２０ｋＶ３号母線/西佐世保 ss ２
２０ｋＶ１号主要変圧器
西九州 ss ２２０ｋＶ２号母線

西九州 ss西佐世保 ss

220kV 西佐世保武雄線 2L (2022/12 運開)/西佐世
保 ss ２０−２０[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 1L/相浦 ss ６−１３０[加圧停止]/西佐世保 ss ２２０ｋＶ２号
母線/西佐世保 ss ２２０ｋＶ３号母線/西佐世保 ss ２
２０ｋＶ１号主要変圧器
西九州 ss ２２０ｋＶ２号母線

西九州 ss0926405九州

2023/10/30 08:00

2023/10/30 18:00

単日

西佐世保 ss

0922716九州

2023/10/30 09:00

2023/10/30 17:00

単日

木佐木 ss0926418

九州

2023/10/30 09:00

2023/11/02 17:00

毎日

500kV 豊前北幹線 2L

0924425

九州

2023/11/01 08:00

2023/11/02 18:00

毎日

西九州 ss220kV 西佐世保武雄線 2L (2022/12 運開)/西佐世
保 ss ２０−２０[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 1L/相浦 ss ６−１３０[加圧停止]/西佐世保 ss ２２０ｋＶ２号
母線/西佐世保 ss ２２０ｋＶ３号母線/西佐世保 ss ２
２０ｋＶ１号主要変圧器
220kV 木佐木三池線 2L/木佐木 ss ２０−２０[加圧停止]500kV 豊前北幹線 2L
西九州 ss ２２０ｋＶ２号母線

西九州 ss ２２０ｋＶ２号母線
0924944九州

2023/11/01 08:00

2023/11/02 18:00

毎日

西九州 ss

西九州 ss ２２０ｋＶ２号母線
0926094

九州

2023/11/01 08:00

2023/11/02 18:00

毎日

西九州 ss

0920547

九州

2023/11/01 08:30

2023/11/01 18:00

単日

唐津 ss

0920548九州

2023/11/01 08:30

2023/11/01 18:00

単日

唐津 ss

220kV 唐津西九州線 2L/唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L ＰＣＭ（Ａ）/唐津 ss ２０−６０[加圧停止]/唐津 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]220kV 唐津西九州線 2L/唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L ＰＣＭ（Ｂ）/唐津 ss ２０−６０[加圧停止]/唐津 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]
181

作業内容
２２０ｋＶＣＢ×１（２０−１００）、２２０ｋＶＬＳ×３（２０−１０１、１０２、１０
３）
２２０ｋＶＬＰＤ×１（２０−１０３ＬＰＤ）

発電制約

申請区分

新規

２２０ｋＶ引出工事（宇久島メガソーラー線１、２Ｌ）
新規

２２０ｋＶＣＢ×１（２０−１００）、２２０ｋＶＬＳ×３（２０−１０１、１０２、１０
３）
２２０ｋＶＬＰＤ×１（２０−１０３ＬＰＤ）

新規

２２０ｋＶ引出工事（宇久島メガソーラー線１、２Ｌ）
新規

２２０ｋＶＣＢ×１（２０−１００）、２２０ｋＶＬＳ×３（２０−１０１、１０２、１０
３）
２２０ｋＶＬＰＤ×１（２０−１０３ＬＰＤ）

新規

２２０ｋＶ引出工事（宇久島メガソーラー線１、２Ｌ）
新規【新設】
２０−６０ＧＣＢ、２０−２１、６２、６３Ｅ、ＴＢ−４ＬＳ、ＬＰＤ【除却】
２０−６０ＧＣＢ、２０−２１、６２、６３Ｅ、ＴＢ−４ＬＳ、ＬＰＤ
北九州ｓｓ５００ｋＶＧＩＳ取替工事（豊前北幹線 2L 付近の杭打設工事）
２２０ｋＶＣＢ×１（２０−１００）、２２０ｋＶＬＳ×３（２０−１０１、１０２、１０
３）
２２０ｋＶＬＰＤ×１（２０−１０３ＬＰＤ）

変更
変更

新規

２２０ｋＶＣＢ×１（２０−１００）、２２０ｋＶＬＳ×３（２０−１０１、１０２、１０
３）
２２０ｋＶＬＰＤ×１（２０−１０３ＬＰＤ）

新規

２２０ｋＶＣＢ×１（２０−１００）、２２０ｋＶＬＳ×３（２０−１０１、１０２、１０
３）
２２０ｋＶＬＰＤ×１（２０−１０３ＬＰＤ）

新規

唐津 ss ２２０ｋＶ唐津西九州線２Ｌ（Ａ） 機能維持対策修繕を行う。
２０８ＲＡは、２０１１年３月１日に不具合修繕実施。

変更

唐津 ss ２２０ｋＶ唐津西九州線２Ｌ（Ｂ） 機能維持対策修繕を行う。
２０８ＲＢは、２０１３年３月１９日に不具合修繕実施。

変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時停止区分

0924761九州

2023/11/01 08:30

2023/11/01 18:30

単日

大平 sws0924762九州

2023/11/01 08:30

2023/11/01 18:30

単日

大平 sws092528009252810925908

九州
九州
九州

2023/11/01 08:30
2023/11/01 08:30
2023/11/01 08:30

2023/11/01 18:30
2023/11/01 18:30
2023/11/01 18:00

単日
単日
単日

作業箇所(作業設備)

大平 sws大平 sws
西九州 ss0925909九州

2023/11/01 08:30

2023/11/01 18:00

単日

西九州 ss09209140920915九州
九州

2023/11/01 09:00
2023/11/01 09:00

2023/11/10 17:00
2023/11/06 17:00

連続
毎日

500kV 脊振幹線 2L
500kV 脊振幹線 2L

0924311九州

2023/11/01 09:00

2023/11/02 17:00

連続

北九州 ss0924830
0925980
0927230
0927306

九州
九州
九州
九州

2023/11/01 09:00
2023/11/01 09:00
2023/11/01 09:00
2023/11/01 09:00

2023/11/02 17:00
2023/11/02 17:00
2023/11/01 17:00
2023/11/01 17:00

連続
連続
単日
単日

北九州 ss
北九州 ss単日

西九州 ss2023/11/02 17:30
2023/11/02 17:30

単日
単日

唐津 ss
唐津 ss

0921436九州

2023/11/06 07:00

2023/11/06 19:00

単日

南宮崎 ss

0921437

九州

2023/11/06 07:00

2023/11/06 19:00

単日

南宮崎 ss

0920694

九州

2023/11/06 08:00

2023/11/10 17:00

毎日

220kV 長崎幹線 2L

09252360926386九州

九州

2023/11/06 08:00

2023/11/06 08:00

2023/11/06 08:00

2023/11/06 18:00

2023/11/06 18:00

2023/11/06 18:00

単日

単日

単日

径間スペーサ修繕 15 径間
・８１，８２北九州ｓｓ５０−１０ＧＣＢ赤相油圧ポンプの運転回数増加に伴い油圧操作シリンダーの修繕を行う。
北九州ｓｓ５０−１０ＧＣＢ赤相油圧ポンプの運転回数増加に伴い油圧操作シリンダーの修繕を行う。
北九州ｓｓ５０−１０ＧＣＢ赤相油圧ポンプの運転回数増加に伴い油圧操作シリンダーの修繕を行う。
霧島 ss20-110CB ほか取替工事のうち分岐母線撤去

西九州 ss ２２０ｋＶ唐津西九州線２Ｌ（Ａ） 機能維持対策修繕

2023/11/02 18:00

九州

西九州 ss ２２０ｋＶ唐津西九州線２Ｌ（Ｂ） 機能維持対策修繕

220kV 唐津西九州線 2L/西九州 ss ２０−６０[加圧停止]/西九州 ss 220kV 唐津西九州線 2L ＰＣＭ（Ａ）
220kV 唐津西九州線 2L
220kV 唐津西九州線 2L
南宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 2L/南宮崎 ss 220kV
南宮崎線 2L (2022/10 運開)/南宮崎 ss ２０−８０[加圧停止]南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10
運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線
2L (2022/10 運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/南宮崎 ss ２０−８０[加圧停止]
220kV 長崎幹線 2L

2023/11/02 08:30
2023/11/02 08:30

0924717西九州 ss ２２０ｋＶ唐津西九州線２Ｌ（Ａ） 機能維持対策修繕

霧島 ss

2023/11/02 08:30

単日

ｏ20-33LS 磁気近接 SW 修繕の実施

霧島 ss20-110CB ほか取替工事のうち分岐母線撤去

九州
九州

2023/11/06 18:00

大平 ps ２０−１１１ ２２０ＫＶ水平１点切ＡＯＰＥ無し外部点検を行う。

霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss ２０−３０/霧島 ss ２２０ｋＶ ＃Ａ母線（分岐１Ｌ側）

九州

2023/11/06 08:00

500kV 豊前北幹線 1L/北九州 ss ５０−１０

ｏ20-33LS 磁気近接 SW 修繕の実施

霧島 ss

09242250925914九州

500kV 豊前北幹線 1L/北九州 ss ５０−１０

作業内容
大平 ps ２０−１１１ ２２０ＫＶ水平１点切ＡＯＰＥ無し外部点検を行う。

霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss ２０−３０/霧島 ss ２２０ｋＶ ＃Ａ母線（分岐１Ｌ側）

09242190920767

停電区間（停電設備）
大平 sws 220kV 大平人吉線 1L [受電停止]/大平
sws ２０−３０[加圧停止]
大平 sws 220kV 大平人吉線 1L/大平 sws ２０−３０[加圧停止]
大平 sws 220kV 大平人吉線 1L [受電停止]/大平
sws ２０−３０[加圧停止]
大平 sws 220kV 大平人吉線 1L/大平 sws ２０−３０[加圧停止]
220kV 唐津西九州線 2L/西九州 ss ２０−６０[加圧停止]/西九州 ss 220kV 唐津西九州線 2L ＰＣＭ（Ａ）
220kV 唐津西九州線 2L/西九州 ss ２０−６０[加圧停止]/西九州 ss 220kV 唐津西九州線 2L ＰＣＭ（Ｂ）
500kV 脊振幹線 2L
500kV 脊振幹線 2L
500kV 豊前北幹線 1L/北九州 ss ５０−１０

熊本 ss

高野 sws高野 sws高野 sws熊本 ss 220kV 熊本日田線 2L/熊本 ss ２０−２０[加圧停止]
220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開)[受電停止]/高野 sws ２０−８０[加圧停止]/高野 sws 220kV 南宮
崎線 2L (2022/10 運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/高野 sws
220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）
220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開)[受電停止]/高野 sws ２０−８０[加圧停止]/高野 sws 220kV 南宮
崎線 2L (2022/10 運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/高野 sws
220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）
220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開)[受電停止]/高野 sws ２０−８０[加圧停止]/高野 sws 220kV 南宮
崎線 2L (2022/10 運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/高野 sws
220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) ＰＣＭ＋ＤＺ
（Ｂ）

182

フィーディングタンクの支持金具が腐食しているため修繕を行う。
フィーディングタンクの支持金具が腐食しているため修繕を行う。
南宮崎 ss ２０−８３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検

発電制約

申請区分
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
新規
新規
新規
変更
新規
新規
変更
変更

南宮崎 ss ２０−８０ ２２０ＫＶガスしゃ断器外部点検
変更

施工箇所

・22、23、32
熊本 ss 20-23(E 付) LS 外部点検
高野ｓｗｓ ２０−８０ユニット変更
変更

制御盤ターゲットＲｙ不良修繕
新規

高野ｓｗｓ ２０−８０ユニット

制御盤ターゲットＲｙ不良修繕
新規

高野ｓｗｓ ２０−８０ユニット

制御盤ターゲットＲｙ不良修繕
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

0926855

九州

2023/11/06 08:00

2023/11/06 18:00

単日

高野 sws

0920324九州

2023/11/06 08:10

2023/11/08 17:50

連続

北熊本 ss0924220九州

2023/11/06 08:30

2023/11/06 18:00

単日

西九州 ss

0920774九州

2023/11/06 09:00

2023/11/11 17:00

毎日

220kV 熊本日田線 2L

0921386九州

2023/11/06 09:00

2023/11/06 17:00

単日

木佐木 ss0924152

九州

2023/11/06 09:00

2023/11/10 17:00

毎日

220kV 長崎幹線 2L

0924646九州

2023/11/06 09:00

2023/11/06 17:00

単日

山家 ss

0924647092471309251650925166
0925232
09263150926316

九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州

2023/11/06 09:00
2023/11/06 09:00
2023/11/06 09:00
2023/11/06 09:00
2023/11/06 09:00
2023/11/06 09:00
2023/11/06 09:00

2023/11/06 17:00
2023/11/10 17:00
2023/11/06 17:00
2023/11/06 17:00
2023/11/10 17:00
2023/11/06 17:00
2023/11/06 17:00

単日
毎日
単日
単日
毎日
単日
単日

山家 ss
南宮崎 ss
山家 ss
山家 ss
南宮崎 ss
山家 ss
山家 ss

0926382九州

2023/11/06 09:00

2023/11/10 17:00

毎日

南宮崎 ss09264180926429九州
九州

2023/11/06 09:00
2023/11/06 09:00

2023/11/10 17:00
2023/11/10 17:00

毎日
連続

500kV 豊前北幹線 2L
500kV 東九州幹線 1L

0926784九州

2023/11/06 09:00

2023/11/06 17:00

単日

山家 ss

09267850926851
0927231九州
九州
九州

2023/11/06 09:00
2023/11/06 09:00
2023/11/06 09:00

2023/11/06 17:00
2023/11/10 17:00
2023/11/08 17:00

単日
毎日
連続

山家 ss
南宮崎 ss
霧島 ss0927307九州

2023/11/06 09:00

2023/11/08 17:00

連続

霧島 ss

09206960920699

九州
九州

2023/11/07 08:00
2023/11/07 08:00

2023/11/09 17:00
2023/11/07 18:00

毎日
単日

220kV 長崎幹線 2L
長崎 ss

0920788九州

2023/11/07 08:00

2023/11/08 17:00

毎日

220kV 大隅線 1L

0920789九州

2023/11/07 08:00

2023/11/10 17:00

毎日

220kV 大隅線 1L

0920790九州

2023/11/07 08:00

2023/11/10 17:00

毎日

220kV 大隅線 1L

0921438

九州

2023/11/07 08:00

2023/11/08 18:00

連続

高野 sws

停電区間（停電設備）
220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開)[受電停止]/高野 sws ２０−８０[加圧停止]/高野 sws 220kV 南宮
崎線 2L (2022/10 運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/高野 sws
220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）
北熊本 ss ２２０ｋＶ１号母線

220kV 唐津西九州線 2L/西九州 ss ２０−６０[加圧停止]/西九州 ss 220kV 唐津西九州線 2L ＰＣＭ（Ｂ）
220kV 熊本日田線 2L
220kV 木佐木三池線 2L/木佐木 ss ２０−２０[加圧停止]220kV 長崎幹線 2L
山家 ss ２２０ｋＶ１号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用)[加圧停止]
山家 ss ２２０ｋＶ１号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]
220kV 宮崎分岐線 2L/220kV 南宮崎線 2L (2022/10
運開)/南宮崎 ss ２０−８０[加圧停止]
山家 ss ２２０ｋＶ１号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用)[加圧停止]
山家 ss ２２０ｋＶ１号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]
220kV 宮崎分岐線 2L/220kV 南宮崎線 2L (2022/10
運開)/南宮崎 ss ２０−８０[加圧停止]
山家 ss ２２０ｋＶ１号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用)[加圧停止]
山家 ss ２２０ｋＶ１号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]
220kV 宮崎分岐線 2L/220kV 南宮崎線 2L (2022/10
運開)/南宮崎 ss ２０−８０[加圧停止]
500kV 豊前北幹線 2L
500kV 東九州幹線 1L
山家 ss ２２０ｋＶ１号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用)[加圧停止]
山家 ss ２２０ｋＶ１号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]
220kV 宮崎分岐線 2L/220kV 南宮崎線 2L (2022/10
運開)/南宮崎 ss ２０−８０[加圧停止]
霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss ２０−３０/霧島 ss ２２０ｋＶ ＃Ａ母線（分岐１Ｌ側）
霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss ２０−３０/霧島 ss ２２０ｋＶ ＃Ａ母線（分岐１Ｌ側）
220kV 長崎幹線 2L
220kV 長崎幹線 2L/長崎 ss ２０−６０[加圧停止]
220kV 大隅線 1L
220kV 大隅線 1L
220kV 大隅線 1L
高野 sws 220kV 宮崎分岐線 2L/高野 sws 220kV
南宮崎線 2L (2022/10 運開)/高野 sws ２０−８０[加
圧停止]

183

高野ｓｗｓ ２０−８０ユニット

作業内容
制御盤ターゲットＲｙ不良修繕

発電制約

申請区分

変更

２４０ｋＶＧＣＢ×１（２０−３０）
２４０ｋＶＬＳ×３（２０−３１、２０−３３、３３Ｅ）
２２０ｋＶＬＰＤ（２０−３３）
西九州 ss ２２０ｋＶ唐津西九州線２Ｌ（Ｂ） 機能維持対策修繕

更新
新規

鉄塔防錆塗装修繕工事【220kV 熊本日田線】2L【新設】
２０−６０ＧＣＢ、２０−２１、６２、６３Ｅ、ＴＢ−４ＬＳ、ＬＰＤ【除却】
２０−６０ＧＣＢ、２０−２１、６２、６３Ｅ、ＴＢ−４ＬＳ、ＬＰＤ
管内送電線架線金具修繕工事【武雄地区】（長崎幹線 2 号線）
山家ｓｓ ２０Ｔ−１１〜２２０ｋＶ＃１母線架線修繕

変更
変更
新規
新規

山家ｓｓ ２２０ｋＶ１号母線支持碍子水切傘不良修繕

新規

南宮崎 ss 碍洗用導水配管不具合修繕（洗浄区画 No２）

新規

山家ｓｓ ２０Ｔ−１１〜２２０ｋＶ＃１母線架線修繕

新規

山家ｓｓ ２２０ｋＶ１号母線支持碍子水切傘不良修繕

新規

南宮崎 ss 碍洗用導水配管不具合修繕（洗浄区画 No２）

新規

山家ｓｓ ２０Ｔ−１１〜２２０ｋＶ＃１母線架線修繕

新規

山家ｓｓ ２２０ｋＶ１号母線支持碍子水切傘不良修繕

新規

南宮崎 ss 碍洗用導水配管不具合修繕（洗浄区画 No２）
北九州ｓｓ５００ｋＶＧＩＳ取替工事（豊前北幹線 2L 付近の杭打設工事）
500kV 東九州幹線ジャンパ補強装置修繕工事１L(2023 年度)
山家ｓｓ ２０Ｔ−１１〜２２０ｋＶ＃１母線架線修繕
山家ｓｓ ２２０ｋＶ１号母線支持碍子水切傘不良修繕
南宮崎 ss 碍洗用導水配管不具合修繕（洗浄区画 No２）
霧島 ss20-110CB ほか取替工事のうちＣＢ撤去
霧島 ss20-110CB ほか取替工事のうちＣＢ撤去
施工箇所
長崎 ss ２０−６０ＧＣＢ 外部点検
鉄塔防錆塗装大隅線
・97、102、117、118 計 4 基がいし金具、電線付属品修繕
大隅線
・145、
・146 計 2 基
大隅線
・57〜
・67 計 10 径間
高野 sws ２０−８０ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検

新規
制約有

変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0921439九州

2023/11/07 08:00

2023/11/07 18:00

単日

高野 sws

作業箇所(作業設備)

0924153092415409242870924806
0925956092687909268810926883
0920791

九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州

2023/11/07 08:00
2023/11/07 08:00
2023/11/07 08:00
2023/11/07 08:00
2023/11/07 08:00
2023/11/07 08:30
2023/11/07 08:30
2023/11/07 08:30
2023/11/07 09:00

2023/11/09 17:00
2023/11/07 18:00
2023/11/10 18:00
2023/11/10 18:00
2023/11/10 18:00
2023/11/10 17:30
2023/11/07 17:30
2023/11/07 17:30
2023/11/10 17:00

毎日
単日
毎日
毎日
毎日
毎日
単日
単日
毎日

220kV 長崎幹線 2L
220kV 長崎幹線 2L
500kV 佐賀幹線 1L
500kV 佐賀幹線 1L
500kV 佐賀幹線 1L
220kV 中央南福岡線 1L
220kV 中央南福岡線 2L[予防停止]
220kV 中央南福岡線 2L
220kV 大隅線 1L

0920826

九州

2023/11/07 09:00

2023/11/07 17:00

単日

大隅 ss

0921174九州

2023/11/07 09:00

2023/11/07 17:00

単日

220kV 宮崎分岐線 2L

0921175

九州

2023/11/07 09:00

2023/11/10 17:00

毎日

220kV 宮崎分岐線 2L

0924109
09242780924279九州
九州
九州

2023/11/07 09:00
2023/11/07 09:00
2023/11/07 09:00

2023/11/07 17:00
2023/11/12 17:00
2023/11/16 17:00

単日
連続
連続

220kV 筑豊線 2L
500kV 脊振幹線 2L
500kV 脊振幹線 2L

0924292九州

2023/11/07 09:00

2023/11/09 17:00

連続

500kV 東九州幹線 1L

0924532

九州

2023/11/07 09:00

2023/11/11 17:00

毎日

220kV 山家東福岡線 2L

0924597九州

2023/11/07 09:00

2023/11/09 17:00

毎日

0924631九州

2023/11/07 09:00

2023/11/07 18:00

単日

220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)
古賀 ss0924667九州

2023/11/07 09:00

2023/11/09 16:00

連続

武雄 ss

09247970924798

九州
九州

2023/11/07 09:00
2023/11/07 09:00

2023/11/12 17:00
2023/11/16 17:00

連続
連続

500kV 脊振幹線 2L
500kV 脊振幹線 2L

0924811九州

2023/11/07 09:00

2023/11/09 17:00

連続

500kV 東九州幹線 1L

0925051九州

2023/11/07 09:00

2023/11/11 17:00

毎日

220kV 山家東福岡線 2L

0925116九州

2023/11/07 09:00

2023/11/09 17:00

毎日

0925150

九州

2023/11/07 09:00

2023/11/07 18:00

単日

220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)
古賀 ss

0925186九州

2023/11/07 09:00

2023/11/09 16:00

連続

武雄 ss

09259470925948九州
九州

2023/11/07 09:00
2023/11/07 09:00

2023/11/12 17:00
2023/11/16 17:00

連続
連続

500kV 脊振幹線 2L
500kV 脊振幹線 2L

0925961九州

2023/11/07 09:00

2023/11/09 17:00

連続

500kV 東九州幹線 1L

0926201九州

2023/11/07 09:00

2023/11/11 17:00

毎日

220kV 山家東福岡線 2L

停電区間（停電設備）
高野 sws 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開)/高野
sws ２０−８０[加圧停止]
220kV 長崎幹線 2L
220kV 長崎幹線 2L
500kV 佐賀幹線 1L
500kV 佐賀幹線 1L
500kV 佐賀幹線 1L
220kV 中央南福岡線 1L
220kV 中央南福岡線 2L[予防停止]
220kV 中央南福岡線 2L
220kV 大隅線 1L
大隅 ss 220kV 大隅線 1L/大隅 ss ２０−１０ [加圧停止]/大隅 ss 220kV 大隅線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ/大隅ss 220kV 大隅線 1L ４３Ｃ[ロック]/高野 sws 220kV
大隅線 1L ４３Ｃ[ロック]220kV 宮崎分岐線 2L/220kV 南宮崎線 2L (2022/11
運開)
220kV 宮崎分岐線 2L/220kV 南宮崎線 2L (2022/11
運開)
220kV 筑豊線 2L
500kV 脊振幹線 2L
500kV 脊振幹線 2L
500kV 東九州幹線 1L

220kV 山家東福岡線 2L
220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)
220kV 古賀分岐線 2L/古賀 ss ２０−２０[加圧停止]
220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)/武雄 ss
２０−１０[加圧停止]/武雄 ss 220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開) ＰＣＭ（Ａ）/武雄 ss 220kV 西
佐世保武雄線 1L (2023/04 運開) ＰＣＭ（Ｂ）/武雄
ss 電気所サーバ （西佐世保武雄線１ＬＰＴプラグ）
500kV 脊振幹線 2L
500kV 脊振幹線 2L
500kV 東九州幹線 1L

220kV 山家東福岡線 2L
220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)
220kV 古賀分岐線 2L/古賀 ss ２０−２０[加圧停止]
220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)/武雄 ss
２０−１０[加圧停止]/武雄 ss 220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開) ＰＣＭ（Ａ）/武雄 ss 220kV 西
佐世保武雄線 1L (2023/04 運開) ＰＣＭ（Ｂ）/武雄
ss 電気所サーバ （西佐世保武雄線１ＬＰＴプラグ）
500kV 脊振幹線 2L
500kV 脊振幹線 2L
500kV 東九州幹線 1L

220kV 山家東福岡線 2L

184

作業内容
高野 sws ２２０ｋＶ南宮崎線２Ｌ（Ｐ２０３〜Ｐ２０４） 屋外鉄構 外部点
検長崎幹線径間スペーサ修繕工事（長崎幹線 2 号線）【長崎幹線２号線】西佐世保武雄線
・47 ほか鉄塔部材取替修繕工事
管内送電線架線金具修繕工事（佐賀地区）（佐賀幹線１号線）
管内送電線架線金具修繕工事（佐賀地区）（佐賀幹線１号線）
管内送電線架線金具修繕工事（佐賀地区）（佐賀幹線１号線）
・9,18.19,20（4 基）
中央南福岡線 絶縁油採油
脊振幹線
・2〜
・3、
・59〜
・70（12 径間）のスペーサ修繕
220kV 大隅線スペーサ修繕工事
大隅 ss ２２０ｋＶ大隅線１Ｌ（ＰＣＭ＋ＤＺ） ８Ｒ修繕を行う。

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
新規
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更

220kV 南宮崎線ボルトナット修繕工事

変更

220kV 南宮崎線鉄塔防錆修繕工事
脊振幹線
・2〜
・3、
・59〜
・70（12 径間）のスペーサ修繕
・８１，８２ 計２基
脊振幹線
・2〜
・3、
・59〜
・70（12 径間）のスペーサ修繕
500kV 東九州幹線 ジャンパ補強装置連結部の摩耗が発見されたため、修繕を実施。
東九州幹線
・57、74 計 2 基
ジャンパ補強装置取替 東福岡幹線 ・49〜63：10 基 篠栗分岐線
・2 に併架
管内送電線ダンパ修繕工事（武雄地区）西佐世保武雄線 1 号線

変更
変更
新規
新規
制約有

新規
新規
新規

古賀 ss20-23EDS 操作ｼﾘﾝﾀﾞｰ内発錆確認、修繕
20-13LPD 取替

新規

新規


・８１，８２ 計２基
脊振幹線
・2〜
・3、
・59〜
・70（12 径間）のスペーサ修繕
500kV 東九州幹線 ジャンパ補強装置連結部の摩耗が発見されたため、修繕を実施。
東九州幹線
・57、74 計 2 基
ジャンパ補強装置取替 東福岡幹線 ・49〜63：10 基 篠栗分岐線
・2 に併架
管内送電線ダンパ修繕工事（武雄地区）西佐世保武雄線 1 号線

新規
新規
制約有

新規
新規
新規

古賀 ss20-23EDS 操作ｼﾘﾝﾀﾞｰ内発錆確認、修繕
20-13LPD 取替

新規

新規


・８１，８２ 計２基
脊振幹線
・2〜
・3、
・59〜
・70（12 径間）のスペーサ修繕
500kV 東九州幹線 ジャンパ補強装置連結部の摩耗が発見されたため、修繕を実施。
東九州幹線
・57、74 計 2 基
ジャンパ補強装置取替 東福岡幹線 ・49〜63：10 基 篠栗分岐線
・
2 に併架

新規
新規
制約有

新規
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0926266

九州

2023/11/07 09:00

2023/11/09 17:00

毎日

0926300

九州

2023/11/07 09:00

2023/11/07 18:00

単日

作業箇所(作業設備)
220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)
古賀 ss0926336九州

2023/11/07 09:00

2023/11/09 16:00

連続

武雄 ss

09264160926417九州
九州

2023/11/07 09:00
2023/11/07 09:00

2023/11/12 17:00
2023/11/16 17:00

連続
連続

500kV 脊振幹線 2L
500kV 脊振幹線 2L

0926430

九州

2023/11/07 09:00

2023/11/09 17:00

連続

500kV 東九州幹線 1L

0926670

九州

2023/11/07 09:00

2023/11/11 17:00

毎日

220kV 山家東福岡線 2L

0926877九州

2023/11/07 09:00

2023/11/07 17:00

単日

中央 ss

0927200

九州

2023/11/07 09:00

2023/11/10 17:00

毎日

220kV 鳥栖木佐木線 1L

0924363九州

2023/11/07 09:30

2023/11/09 16:30

連続

脊振 ss

0924364九州

2023/11/07 09:30

2023/11/09 16:30

連続

脊振 ss

0924370

九州

2023/11/07 09:30

2023/11/09 17:00

連続

中央 ss

0924371九州

2023/11/07 09:30

2023/11/09 17:00

連続

中央 ss

0924882九州

2023/11/07 09:30

2023/11/09 16:30

連続

脊振 ss

0924883九州

2023/11/07 09:30

2023/11/09 16:30

連続

脊振 ss

0924889九州

2023/11/07 09:30

2023/11/09 17:00

連続

中央 ss

0924890九州

2023/11/07 09:30

2023/11/09 17:00

連続

中央 ss

0926032

九州

2023/11/07 09:30

2023/11/09 16:30

連続

脊振 ss

0926033

九州

2023/11/07 09:30

2023/11/09 16:30

連続

脊振 ss

0926039九州

2023/11/07 09:30

2023/11/09 17:00

連続

中央 ss

0926040

九州

2023/11/07 09:30

2023/11/09 17:00

連続

中央 ss

0926501九州

2023/11/07 09:30

2023/11/09 16:30

連続

脊振 ss

0926502九州

2023/11/07 09:30

2023/11/09 16:30

連続

脊振 ss

0926508九州

2023/11/07 09:30

2023/11/09 17:00

連続

中央 ss

0926509九州

2023/11/07 09:30

2023/11/09 17:00

連続

中央 ss

0924159九州

2023/11/08 08:00

2023/11/09 18:00

連続

諫早 ss

0920701九州

2023/11/08 09:00

2023/11/08 17:00

単日

諫早 ss

停電区間（停電設備）
220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)作業内容
管内送電線ダンパ修繕工事（武雄地区）西佐世保武雄線 1 号線

220kV 古賀分岐線 2L/古賀 ss ２０−２０[加圧停止]
220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)/武雄 ss
２０−１０[加圧停止]/武雄 ss 220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開) ＰＣＭ（Ａ）/武雄 ss 220kV 西
佐世保武雄線 1L (2023/04 運開) ＰＣＭ（Ｂ）/武雄
ss 電気所サーバ （西佐世保武雄線１ＬＰＴプラグ）
500kV 脊振幹線 2L
500kV 脊振幹線 2L
500kV 東九州幹線 1L

古賀 ss20-23EDS 操作ｼﾘﾝﾀﾞｰ内発錆確認、修繕
20-13LPD 取替

220kV 山家東福岡線 2L
220kV 中央南福岡線 2L/中央 ss ２０−６０[加圧停止]/中央 ss 220kV 中央南福岡線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/中央 ss 220kV 中央南福岡線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）
220kV 鳥栖木佐木線 1L
500kV 脊振幹線 2L/脊振 ss ５０−８０[加圧停止]/脊振 ss 500kV 脊振幹線 2L ＰＣＭ（Ａ）
500kV 脊振幹線 2L/脊振 ss 500kV 脊振幹線 2L Ｐ
ＣＭ（Ｂ）/脊振 ss ５０−８０[加圧停止]
500kV 脊振幹線 2L/中央 ss 500kV 脊振幹線 2L Ｐ
ＣＭ（Ａ）/中央 ss ５０−８０[加圧停止]
500kV 脊振幹線 2L/中央 ss 500kV 脊振幹線 2L Ｐ
ＣＭ（Ｂ）/中央 ss ５０−８０[加圧停止]
500kV 脊振幹線 2L/脊振 ss ５０−８０[加圧停止]/脊振 ss 500kV 脊振幹線 2L ＰＣＭ（Ａ）
500kV 脊振幹線 2L/脊振 ss 500kV 脊振幹線 2L Ｐ
ＣＭ（Ｂ）/脊振 ss ５０−８０[加圧停止]
500kV 脊振幹線 2L/中央 ss 500kV 脊振幹線 2L Ｐ
ＣＭ（Ａ）/中央 ss ５０−８０[加圧停止]
500kV 脊振幹線 2L/中央 ss 500kV 脊振幹線 2L Ｐ
ＣＭ（Ｂ）/中央 ss ５０−８０[加圧停止]
500kV 脊振幹線 2L/脊振 ss ５０−８０[加圧停止]/脊振 ss 500kV 脊振幹線 2L ＰＣＭ（Ａ）
500kV 脊振幹線 2L/脊振 ss 500kV 脊振幹線 2L Ｐ
ＣＭ（Ｂ）/脊振 ss ５０−８０[加圧停止]
500kV 脊振幹線 2L/中央 ss 500kV 脊振幹線 2L Ｐ
ＣＭ（Ａ）/中央 ss ５０−８０[加圧停止]
500kV 脊振幹線 2L/中央 ss 500kV 脊振幹線 2L Ｐ
ＣＭ（Ｂ）/中央 ss ５０−８０[加圧停止]
500kV 脊振幹線 2L/脊振 ss ５０−８０[加圧停止]/脊振 ss 500kV 脊振幹線 2L ＰＣＭ（Ａ）
500kV 脊振幹線 2L/脊振 ss 500kV 脊振幹線 2L Ｐ
ＣＭ（Ｂ）/脊振 ss ５０−８０[加圧停止]
500kV 脊振幹線 2L/中央 ss 500kV 脊振幹線 2L Ｐ
ＣＭ（Ａ）/中央 ss ５０−８０[加圧停止]
500kV 脊振幹線 2L/中央 ss 500kV 脊振幹線 2L Ｐ
ＣＭ（Ｂ）/中央 ss ５０−８０[加圧停止]
諫早 ss 220kV 長崎幹線 2L/諫早 ss ２０−６０ [加圧停止]
諫早 ss 220kV 諫早分岐線 2L/諫早 ss 220kV 長崎幹線 2L

185

発電制約

申請区分
新規
新規

新規

脊振幹線 鉄塔防錆塗装（2023）
脊振幹線径間スペーサ修繕工事（2023）
500kV 東九州幹線 ジャンパ補強装置連結部の摩耗が発見されたため、修繕を実施。
東九州幹線
・57、74 計 2 基
東福岡幹線ジャンパ補強装置修繕工事(2023)
中央 ss２０−６０ＧＩＳユニットガス密度検出器不良修繕

変更
変更
制約有

変更
変更
変更

鳥栖三池線スペーサほか修繕工事（2023 年度：鳥栖木佐木線）
脊振ｓｓ ５００ｋＶ脊振幹線２ＬＡ系盤の保護装置試験【技術継承研修】を行う。
脊振ｓｓ ５００ｋＶ脊振幹線２ＬＢ系盤の保護装置試験【技術継承研修】を行う。
中央ｓｓ ５００ｋＶ脊振幹線２ＬＡ系盤の保護装置試験【技術継承研修】を行う。
中央ｓｓ ５００ｋＶ脊振幹線２ＬＢ系盤の保護装置試験【技術継承研修】を行う。
脊振ｓｓ ５００ｋＶ脊振幹線２ＬＡ系盤の保護装置試験【技術継承研修】を行う。
脊振ｓｓ ５００ｋＶ脊振幹線２ＬＢ系盤の保護装置試験【技術継承研修】を行う。
中央ｓｓ ５００ｋＶ脊振幹線２ＬＡ系盤の保護装置試験【技術継承研修】を行う。
中央ｓｓ ５００ｋＶ脊振幹線２ＬＢ系盤の保護装置試験【技術継承研修】を行う。
脊振ｓｓ ５００ｋＶ脊振幹線２ＬＡ系盤の保護装置試験【技術継承研修】を行う。
脊振ｓｓ ５００ｋＶ脊振幹線２ＬＢ系盤の保護装置試験【技術継承研修】を行う。
中央ｓｓ ５００ｋＶ脊振幹線２ＬＡ系盤の保護装置試験【技術継承研修】を行う。
中央ｓｓ ５００ｋＶ脊振幹線２ＬＢ系盤の保護装置試験【技術継承研修】を行う。
脊振ｓｓ ５００ｋＶ脊振幹線２ＬＡ系盤の保護装置試験【技術継承研修】を行う。
脊振ｓｓ ５００ｋＶ脊振幹線２ＬＢ系盤の保護装置試験【技術継承研修】を行う。
中央ｓｓ ５００ｋＶ脊振幹線２ＬＡ系盤の保護装置試験【技術継承研修】を行う。
中央ｓｓ ５００ｋＶ脊振幹線２ＬＢ系盤の保護装置試験【技術継承研修】を行う。
諫早 ss ２０−６０ＧＣＢ 外部点検
諫早 ss ２０−６３ＬＰＤ 簡易点検

新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0924506

九州

2023/11/08 09:00

2023/11/08 17:00

単日

作業箇所(作業設備)

宮崎 ss

0924715九州

2023/11/08 09:00

2023/11/08 17:00

単日

南宮崎 ss0924716九州

2023/11/08 09:00

2023/11/08 17:00

単日

南宮崎 ss0925025

九州

2023/11/08 09:00

2023/11/08 17:00

単日

宮崎 ss

0925234九州

2023/11/08 09:00

2023/11/08 17:00

単日

南宮崎 ss0925235

九州

2023/11/08 09:00

2023/11/08 17:00

単日

南宮崎 ss0926175

九州

2023/11/08 09:00

2023/11/08 17:00

単日

宮崎 ss

0926384九州

2023/11/08 09:00

2023/11/08 17:00

単日

南宮崎 ss0926385九州

2023/11/08 09:00

2023/11/08 17:00

単日

南宮崎 ss0926644九州

2023/11/08 09:00

2023/11/08 17:00

単日

宮崎 ss

0926679九州

2023/11/08 09:00

2023/11/09 17:00

毎日

220kV 北佐賀木佐木線 2L

0926853九州

2023/11/08 09:00

2023/11/08 17:00

単日

南宮崎 ss0926854

九州

2023/11/08 09:00

2023/11/08 17:00

単日

南宮崎 ss0927610九州

2023/11/08 09:00

2023/11/08 17:00

単日

北九州 ss0924758九州

2023/11/09 08:10

2023/11/09 17:50

単日

人吉 ss

0924759九州

2023/11/09 08:10

2023/11/09 17:50

単日

人吉 ss

0924156
0927232

九州
九州

2023/11/09 09:00
2023/11/09 09:00

2023/11/09 17:00
2023/11/09 17:00

単日
単日

諫早 ss
霧島 ss

停電区間（停電設備）
宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 2L/宮崎 ss 220kV 南
宮崎線 2L (2022/10 運開)/宮崎 ss ２０−８０ [加圧停止]/宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）
南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10
運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線
2L (2022/10 運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/南宮崎 ss ２０−８０ [加圧停止]
南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss ２０−８０ [加圧停止]
宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 2L/宮崎 ss 220kV 南
宮崎線 2L (2022/10 運開)/宮崎 ss ２０−８０ [加圧停止]/宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）
南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10
運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線
2L (2022/10 運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/南宮崎 ss ２０−８０ [加圧停止]
南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss ２０−８０ [加圧停止]
宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 2L/宮崎 ss 220kV 南
宮崎線 2L (2022/10 運開)/宮崎 ss ２０−８０ [加圧停止]/宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）
南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10
運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線
2L (2022/10 運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/南宮崎 ss ２０−８０ [加圧停止]
南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss ２０−８０ [加圧停止]
宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 2L/宮崎 ss 220kV 南
宮崎線 2L (2022/10 運開)/宮崎 ss ２０−８０ [加圧停止]/宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）
220kV 北佐賀木佐木線 2L
南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10
運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線
2L (2022/10 運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/南宮崎 ss ２０−８０ [加圧停止]
南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss ２０−８０ [加圧停止]
北九州 ss 220kV 北九州東福岡線 1L
人吉 ss ２２０ｋＶ１号母線/人吉 ss ２０Ｔ−１０ [加圧停止]
人吉 ss ２２０ｋＶ１号母線/人吉 ss ２０Ｔ−１０ [加圧停止]
諫早 ss 220kV 諫早分岐線 2L/諫早 ss 220kV 長崎幹線 2L/諫早 ss ２０−６０ [加圧停止]
霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss ２０−３０/霧島 ss ２２０ｋＶ ＃Ａ母線（分岐１Ｌ側）
186

作業内容
宮崎 ss 20-80 東芝製 220kVGCB 開閉表示器不具合防止対策【業務依頼･連絡 変保 2022-06】【ﾒｰｶｰ補償】

発電制約

申請区分

新規

南宮崎ｓｓ ２０−８０油圧計指示不良修繕
新規

南宮崎 ss 20-80 日立製ＧＣＢブッシング下部ガス漏れ不具合防止対策【業務依頼･連絡 変保 2022-04】
宮崎 ss 20-80 東芝製 220kVGCB 開閉表示器不具合防止対策【業務依頼･連絡 変保 2022-06】【ﾒｰｶｰ補償】

新規

新規

南宮崎ｓｓ ２０−８０油圧計指示不良修繕
新規

南宮崎 ss 20-80 日立製ＧＣＢブッシング下部ガス漏れ不具合防止対策【業務依頼･連絡 変保 2022-04】
宮崎 ss 20-80 東芝製 220kVGCB 開閉表示器不具合防止対策【業務依頼･連絡 変保 2022-06】【ﾒｰｶｰ補償】

新規

新規

南宮崎ｓｓ ２０−８０油圧計指示不良修繕
新規

南宮崎 ss 20-80 日立製ＧＣＢブッシング下部ガス漏れ不具合防止対策【業務依頼･連絡 変保 2022-04】
宮崎 ss 20-80 東芝製 220kVGCB 開閉表示器不具合防止対策【業務依頼･連絡 変保 2022-06】【ﾒｰｶｰ補償】

新規

変更

木佐木線鉄塔防錆塗装工事（2023 年度）
南宮崎ｓｓ ２０−８０油圧計指示不良修繕

変更

変更

南宮崎 ss 20-80 日立製ＧＣＢブッシング下部ガス漏れ不具合防止対策【業務依頼･連絡 変保 2022-04】
北九州ｓｓ ２０−１０ 老朽更新
人吉 ss ２０Ｔ−１０ ２２０ＫＶガスしゃ断器外部点検(三菱、200-SFMT40E、2000A)を行う。
人吉 ss ２０Ｔ−１１ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰＥ無し外部点検を行う。
諫早 ss ２２０ｋＶ１号母線 外部点検（20-63〜諫早分岐 2L 間）
霧島 ss20-110CB ほか取替工事のうち２０−１１１ＬＳ電動化、ＬＳ調整

変更
新規
新規
新規
変更
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時停止区分

0927308九州

2023/11/09 09:00

2023/11/09 17:00

単日

作業箇所(作業設備)
霧島 ss

停電区間（停電設備）
霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss ２０−３０/霧島 ss ２２０ｋＶ ＃Ａ母線（分岐１Ｌ側）

作業内容
霧島 ss20-110CB ほか取替工事のうち２０−１１１ＬＳ電動化、ＬＳ調整

中央 ss ６６ｋＶ３号母線/中央 ss ５００ｋＶ３号 主要
変圧器/中央 ss ６−１３０(＃３ＭＴｒ３次)[加圧停止]/
中央 ss ５０−１３０(＃３ＭＴｒ１次)[加圧停止]/中央 ss
６６ｋＶ１号 所内用変圧器/中央 ss ６６ｋＶ１号 ＮＧ
Ｒ/中央 ss ６６ｋＶ３−１号 分路リアクトル/中央 ss
６６ｋＶ３−２号 分路リアクトル/中央 ss ６６ｋＶ３−３
号 分路リアクトル/中央 ss ２０−１３０[加圧停止]
500kV 佐賀幹線 2L/西九州 ss ５０−２０[加圧停止]/
西九州 ss 500kV 佐賀幹線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/西九州 ss 500kV 佐賀幹線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）

冷却器自動制御盤の補助Ｒｙ等の修繕を実施する。

0927189九州

2023/11/10 08:00

2023/11/10 18:00

単日

中央 ss

0924403九州

2023/11/10 09:00

2023/11/17 17:00

連続

西九州 ss九州

2023/11/10 09:00

2023/11/17 17:00

連続

西九州 ss500kV 佐賀幹線 2L/西九州 ss ５０−２０[加圧停止]/
西九州 ss 500kV 佐賀幹線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/西九州 ss 500kV 佐賀幹線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）

５００ｋＶ監視制御装置取替（電気所サーバ化）を行う

0924922九州

2023/11/10 09:00

2023/11/17 17:00

連続

西九州 ss500kV 佐賀幹線 2L/西九州 ss ５０−２０[加圧停止]/
西九州 ss 500kV 佐賀幹線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/西九州 ss 500kV 佐賀幹線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）

５００ｋＶ監視制御装置取替（電気所サーバ化）を行う

0926072

中央 ss ６６ｋＶ３号母線/中央 ss ５００ｋＶ３号 主要
変圧器/中央 ss ６−１３０(＃３ＭＴｒ３次)[加圧停止]/
中央 ss ５０−１３０(＃３ＭＴｒ１次)[加圧停止]/中央 ss
６６ｋＶ１号 所内用変圧器/中央 ss ６６ｋＶ１号 ＮＧ
Ｒ/中央 ss ６６ｋＶ３−１号 分路リアクトル/中央 ss
６６ｋＶ３−２号 分路リアクトル/中央 ss ６６ｋＶ３−３
号 分路リアクトル/中央 ss ２０−１３０[加圧停止]
北熊本 ss ２２０ｋＶ１号母線/北熊本 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＢＰ盤/北熊本 ss 直接運転

冷却器自動制御盤の補助Ｒｙ等の修繕を実施する。

0927265

九州

2023/11/10 09:00

2023/11/10 17:00

単日

中央 ss

0920325

九州

2023/11/13 08:10

2023/11/13 17:50

単日

北熊本 ss0922717九州

2023/11/13 09:00

2023/12/04 17:00

連続

木佐木 ss0924529九州

2023/11/13 09:00

2023/11/17 17:00

毎日

220kV 山家東福岡線 1L

0925048九州

2023/11/13 09:00

2023/11/17 17:00

毎日

220kV 山家東福岡線 1L

220kV 木佐木三池線 2L/木佐木 ss ２０−２０[加圧停止]220kV 山家東福岡線 1L
220kV 山家東福岡線 1L
220kV 山家東福岡線 1L

申請区分
変更

新規

５００ｋＶ監視制御装置取替（電気所サーバ化）を行う
新規

新規

新規

変更

２４０ｋＶＧＣＢ×１（２０−３０）
２４０ｋＶＬＳ×３（２０−３１、２０−３３、３３Ｅ）
２２０ｋＶＬＰＤ（２０−３３）【新設】
２０−６０ＧＣＢ、２０−２１、６２、６３Ｅ、ＴＢ−４ＬＳ、ＬＰＤ【除却】
２０−６０ＧＣＢ、２０−２１、６２、６３Ｅ、ＴＢ−４ＬＳ、ＬＰＤ
ダンパ取替 東福岡幹線 ・1〜12:12 基、山家甘木線 ・1 併架、山家南福岡線 ・2〜6 併架
ダンパ取替 東福岡幹線 ・1〜12:12 基、山家甘木線 ・1 併架、山家南福岡線 ・2〜6 併架
ダンパ取替 東福岡幹線 ・1〜12:12 基、山家甘木線 ・1 併架、山家南福岡線 ・2〜6 併架
北九州ｓｓ５００ｋＶＧＩＳ取替工事（豊前北幹線 2L 付近の杭打設工事）
500kV 東九州幹線ジャンパ補強装置修繕工事２Ｌ(2023 年度)
東福岡幹線ダンパ修繕工事(2023）
南福岡変電所 20T-10GCB 油圧操作機構シリンダ修繕

0926198

九州

2023/11/13 09:00

2023/11/17 17:00

毎日

220kV 山家東福岡線 1L

092641809264310926667九州
九州
九州

2023/11/13 09:00
2023/11/13 09:00
2023/11/13 09:00

2023/11/17 17:00
2023/11/17 17:00
2023/11/17 17:00

毎日
連続
毎日

500kV 豊前北幹線 2L
500kV 東九州幹線 2L
220kV 山家東福岡線 1L

0926895

九州

2023/11/13 09:00

2023/11/15 17:00

毎日

南福岡 ss0927232

九州

2023/11/13 09:00

2023/11/14 17:00

毎日

霧島 ss

500kV 豊前北幹線 2L
500kV 東九州幹線 2L
220kV 山家東福岡線 1L
南福岡 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用)[加圧停止]/南福岡 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＢＵ盤/南福岡 ss ２
２０ｋＶ[１−２] ＢＰ＋ＬＢ盤 常時監視ロック/南福岡
ss ２２０ｋＶ１号母線
霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss ２０−３０/霧島 ss ２２０ｋＶ ＃Ａ母線（分岐１Ｌ側）

0927308九州

2023/11/13 09:00

2023/11/14 17:00

毎日

霧島 ss

霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss ２０−３０/霧島 ss ２２０ｋＶ ＃Ａ母線（分岐１Ｌ側）

霧島 ss20-110CB ほか取替工事のうち２０−１１１ＬＳ電動化、ＬＳ調整

0924621092514009262900924322

九州
九州
九州
九州

2023/11/14 08:00
2023/11/14 08:00
2023/11/14 08:00
2023/11/14 08:30

2023/11/16 18:00
2023/11/16 18:00
2023/11/16 18:00
2023/11/14 17:30

連続
連続
連続
単日

槻田 sws槻田 sws槻田 sws
北九州 ss220kV 槻田線 2L/槻田 sws ２０−６０
220kV 槻田線 2L/槻田 sws ２０−６０
220kV 槻田線 2L/槻田 sws ２０−６０
220kV 槻田線 2L/北九州 ss ２０−２６０槻田ｓｗｓ ２０−６０ ＧＩＳ 外部点検（６年点検）を行う。
槻田ｓｗｓ ２０−６０ ＧＩＳ 外部点検（６年点検）を行う。
槻田ｓｗｓ ２０−６０ ＧＩＳ 外部点検（６年点検）を行う。
北九州ｓｓ ２０−２６３・Ｅ ＬＳ 外部点検を行う。

187

発電制約

更新

変更

新規
新規
新規
制約有

変更
変更
変更
変更

霧島 ss20-110CB ほか取替工事のうち２０−１１１ＬＳ電動化、ＬＳ調整

新規
変更
新規
新規
新規
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

0924747

九州

2023/11/14 08:30

2023/12/14 17:30

連続

220kV 大平人吉線 1L (2022/12 運開)（＃１１〜人吉）

0924748九州

2023/11/14 08:30

2023/11/14 17:30

単日0924841九州

2023/11/14 08:30

2023/11/14 17:30

単日0925266

九州

2023/11/14 08:30

2023/12/14 17:30

連続

220kV 大平人吉線 1L (2022/12 運開)（＃１１〜人吉）

09259910926882九州
九州

2023/11/14 08:30
2023/11/14 08:30

2023/11/14 17:30
2023/11/17 17:30

単日
毎日

北九州 ss220kV 中央南福岡線 2L

0927132

九州

2023/11/14 08:30

2023/11/15 17:30

毎日

220kV 柏田線 2L

0921117九州

2023/11/14 09:00

2023/11/14 17:00

単日

南九州 ss

0921317九州

2023/11/14 09:00

2023/11/16 17:00

毎日

220kV 西佐世保武雄線 2L(2022/12 運開)

0924295

九州

2023/11/14 09:00

2023/11/16 17:00

連続

500kV 東九州幹線 2L

0924323

九州

2023/11/14 09:00

2023/11/14 17:00

単日

北九州 ss0924394

九州

2023/11/14 09:00

2023/11/17 17:00

連続

中央 ss

220kV 大平人吉線 1L (2022/12 運開)
北九州 ss

停電区間（停電設備）
220kV 大平人吉線 1L (2022/12 運開)（＃１１〜人吉）/220kV 大平人吉線 1L (2022/12 運開)（＃３〜＃１１）
220kV 大平人吉線 1L (2022/12 運開)
220kV 槻田線 2L/北九州 ss ２０−２６０
220kV 大平人吉線 1L (2022/12 運開)（＃１１〜人吉）/220kV 大平人吉線 1L (2022/12 運開)（＃３〜＃１１）
220kV 槻田線 2L/北九州 ss ２０−２６０
220kV 中央南福岡線 2L
220kV 柏田線 2L

南九州 ss 500kV 宮崎幹線 1L [受電停止]/南九州
ss ５０−７０ [加圧停止]/南九州 ss 500kV 宮崎幹線 1L ＰＣＭ（Ａ）/南九州 ss 500kV 宮崎幹線 1L Ｐ
ＣＭ（Ｂ）
220kV 西佐世保武雄線 2L (2022/12 運開)

500kV 東九州幹線 2L

0924396九州

2023/11/14 09:00

2023/11/17 17:00

連続

中央 ss

09245440924545九州
九州

2023/11/14 09:00
2023/11/14 09:00

2023/11/15 17:00
2023/11/14 17:00

毎日
単日

0924603九州

2023/11/14 09:00

2023/11/16 17:00

毎日

220kV 大分北線 1L
220kV 大分北線 1L[予防停止]
220kV 西佐世保武雄線 2L(2023/04 運開)

0924668

九州

2023/11/14 09:00

2023/11/16 16:00

連続

武雄 ss

0924814九州

2023/11/14 09:00

2023/11/16 17:00

連続

500kV 東九州幹線 2L

0924842九州

2023/11/14 09:00

2023/11/14 17:00

単日

北九州 ss0924913九州

2023/11/14 09:00

2023/11/17 17:00

連続

中央 ss

0924915九州

2023/11/14 09:00

2023/11/17 17:00

連続

中央 ss

09250630925064九州
九州

2023/11/14 09:00
2023/11/14 09:00

2023/11/15 17:00
2023/11/14 17:00

毎日
単日

0925122九州

2023/11/14 09:00

2023/11/16 17:00

毎日

220kV 大分北線 1L
220kV 大分北線 1L[予防停止]
220kV 西佐世保武雄線 2L(2023/04 運開)

0925187九州

2023/11/14 09:00

2023/11/16 16:00

連続

武雄 ss

220kV 槻田線 2L/北九州 ss ２０−２６０
中央 ss ２２０ｋＶ２号母線/中央 ss ２０Ｔ−４０(＃２，＃４母線連絡用)[加圧停止]
中央 ss ２２０ｋＶ４号母線/中央 ss ２０Ｔ−４０(＃２，＃４母線連絡用)[加圧停止]
220kV 大分北線 1L
220kV 大分北線 1L[予防停止]
220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)/武雄 ss
２０−２０[加圧停止]/武雄 ss 220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開) ＰＣＭ（Ａ）/武雄 ss 220kV 西
佐世保武雄線 2L (2023/04 運開) ＰＣＭ（Ｂ）/武雄
ss 電気所サーバ （西佐世保武雄線２ＬＰＴプラグ）
500kV 東九州幹線 2L

220kV 槻田線 2L/北九州 ss ２０−２６０
中央 ss ２２０ｋＶ２号母線/中央 ss ２０Ｔ−４０(＃２，＃４母線連絡用)[加圧停止]
中央 ss ２２０ｋＶ４号母線/中央 ss ２０Ｔ−４０(＃２，＃４母線連絡用)[加圧停止]
220kV 大分北線 1L
220kV 大分北線 1L[予防停止]
220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)/武雄 ss
２０−２０[加圧停止]/武雄 ss 220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開) ＰＣＭ（Ａ）/武雄 ss 220kV 西
佐世保武雄線 2L (2023/04 運開) ＰＣＭ（Ｂ）/武雄
ss 電気所サーバ （西佐世保武雄線２ＬＰＴプラグ）
188

作業内容
架空地線張替８．１ｋｍ（８．０８６ｋｍ）
大平人吉線
・１５〜
・２３（３．７２ｋｍ）（１工区）
大平人吉線
・２３〜
・３３（４．３６６ｋｍ）（２工区）
ＩＡＣＳＲ９７ ⇒ ＡＣ１５０
大平人吉線
・3 ジャンパ開放
北九州ｓｓ ２０−２６３・Ｅ ＬＳ 外部点検を行う。
架空地線張替８．１ｋｍ（８．０８６ｋｍ）
大平人吉線
・１５〜
・２３（３．７２ｋｍ）（１工区）
大平人吉線
・２３〜
・３３（４．３６６ｋｍ）（２工区）
ＩＡＣＳＲ９７ ⇒ ＡＣ１５０
北九州ｓｓ ２０−２６３・Ｅ ＬＳ 外部点検を行う。
・9,18.19,20（4 基）
220kV 一ツ瀬柏田線ほか昼間航空障害標識塗装修繕工事を実施する。
2023 年度：一ツ瀬柏田線 No.64 1 基
新設：所内制御盤×２、交流所内盤×８、直流所内盤×４
撤去：所内制御盤×２、交流所内盤×８、直流所内盤×４
施工箇所

・70〜72（2 径間）・75〜76（1 径間）・93〜94（1 径間）
500kV 東九州幹線 ジャンパ補強装置連結部の摩耗が発見されたため、修繕を実施。
東九州幹線
・57、74 計 2 基
北九州ｓｓ ２０−２６３ ＬＳ 引留碍洗ノズル外部点検を行う。
中央 ss 20T-40 GIS 現地制御箱Ｒｙ修繕

発電制約

申請区分
新規

新規
新規
新規
新規
変更
変更

変更

変更

制約有

新規
新規
新規

中央 ss 20T-40 GIS 現地制御箱Ｒｙ修繕

新規

大分幹線外鉄塔防錆修繕工事(220kV 大分幹線 1L)[2023 年度]
地線付属品他補修【直営】(220kV 大分幹線 1L 予防停止)[2023 年度]
管内送電線ダンパ修繕工事（武雄地区）西佐世保武雄線 2 号線

新規
新規
新規

20-23LPD 取替
新規

500kV 東九州幹線 ジャンパ補強装置連結部の摩耗が発見されたため、修繕を実施。
東九州幹線
・57、74 計 2 基
北九州ｓｓ ２０−２６３ ＬＳ 引留碍洗ノズル外部点検を行う。
中央 ss 20T-40 GIS 現地制御箱Ｒｙ修繕
中央 ss 20T-40 GIS 現地制御箱Ｒｙ修繕
大分幹線外鉄塔防錆修繕工事(220kV 大分幹線 1L)[2023 年度]
地線付属品他補修【直営】(220kV 大分幹線 1L 予防停止)[2023 年度]
管内送電線ダンパ修繕工事（武雄地区）西佐世保武雄線 2 号線

制約有

新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規

20-23LPD 取替
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

0925964九州

2023/11/14 09:00

2023/11/16 17:00

連続

500kV 東九州幹線 2L

0925992九州

2023/11/14 09:00

2023/11/14 17:00

単日

北九州 ss0926063九州

2023/11/14 09:00

2023/11/17 17:00

連続

中央 ss

0926065

九州

2023/11/14 09:00

2023/11/17 17:00

連続

中央 ss

09262130926214九州
九州

2023/11/14 09:00
2023/11/14 09:00

2023/11/15 17:00
2023/11/14 17:00

毎日
単日

0926272九州

2023/11/14 09:00

2023/11/16 17:00

毎日

220kV 大分北線 1L
220kV 大分北線 1L[予防停止]
220kV 西佐世保武雄線 2L(2023/04 運開)

0926337

九州

2023/11/14 09:00

2023/11/16 16:00

連続

武雄 ss

0926432

九州

2023/11/14 09:00

2023/11/14 17:00

単日

500kV 東九州幹線 2L

0926433

九州

2023/11/14 09:00

2023/11/16 17:00

連続

500kV 東九州幹線 2L

0926532

九州

2023/11/14 09:00

2023/11/17 17:00

連続

中央 ss

0926534九州

2023/11/14 09:00

2023/11/17 17:00

連続

中央 ss

0926711092672909267630927201

九州
九州
九州
九州

2023/11/14 09:00
2023/11/14 09:00
2023/11/14 09:00
2023/11/14 09:00

2023/11/16 17:00
2023/11/16 17:00
2023/11/16 17:00
2023/11/17 17:00

毎日
毎日
毎日
毎日

220kV 古賀分岐線 1L
220kV 北九州東福岡線 1L
若松 ss
220kV 鳥栖木佐木線 2L

0920792九州

2023/11/15 08:00

2023/11/16 17:00

毎日

220kV 大隅線 2L

0920793九州

2023/11/15 08:00

2023/11/18 17:00

毎日

220kV 大隅線 2L

0920794092453609245370925055
09250560926205
0926206
0926674
0926675

九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州

2023/11/15 08:00
2023/11/15 08:00
2023/11/15 08:00
2023/11/15 08:00
2023/11/15 08:00
2023/11/15 08:00
2023/11/15 08:00
2023/11/15 08:00
2023/11/15 08:00

2023/11/18 17:00
2023/11/20 18:00
2023/11/22 18:00
2023/11/20 18:00
2023/11/22 18:00
2023/11/20 18:00
2023/11/22 18:00
2023/11/20 18:00
2023/11/22 18:00

毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日

220kV 大隅線 2L
220kV 北佐賀木佐木線 1L
220kV 北佐賀木佐木線 1L
220kV 北佐賀木佐木線 1L
220kV 北佐賀木佐木線 1L
220kV 北佐賀木佐木線 1L
220kV 北佐賀木佐木線 1L
220kV 北佐賀木佐木線 1L
220kV 北佐賀木佐木線 1L

0927233

九州

2023/11/15 08:10

2023/11/17 17:50

連続

霧島 ss

停電区間（停電設備）
500kV 東九州幹線 2L

220kV 槻田線 2L/北九州 ss ２０−２６０
中央 ss ２２０ｋＶ２号母線/中央 ss ２０Ｔ−４０(＃２，＃４母線連絡用)[加圧停止]
中央 ss ２２０ｋＶ４号母線/中央 ss ２０Ｔ−４０(＃２，＃４母線連絡用)[加圧停止]
220kV 大分北線 1L
220kV 大分北線 1L[予防停止]
220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)/武雄 ss
２０−２０[加圧停止]/武雄 ss 220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開) ＰＣＭ（Ａ）/武雄 ss 220kV 西
佐世保武雄線 2L (2023/04 運開) ＰＣＭ（Ｂ）/武雄
ss 電気所サーバ （西佐世保武雄線２ＬＰＴプラグ）
500kV 東九州幹線 2L
500kV 東九州幹線 2L

中央 ss ２２０ｋＶ２号母線/中央 ss ２０Ｔ−４０(＃２，＃４母線連絡用)[加圧停止]
中央 ss ２２０ｋＶ４号母線/中央 ss ２０Ｔ−４０(＃２，＃４母線連絡用)[加圧停止]
220kV 古賀分岐線 1L
220kV 北九州東福岡線 1L
220kV 若松分岐線 1L[予防停止]/若松 ss ２０−１０
220kV 鳥栖木佐木線 2L
220kV 大隅線 2L
220kV 大隅線 2L
220kV 大隅線 2L
220kV 北佐賀木佐木線 1L
220kV 北佐賀木佐木線 1L
220kV 北佐賀木佐木線 1L
220kV 北佐賀木佐木線 1L
220kV 北佐賀木佐木線 1L
220kV 北佐賀木佐木線 1L
220kV 北佐賀木佐木線 1L
220kV 北佐賀木佐木線 1L
霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss ２０−３０/霧島 ss ２２０ｋＶ ＃Ａ母線（分岐１Ｌ側）
220kV 大平人吉線 2L（＃３〜人吉 ss）

九州

2023/11/15 08:30

2023/12/21 17:30

連続0927582九州

2023/11/15 08:30

2023/11/15 17:30

単日0920795

九州

2023/11/15 09:00

2023/11/18 17:00

毎日

220kV 大平人吉線 2L (2022/12 運
開)
220kV 大隅線 2L

0921119九州

2023/11/15 09:00

2023/11/15 17:00

単日

南九州 ss

0921198

九州

2023/11/15 09:00

2023/11/17 17:00

連続

220kV 北佐賀木佐木線 2L

申請区分

制約有

新規
新規
新規
新規

大分幹線外鉄塔防錆修繕工事(220kV 大分幹線 1L)[2023 年度]
地線付属品他補修【直営】(220kV 大分幹線 1L 予防停止)[2023 年度]
管内送電線ダンパ修繕工事（武雄地区）西佐世保武雄線 2 号線

新規
新規
新規

20-23LPD 取替
新規

500kV 東九州幹線架線金具改修（２Ｌ）【直営技術作業】
500kV 東九州幹線 ジャンパ補強装置連結部の摩耗が発見されたため、修繕を実施。
東九州幹線
・57、74 計 2 基
中央 ss 20T-40 GIS 現地制御箱Ｒｙ修繕
中央 ss 20T-40 GIS 現地制御箱Ｒｙ修繕【申請解除予定】古賀線アークホーン修繕工事（2023)
若松分岐線航空標識塗装修繕工事（１Ｌ）
若松ｓｓ２２０ｋＶ引出工事のうち架空地線取付（若松分岐１Ｌ側）
鳥栖三池線スペーサほか修繕工事（2023 年度：鳥栖木佐木線）
鉄塔防錆塗装大隅線
・97、102、117、118 計 4 基がいし金具、電線付属品修繕
大隅線
・145、
・146 計 2 基
大隅線
・57〜
・67 計 10 径間
木佐木線スペーサ修繕工事（佐賀地区）（木佐木線１号線）
木佐木線ダンパ修繕工事（佐賀地区）（木佐木線１号線）
木佐木線スペーサ修繕工事（佐賀地区）（木佐木線１号線）
木佐木線ダンパ修繕工事（佐賀地区）（木佐木線１号線）
木佐木線スペーサ修繕工事（佐賀地区）（木佐木線１号線）
木佐木線ダンパ修繕工事（佐賀地区）（木佐木線１号線）
木佐木線スペーサ修繕工事（佐賀地区）（木佐木線１号線）
木佐木線ダンパ修繕工事（佐賀地区）（木佐木線１号線）
霧島 ss20-110CB ほか取替工事のうちＣＢ据付

220kV 大平人吉線 2L (2022/12 運開)
220kV 大隅線 2L
南九州 ss 500kV 宮崎幹線 2L [受電停止]/南九州
ss ５０−８０[加圧停止]/南九州 ss 500kV 宮崎幹線
2L ＰＣＭ（Ａ）/南九州 ss 500kV 宮崎幹線 2L ＰＣ
Ｍ（Ｂ）
220kV 北佐賀木佐木線 2L

220kV 大隅線スペーサ修繕工事
新設：所内制御盤×２、交流所内盤×８、直流所内盤×４
撤去：所内制御盤×２、交流所内盤×８、直流所内盤×４
木佐木線スペーサ修繕工事（木佐木線２号線）

189

発電制約

中央 ss 20T-40 GIS 現地制御箱Ｒｙ修繕

架空地線張替工事８．５?
ＩＡＣＳＲ９７→ＡＣ１５０
１工区：Ｎｏ．１４〜Ｎｏ．２３
２工区：Ｎｏ．２３〜Ｎｏ．３３
高経年地線（ＩＡＣＳＲ）張替
大平人吉線
・3 ジャンパ開放220kV 大平人吉線 2L（＃３〜人吉
ss）

0925258

作業内容
500kV 東九州幹線 ジャンパ補強装置連結部の摩耗が発見されたため、修繕を実施。
東九州幹線
・57、74 計 2 基
北九州ｓｓ ２０−２６３ ＬＳ 引留碍洗ノズル外部点検を行う。
中央 ss 20T-40 GIS 現地制御箱Ｒｙ修繕

制約有

変更

制約有

変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
変更
新規

変更

新規
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0924381九州

2023/11/15 09:00

2023/11/15 17:00

単日

中央 ss

0924900

九州

2023/11/15 09:00

2023/11/15 17:00

単日

中央 ss

0926050

九州

2023/11/15 09:00

2023/11/15 17:00

単日

作業箇所(作業設備)

中央 ss0926519九州

2023/11/15 09:00

2023/11/15 17:00

単日

中央 ss

0926676

九州

2023/11/15 09:00

2023/11/16 17:00

毎日

220kV 北佐賀木佐木線 1L

0927309九州

2023/11/15 09:00

2023/11/17 17:00

連続

霧島 ss

0927190九州

2023/11/16 08:00

2023/11/16 18:00

単日

中央 ss

0920326

九州

2023/11/16 08:10

2023/11/17 17:50

毎日

北熊本 ss0927131九州

2023/11/16 08:30

2023/11/17 17:30

毎日

220kV 柏田線 1L

0924340

九州

2023/11/16 09:00

2023/11/17 17:00

毎日

北九州 ss

停電区間（停電設備）
中央 ss ５０Ｔ−３０(＃１，＃３母線連絡用)[加圧停止]/中央 ss ５００ｋＶ３号母線
中央 ss ５０Ｔ−３０(＃１，＃３母線連絡用)[加圧停止]/中央 ss ５００ｋＶ３号母線
中央 ss ５０Ｔ−３０(＃１，＃３母線連絡用)[加圧停止]/中央 ss ５００ｋＶ３号母線
中央 ss ５０Ｔ−３０(＃１，＃３母線連絡用)[加圧停止]/中央 ss ５００ｋＶ３号母線
220kV 北佐賀木佐木線 1L
霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss ２０−３０/霧島 ss ２２０ｋＶ ＃Ａ母線（分岐１Ｌ側）

作業内容
中央ｓｓ ５０Ｔ−３２ 青相電磁接触器（８９Ｘ・８９Ｙ）不良修繕

中央 ss ６６ｋＶ３号母線/中央 ss ５００ｋＶ３号 主要
変圧器/中央 ss ６−１３０(＃３ＭＴｒ３次)[加圧停止]/
中央 ss ５０−１３０(＃３ＭＴｒ１次)[加圧停止]/中央 ss
６６ｋＶ１号 所内用変圧器/中央 ss ６６ｋＶ１号 ＮＧ
Ｒ/中央 ss ６６ｋＶ３−１号 分路リアクトル/中央 ss
６６ｋＶ３−２号 分路リアクトル/中央 ss ６６ｋＶ３−３
号 分路リアクトル/中央 ss ２０−１３０[加圧停止]
北熊本 ss ２２０ｋＶ１号母線/北熊本 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＢＰ盤中央ｓｓ＃３MTｒ冷却器盤【白、赤、青相】３０Ｆターゲットが動作不良のため、取替を図る。

220kV 柏田線 1L

0924386九州

2023/11/16 09:00

2023/11/16 17:00

単日

中央 ss

0924387九州

2023/11/16 09:00

2023/11/16 17:00

単日

中央 ss

0924388九州

2023/11/16 09:00

2023/11/16 17:00

単日

中央 ss

0924389九州

2023/11/16 09:00

2023/11/16 17:00

単日

中央 ss

0924391九州

2023/11/16 09:00

2023/11/16 17:00

単日

中央 ss

09245480924549九州
九州

2023/11/16 09:00
2023/11/16 09:00

2023/11/17 17:00
2023/11/17 17:00

毎日
毎日

220kV 大分北線 2L
220kV 大分北線 2L[予防停止]

0924859九州

2023/11/16 09:00

2023/11/17 17:00

毎日

北九州 ss0924905九州

2023/11/16 09:00

2023/11/16 17:00

単日

中央 ss

0924906

九州

2023/11/16 09:00

2023/11/16 17:00

単日

中央 ss

北九州 ss ２２０ｋＶ２号母線
中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器/中央 ss ２０−１２
０(＃２ＭＴｒ２次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２
ＭＴｒ１次) [加圧停止]
中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器/中央 ss ２０−１２
０(＃２ＭＴｒ２次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２
ＭＴｒ１次) [加圧停止]/中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器 ＴＰ＋ＤＤ盤（Ａ）/中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器 ＴＰ＋ＤＤ盤（Ｂ）
中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器/中央 ss ２０−１２
０(＃２ＭＴｒ２次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２
ＭＴｒ１次) [加圧停止]/中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変
圧器 主変保護盤
中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器/中央 ss ２０−１２
０(＃２ＭＴｒ２次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２
ＭＴｒ１次) [加圧停止]
中央 ss ５００ｋＶ３号 主要変圧器/中央 ss ６−１３０(＃３ＭＴｒ３次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１３０(＃３
ＭＴｒ１次) [加圧停止]/中央 ss ２０−１３０ [加圧停止]/中央 ss ＃３ＭＴｒ青相、活線浄油機 [ロック]220kV 大分北線 2L
220kV 大分北線 2L[予防停止]
北九州 ss ２２０ｋＶ２号母線
中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器/中央 ss ２０−１２
０(＃２ＭＴｒ２次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２
ＭＴｒ１次) [加圧停止]
中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器/中央 ss ２０−１２
０(＃２ＭＴｒ２次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２
ＭＴｒ１次) [加圧停止]/中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器 ＴＰ＋ＤＤ盤（Ａ）/中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器 ＴＰ＋ＤＤ盤（Ｂ）
190

中央ｓｓ ５０Ｔ−３２ 青相電磁接触器（８９Ｘ・８９Ｙ）不良修繕
中央ｓｓ ５０Ｔ−３２ 青相電磁接触器（８９Ｘ・８９Ｙ）不良修繕
中央ｓｓ ５０Ｔ−３２ 青相電磁接触器（８９Ｘ・８９Ｙ）不良修繕
木佐木線鉄塔防錆塗装工事（2023 年度）
霧島 ss20-110CB ほか取替工事のうちＣＢ据付

発電制約

申請区分
新規
新規
新規
変更
変更
変更

新規

２４０ｋＶＧＣＢ×１（２０−３０）
２４０ｋＶＬＳ×３（２０−３１、２０−３３、３３Ｅ）
２２０ｋＶＬＰＤ（２０−３３）
220kV 一ツ瀬柏田線ほか昼間航空障害標識塗装修繕工事を実施する。
2023 年度：一ツ瀬柏田線 No.64 1 基
北九州ｓｓ２２０ｋＶ主母線碍洗配管は老朽化が著しく、頻繁に漏水していることから配管修繕を実施する。
中央 ss #2MTr クーラー共通盤内除湿器不良修繕

更新

変更
新規
新規

中央ｓｓ ２０−１２０ ガス密度 SW 不良修繕
新規

中央 ss＃２ＭＴｒ機械式 Ry(96-20D)不良修繕
新規
中央変電所 20−120GIS 青相操作箱内除湿器不良修繕
新規
中央 ss＃３ＭＴｒ青相、活線浄油機の油中ヒーター断線修繕
新規
大分幹線外鉄塔防錆修繕工事(220kV 大分幹線 2L)[2023 年度]
地線付属品他補修【直営】(220kV 大分幹線 2L 予防停止)[2023 年度]
北九州ｓｓ２２０ｋＶ主母線碍洗配管は老朽化が著しく、頻繁に漏水していることから配管修繕を実施する。
中央 ss #2MTr クーラー共通盤内除湿器不良修繕

新規
新規
新規
新規

中央ｓｓ ２０−１２０ ガス密度 SW 不良修繕
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時停止区分

0924907九州

2023/11/16 09:00

2023/11/16 17:00

単日

中央 ss

0924908九州

2023/11/16 09:00

2023/11/16 17:00

単日

中央 ss

0924910九州

2023/11/16 09:00

2023/11/16 17:00

単日

中央 ss

09250670925068

九州
九州

2023/11/16 09:00
2023/11/16 09:00

2023/11/17 17:00
2023/11/17 17:00

毎日
毎日

220kV 大分北線 2L
220kV 大分北線 2L[予防停止]

0926009九州

2023/11/16 09:00

2023/11/17 17:00

毎日

北九州 ss0926055

九州

2023/11/16 09:00

2023/11/16 17:00

単日

作業箇所(作業設備)

中央 ss

0926056

九州

2023/11/16 09:00

2023/11/16 17:00

単日

中央 ss

0926057

九州

2023/11/16 09:00

2023/11/16 17:00

単日

中央 ss

0926058九州

2023/11/16 09:00

2023/11/16 17:00

単日

中央 ss

0926060

九州

2023/11/16 09:00

2023/11/16 17:00

単日

中央 ss

09262170926218

九州
九州

2023/11/16 09:00
2023/11/16 09:00

2023/11/17 17:00
2023/11/17 17:00

毎日
毎日

220kV 大分北線 2L
220kV 大分北線 2L[予防停止]

0926524九州

2023/11/16 09:00

2023/11/16 17:00

単日

中央 ss

0926525

九州

2023/11/16 09:00

2023/11/16 17:00

単日

中央 ss

0926526

九州

2023/11/16 09:00

2023/11/16 17:00

単日

中央 ss

0926527九州

2023/11/16 09:00

2023/11/16 17:00

単日

中央 ss

0926529九州

2023/11/16 09:00

2023/11/16 17:00

単日

中央 ss

停電区間（停電設備）
中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器/中央 ss ２０−１２
０(＃２ＭＴｒ２次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２
ＭＴｒ１次) [加圧停止]/中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変
圧器 主変保護盤
中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器/中央 ss ２０−１２
０(＃２ＭＴｒ２次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２
ＭＴｒ１次) [加圧停止]
中央 ss ５００ｋＶ３号 主要変圧器/中央 ss ６−１３０(＃３ＭＴｒ３次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１３０(＃３
ＭＴｒ１次) [加圧停止]/中央 ss ２０−１３０ [加圧停止]/中央 ss ＃３ＭＴｒ青相、活線浄油機 [ロック]220kV 大分北線 2L
220kV 大分北線 2L[予防停止]
北九州 ss ２２０ｋＶ２号母線
中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器/中央 ss ２０−１２
０(＃２ＭＴｒ２次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２
ＭＴｒ１次) [加圧停止]
中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器/中央 ss ２０−１２
０(＃２ＭＴｒ２次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２
ＭＴｒ１次) [加圧停止]/中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器 ＴＰ＋ＤＤ盤（Ａ）/中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器 ＴＰ＋ＤＤ盤（Ｂ）
中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器/中央 ss ２０−１２
０(＃２ＭＴｒ２次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２
ＭＴｒ１次) [加圧停止]/中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変
圧器 主変保護盤
中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器/中央 ss ２０−１２
０(＃２ＭＴｒ２次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２
ＭＴｒ１次) [加圧停止]
中央 ss ５００ｋＶ３号 主要変圧器/中央 ss ６−１３０(＃３ＭＴｒ３次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１３０(＃３
ＭＴｒ１次) [加圧停止]/中央 ss ２０−１３０ [加圧停止]/中央 ss ＃３ＭＴｒ青相、活線浄油機 [ロック]220kV 大分北線 2L
220kV 大分北線 2L[予防停止]
中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器/中央 ss ２０−１２
０(＃２ＭＴｒ２次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２
ＭＴｒ１次) [加圧停止]
中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器/中央 ss ２０−１２
０(＃２ＭＴｒ２次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２
ＭＴｒ１次) [加圧停止]/中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器 ＴＰ＋ＤＤ盤（Ａ）/中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器 ＴＰ＋ＤＤ盤（Ｂ）
中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器/中央 ss ２０−１２
０(＃２ＭＴｒ２次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２
ＭＴｒ１次) [加圧停止]/中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変
圧器 主変保護盤
中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器/中央 ss ２０−１２
０(＃２ＭＴｒ２次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２
ＭＴｒ１次) [加圧停止]
中央 ss ５００ｋＶ３号 主要変圧器/中央 ss ６−１３０(＃３ＭＴｒ３次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１３０(＃３
ＭＴｒ１次) [加圧停止]/中央 ss ２０−１３０ [加圧停止]/中央 ss ＃３ＭＴｒ青相、活線浄油機 [ロック]

191

作業内容
中央 ss＃２ＭＴｒ機械式 Ry(96-20D)不良修繕

発電制約

申請区分
新規

中央変電所 20−120GIS 青相操作箱内除湿器不良修繕
新規
中央 ss＃３ＭＴｒ青相、活線浄油機の油中ヒーター断線修繕
新規
大分幹線外鉄塔防錆修繕工事(220kV 大分幹線 2L)[2023 年度]
地線付属品他補修【直営】(220kV 大分幹線 2L 予防停止)[2023 年度]
北九州ｓｓ２２０ｋＶ主母線碍洗配管は老朽化が著しく、頻繁に漏水していることから配管修繕を実施する。
中央 ss #2MTr クーラー共通盤内除湿器不良修繕

新規
新規
新規
新規

中央ｓｓ ２０−１２０ ガス密度 SW 不良修繕
新規

中央 ss＃２ＭＴｒ機械式 Ry(96-20D)不良修繕
新規
中央変電所 20−120GIS 青相操作箱内除湿器不良修繕
新規
中央 ss＃３ＭＴｒ青相、活線浄油機の油中ヒーター断線修繕
新規
大分幹線外鉄塔防錆修繕工事(220kV 大分幹線 2L)[2023 年度]
地線付属品他補修【直営】(220kV 大分幹線 2L 予防停止)[2023 年度]
中央 ss #2MTr クーラー共通盤内除湿器不良修繕

新規
新規
変更

中央ｓｓ ２０−１２０ ガス密度 SW 不良修繕
変更

中央 ss＃２ＭＴｒ機械式 Ry(96-20D)不良修繕
変更
中央変電所 20−120GIS 青相操作箱内除湿器不良修繕
変更
中央 ss＃３ＭＴｒ青相、活線浄油機の油中ヒーター断線修繕
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0927266

九州

2023/11/16 09:00

2023/11/16 17:00

単日

中央 ss

0924630

九州

2023/11/16 10:00

2023/11/16 17:00

単日

古賀 ss

09251490926299

九州
九州

2023/11/16 10:00
2023/11/16 10:00

2023/11/16 17:00
2023/11/16 17:00

単日
単日

作業箇所(作業設備)

古賀 ss
古賀 ss

0920827九州

2023/11/17 09:00

2023/11/17 17:00

単日

大隅 ss

0924392九州

2023/11/17 09:00

2023/11/17 17:00

単日

中央 ss

0924911九州

2023/11/17 09:00

2023/11/17 17:00

単日

中央 ss

0926061九州

2023/11/17 09:00

2023/11/17 17:00

単日

中央 ss

0926530

九州

2023/11/17 09:00

2023/11/17 17:00

単日

中央 ss

0927209
09272850926759九州
九州
九州

2023/11/17 12:30
2023/11/17 13:00
2023/11/20 08:00

2023/11/17 18:30
2023/11/17 18:00
2023/11/22 18:00

単日
単日
連続

220kV 熊本三池線 1L
220kV 熊本三池線 1L
槻田 sws0927186九州

2023/11/20 08:00

2023/11/20 18:00

単日

中央 ss

09205130926460
0921196九州
九州
九州

2023/11/20 08:30
2023/11/20 08:30
2023/11/20 09:00

2023/11/24 17:30
2023/11/20 17:30
2023/11/22 17:00

毎日
単日
連続

220kV 脊振西福岡線 1L
北九州 ss220kV 北佐賀木佐木線 2L

0924340

九州

2023/11/20 09:00

2023/11/22 17:00

毎日

北九州 ss0924390九州

2023/11/20 09:00

2023/11/20 17:00

単日

中央 ss

0924533

九州

2023/11/20 09:00

2023/11/24 17:00

毎日

220kV 山家東福岡線 2L

停電区間（停電設備）
中央 ss ６６ｋＶ３号母線/中央 ss ５００ｋＶ３号 主要
変圧器/中央 ss ６−１３０(＃３ＭＴｒ３次)[加圧停止]/
中央 ss ５０−１３０(＃３ＭＴｒ１次)[加圧停止]/中央 ss
６６ｋＶ１号 所内用変圧器/中央 ss ６６ｋＶ１号 ＮＧ
Ｒ/中央 ss ６６ｋＶ３−１号 分路リアクトル/中央 ss
６６ｋＶ３−２号 分路リアクトル/中央 ss ６６ｋＶ３−３
号 分路リアクトル/中央 ss ２０−１３０[加圧停止]
古賀 ss ２０−２０ [加圧停止]/古賀 ss ２２０ｋＶ１号
母線
古賀 ss ２０−２０ [加圧停止]/古賀 ss ２２０ｋＶ１号
母線
古賀 ss ２０−２０ [加圧停止]/古賀 ss ２２０ｋＶ１号
母線
大隅 ss 220kV 大隅線 2L/大隅 ss 220kV 大隅線
2L ＰＣＭ＋ＤＺ/大隅 ss 220kV 大隅線 2L ４３Ｃ[ロック]/高野 sws 220kV 大隅線 2L ４３Ｃ[ロック]/大隅 ss ２０−２０ [加圧停止]
中央 ss ５００ｋＶ３号 主要変圧器/中央 ss ６−１３０(＃３ＭＴｒ３次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１３０(＃３
ＭＴｒ１次) [加圧停止]/中央 ss ２０−１３０ [加圧停止]中央 ss ５００ｋＶ３号 主要変圧器/中央 ss ６−１３０(＃３ＭＴｒ３次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１３０(＃３
ＭＴｒ１次) [加圧停止]/中央 ss ２０−１３０ [加圧停止]中央 ss ５００ｋＶ３号 主要変圧器/中央 ss ６−１３０(＃３ＭＴｒ３次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１３０(＃３
ＭＴｒ１次) [加圧停止]/中央 ss ２０−１３０ [加圧停止]中央 ss ５００ｋＶ３号 主要変圧器/中央 ss ６−１３０(＃３ＭＴｒ３次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１３０(＃３
ＭＴｒ１次) [加圧停止]/中央 ss ２０−１３０ [加圧停止]220kV 熊本三池線 1L
220kV 熊本三池線 1L
220kV 槻田線 2L/槻田 sws ２０−６０
中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器/中央 ss ２０−１２
０(＃２ＭＴｒ２次)[加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２
ＭＴｒ１次)[加圧停止]
220kV 脊振西福岡線 1L
220kV 槻田線 2L/北九州 ss ２０−２６０
220kV 北佐賀木佐木線 2L
北九州 ss ２２０ｋＶ２号母線
中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器/中央 ss ２０−１２
０(＃２ＭＴｒ２次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２
ＭＴｒ１次) [加圧停止]
220kV 山家東福岡線 2L
220kV 若松分岐線 1L[予防停止]/若松 ss ２０−１０0924625

九州

2023/11/20 09:00

2023/11/22 17:00

毎日

若松 ss

0924859九州

2023/11/20 09:00

2023/11/22 17:00

毎日

北九州 ss0924909九州

2023/11/20 09:00

2023/11/20 17:00

単日

中央 ss

北九州 ss ２２０ｋＶ２号母線
中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器/中央 ss ２０−１２
０(＃２ＭＴｒ２次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２
ＭＴｒ１次) [加圧停止]

192

作業内容
中央ｓｓ＃３MTｒ冷却器盤【白、赤、青相】３０Ｆターゲットが動作不良のため、取替を図る。

発電制約

申請区分

変更

古賀ｓｓ ２０−２１ 入不応動（制御電源ＫＳＷ緑青発生）
古賀ｓｓ ２０−２１ 入不応動（制御電源ＫＳＷ緑青発生）
古賀ｓｓ ２０−２１ 入不応動（制御電源ＫＳＷ緑青発生）

新規
新規
新規

大隅 ss ２２０ｋＶ大隅線２Ｌ（ＰＣＭ＋ＤＺ） ８Ｒ修繕を行う。
変更
中央ｓｓ ３号ＭＴｒ５００ｋＶ側避雷器ガス密度ＳＷ不良修繕
新規
中央ｓｓ ３号ＭＴｒ５００ｋＶ側避雷器ガス密度ＳＷ不良修繕
新規
中央ｓｓ ３号ＭＴｒ５００ｋＶ側避雷器ガス密度ＳＷ不良修繕
新規
中央ｓｓ ３号ＭＴｒ５００ｋＶ側避雷器ガス密度ＳＷ不良修繕
変更
ジャンパ接続
北熊本 ss20-30、40 取替に伴うジャンパ接続【北熊本分岐線
・28:1L】
槻田ｓｗｓ ２０−６０ ＧＩＳ 外部点検（６年点検）を行う。
中央ｓｓ ５００ｋＶ＃２ＭＴｒクーラー盤（白相、赤相、青相）送油ポンプ
用ＭＣＢ復帰不具合修繕を実施する。

新規
変更
変更

アークホン修繕 8 基
北九州ｓｓ ２０−２６３・Ｅ ＬＳ 外部点検を行う。
木佐木線航空標識塗装修繕工事（木佐木線２号線）
北九州ｓｓ２２０ｋＶ主母線碍洗配管は老朽化が著しく、頻繁に漏水していることから配管修繕を実施する。
中央ｓｓ ２０Ａ−２電磁開閉器不良修繕

更新
変更
変更

新規

新規
新規

ダンパ取替 東福岡幹線 ・1〜12:12 基、山家甘木線 ・1 併架、山家南福岡線 ・2〜6 併架
・２２０ｋＶＧＩＳ（２ユニット）・配電盤×７面
・屋外鉄構×１式 ほか
北九州ｓｓ２２０ｋＶ主母線碍洗配管は老朽化が著しく、頻繁に漏水していることから配管修繕を実施する。
中央ｓｓ ２０Ａ−２電磁開閉器不良修繕

新規
新規
新規
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0925052

九州

2023/11/20 09:00

2023/11/24 17:00

毎日

220kV 山家東福岡線 2L

作業箇所(作業設備)

0925144九州

2023/11/20 09:00

2023/11/22 17:00

毎日

若松 ss

0926009九州

2023/11/20 09:00

2023/11/22 17:00

毎日

北九州 ss

停電区間（停電設備）
220kV 山家東福岡線 2L
220kV 若松分岐線 1L[予防停止]/若松 ss ２０−１０0926059九州

2023/11/20 09:00

2023/11/20 17:00

単日

中央 ss

0926202九州

2023/11/20 09:00

2023/11/24 17:00

毎日

220kV 山家東福岡線 2L

北九州 ss ２２０ｋＶ２号母線
中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器/中央 ss ２０−１２
０(＃２ＭＴｒ２次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２
ＭＴｒ１次) [加圧停止]
220kV 山家東福岡線 2L
220kV 若松分岐線 1L[予防停止]/若松 ss ２０−１０0926294

九州

2023/11/20 09:00

2023/11/22 17:00

毎日

若松 ss

09264180926461九州
九州

2023/11/20 09:00
2023/11/20 09:00

2023/11/24 17:00
2023/11/20 17:00

毎日
単日

500kV 豊前北幹線 2L
北九州 ss0926528九州

2023/11/20 09:00

2023/11/20 17:00

単日

中央 ss

0926671九州

2023/11/20 09:00

2023/11/24 17:00

毎日

220kV 山家東福岡線 2L

0927262九州

2023/11/20 09:00

2023/11/20 17:00

単日

中央 ss

0927290九州

2023/11/20 09:00

2023/11/22 17:00

毎日

220kV 木佐木三池線 1L

0924739九州

2023/11/21 08:30

2023/12/14 17:30

連続

220kV 大平人吉線 1L（＃３〜人吉
ss）

0921197九州

2023/11/21 09:00

2023/11/21 17:00

単日

220kV 北佐賀木佐木線 2L

0927107九州

2023/11/22 07:30

2023/11/22 17:30

単日

西九州 ss0927112九州

2023/11/22 07:30

2023/11/22 17:30

単日

唐津 ss

0924141九州

2023/11/22 08:10

2023/11/22 14:50

単日

都城 ss

0925277九州

2023/11/22 08:10

2023/11/22 17:50

単日

人吉 ss

0925278九州

2023/11/22 08:10

2023/11/22 17:50

単日

人吉 ss

0927258九州

2023/11/22 09:00

2023/11/22 17:00

単日

豊前 ss

0921417九州

2023/11/24 09:00

2023/11/30 17:00

連続

南熊本 ss0924340

九州

2023/11/24 09:00

2023/11/24 17:00

単日

北九州 ss0924401九州

2023/11/24 09:00

2023/12/01 17:00

連続

西九州 ss0924859九州

2023/11/24 09:00

2023/11/24 17:00

単日

北九州 ss0924920九州

2023/11/24 09:00

2023/12/01 17:00

連続

西九州 ss500kV 豊前北幹線 2L
220kV 槻田線 2L/北九州 ss ２０−２６０
中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器/中央 ss ２０−１２
０(＃２ＭＴｒ２次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２
ＭＴｒ１次) [加圧停止]
220kV 山家東福岡線 2L
中央 ss ５００ｋＶ２号 主要変圧器/中央 ss ２０−１２
０(＃２ＭＴｒ２次)[加圧停止]/中央 ss ５０−１２０(＃２
ＭＴｒ１次)[加圧停止]
220kV 木佐木三池線 1L
220kV 大平人吉線 1L（＃３〜人吉 ss）

220kV 北佐賀木佐木線 2L
220kV 唐津西九州線 2L (2023/11 運開)[４３ＲＣロッ
ク]/西九州 ss 西九州 ss ２０−６３ [ロック]/220kV
唐津西九州線 2L (2023/11 運開) ４３ＫＨ［仮保護］220kV 唐津西九州線 2L (2023/11 運開)[４３ＲＣロック]/唐津 ss 唐津 ss ２０−６３ [ロック]220kV 都城線 1L/都城 ss ２２０ｋＶ１号母線
人吉 ss ２２０ｋＶ１号母線/人吉 ss ２０Ｔ−１０ [加圧停止]
人吉 ss ２２０ｋＶ１号母線/人吉 ss ２０Ｔ−１０ [加圧停止]
豊前 ss ６−１４０(＃４Ｔｒ３次)/豊前 ss ５００ｋＶ４号
主要変圧器/豊前 ss ５０−１４０(＃４Ｔｒ１次)/豊前 ss
２０−１４０南熊本 ss 220kV 中九州南熊本線 2L/南熊本 ss ２０−８０ [加圧停止]
北九州 ss ２２０ｋＶ２号母線
500kV 佐賀幹線 1L/西九州 ss ５０−１０[加圧停止]/
西九州 ss 500kV 佐賀幹線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/西九州 ss 500kV 佐賀幹線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）
北九州 ss ２２０ｋＶ２号母線
500kV 佐賀幹線 1L/西九州 ss ５０−１０[加圧停止]/
西九州 ss 500kV 佐賀幹線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/西九州 ss 500kV 佐賀幹線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）

193

作業内容
ダンパ取替 東福岡幹線 ・1〜12:12 基、山家甘木線 ・1 併架、山家南福岡線 ・2〜6 併架
・２２０ｋＶＧＩＳ（２ユニット）・配電盤×７面
・屋外鉄構×１式 ほか
北九州ｓｓ２２０ｋＶ主母線碍洗配管は老朽化が著しく、頻繁に漏水していることから配管修繕を実施する。
中央ｓｓ ２０Ａ−２電磁開閉器不良修繕

発電制約

申請区分
新規
新規
新規
新規

ダンパ取替 東福岡幹線 ・1〜12:12 基、山家甘木線 ・1 併架、山家南福岡線 ・2〜6 併架
・２２０ｋＶＧＩＳ（２ユニット）・配電盤×７面
・屋外鉄構×１式 ほか
北九州ｓｓ５００ｋＶＧＩＳ取替工事（豊前北幹線 2L 付近の杭打設工事）
北九州ｓｓ ２０−２６３ ＬＳ 引留碍洗ノズル外部点検を行う。
中央ｓｓ ２０Ａ−２電磁開閉器不良修繕

新規
新規
変更
変更
変更

東福岡幹線ダンパ修繕工事(2023）
中央ｓｓ ５００ｋＶ＃２ＭＴｒクーラー盤（白相、赤相、青相）送油ポンプ
用ＭＣＢ復帰不具合修繕を実施する。

変更

鳥栖三池線スペーサほか修繕工事（2023 年度：木佐木三池線）
架空地線張替工事８．５?
ＩＡＣＳＲ９７→ＡＣ１５０
１工区：Ｎｏ．１４〜Ｎｏ．２３
２工区：Ｎｏ．２３〜Ｎｏ．３３
高経年地線（ＩＡＣＳＲ）張替
木佐木線ジャンパスぺーサ取替（直営）（木佐木線２号線）
区 間：Ｎｏ．２３〜Ｎｏ．２９
亘 長：２．４ｋｍ、６基新設（５基撤去）

変更

区 間：Ｎｏ．２３〜Ｎｏ．２９
亘 長：２．４ｋｍ、６基新設（５基撤去）
都城ｓｓ 増強工事を実施する。
人吉 ss ２０Ｔ−１０ ２２０ＫＶガスしゃ断器外部点検(三菱、200-SFMT40E、2000A)を行う。
人吉 ss ２０Ｔ−１１ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰＥ無し外部点検を行う。

変更

新規

変更
変更
変更
変更
変更
変更

豊前ｓｓ ２０ＴＢ−２ 碍洗ノズル目詰まり修繕を行う。
変更
南熊本ＳＳ ２０−８３ＬＰＤ取替工事
北九州ｓｓ２２０ｋＶ主母線碍洗配管は老朽化が著しく、頻繁に漏水していることから配管修繕を実施する。
５００ｋＶ監視制御装置取替（電気所サーバ化）を行う

変更
新規

新規
北九州ｓｓ２２０ｋＶ主母線碍洗配管は老朽化が著しく、頻繁に漏水していることから配管修繕を実施する。
５００ｋＶ監視制御装置取替（電気所サーバ化）を行う

新規

新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0926009九州

2023/11/24 09:00

2023/11/24 17:00

単日

北九州 ss0926070

九州

2023/11/24 09:00

2023/12/01 17:00

連続

西九州 ss09276110920514九州
九州

2023/11/24 09:00
2023/11/27 08:30

2023/11/24 17:00
2023/12/01 17:30

単日
毎日

北九州 ss220kV 脊振西福岡線 2L

0927194

九州

2023/11/27 08:30

2023/12/07 17:30

連続

西九州 ss0924340

九州

2023/11/27 09:00

2023/11/28 17:00

毎日

北九州 ss0924859
0926009
0927234
0927257

九州
九州
九州
九州

2023/11/27 09:00
2023/11/27 09:00
2023/11/27 09:00
2023/11/27 09:00

2023/11/28 17:00
2023/11/28 17:00
2023/11/27 17:00
2023/11/27 17:00

毎日
毎日
単日
単日

作業箇所(作業設備)

北九州 ss
北九州 ss
霧島 ss
豊前 ss

0927270

九州

2023/11/27 09:00

2023/12/07 17:00

連続

西九州 ss0927291九州

2023/11/27 09:00

2023/11/29 17:00

毎日

220kV 木佐木三池線 2L

0927310九州

2023/11/27 09:00

2023/11/27 17:00

単日

霧島 ss

0927227九州

2023/11/27 09:10

2023/11/27 16:50

単日

停電区間（停電設備）
北九州 ss ２２０ｋＶ２号母線
500kV 佐賀幹線 1L/西九州 ss ５０−１０[加圧停止]/
西九州 ss 500kV 佐賀幹線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/西九州 ss 500kV 佐賀幹線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）
北九州 ss 220kV 北九州東福岡線 1L
220kV 脊振西福岡線 2L
220kV 松島火力線北線 2L/西九州 ss 220kV 松島
火力線北線 2L ＤＺ盤/西九州 ss 220kV 松島火力
線北線 2L ＰＣＭ（Ａ）/西九州 ss 220kV 松島火力
線北線 2L ＰＣＭ（Ｂ）/西九州 ss ２０−１００[加圧停止]/西九州 ss ２２０ｋＶ脱調分離盤（220kV 松島火力
線北線 2L 関係） [ロック]/西九州 ss ２２０ｋＶ ＢＰ（220kV 松島火力線北線 2L 関係） [ロック]北九州 ss ２２０ｋＶ２号母線
北九州 ss ２２０ｋＶ２号母線
北九州 ss ２２０ｋＶ２号母線
霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss ２０−３０/霧島 ss ２２０ｋＶ ＃Ａ母線（分岐１Ｌ側）
豊前 ss ２２０ｋＶ２号母線/豊前 ss ２０−１３２ [切]/豊前 ss ２０ＴＢ−３ [切]220kV 松島火力線北線 2L/西九州 ss 220kV 松島
火力線北線 2L ＤＺ盤/西九州 ss 220kV 松島火力
線北線 2L ＰＣＭ（Ａ）/西九州 ss 220kV 松島火力
線北線 2L ＰＣＭ（Ｂ）/西九州 ss ２０−１００[加圧停止]/西九州 ss ２２０ｋＶ脱調分離盤（220kV 松島火力
線北線 2L 関係） [ロック]/西九州 ss ２２０ｋＶ ＢＰ（220kV 松島火力線北線 2L 関係） [ロック]220kV 木佐木三池線 2L
霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss ２０−３０/霧島 ss ２２０ｋＶ ＃Ａ母線（分岐１Ｌ側）
木佐木 ss ２２０ｋＶ１号母線

木佐木 ss

0920550

九州

2023/11/28 08:00

2023/11/28 18:00

単日

唐津 ss

092119909245730924590

九州
九州
九州

2023/11/28 09:00
2023/11/28 09:00
2023/11/28 09:00

2023/11/30 17:00
2023/11/30 17:00
2023/11/28 17:00

連続
毎日
単日

220kV 北佐賀木佐木線 2L
220kV 古賀分岐線 1L
220kV 北九州東福岡線 1L

0924655

九州

2023/11/28 09:00

2023/11/28 17:00

単日

木佐木 ss0925092
0925109九州
九州

2023/11/28 09:00
2023/11/28 09:00

2023/11/30 17:00
2023/11/28 17:00

毎日
単日

220kV 古賀分岐線 1L
220kV 北九州東福岡線 1L

0925174九州

2023/11/28 09:00

2023/11/28 17:00

単日

木佐木 ss

09262420926259九州
九州

2023/11/28 09:00
2023/11/28 09:00

2023/11/30 17:00
2023/11/28 17:00

毎日
単日

220kV 古賀分岐線 1L
220kV 北九州東福岡線 1L

0926324九州

2023/11/28 09:00

2023/11/28 17:00

単日

木佐木 ss220kV 唐津西九州線 2L/唐津 ss ２２０ｋＶ１号母線/
唐津 ss ２０−６０[加圧停止]/唐津 ss ２０−１１０(１号主要変圧器) [加圧停止]/唐津 ss ２２０ｋＶ１号 主要変圧器/唐津 ss ６−１１０(＃１主変２次) [加圧停止]220kV 北佐賀木佐木線 2L
220kV 古賀分岐線 1L
220kV 北九州東福岡線 1L
木佐木 ss 220kV 北佐賀木佐木線 2L/木佐木 ss ２
０−６０ [加圧停止]
220kV 古賀分岐線 1L
220kV 北九州東福岡線 1L
木佐木 ss 220kV 北佐賀木佐木線 2L/木佐木 ss ２
０−６０ [加圧停止]
220kV 古賀分岐線 1L
220kV 北九州東福岡線 1L
木佐木 ss 220kV 北佐賀木佐木線 2L/木佐木 ss ２
０−６０ [加圧停止]

194

作業内容
北九州ｓｓ２２０ｋＶ主母線碍洗配管は老朽化が著しく、頻繁に漏水していることから配管修繕を実施する。
５００ｋＶ監視制御装置取替（電気所サーバ化）を行う

発電制約

申請区分
新規

新規
北九州ｓｓ ２０−１０ 老朽更新
アークホン修繕 8 基
西九州ｓｓTC・監視制御盤及び関連補助盤を電気所サーバの仕様を踏襲した 500kV 変電所現地制御装置へ更新する。

新規
更新

新規

北九州ｓｓ２２０ｋＶ主母線碍洗配管は老朽化が著しく、頻繁に漏水していることから配管修繕を実施する。
北九州ｓｓ２２０ｋＶ主母線碍洗配管は老朽化が著しく、頻繁に漏水していることから配管修繕を実施する。
北九州ｓｓ２２０ｋＶ主母線碍洗配管は老朽化が著しく、頻繁に漏水していることから配管修繕を実施する。
霧島 ss20-110CB ほか取替工事のうち分岐母線採寸
豊前ｓｓ ２０−１３２ ＬＳ碍洗ノズル修繕を行う。

新規
新規
新規
新規
変更

西九州ｓｓTC・監視制御盤及び関連補助盤を電気所サーバの仕様を踏襲した 500kV 変電所現地制御装置へ更新する。
変更

鳥栖三池線スペーサほか修繕工事（2023 年度：木佐木三池線）
霧島 ss20-110CB ほか取替工事のうち分岐母線採寸【撤去】Ｓ＋ＤＴ×１、ＡＲＳ（Ａ）×１、ＯＧ×３、ＰＴ切替盤×３【新設】Ｓ＋ＤＺ×１、ＡＲＳ（Ａ）×１、ＯＧ×２、ＰＴ切替盤×３
唐津ｓｓ１号主変取替工事のうちＨ−ＧＩＳ（２０−１１０他）架線接続他を実施する。
（2023 年 11 月 6 日から H-GIS を母線接続することから、運用開始まで#1 母線停止が必要）

変更
変更

新規

変更

木佐木線トーショナルダンパ修繕工事（木佐木線２号線）
アークホーン取替 ・0-1〜
・9：10 基東福岡新幹線
・4 鉄塔建替
木佐木 ss20-63LPDFT 支持金具他不具合修繕

変更
新規
新規

アークホーン取替 ・0-1〜
・9：10 基東福岡新幹線
・4 鉄塔建替
木佐木 ss20-63LPDFT 支持金具他不具合修繕

新規
新規

アークホーン取替 ・0-1〜
・9：10 基東福岡新幹線
・4 鉄塔建替
木佐木 ss20-63LPDFT 支持金具他不具合修繕

新規
新規

新規

新規

新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

0927226

九州

2023/11/28 09:30

2023/11/28 16:30

単日

木佐木 ss0924367九州

2023/11/28 10:00

2023/11/30 17:00

連続

脊振 ss

0924886九州

2023/11/28 10:00

2023/11/30 17:00

連続

脊振 ss

0926036九州

2023/11/28 10:00

2023/11/30 17:00

連続

脊振 ss

0926505九州

2023/11/28 10:00

2023/11/30 17:00

連続

脊振 ss

0927302九州

2023/11/28 10:00

2023/11/28 16:00

単日

木佐木 ss0926728九州

2023/11/29 09:00

2023/11/29 17:00

単日

若松 ss

09264520921222九州
九州

2023/11/30 08:00
2023/11/30 09:00

2023/12/01 18:00
2023/11/30 17:00

連続単日

北九州 ss220kV 中九州南熊本線 2L

0924119九州

2023/11/30 13:00

2023/11/30 14:00

単日

西谷 ss

09276140920926
09264210920925

九州
九州
九州
九州

2023/12/01 08:00
2023/12/01 09:00
2023/12/01 09:00
2023/12/01 09:30

2023/12/01 18:00
2023/12/06 17:00
2023/12/07 17:00
2023/12/07 16:30

単日
連続
連続
連続

熊本 ss
500kV 熊本幹線 1L
500kV 熊本幹線 1L
500kV 熊本幹線 1L

0920551九州

2023/12/04 08:00

2023/12/08 18:00

毎日

唐津 ss

0924312092483109259810926450
092091609209240924530

九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州

2023/12/04 08:00
2023/12/04 08:00
2023/12/04 08:00
2023/12/04 08:00
2023/12/04 09:00
2023/12/05 09:00
2023/12/05 09:00

2023/12/05 18:00
2023/12/05 18:00
2023/12/05 18:00
2023/12/05 18:00
2023/12/05 17:00
2023/12/08 17:00
2023/12/09 17:00

連続
連続
連続
連続
毎日
毎日
毎日

北九州 ss
北九州 ss
北九州 ss
北九州 ss500kV 豊前北幹線 1L
500kV 中九州幹線 2L
220kV 山家東福岡線 1L

0924531九州

2023/12/05 09:00

2023/12/09 17:00

毎日

220kV 山家東福岡線 1L

0924576

九州

2023/12/05 09:00

2023/12/07 17:00

毎日

220kV 古賀分岐線 2L

停電区間（停電設備）
220kV 木佐木三池線 2L/木佐木 ss 220kV 木佐木
三池線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/木佐木 ss 220kV 木佐
木三池線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/木佐木 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]脊振 ss ２０Ｔ−２０(＃１、＃２母線連絡用)[加圧停止]/脊振 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＢＵ盤/脊振 ss ２２０ｋ
Ｖ[１−２] ＢＰ盤 常時監視ロック/脊振 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＬＢ盤 常時監視ロック/脊振 ss ２２０ｋＶ１号母線
脊振 ss ２０Ｔ−２０(＃１、＃２母線連絡用)[加圧停止]/脊振 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＢＵ盤/脊振 ss ２２０ｋ
Ｖ[１−２] ＢＰ盤 常時監視ロック/脊振 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＬＢ盤 常時監視ロック/脊振 ss ２２０ｋＶ１号母線
脊振 ss ２０Ｔ−２０(＃１、＃２母線連絡用)[加圧停止]/脊振 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＢＵ盤/脊振 ss ２２０ｋ
Ｖ[１−２] ＢＰ盤 常時監視ロック/脊振 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＬＢ盤 常時監視ロック/脊振 ss ２２０ｋＶ１号母線
脊振 ss ２０Ｔ−２０(＃１、＃２母線連絡用)[加圧停止]/脊振 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＢＵ盤/脊振 ss ２２０ｋ
Ｖ[１−２] ＢＰ盤 常時監視ロック/脊振 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＬＢ盤 常時監視ロック/脊振 ss ２２０ｋＶ１号母線
220kV 木佐木三池線 2L/木佐木 ss 220kV 木佐木
三池線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/木佐木 ss 220kV 木佐
木三池線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/木佐木 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]220kV 北九州東福岡線 1L/若松 ss 220kV 若松分
岐線 1L (2023/11 運開) ４３ＫＨ[仮保護]500kV 豊前北幹線 2L/北九州 ss ５０−２０
220kV 中九州南熊本線 2L
220kV 西谷３号線/西谷 ss 220kV 西谷線３Ｌ（Ａ） ４
３ＲＣ [ロック]/西谷 ss 220kV 西谷線３Ｌ（Ｂ） ４３Ｒ
Ｃ [ロック]/西谷 ss 220kV 西谷線３Ｌ（ＤＺ） ４３ＫＨ
「仮保護」
500kV 熊本幹線 1L/熊本 ss ５０−５０[加圧停止]
500kV 熊本幹線 1L
500kV 熊本幹線 1L
500kV 熊本幹線 1L
唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L/唐津 ss ２２０ｋＶ
１ 号 母 線 / 唐 津 ss ２ ２ ０ ｋ Ｖ １ 号 主 要 変 圧 器(2023/11 運開)
500kV 豊前北幹線 1L/北九州 ss ５０−１０
500kV 豊前北幹線 1L/北九州 ss ５０−１０
500kV 豊前北幹線 1L/北九州 ss ５０−１０
500kV 豊前北幹線 1L/北九州 ss ５０−１０
500kV 豊前北幹線 1L
500kV 中九州幹線 2L
220kV 山家東福岡線 1L
220kV 山家東福岡線 1L

220kV 古賀分岐線 2L
195

作業内容
【撤去】Ｓ＋ＤＴ×１、ＡＲＳ（Ａ）×１、ＯＧ×３、ＰＴ切替盤×３【新設】Ｓ＋ＤＺ×１、ＡＲＳ（Ａ）×１、ＯＧ×２、ＰＴ切替盤×３
脊振変電所 20T−20GCB 油圧操作機構シリンダ修繕

発電制約

申請区分
新規

新規

脊振変電所 20T−20GCB 油圧操作機構シリンダ修繕
新規

脊振変電所 20T−20GCB 油圧操作機構シリンダ修繕
新規

脊振変電所 20T−20GCB 油圧操作機構シリンダ修繕
変更【撤去】Ｓ＋ＤＴ×１、ＡＲＳ（Ａ）×１、ＯＧ×３、ＰＴ切替盤×３【新設】Ｓ＋ＤＺ×１、ＡＲＳ（Ａ）×１、ＯＧ×２、ＰＴ切替盤×３
東福岡新幹線一部変更工事（河内地区）に伴う絶縁耐力試験（220kV
北九州東福岡線 1L）
北九州ｓｓ ５０−２０ ＧＩＳ 外部点検（６年点検）を行う。
中九州南熊本線一部変更工事（安見地区）（２L 電気試験）
北九州ｓｓ ２０−１０ＣＢ取替のうち試充電（総制）

変更

変更
変更
変更
変更

熊本 SS 50-50GISBg 健全性確認
管内送電設備熊本幹線径間スペーサ修繕工事１L
500kV 熊本幹線径間スペーサ修繕工事１Ｌ（2023 年度上期）
500kV 熊本幹線径間スペーサ修繕工事（熊本幹線 1L）（2023 年度）
唐津ｓｓ１号主変取替工事のうち２０−１１０他撤去（移設）する

新規
変更
変更
変更
変更

北九州ｓｓ ５０−１０ ＧＩＳ 外部点検（６年点検）を行う。
北九州ｓｓ ５０−１０ ＧＩＳ 外部点検（６年点検）を行う。
北九州ｓｓ ５０−１０ ＧＩＳ 外部点検（６年点検）を行う。
北九州ｓｓ ５０−１０ ＧＩＳ 外部点検（６年点検）を行う。
500kV 豊前北幹線径間スペーサ修繕工事
管内送電設備中九州幹線電線付属品修繕工事２L
径間スペーサ修繕 ・31〜50：19 径間
防錆塗装
東-幹 
・（58、59、60、61）、62、63（篠栗分岐線塀架 ・7,6,5,4）
航空標識
東-幹 
・51、52、53、54、56、（57）（篠栗分岐線塀架 ・8）
計 12 基アークホーン取替 ・0-1〜
・9：10 基

新規
新規
新規
変更
変更
変更
新規

新規

新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0924591
0925049

エリア
九州
九州

作業開始日時2023/12/05 09:00
2023/12/05 09:00

作業終了日時2023/12/07 17:00
2023/12/09 17:00

停止区分
連続
毎日

0925050

九州

2023/12/05 09:00

2023/12/09 17:00

毎日

220kV 山家東福岡線 1L

0925095
09251100926199

九州
九州
九州

2023/12/05 09:00
2023/12/05 09:00
2023/12/05 09:00

2023/12/07 17:00
2023/12/07 17:00
2023/12/09 17:00

毎日
連続
毎日

220kV 古賀分岐線 2L
220kV 北九州東福岡線 1L
220kV 山家東福岡線 1L

0926200

九州

2023/12/05 09:00

2023/12/09 17:00

毎日

220kV 山家東福岡線 1L

0926245092626009264200926668
0926669

九州
九州
九州
九州
九州

2023/12/05 09:00
2023/12/05 09:00
2023/12/05 09:00
2023/12/05 09:00
2023/12/05 09:00

2023/12/07 17:00
2023/12/07 17:00
2023/12/08 17:00
2023/12/09 17:00
2023/12/09 17:00

毎日
連続
毎日
毎日
毎日

220kV 古賀分岐線 2L
220kV 北九州東福岡線 1L
500kV 中九州幹線 2L
220kV 山家東福岡線 1L
220kV 山家東福岡線 1L

0927228九州

2023/12/05 09:10

2023/12/05 16:50

単日

木佐木 ss09243140924833092598309276130920917

九州
九州
九州
九州
九州

2023/12/06 08:00
2023/12/06 08:00
2023/12/06 08:00
2023/12/06 08:00
2023/12/06 09:00

2023/12/07 18:00
2023/12/07 18:00
2023/12/07 18:00
2023/12/06 18:00
2023/12/07 17:00

連続
連続
連続
単日
毎日

北九州 ss
北九州 ss
北九州 ss熊本 ss
500kV 豊前北幹線 2L

0924570

九州

2023/12/06 09:00

2023/12/08 17:00

連続

220kV 熊本南熊本線 2L

09250890926239九州
九州

2023/12/06 09:00
2023/12/06 09:00

2023/12/08 17:00
2023/12/08 17:00

連続
連続

作業箇所(作業設備)
220kV 北九州東福岡線 1L
220kV 山家東福岡線 1L

220kV 熊本南熊本線 2L
220kV 熊本南熊本線 2L

0927225

九州

2023/12/06 09:30

2023/12/06 16:30

単日

木佐木 ss0927301九州

2023/12/06 10:00

2023/12/06 16:00

単日

木佐木 ss0924426

九州

2023/12/07 08:00

2023/12/07 15:00

単日

西九州 ss

停電区間（停電設備）
220kV 北九州東福岡線 1L
220kV 山家東福岡線 1L
220kV 山家東福岡線 1L

220kV 古賀分岐線 2L
220kV 北九州東福岡線 1L
220kV 山家東福岡線 1L
220kV 山家東福岡線 1L

220kV 古賀分岐線 2L
220kV 北九州東福岡線 1L
500kV 中九州幹線 2L
220kV 山家東福岡線 1L
220kV 山家東福岡線 1L
木佐木 ss ２２０ｋＶ２号母線

500kV 豊前北幹線 2L/北九州 ss ５０−２０
500kV 豊前北幹線 2L/北九州 ss ５０−２０
500kV 豊前北幹線 2L/北九州 ss ５０−２０
500kV 中九州幹線 2L/熊本 ss ５０−８０[加圧停止]
500kV 豊前北幹線 2L
220kV 熊本南熊本線 2L
220kV 熊本南熊本線 2L
220kV 熊本南熊本線 2L
220kV 木佐木三池線 1L/木佐木 ss 220kV 木佐木
三池線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/木佐木 ss 220kV 木佐
木三池線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/木佐木 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]220kV 木佐木三池線 1L/木佐木 ss 220kV 木佐木
三池線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/木佐木 ss 220kV 木佐
木三池線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/木佐木 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]西九州 ss ２２０ｋＶ２号母線

西九州 ss ２２０ｋＶ２号母線
0924945九州

2023/12/07 08:00

2023/12/07 15:00

単日

西九州 ss196

作業内容
若松分岐線 ・50 航空標識塗装修繕工事を行う。
径間スペーサ修繕 ・31〜50：19 径間
防錆塗装
東-幹 
・（58、59、60、61）、62、63（篠栗分岐線塀架 ・7,6,5,4）
航空標識
東-幹 
・51、52、53、54、56、（57）（篠栗分岐線塀架 ・8）
計 12 基アークホーン取替 ・0-1〜
・9：10 基若松分岐線 ・50 航空標識塗装修繕工事を行う。
径間スペーサ修繕 ・31〜50：19 径間
防錆塗装
東-幹 
・（58、59、60、61）、62、63（篠栗分岐線塀架 ・7,6,5,4）
航空標識
東-幹 
・51、52、53、54、56、（57）（篠栗分岐線塀架 ・8）
計 12 基アークホーン取替 ・0-1〜
・9：10 基若松分岐線 ・50 航空標識塗装修繕工事を行う。
中九州幹線径間スペーサ修繕工事 2L
東福岡幹線径間スペーサ修繕工事(2023)
東福岡幹線 鉄塔防錆塗装（2023）【撤去】Ｓ＋ＤＴ×１、ＡＲＳ（Ａ）×１、ＯＧ×３、ＰＴ切替盤×３【新設】Ｓ＋ＤＺ×１、ＡＲＳ（Ａ）×１、ＯＧ×２、ＰＴ切替盤×３
北九州ｓｓ ５０−２０ ＧＩＳ 外部点検（６年点検）を行う。
北九州ｓｓ ５０−２０ ＧＩＳ 外部点検（６年点検）を行う。
北九州ｓｓ ５０−２０ ＧＩＳ 外部点検（６年点検）を行う。
熊本 SS 50-80GISBg 健全性確認
500kV 豊前北幹線径間スペーサ修繕工事
鉄塔防錆塗装を行う。
作業鉄塔：
・1
鉄塔防錆塗装を行う。
作業鉄塔：
・1
鉄塔防錆塗装を行う。
作業鉄塔：
・1【撤去】Ｓ＋ＤＴ×１、ＡＲＳ（Ａ）×１、ＯＧ×３、ＰＴ切替盤×３【新設】Ｓ＋ＤＺ×１、ＡＲＳ（Ａ）×１、ＯＧ×２、ＰＴ切替盤×３【撤去】Ｓ＋ＤＴ×１、ＡＲＳ（Ａ）×１、ＯＧ×３、ＰＴ切替盤×３【新設】Ｓ＋ＤＺ×１、ＡＲＳ（Ａ）×１、ＯＧ×２、ＰＴ切替盤×３
２２０ｋＶＣＢ×１（２０−１００）、２２０ｋＶＬＳ×３（２０−１０１、１０２、１０
３）
２２０ｋＶＬＰＤ×１（２０−１０３ＬＰＤ）

２２０ｋＶＣＢ×１（２０−１００）、２２０ｋＶＬＳ×３（２０−１０１、１０２、１０
３）
２２０ｋＶＬＰＤ×１（２０−１０３ＬＰＤ）

発電制約

申請区分
新規
新規

新規

新規
新規
新規

新規

新規
新規
変更
変更
変更
新規
新規
新規
新規
新規
変更
新規
新規
新規

新規

変更

新規

新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0926095

九州

2023/12/07 08:00

2023/12/07 15:00

単日

作業箇所(作業設備)

停電区間（停電設備）
西九州 ss ２２０ｋＶ２号母線

西九州 ss0927222九州

2023/12/07 08:30

2023/12/07 17:30

単日

木佐木 ss0927235

九州

2023/12/07 09:00

2023/12/07 17:00

単日

霧島 ss

0927298

九州

2023/12/07 09:00

2023/12/07 17:00

単日

木佐木 ss0927311九州

2023/12/07 09:00

2023/12/07 17:00

単日

霧島 ss

0927224九州

2023/12/08 08:30

2023/12/08 17:30

単日

木佐木 ss0920928
0926422九州
九州

2023/12/08 09:00
2023/12/08 09:00

2023/12/13 17:00
2023/12/14 17:00

連続
連続

500kV 熊本幹線 2L
500kV 熊本幹線 2L

0927272九州

2023/12/08 09:00

2023/12/08 17:00

単日

中九州 ss0927300

九州

2023/12/08 09:00

2023/12/08 17:00

単日

木佐木 ss092092709243490924868
0926018092648709276120920923092119309264190927250

九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州

2023/12/08 09:30
2023/12/11 08:00
2023/12/11 08:00
2023/12/11 08:00
2023/12/11 08:00
2023/12/11 08:00
2023/12/11 09:00
2023/12/11 09:00
2023/12/11 09:00
2023/12/11 09:00

2023/12/14 16:30
2023/12/12 18:00
2023/12/12 18:00
2023/12/12 18:00
2023/12/12 18:00
2023/12/11 18:00
2023/12/15 17:00
2023/12/13 17:00
2023/12/14 17:00
2023/12/11 17:00

連続
連続
連続
連続
連続
単日
毎日
連続
毎日
単日

0926739九州

2023/12/12 08:00

2023/12/14 18:00

連続

0921192
09241570924534九州
九州
九州

2023/12/12 09:00
2023/12/12 09:00
2023/12/12 09:00

2023/12/14 17:00
2023/12/12 15:00
2023/12/16 17:00

連続
単日
毎日

500kV 熊本幹線 2L
豊前 ss
豊前 ss
豊前 ss
豊前 ss
熊本 ss
500kV 中九州幹線 1L
220kV 北佐賀木佐木線 1L
500kV 中九州幹線 1L
500kV 中九州幹線 1L
220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)
220kV 北佐賀木佐木線 1L
諫早 ss
220kV 山家東福岡線 2L

作業内容
２２０ｋＶＣＢ×１（２０−１００）、２２０ｋＶＬＳ×３（２０−１０１、１０２、１０
３）
２２０ｋＶＬＰＤ×１（２０−１０３ＬＰＤ）

220kV 鳥栖木佐木線 1L/木佐木 ss 220kV 鳥栖木
佐木線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/木佐木 ss 220kV 鳥栖
木佐木線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/木佐木 ss ２０−３０[加圧停止]/木佐木 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss ２０−３０/霧島 ss ２２０ｋＶ ＃Ａ母線（分岐１Ｌ側）【撤去】Ｓ＋ＤＴ×１、ＡＲＳ（Ａ）×１、ＯＧ×３、ＰＴ切替盤×３【新設】Ｓ＋ＤＺ×１、ＡＲＳ（Ａ）×１、ＯＧ×２、ＰＴ切替盤×３

220kV 鳥栖木佐木線 1L/木佐木 ss 220kV 鳥栖木
佐木線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/木佐木 ss 220kV 鳥栖
木佐木線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/木佐木 ss ２０−３０[加圧停止]/木佐木 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss ２０−３０/霧島 ss ２２０ｋＶ ＃Ａ母線（分岐１Ｌ側）【撤去】Ｓ＋ＤＴ×１、ＡＲＳ（Ａ）×１、ＯＧ×３、ＰＴ切替盤×３【新設】Ｓ＋ＤＺ×１、ＡＲＳ（Ａ）×１、ＯＧ×２、ＰＴ切替盤×３

220kV 鳥栖木佐木線 2L/木佐木 ss 220kV 鳥栖木
佐木線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/木佐木 ss 220kV 鳥栖
木佐木線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/木佐木 ss ２０−４０[加圧停止]/木佐木 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]
500kV 熊本幹線 2L
500kV 熊本幹線 2L
500kV 中九州幹線 2L/中九州 ss 500kV 中九州幹線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/中九州 ss ５０−８０[加圧停止]/中九州 ss ５００ｋＶ[１−２] ４３ＢＰ（Ａ）[ロック]/
中九州 ss ５００ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ（Ａ）[ロック]220kV 鳥栖木佐木線 2L/木佐木 ss 220kV 鳥栖木
佐木線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/木佐木 ss 220kV 鳥栖
木佐木線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/木佐木 ss ２０−４０[加圧停止]/木佐木 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]
500kV 熊本幹線 2L
500kV 豊前北幹線 1L/豊前 ss ５０−１０
500kV 豊前北幹線 1L/豊前 ss ５０−１０
500kV 豊前北幹線 1L/豊前 ss ５０−１０
500kV 豊前北幹線 1L/豊前 ss ５０−１０
500kV 中九州幹線 1L/熊本 ss ５０−７０[加圧停止]
500kV 中九州幹線 1L
220kV 北佐賀木佐木線 1L
500kV 中九州幹線 1L
500kV 中九州幹線 1L
220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)【撤去】Ｓ＋ＤＴ×１、ＡＲＳ（Ａ）×１、ＯＧ×３、ＰＴ切替盤×３【新設】Ｓ＋ＤＺ×１、ＡＲＳ（Ａ）×１、ＯＧ×２、ＰＴ切替盤×３

220kV 北佐賀木佐木線 1L
220kV 長崎幹線 1L/諫早 ss ２０−５０[加圧停止]
220kV 山家東福岡線 2L

197

霧島 ss20-110CB ほか取替工事のうち分岐母線取付、制御ケーブル
接続取込試験ほか

霧島 ss20-110CB ほか取替工事のうち分岐母線取付、制御ケーブル
接続取込試験ほか

管内送電設備熊本幹線径間スペーサ修繕工事２L
500kV 熊本幹線径間スペーサ修繕工事２Ｌ（2023 年度上期）
中九州 ss 500kV 中九州幹線 2LA 系 8R 修繕

発電制約

申請区分

新規

新規

新規

変更

変更

新規

変更
変更
変更

【撤去】Ｓ＋ＤＴ×１、ＡＲＳ（Ａ）×１、ＯＧ×３、ＰＴ切替盤×３【新設】Ｓ＋ＤＺ×１、ＡＲＳ（Ａ）×１、ＯＧ×２、ＰＴ切替盤×３
500kV 熊本幹線径間スペーサ修繕工事（熊本幹線 2L）（2023 年度）
豊前ｓｓ ５０−１０ ＧＩＳ 外部点検（６年点検）を行う。
豊前ｓｓ ５０−１０ ＧＩＳ 外部点検（６年点検）を行う。
豊前ｓｓ ５０−１０ ＧＩＳ 外部点検（６年点検）を行う。
豊前ｓｓ ５０−１０ ＧＩＳ 外部点検（６年点検）を行う。
熊本 SS 50-70GISBg 健全性確認
管内送電設備中九州幹線電線付属品修繕工事１L
木佐木線スペーサ修繕工事（木佐木線１号線）
中九州幹線径間スペーサ修繕工事 1L
地線金具修繕工事(熊本地区)のうち中九州幹線 1L【西佐世保武雄線１号線】西佐世保武雄線
・47 ほか鉄塔部材取替修繕工事木佐木線航空標識塗装修繕工事（木佐木線１号線）
諫早ｓｓ２０Ｔ−１０ＣＢ他取替工事のうち社内検査（試充電試験）
径間スペーサ修繕 ・31〜50：19 径間

変更

変更
新規
新規
新規
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

0924535

九州

2023/12/12 09:00

2023/12/16 17:00

毎日

220kV 山家東福岡線 2L

0925053九州

2023/12/12 09:00

2023/12/16 17:00

毎日

220kV 山家東福岡線 2L

0925054

九州

2023/12/12 09:00

2023/12/16 17:00

毎日

220kV 山家東福岡線 2L

0926203九州

2023/12/12 09:00

2023/12/16 17:00

毎日

220kV 山家東福岡線 2L

0926204九州

2023/12/12 09:00

2023/12/16 17:00

毎日

220kV 山家東福岡線 2L

0926672
0926673九州
九州

2023/12/12 09:00
2023/12/12 09:00

2023/12/16 17:00
2023/12/16 17:00

毎日
毎日

0926734九州

2023/12/12 09:00

2023/12/15 17:00

毎日

0926735

九州

2023/12/12 09:00

2023/12/14 17:00

毎日

0926736九州

2023/12/12 09:00

2023/12/14 17:00

毎日

220kV 山家東福岡線 2L
220kV 山家東福岡線 2L
220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)

停電区間（停電設備）
220kV 山家東福岡線 2L

220kV 山家東福岡線 2L
220kV 山家東福岡線 2L

220kV 山家東福岡線 2L
220kV 山家東福岡線 2L

220kV 山家東福岡線 2L
220kV 山家東福岡線 2L
220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)

作業内容
防錆塗装
東-幹 
・（58、59、60、61）、62、63（篠栗分岐線塀架 ・7,6,5,4）
航空標識
東-幹 
・51、52、53、54、56、（57）（篠栗分岐線塀架 ・8）
計 12 基径間スペーサ修繕 ・31〜50：19 径間
防錆塗装
東-幹 
・（58、59、60、61）、62、63（篠栗分岐線塀架 ・7,6,5,4）
航空標識
東-幹 
・51、52、53、54、56、（57）（篠栗分岐線塀架 ・8）
計 12 基径間スペーサ修繕 ・31〜50：19 径間
防錆塗装
東-幹 
・（58、59、60、61）、62、63（篠栗分岐線塀架 ・7,6,5,4）
航空標識
東-幹 
・51、52、53、54、56、（57）（篠栗分岐線塀架 ・8）
計 12 基東福岡幹線径間スペーサ修繕工事(2023)
東福岡幹線 鉄塔防錆塗装（2023）
管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事（武雄地区）西佐世保武雄線 1号線
管内送電線ダンパ修繕工事（武雄地区）西佐世保武雄線 1 号線
管内送電線架線金具修繕工事（武雄地区）西佐世保武雄線 1 号線の架線金具修繕
武雄 ss20-13LPD 取替

発電制約

申請区分

新規

新規

新規

新規

新規

変更
変更
変更
変更
変更

0927235

九州

2023/12/12 09:00

2023/12/13 17:00

毎日

霧島 ss

220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)/武雄 ss
２０−１０[加圧停止]/武雄 ss 220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開) ＰＣＭ（Ａ）/武雄 ss 220kV 西
佐世保武雄線 1L (2023/04 運開) ＰＣＭ（Ｂ）/武雄
ss 電気所サーバ （西佐世保武雄線１ＬＰＴプラグ）
220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)/東佐世
保 ss ２０−１０
霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss ２０−３０/霧島 ss ２２０ｋＶ ＃Ａ母線（分岐１Ｌ側）

0927311九州

2023/12/12 09:00

2023/12/13 17:00

毎日

霧島 ss

霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss ２０−３０/霧島 ss ２２０ｋＶ ＃Ａ母線（分岐１Ｌ側）

霧島 ss20-110CB ほか取替工事のうち分岐母線取付、制御ケーブル
接続取込試験ほか

変更

09243500924539092454009248690925058
0925059
09260190926208
0926209
0926488
0926677
0926678

九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州

2023/12/13 08:00
2023/12/13 08:00
2023/12/13 08:00
2023/12/13 08:00
2023/12/13 08:00
2023/12/13 08:00
2023/12/13 08:00
2023/12/13 08:00
2023/12/13 08:00
2023/12/13 08:00
2023/12/13 08:00
2023/12/13 08:00

2023/12/14 18:00
2023/12/18 18:00
2023/12/20 18:00
2023/12/14 18:00
2023/12/18 18:00
2023/12/20 18:00
2023/12/14 18:00
2023/12/18 18:00
2023/12/20 18:00
2023/12/14 18:00
2023/12/18 18:00
2023/12/20 18:00

連続
毎日
毎日
連続
毎日
毎日
連続
毎日
毎日
連続
毎日
毎日

豊前 ss
220kV 北佐賀木佐木線 2L
220kV 北佐賀木佐木線 2L
豊前 ss
220kV 北佐賀木佐木線 2L
220kV 北佐賀木佐木線 2L
豊前 ss
220kV 北佐賀木佐木線 2L
220kV 北佐賀木佐木線 2L
豊前 ss
220kV 北佐賀木佐木線 2L
220kV 北佐賀木佐木線 2L

500kV 豊前北幹線 2L/豊前 ss ５０−２０
220kV 北佐賀木佐木線 2L
220kV 北佐賀木佐木線 2L
500kV 豊前北幹線 2L/豊前 ss ５０−２０
220kV 北佐賀木佐木線 2L
220kV 北佐賀木佐木線 2L
500kV 豊前北幹線 2L/豊前 ss ５０−２０
220kV 北佐賀木佐木線 2L
220kV 北佐賀木佐木線 2L
500kV 豊前北幹線 2L/豊前 ss ５０−２０
220kV 北佐賀木佐木線 2L
220kV 北佐賀木佐木線 2L

豊前ｓｓ ５０−２０ ＧＩＳ 外部点検（６年点検）を行う。
木佐木線スペーサ修繕工事（佐賀地区）（木佐木線２号線）
木佐木線ダンパ修繕工事（佐賀地区）（木佐木線２号線）
豊前ｓｓ ５０−２０ ＧＩＳ 外部点検（６年点検）を行う。
木佐木線スペーサ修繕工事（佐賀地区）（木佐木線２号線）
木佐木線ダンパ修繕工事（佐賀地区）（木佐木線２号線）
豊前ｓｓ ５０−２０ ＧＩＳ 外部点検（６年点検）を行う。
木佐木線スペーサ修繕工事（佐賀地区）（木佐木線２号線）
木佐木線ダンパ修繕工事（佐賀地区）（木佐木線２号線）
豊前ｓｓ ５０−２０ ＧＩＳ 外部点検（６年点検）を行う。
木佐木線スペーサ修繕工事（佐賀地区）（木佐木線２号線）
木佐木線ダンパ修繕工事（佐賀地区）（木佐木線２号線）

新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更
変更
変更

0926805九州

2023/12/12 09:00

2023/12/14 16:00

連続

武雄 ss

0926828九州

2023/12/12 09:00

2023/12/12 17:00

単日

東佐世保 ss

198

変更

東佐世保ｓｓ２０−１３ＬＰＤ傾斜対策修繕

変更

霧島 ss20-110CB ほか取替工事のうち分岐母線取付、制御ケーブル
接続取込試験ほか

新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時停止区分

0927556

九州

2023/12/13 08:00

2023/12/13 18:00

単日

大隅 ss

0927206

九州

2023/12/13 08:30

2023/12/13 17:30

単日

0927216九州

2023/12/13 08:30

2023/12/13 17:30

単日

09211940927282九州
九州

2023/12/13 09:00
2023/12/13 09:00

2023/12/15 17:00
2023/12/13 17:00

連続
単日

0924749九州

2023/12/14 08:30

2023/12/14 17:30

単日

220kV 東大分線 1L
220kV 上椎葉新日向線（柳原）1L(2023/12 運開)（上椎葉 ps〜＃１１
９）
220kV 北佐賀木佐木線 1L
220kV 東大分線 1L
220kV 大平人吉線 1L (2022/12 運
開)09267930927236

九州
九州

2023/12/14 09:00
2023/12/14 09:00

2023/12/14 17:00
2023/12/15 17:00

単日
毎日

作業箇所(作業設備)

停電区間（停電設備）
大隅 ss ２２０ｋＶ１号母線/大隅 ss ２０Ｔ−１０(２０Ｔ−
１０)[加圧停止]/大隅 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＢＰ盤/大隅 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＢＵ盤
220kV 東大分線 1L
220kV 上椎葉新日向線（柳原）1L (2023/12 運開)（上椎葉 ps〜＃１１９）

作業内容
大隅 ss ２０Ｔ−１０ ２２０ｋＶガスしゃ断器外部点検（日立，OFPTB，
2000A）を行う。

220kV 北佐賀木佐木線 1L
220kV 東大分線 1L
220kV 大平人吉線 1L (2022/12 運開)

木佐木線トーショナルダンパ修繕工事（木佐木線１号線）
東大分線渦流探傷試験業務の委託(1L)
大平人吉線
・3 ジャンパ接続
木佐木 ss20-63LPDFT 支持金具他不具合修繕

霧島 ss

木佐木 ss 220kV 北佐賀木佐木線 2L/木佐木 ss ２
０−６０ [加圧停止]
霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss ２０−３０/霧島 ss ２２０ｋＶ ＃Ａ母線（分岐１Ｌ側）
霧島 ss 220kV 高野線 1L [受電停止]/霧島 ss ２０−３０/霧島 ss ２２０ｋＶ ＃Ａ母線（分岐１Ｌ側）

霧島 ss20-110CB ほか取替工事のうち社内検査

500kV 佐賀幹線 2L
220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)管内送電線架線金具修繕工事（佐賀地区）（佐賀幹線２号線）【西佐世保武雄線２号線】西佐世保武雄線
・47 ほか鉄塔部材取替修繕工事
佐賀幹線架空地線修繕工事
区間 ・０−１〜
・２（０．５ｋｍ）
２L IＡＣＳＲ１２０×１条
鉄塔防錆塗装を行う。
作業鉄塔：
・1
佐賀幹線架空地線修繕工事
区間 ・０−１〜
・２（０．５ｋｍ）
２L IＡＣＳＲ１２０×１条
鉄塔防錆塗装を行う。
作業鉄塔：
・1
佐賀幹線架空地線修繕工事
区間 ・０−１〜
・２（０．５ｋｍ）
２L IＡＣＳＲ１２０×１条
鉄塔防錆塗装を行う。
作業鉄塔：
・1
佐賀幹線架空地線修繕工事

木佐木 ss0927312九州

2023/12/14 09:00

2023/12/15 17:00

毎日

霧島 ss

0926426

九州

2023/12/19 08:00

2023/12/22 18:00

毎日

0926745九州

2023/12/19 08:00

2023/12/21 18:00

連続

500kV 佐賀幹線 2L
220kV 西佐世保武雄線 2L(2023/04 運開)

0924289九州

2023/12/19 09:00

2023/12/22 17:00

連続

500kV 佐賀幹線 2L (2021/04 運
開)0924569

九州

2023/12/19 09:00

2023/12/21 17:00

連続

220kV 熊本南熊本線 1L

0924808九州

2023/12/19 09:00

2023/12/22 17:00

連続

500kV 佐賀幹線 2L (2021/04 運
開)0925088九州

2023/12/19 09:00

2023/12/21 17:00

連続

220kV 熊本南熊本線 1L

0925958九州

2023/12/19 09:00

2023/12/22 17:00

連続

500kV 佐賀幹線 2L (2021/04 運
開)0926238

九州

2023/12/19 09:00

2023/12/21 17:00

連続

220kV 熊本南熊本線 1L

連続

500kV 佐賀幹線 2L (2021/04 運
開)0926427九州

2023/12/19 09:00

2023/12/22 17:00

0926541九州

2023/12/19 09:00

2023/12/26 17:00

連続

0926740

九州

2023/12/19 09:00

2023/12/22 17:00

毎日

09267410926742九州
九州

2023/12/19 09:00
2023/12/19 09:00

2023/12/21 17:00
2023/12/21 17:00

毎日
毎日

西九州 ss220kV 西佐世保武雄線 2L(2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 2L(2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 2L(2023/04 運開)

0926806

九州

2023/12/19 09:00

2023/12/21 16:00

連続

武雄 ss

0924113九州

2023/12/20 14:00

2023/12/20 17:00

単日

0927583九州

2023/12/21 08:30

2023/12/21 17:30

単日

220kV 西谷門司線 1L
220kV 大平人吉線 2L (2022/12 運
開)0927210九州

2023/12/25 08:30

2023/12/25 17:30

単日

220kV 熊本三池線 2L

500kV 佐賀幹線 2L (2021/04 運開)/500kV 玄海幹線２Ｌ南線（西九州 ss〜脊振 ss）
220kV 熊本南熊本線 1L
500kV 佐賀幹線 2L (2021/04 運開)/500kV 玄海幹線２Ｌ南線（西九州 ss〜脊振 ss）
220kV 熊本南熊本線 1L
500kV 佐賀幹線 2L (2021/04 運開)/500kV 玄海幹線２Ｌ南線（西九州 ss〜脊振 ss）
220kV 熊本南熊本線 1L
500kV 佐賀幹線 2L (2021/04 運開)/500kV 玄海幹線２Ｌ南線（西九州 ss〜脊振 ss）
500kV 佐賀幹線 2L/西九州 ss ５０−２０[加圧停止]/
西九州 ss 500kV 佐賀幹線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/西九州 ss 500kV 佐賀幹線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）
220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)/武雄 ss
２０−２０[加圧停止]/武雄 ss 220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開) ＰＣＭ（Ａ）/武雄 ss 220kV 西
佐世保武雄線 2L (2023/04 運開) ＰＣＭ（Ｂ）/武雄
ss 電気所サーバ （西佐世保武雄線２ＬＰＴプラグ）
220kV 西谷門司線 1L
220kV 大平人吉線 2L (2022/12 運開)
220kV 熊本三池線 2L

東大分線
・7〜8 の渦流探傷試験を行う。
渦流探傷試験：
・19〜20 間

申請区分
新規
新規
新規

霧島 ss20-110CB ほか取替工事のうち社内検査

変更
変更
新規
変更
新規
変更
変更
変更
新規
新規
新規
新規
新規
新規
変更

５００ｋＶ監視制御装置取替（電気所サーバ化）を行う
変更
管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事（武雄地区）西佐世保武雄線 2号線
管内送電線ダンパ修繕工事（武雄地区）西佐世保武雄線 2 号線
管内送電線架線金具修繕工事（武雄地区）西佐世保武雄線 2 号線の架線金具修繕
武雄 ss20-23LPD 取替

変更
変更
変更

変更

西谷 ss〜
・12、
・16〜
・46 15.4km 電線張替作業
大平人吉線
・3 ジャンパ接続
熊本三池線
・139 上相 若側（外側）・損傷箇所の電線修繕（パッチロッド巻き）

199

発電制約

変更
新規
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0921260

エリア
九州

作業開始日時2024/01/10 09:00

作業終了日時2024/01/11 17:00

停止区分
毎日

0924393九州

2024/01/10 09:00

2024/01/10 17:00

単日

中央 ss

0924912九州

2024/01/10 09:00

2024/01/10 17:00

単日

中央 ss

0926062九州

2024/01/10 09:00

2024/01/10 17:00

単日

中央 ss

0926531九州

2024/01/10 09:00

2024/01/10 17:00

単日

中央 ss

0927214九州

2024/01/10 09:00

2024/01/12 17:00

毎日

220kV 木佐木三池線 1L

0920911九州

2024/01/11 09:00

2024/01/12 17:00

連続

500kV 玄海幹線２Ｌ南線

0921012九州

2024/01/11 09:00

2024/01/12 17:00

連続

西九州 ss0924398九州

2024/01/11 09:00

2024/01/18 17:00

連続

西九州 ss0924917九州

2024/01/11 09:00

2024/01/18 17:00

連続

西九州 ss0926067九州

2024/01/11 09:00

2024/01/18 17:00

連続

西九州 ss0926536九州

2024/01/11 09:00

2024/01/18 17:00

連続

西九州 ss

0920735

九州

2024/01/16 07:10

2024/01/17 18:50

連続

柏田 ss

0924138

九州

2024/01/16 08:30

2024/01/18 17:30

毎日

220kV 都城線 1L

0927197九州

2024/01/16 08:30

2024/01/16 17:30

単日

中九州 ss0927219九州

2024/01/16 08:30

2024/01/16 17:30

単日

220kV 新日向分岐線（西ノ内）1L(2023/02 運開)

0927238

九州

2024/01/17 07:00

2024/01/26 19:00

連続作業箇所(作業設備)
220kV 木佐木三池線 1L

川内 ss

0920733九州

2024/01/17 08:30

2024/01/18 17:30

毎日

220kV 都城線 1L

0927196九州

2024/01/17 08:30

2024/01/17 17:30

単日

中九州 ss

停電区間（停電設備）
220kV 木佐木三池線 1L
中央 ss ５００ｋＶ３号 主要変圧器/中央 ss ６−１３０(＃３ＭＴｒ３次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１３０(＃３
ＭＴｒ１次) [加圧停止]/中央 ss ５００ｋＶ３号 主要変
圧器 主変保護盤/中央 ss ２０−１３０ [加圧停止]
中央 ss ５００ｋＶ３号 主要変圧器/中央 ss ６−１３０(＃３ＭＴｒ３次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１３０(＃３
ＭＴｒ１次) [加圧停止]/中央 ss ５００ｋＶ３号 主要変
圧器 主変保護盤/中央 ss ２０−１３０ [加圧停止]
中央 ss ５００ｋＶ３号 主要変圧器/中央 ss ６−１３０(＃３ＭＴｒ３次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１３０(＃３
ＭＴｒ１次) [加圧停止]/中央 ss ５００ｋＶ３号 主要変
圧器 主変保護盤/中央 ss ２０−１３０ [加圧停止]
中央 ss ５００ｋＶ３号 主要変圧器/中央 ss ６−１３０(＃３ＭＴｒ３次) [加圧停止]/中央 ss ５０−１３０(＃３
ＭＴｒ１次) [加圧停止]/中央 ss ５００ｋＶ３号 主要変
圧器 主変保護盤/中央 ss ２０−１３０ [加圧停止]
220kV 木佐木三池線 1L
500kV 玄海幹線２Ｌ南線

500kV 玄海幹線２Ｌ南線/西九州 ss ５０−４０[加圧停止]/西九州 ss 500kV 玄海幹線 2L 南線（A+DZ）[ロック]/西九州 ss 500kV 玄海幹線 2L 南線（B+DZ）[ロック]
500kV 玄海幹線２Ｌ南線/西九州 ss ５０−４０[加圧停止]/西九州 ss 500kV 玄海幹線２Ｌ南線 ＤＺ盤/
西九州 ss 500kV 玄海幹線２Ｌ南線 ＰＣＭ（Ａ）/西九州 ss 500kV 玄海幹線２Ｌ南線 ＰＣＭ（Ｂ）
500kV 玄海幹線２Ｌ南線/西九州 ss ５０−４０[加圧停止]/西九州 ss 500kV 玄海幹線２Ｌ南線 ＤＺ盤/
西九州 ss 500kV 玄海幹線２Ｌ南線 ＰＣＭ（Ａ）/西九州 ss 500kV 玄海幹線２Ｌ南線 ＰＣＭ（Ｂ）
500kV 玄海幹線２Ｌ南線/西九州 ss ５０−４０[加圧停止]/西九州 ss 500kV 玄海幹線２Ｌ南線 ＤＺ盤/
西九州 ss 500kV 玄海幹線２Ｌ南線 ＰＣＭ（Ａ）/西九州 ss 500kV 玄海幹線２Ｌ南線 ＰＣＭ（Ｂ）
500kV 玄海幹線２Ｌ南線/西九州 ss ５０−４０[加圧停止]/西九州 ss 500kV 玄海幹線２Ｌ南線 ＤＺ盤/
西九州 ss 500kV 玄海幹線２Ｌ南線 ＰＣＭ（Ａ）/西九州 ss 500kV 玄海幹線２Ｌ南線 ＰＣＭ（Ｂ）
柏田 ss ２２０ｋＶ１号母線/柏田 ss ２０Ｔ−１０(２２０Ｋ
Ｖ１号母線連絡) [加圧停止]
220kV 都城線 1L
220kV 中九州南熊本線 1L/中九州 ss 220kV 中九州南熊本線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/中九州 ss ２０−７０[加圧停止]/中九州 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＢＰ[ロック]/中九州 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]220kV 新日向分岐線（西ノ内）1L (2023/02 運開)
川内 ss 220kV 川薩南九州線 2L/川内 ss ２０−８０[加圧停止]
220kV 都城線 1L
500kV 中九州幹線 2L/中九州 ss 500kV 中九州幹線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/中九州 ss ５０−８０[加圧停止]/中九州 ss ５００ｋＶ[１−２] ４３ＢＰ（Ａ）[ロック]/
中九州 ss ５００ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ（Ａ）[ロック]
200

作業内容
鳥栖三池線鉄塔防錆塗装工事（2023 年度）
中央 ss #3MTr（白相） 本体-LRA 接続箱ﾌﾞｯﾌﾎﾙﾂ Ry(96-2Q）絶縁不良修繕

中央 ss #3MTr（白相） 本体-LRA 接続箱ﾌﾞｯﾌﾎﾙﾂ Ry(96-2Q）絶縁不良修繕

中央 ss #3MTr（白相） 本体-LRA 接続箱ﾌﾞｯﾌﾎﾙﾂ Ry(96-2Q）絶縁不良修繕

中央 ss #3MTr（白相） 本体-LRA 接続箱ﾌﾞｯﾌﾎﾙﾂ Ry(96-2Q）絶縁不良修繕

鳥栖三池線スペーサほか修繕工事（2023 年度：木佐木三池線）
架線金具修繕
1L：
・0.1、18、19、44、45
2L 北線：
・18、31、44
2L 南線：
・54、94西九州 ss ５０−４０ ５５０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検を行う。

発電制約

申請区分
変更
新規

新規

新規

変更
新規
変更

変更
５００ｋＶ監視制御装置取替（電気所サーバ化）を行う
新規
５００ｋＶ監視制御装置取替（電気所サーバ化）を行う
新規
５００ｋＶ監視制御装置取替（電気所サーバ化）を行う
新規
５００ｋＶ監視制御装置取替（電気所サーバ化）を行う
変更
柏田 ss ２０Ｔ−１０ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検を行う。
都城線 
・13〜
2022 年 10 月 24 日に発生した８Ｒ接点不良分の修繕

更新
変更
新規

渦流探傷試験：
・23〜24 間

新規

防錆塗装を実施する
新規※2020 年度支出抑制
220kV 都城線ボルトナット修繕工事
2022 年 10 月 26 日に発生した８Ｒ接点不良分の修繕

更新
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
092126209272150921185

エリア
九州
九州
九州

作業開始日時2024/01/17 09:00
2024/01/17 09:00
2024/01/17 09:30

作業終了日時2024/01/18 17:00
2024/01/19 17:00
2024/01/17 16:30

停止区分
毎日
毎日
単日

作業箇所(作業設備)
220kV 木佐木三池線 2L
220kV 木佐木三池線 2L
220kV 鳥栖木佐木線 1L[予防停止]

0922692九州

2024/01/19 15:40

2024/01/19 17:50

単日

柏田 ss

0927195

九州

2024/01/22 07:30

2024/01/22 18:30

単日

熊本 ss

0924227九州

2024/01/22 08:00

2024/01/23 18:00

連続

唐津 ss

0927271九州

2024/01/22 08:00

2024/01/22 18:00

単日

熊本 ss

092031409272120927288九州
九州
九州

2024/01/22 08:10
2024/01/22 08:30
2024/01/22 09:00

2024/01/26 17:50
2024/01/22 17:30
2024/01/22 17:00

連続
単日
単日

北熊本 ss220kV 熊本三池線 2L
220kV 熊本三池線 2L

0921015九州

2024/01/23 08:00

2024/01/24 19:00

連続

西九州 ss0926425

九州

2024/01/23 08:00

2024/01/26 18:00

毎日

500kV 佐賀幹線 1L

0926539九州

2024/01/23 09:00

2024/01/30 17:00

連続

西九州 ss0927286九州

2024/01/23 09:00

2024/01/23 17:00

単日

220kV 熊本三池線 2L

0920738

九州

2024/01/24 07:00

2024/01/24 19:00

単日

都城 ss

0920739九州

2024/01/24 07:30

2024/01/24 18:30

単日

都城 ss

0920734九州

2024/01/24 08:30

2024/01/25 17:30

毎日

220kV 都城線 2L

0924144九州

2024/01/24 09:00

2024/01/24 17:00

単日

都城 ss

0920740九州

2024/01/25 08:00

2024/01/26 18:00

連続

高野 sws

0920741九州

2024/01/25 08:00

2024/01/25 18:00

単日

高野 sws0924146九州

2024/01/25 08:00

2024/01/25 18:00

単日

高野 sws

0920328九州

2024/01/29 08:10

2024/02/01 17:50

連続

北熊本 ss0924595

九州

2024/01/30 09:00

2024/02/02 17:00

毎日

220kV 武雄線 1L (2022/12 運開)

0925114九州

2024/01/30 09:00

2024/02/02 17:00

毎日

220kV 武雄線 1L (2022/12 運開)

0926264九州

2024/01/30 09:00

2024/02/02 17:00

毎日

220kV 武雄線 1L (2022/12 運開)

0926733九州

2024/01/30 09:00

2024/02/02 17:00

毎日

220kV 武雄線 1L (2022/12 運開)

0920315九州

2024/02/05 08:10

2024/02/08 17:50

連続

北熊本 ss

停電区間（停電設備）
220kV 木佐木三池線 2L
220kV 木佐木三池線 2L
220kV 鳥栖木佐木線 1L[予防停止]
柏田 ss 220kV 柏田線 2L/柏田 ss ２２０ｋＶ２号母線/柏田 ss 加圧経路（柏田線２Ｌ〜２２０ｋＶ＃２母線）
220kV 熊本三池線 2L/熊本 ss ２０−４０[加圧停止]

作業内容
鳥栖三池線鉄塔防錆塗装工事（2023 年度）
鳥栖三池線スペーサほか修繕工事（2023 年度：木佐木三池線）
管内営巣除去業務の委託（220kV 久留米分岐線 1L）(2023 年度）
柏田ｓｓ２号主変加圧時のインラッシュ電圧低下抑制対策を行う。

発電制約

申請区分
変更
新規
変更
更新

LSE 磁気近接 SW（入側、切側）の交換
新規

唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L (2023/11 運開)/唐津 ss ２２０ｋＶ１号母線/唐津 ss ２０−６０ [加圧停止]/唐津 ss ２２０ｋＶ１号 主要変圧器
220kV 熊本三池線 2L/熊本 ss ２０−４０[加圧停止]

納期：4 か月
唐津ｓｓ６６ｋＶＧＩＳ取替工事のうちオシロ取替を実施する。
新規
LSE 磁気近接 SW（入側、切側）の交換
変更

北熊本 ss ２２０ｋＶ１号母線
220kV 熊本三池線 2L
220kV 熊本三池線 2L
500kV 佐賀幹線 1L/西九州 ss ５０−１０[加圧停止]/
西九州 ss 500kV 佐賀幹線 1L（A+DZ） [ロック]/西九州 ss 500kV 佐賀幹線 1L（B+DZ） [ロック]500kV 佐賀幹線 1L
500kV 佐賀幹線 1L/西九州 ss ５０−１０[加圧停止]/
西九州 ss 500kV 佐賀幹線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/西九州 ss 500kV 佐賀幹線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）
220kV 熊本三池線 2L
都城 ss 220kV 都城線 2L/都城 ss ２０−６０[加圧停止]
都城 ss 220kV 都城線 2L [受電停止]/都城 ss
220kV 都城線 2L ＤＺ盤/都城 ss 220kV 都城線 2L
ＰＣＭ盤/都城 ss ２０−６０[加圧停止]/都城 ss ２２０
ｋＶ[１−２] ４３ＢＰ[ロック]/都城 ss ２２０ｋＶ[１−２]
４３ＬＢ[ロック]
220kV 都城線 2L
都城 ss 220kV 都城線 2L [受電停止]/都城 ss ２０−６０ [加圧停止]
高野 sws 220kV 都城線 2L/高野 sws ２０−６０[加圧停止]高野 sws 220kV 都城線 2L/高野 sws 220kV 都城線 1L ４３ＲＣ[ロック]/高野 sws ２０−６０[加圧停止]
高野 sws 220kV 都城線 2L [予防停止]
北熊本 ss ２２０ｋＶ２号母線
220kV 武雄線 1L (2022/12 運開)

220kV 武雄線 1L (2022/12 運開)

220kV 武雄線 1L (2022/12 運開)

220kV 武雄線 1L (2022/12 運開)

北熊本 ss ２２０ｋＶ１号母線

201

納期：4 か月
２０−４０ＧＣＢ取替
ジャンパ開放北熊本 ss20-30、40 取替に伴うジャンパ開放【北熊本分岐線
・28:2L】
西九州 ss ５０−１０ ５５０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検を行う。

更新
新規
変更
変更

管内送電線架線金具修繕工事（佐賀地区）（佐賀幹線１号線）
５００ｋＶ監視制御装置取替（電気所サーバ化）を行う

変更
変更

熊本三池線
・139 電線修繕
都城 ss ２０−６３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付 外部点検を行う。
都城 ss ２０−６０ ２２０ＫＶガスしゃ断器 外部点検を行う。

変更
変更

変更

220kV 都城線ボルトナット修繕工事
業務依頼･連絡 変保 2022-06 に基づき、都城 ss 20-60 東芝製
220kVＧＣＢ開閉表示器不具合の防止対策を行う。
高野 sws ２０−６０ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検(6 年点検)を行う
高野 sws ２２０ｋＶ都城線２Ｌ（Ｐ２１６〜Ｐ２１７） 屋外鉄構 外部点検を行う。
高野 sws 都城線１Ｌ、都城線２Ｌ（Ｐ２１５〜Ｐ２１７） 架空地線関係 外
部点検（２Ｌ側）を行う。
２０−４０ＧＣＢ取替
管内送電線架線金具修繕工事（武雄地区）西九州武雄線 1 号線
・１、・３のＶ吊がいし装置（１２連取替）（・３は西九州北佐賀線 1 号線と併架線路のため）
管内送電線架線金具修繕工事（武雄地区）西九州武雄線 1 号線
・１、・３のＶ吊がいし装置（１２連取替）（・３は西九州北佐賀線 1 号線と併架線路のため）
管内送電線架線金具修繕工事（武雄地区）西九州武雄線 1 号線
・１、・３のＶ吊がいし装置（１２連取替）（・３は西九州北佐賀線 1 号線と併架線路のため）
管内送電線架線金具修繕工事（武雄地区）西九州武雄線 1 号線
・１、・３のＶ吊がいし装置（１２連取替）（・３は西九州北佐賀線 1 号線と併架線路のため）
２０−４０ＧＣＢ取替

更新
変更
変更
変更
変更
更新
新規

新規

新規

変更
更新

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0927223

九州

2024/02/05 09:30

2024/02/05 17:30

単日

木佐木 ss0924666

九州

2024/02/06 09:00

2024/02/08 17:00

連続

武雄 ss

0925185九州

2024/02/06 09:00

2024/02/08 17:00

連続

武雄 ss

0926335

九州

2024/02/06 09:00

2024/02/08 17:00

連続

武雄 ss

0924740九州

2024/02/12 08:00

2024/02/16 18:00

毎日

苓北 ss

停電区間（停電設備）
木佐木 ss 220kV 鳥栖木佐木線 2L/木佐木 ss ２０−４０[加圧停止]
木佐木 ss 220kV 鳥栖木佐木線 2L/木佐木 ss ２０−４０[加圧停止]
木佐木 ss 220kV 鳥栖木佐木線 2L/木佐木 ss ２０−４０[加圧停止]
木佐木 ss 220kV 鳥栖木佐木線 2L/木佐木 ss ２０−４０[加圧停止]
220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)/武雄 ss
２０−１０[加圧停止]/武雄 ss 西佐世保武雄線 1LA 系
43JK [ロック]/武雄 ss 西佐世保武雄線 1LB 系
43JK [ロック]220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)/武雄 ss
２０−１０[加圧停止]/武雄 ss 西佐世保武雄線 1LA 系
43JK [ロック]/武雄 ss 西佐世保武雄線 1LB 系
43JK [ロック]220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)/武雄 ss
２０−１０[加圧停止]/武雄 ss 西佐世保武雄線 1LA 系
43JK [ロック]/武雄 ss 西佐世保武雄線 1LB 系
43JK [ロック]苓北 ss ５０−１３０ [加圧停止]/苓北 ss １号連絡用
変圧器/苓北 ss ６−１３０ [加圧停止]

0924654

九州

2024/02/05 10:00

2024/02/05 17:00

単日

木佐木 ss0925259九州

2024/02/12 08:00

2024/02/16 18:00

毎日

苓北 ss

苓北 ss ５０−１３０ [加圧停止]/苓北 ss １号連絡用
変圧器/苓北 ss ６−１３０ [加圧停止]

0920316九州

2024/02/13 08:10

2024/02/15 17:50

連続

北熊本 ss0924741九州

2024/02/14 08:00

2024/02/14 18:00

単日

苓北 ss

092517309263230925260

九州
九州

九州

2024/02/05 10:00
2024/02/05 10:00

2024/02/14 08:00

2024/02/05 17:00
2024/02/05 17:00

2024/02/14 18:00

単日
単日

単日

作業箇所(作業設備)

木佐木 ss
木佐木 ss苓北 ss0927580

九州

2024/02/14 08:00

2024/02/14 18:00

単日

苓北 ss

0921188
0921189九州
九州

2024/02/16 09:30
2024/02/16 09:30

2024/02/16 16:30
2024/02/16 16:30

単日
単日

220kV 鳥栖木佐木線 2L
220kV 鳥栖木佐木線 2L[予防停止]

0926792九州

2024/02/16 10:00

2024/02/16 17:00

単日

木佐木 ss0927299九州

2024/02/16 10:00

2024/02/16 17:00

単日

木佐木 ss0924734九州

2024/02/19 08:00

2024/02/22 18:00

毎日

西佐世保 ss

0925253九州

2024/02/19 08:00

2024/02/22 18:00

毎日

西佐世保 ss

北熊本 ss ２２０ｋＶ１号母線
苓北 ss ５０−１３０ [加圧停止]/苓北 ss １号連絡用
変圧器/苓北 ss ６−１３０ [加圧停止]苓北 ss ５０−１３０ [加圧停止]/苓北 ss １号連絡用
変圧器/苓北 ss ６−１３０ [加圧停止]苓北 ss ５０−１３０[加圧停止]/苓北 ss １号連絡用
変圧器/苓北 ss ６−１３０ [加圧停止]

220kV 鳥栖木佐木線 2L
220kV 鳥栖木佐木線 2L[予防停止]
木佐木 ss 220kV 鳥栖木佐木線 2L/木佐木 ss ２０−４０[加圧停止]
木佐木 ss 220kV 鳥栖木佐木線 2L/木佐木 ss ２０−４０[加圧停止]
220kV 西佐世保武雄線 1L (2022/12 運開)/西佐世
保 ss ２０−１０[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 2L/相浦 ss ６−１４０[加圧停止]/西佐世保 ss ２２０ｋＶ１号
母線/西佐世保 ss ２２０ｋＶ２号母線/西佐世保 ss ２
２０ｋＶ１号所内１次変圧器/西佐世保 ss ２２０ｋＶ２号主要変圧器220kV 西佐世保武雄線 1L (2022/12 運開)/西佐世
保 ss ２０−１０[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 2L/相浦 ss ６−１４０[加圧停止]/西佐世保 ss ２２０ｋＶ１号
母線/西佐世保 ss ２２０ｋＶ２号母線/西佐世保 ss ２
２０ｋＶ１号所内１次変圧器/西佐世保 ss ２２０ｋＶ２号主要変圧器202

作業内容
操作箱内のﾋｰﾀｰ常時「入｣運用への見直しに伴い、常時「入」回路構成を行う。
木佐木 ss20-43LPDFT 支持金具不具合修繕
木佐木 ss20-43LPDFT 支持金具不具合修繕
木佐木 ss20-43LPDFT 支持金具不具合修繕
2020.11.20 武雄ｓｓ２０−１３ＬＳ外部点検で、青相ブレードの銀メッキ
銅地肌露出度及び主回路接触抵抗値が管理値を逸脱していたため修繕を行う。
2020.11.20 武雄ｓｓ２０−１３ＬＳ外部点検で、青相ブレードの銀メッキ
銅地肌露出度及び主回路接触抵抗値が管理値を逸脱していたため修繕を行う。
2020.11.20 武雄ｓｓ２０−１３ＬＳ外部点検で、青相ブレードの銀メッキ
銅地肌露出度及び主回路接触抵抗値が管理値を逸脱していたため修繕を行う。
ｏ１号連変冷却器発錆修繕の実施
・冷却器寸法確認
・冷却器発錆修繕（懸案
・22H00261）
ｏ１号連変冷却器発錆修繕の実施
・冷却器寸法確認
・冷却器発錆修繕（懸案
・22H00261）
２０−４０ＧＣＢ取替
ｏ１号連変切換室油面計修繕の実施（懸案・22H00259）
ｏ１号連変切換室油面計修繕の実施（懸案・22H00259）
ｏ50-130GIS 現制盤油ポンプ動作カウンタ（A 系赤相、B 系青相）修繕を実施
・油ポンプ動作カウンタ（A 系赤相、B 系青相）修繕を実施する(懸案No.22H04229)
220kV 鳥栖三池線鉄塔防錆塗装工事(鳥栖三池線 2L)（2023 年度）
管内営巣除去業務の委託（220kV 久留米分岐線 2L）(2023 年度）
木佐木 ss20-43LPDFT 支持金具不具合修繕
操作箱内のﾋｰﾀｰ常時「入｣運用への見直しに伴い、常時「入」回路構成を行う。
２２０ｋＶ引出工事（宇久島メガソーラー線１、２Ｌ）

発電制約

申請区分
新規
新規
新規
新規

新規

新規

新規

新規

新規
更新
新規
変更

新規
変更
変更
変更
変更

新規

２２０ｋＶ引出工事（宇久島メガソーラー線１、２Ｌ）
新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

0926403九州

2024/02/19 08:00

2024/02/22 18:00

毎日

西佐世保 ss

0924754

九州

2024/02/19 08:30

2024/02/19 12:30

単日

人吉 ss

0925273九州

2024/02/19 08:30

2024/02/19 12:30

単日

人吉 ss

0921188九州

2024/02/19 09:30

2024/02/20 16:30

毎日

220kV 鳥栖木佐木線 2L

0924755

九州

2024/02/19 12:30

2024/02/19 17:30

単日

人吉 ss

092527409247370925256

九州

九州

九州

2024/02/19 12:30

2024/02/26 08:00

2024/02/26 08:00

2024/02/19 17:30

2024/02/29 18:00

2024/02/29 18:00

単日

毎日

毎日

人吉 ss

西佐世保 ss

西佐世保 ss

0926406九州

2024/02/26 08:00

2024/02/29 18:00

毎日

西佐世保 ss

0920309九州

2024/02/27 07:30

2024/02/27 18:30

単日

南熊本 ss

0920310九州

2024/02/27 07:30

2024/02/27 20:30

単日

南熊本 ss0924598
092511709262670924751

09252700920743

九州
九州
九州
九州

九州
九州

2024/02/27 09:00
2024/02/27 09:00
2024/02/27 09:00
2024/02/28 07:30

2024/02/28 07:30
2024/02/28 08:00

2024/02/29 17:00
2024/02/29 17:00
2024/02/29 17:00
2024/02/28 19:30

2024/02/28 19:30
2024/02/29 18:00

毎日
毎日
毎日
単日

単日
連続

220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)
南熊本 ss

南熊本 ss
一ツ瀬 ss0924147九州

2024/02/28 08:00

2024/02/29 18:00

連続

一ツ瀬 ss

0920317九州

2024/02/28 08:10

2024/02/29 17:50

連続0920589九州

2024/02/28 09:00

2024/02/29 17:00

毎日

北熊本 ss220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運
開)0920742九州

2024/02/28 09:00

2024/02/28 18:00

単日

一ツ瀬 ss

停電区間（停電設備）
220kV 西佐世保武雄線 1L (2022/12 運開)/西佐世
保 ss ２０−１０[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 2L/相浦 ss ６−１４０[加圧停止]/西佐世保 ss ２２０ｋＶ１号
母線/西佐世保 ss ２２０ｋＶ２号母線/西佐世保 ss ２
２０ｋＶ１号所内１次変圧器/西佐世保 ss ２２０ｋＶ２号主要変圧器人吉 ss 220kV 大平人吉線 1L (2022/12 運開) [受電停止]/人吉 ss ２０−３０ [加圧停止]
人吉 ss 220kV 大平人吉線 1L (2022/12 運開) [受電停止]/人吉 ss ２０−３０ [加圧停止]
220kV 鳥栖木佐木線 2L
人吉 ss 220kV 大平人吉線 2L (2022/12 運開) [受電停止]/人吉 ss ２０−４０ [加圧停止]
人吉 ss 220kV 大平人吉線 2L (2022/12 運開) [受電停止]/人吉 ss ２０−４０ [加圧停止]
220kV 西佐世保武雄線 2L (2022/12 運開)/西佐世
保 ss ２０−２０[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 1L/相浦 ss ６−１３０[加圧停止]/西佐世保 ss ２２０ｋＶ２号
母線/西佐世保 ss ２２０ｋＶ３号母線/西佐世保 ss ２
２０ｋＶ１号主要変圧器
220kV 西佐世保武雄線 2L (2022/12 運開)/西佐世
保 ss ２０−２０[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 1L/相浦 ss ６−１３０[加圧停止]/西佐世保 ss ２２０ｋＶ２号
母線/西佐世保 ss ２２０ｋＶ３号母線/西佐世保 ss ２
２０ｋＶ１号主要変圧器
220kV 西佐世保武雄線 2L (2022/12 運開)/西佐世
保 ss ２０−２０[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 1L/相浦 ss ６−１３０[加圧停止]/西佐世保 ss ２２０ｋＶ２号
母線/西佐世保 ss ２２０ｋＶ３号母線/西佐世保 ss ２
２０ｋＶ１号主要変圧器
南熊本 ss 220kV 南熊本緑川線 1L/南熊本 ss ２０−１０ [加圧停止]
南熊本 ss 220kV 南熊本緑川線 1L/南熊本 ss ２０−１０ [加圧停止]

作業内容
２２０ｋＶ引出工事（宇久島メガソーラー線１、２Ｌ）

発電制約

申請区分

新規

人吉ＳＳ ２２０ｋＶ２号主変保護盤ほか取替工事を実施する。
人吉ＳＳ ２２０ｋＶ２号主変保護盤ほか取替工事を実施する。
220kV 鳥栖三池線鉄塔防錆塗装工事(鳥栖三池線 2L)（2023 年度）
人吉ＳＳ ２２０ｋＶ２号主変保護盤ほか取替工事を実施する。
人吉ＳＳ ２２０ｋＶ２号主変保護盤ほか取替工事を実施する。

新規
変更
変更
新規
変更

２２０ｋＶ引出工事（宇久島メガソーラー線１、２Ｌ）
新規

２２０ｋＶ引出工事（宇久島メガソーラー線１、２Ｌ）
新規

２２０ｋＶ引出工事（宇久島メガソーラー線１、２Ｌ）
新規

南熊本 ss ２０−１３ＬＰＤ コンデンサー形計器用変成器簡易点検を行う。
南熊本 ss ２０−１３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検を行
う。

更新

更新

220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)
南熊本 ss 220kV 南熊本緑川線 1L [受電停止]/南熊本 ss ２０−１０ [加圧停止]
南熊本 ss 220kV 南熊本緑川線 1L [受電停止]/南熊本 ss ２０−１０ [加圧停止]
一ツ瀬 ss 220kV 柏田線 2L/一ツ瀬 ss ２０−６０[加圧停止]
一ツ瀬 ss 220kV 柏田線 2L/一ツ瀬 ss ２０−６０[加圧停止]北熊本 ss ２２０ｋＶ１号母線
220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運開)
一ツ瀬 ss 220kV 柏田線 2L/一ツ瀬 ss 220kV 柏田
線 1L ４３ＲＣ[ロック]/一ツ瀬 ss ２０−６０[加圧停止]
203

本体：THB3 型(ヒンジ部分解有り)
操作箱：電動型
管内送電線架線金具修繕工事（武雄地区）西佐世保武雄線 1 号線の架線金具修繕
管内送電線架線金具修繕工事（武雄地区）西佐世保武雄線 1 号線の架線金具修繕
管内送電線架線金具修繕工事（武雄地区）西佐世保武雄線 1 号線の架線金具修繕
南熊本 ss ２０−１２ ２２０ｋＶパンタグラフ型（ＰＬＳ）外部点検を行う。

新規
新規
新規
新規

操作箱：電動型 電磁弁パッキン取替無し
南熊本 ss ２０−１２ ２２０ｋＶパンタグラフ型（ＰＬＳ）外部点検を行う。
変更
操作箱：電動型 電磁弁パッキン取替無し
一ツ瀬 ss ２０−６０ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検を行う
一ツ瀬 ss ２０−６０ＧＩＳユニット磁器碍管の超音波探傷測定を実施する
２０−４０ＧＣＢ取替
220kV 苅田分岐線
・34、36（２Ｌ）長幹支持がいし補修を行う。
一ツ瀬 ss ２２０ｋＶ一ツ瀬柏田線２Ｌ（Ｐ３〜Ｐ４） 屋外鉄構 外部点検
を行う。

変更
変更
更新
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

0924550

九州

2024/03/01 09:00

2024/03/04 17:00

毎日

220kV 大分北線 2L[予防停止]

0925069九州

2024/03/01 09:00

2024/03/04 17:00

毎日

220kV 大分北線 2L[予防停止]

0926219九州

2024/03/01 09:00

2024/03/04 17:00

毎日

220kV 大分北線 2L[予防停止]

0926688九州

2024/03/01 09:00

2024/03/04 17:00

毎日

220kV 大分北線 2L[予防停止]

停電区間（停電設備）
220kV 大分北線 2L[予防停止]

220kV 大分北線 2L[予防停止]

220kV 大分北線 2L[予防停止]

0924114九州

2024/03/04 08:00

2024/04/22 14:00

連続

0920318

九州

2024/03/04 08:10

2024/03/04 17:50

単日

220kV 西谷門司線 1L (2023/12 運開)北熊本 ss0922146九州

2024/03/04 09:00

2024/03/08 17:00

連続

南熊本 ss0926707
09203290921203
0924538

九州
九州
九州
九州

2024/03/04 09:00
2024/03/05 08:10
2024/03/05 09:00
2024/03/05 09:00

2024/03/08 17:00
2024/03/05 17:50
2024/03/06 17:00
2024/03/08 17:00

連続
単日
毎日
毎日

220kV 熊本南熊本線 1L
北熊本 ss220kV 大分北線 1L
220kV 北佐賀木佐木線 1L

0924546九州

2024/03/05 09:00

2024/03/11 17:00

毎日

220kV 大分北線 1L[予防停止]

0924547九州

2024/03/05 09:00

2024/03/08 17:00

連続

220kV 大分北線 1L

0924604九州

2024/03/05 09:00

2024/03/07 17:00

毎日

0925057

九州

2024/03/05 09:00

2024/03/08 17:00

毎日

220kV 西佐世保武雄線 2L(2023/04 運開)
220kV 北佐賀木佐木線 1L

0925065九州

2024/03/05 09:00

2024/03/11 17:00

毎日

220kV 大分北線 1L[予防停止]

0925066

九州

2024/03/05 09:00

2024/03/08 17:00

連続

220kV 大分北線 1L

0925123

九州

2024/03/05 09:00

2024/03/07 17:00

毎日

0926207九州

2024/03/05 09:00

2024/03/08 17:00

毎日

220kV 西佐世保武雄線 2L(2023/04 運開)
220kV 北佐賀木佐木線 1L

0926215九州

2024/03/05 09:00

2024/03/11 17:00

毎日

220kV 大分北線 1L[予防停止]

0926216九州

2024/03/05 09:00

2024/03/08 17:00

連続

220kV 大分北線 1L

0926273九州

2024/03/05 09:00

2024/03/07 17:00

毎日

0926680

九州

2024/03/07 09:00

2024/03/07 17:00

単日

220kV 西佐世保武雄線 2L(2023/04 運開)
220kV 大分北線 1L

0926684九州

2024/03/07 09:00

2024/03/11 17:00

毎日

220kV 大分北線 1L[予防停止]

0926685九州

2024/03/07 09:00

2024/03/11 17:00

連続

220kV 大分北線 1L

0920319九州

2024/03/08 08:10

2024/03/08 17:50

単日

北熊本 ss0926681九州

2024/03/08 09:00

2024/03/08 17:00

単日

0926738

九州

2024/03/11 08:00

2024/03/12 18:00

毎日

220kV 大分北線 1L
220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)

220kV 大分北線 2L[予防停止]
220kV 西谷門司線 1L (2023/12 運開)
北熊本 ss ２２０ｋＶ１号母線
南熊本 ss 220kV 熊本南熊本線 1L/南熊本 ss ２０−５０ [加圧停止]
220kV 熊本南熊本線 1L
北熊本 ss ２２０ｋＶ２号母線
220kV 大分北線 1L
220kV 北佐賀木佐木線 1L
220kV 大分北線 1L[予防停止]

220kV 大分北線 1L

220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)
220kV 北佐賀木佐木線 1L
220kV 大分北線 1L[予防停止]

220kV 大分北線 1L

220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)
220kV 北佐賀木佐木線 1L
220kV 大分北線 1L[予防停止]

220kV 大分北線 1L

220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)
220kV 大分北線 1L
220kV 大分北線 1L[予防停止]
220kV 大分北線 1L
北熊本 ss ２２０ｋＶ１号母線/北熊本 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＢＰ盤/北熊本 ss 直接運転
220kV 大分北線 1L/220kV 速見分岐線 1L
220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)

204

作業内容
がいし取替 ３１基
篠原安心院線
・１、６〜１２、１７、
２２〜２６、３２〜４８がいし取替 ３１基
篠原安心院線
・１、６〜１２、１７、
２２〜２６、３２〜４８がいし取替 ３１基
篠原安心院線
・１、６〜１２、１７、
２２〜２６、３２〜４８
篠原安心院線がいし取替工事（２期工事）のうち大分幹線（北線）２Ｌ
予防停止
西谷 ss〜
・12、
・16〜
・46 15.4km 電線張替作業

発電制約

申請区分
新規

新規

新規
変更
変更

２０−４０ＧＣＢ取替
南熊本ＳＳ ２０−５３ＬＰＤ取替工事を実施する。

更新

鉄塔防錆塗装修繕工事【220kV 熊本南熊本線 1L】
２０−４０ＧＣＢ取替
220kV 大分北線鉄塔防錆修繕工事（1L）【2023 年度】
木佐木線鉄塔防錆塗装工事（2023 年度）
がいし取替 ３１基
篠原安心院線
・１、６〜１２、１７、
２２〜２６、３２〜４８
地線張替：ＯＰＧＷ１６０ １．２ｋｍ
大分幹線Ｎｏ８８〜Ｎｏ９２

変更
更新
変更
新規

管内送電線架線金具修繕工事（武雄地区）西佐世保武雄線 2 号線の架線金具修繕
木佐木線鉄塔防錆塗装工事（2023 年度）
がいし取替 ３１基
篠原安心院線
・１、６〜１２、１７、
２２〜２６、３２〜４８
地線張替：ＯＰＧＷ１６０ １．２ｋｍ
大分幹線Ｎｏ８８〜Ｎｏ９２管内送電線架線金具修繕工事（武雄地区）西佐世保武雄線 2 号線の架線金具修繕
木佐木線鉄塔防錆塗装工事（2023 年度）
がいし取替 ３１基
篠原安心院線
・１、６〜１２、１７、
２２〜２６、３２〜４８
地線張替：ＯＰＧＷ１６０ １．２ｋｍ
大分幹線Ｎｏ８８〜Ｎｏ９２管内送電線架線金具修繕工事（武雄地区）西佐世保武雄線 2 号線の架線金具修繕
220kV 大分幹線架線金具補修（１Ｌ）【直営技術作業】
篠原安心院線がいし取替工事（２期工事）のうち大分幹線（北線）１Ｌ
予防停止
大分幹線ＯＰＧＷ張替工事（城島地区）
２０−４０ＧＣＢ取替
220kV 速見分岐線架線金具補修ほか（１Ｌ）【直営技術作業】【西佐世保武雄線１号線】鉄塔防錆

変更

新規

新規

新規
新規
新規

新規

新規
新規
新規

新規

新規
変更
変更
変更
更新
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0920330

九州

2024/03/11 08:10

2024/03/11 17:50

単日

北熊本 ss

作業箇所(作業設備)

09212710921272九州
九州

2024/03/11 09:00
2024/03/11 09:00

2024/03/13 17:00
2024/03/11 17:00

毎日
単日

220kV 熊本南熊本線 2L[予防停止]
220kV 熊本南熊本線 2L[予防停止]

0924626九州

2024/03/11 09:00

2024/03/13 17:00

毎日

若松 ss

0925145九州

2024/03/11 09:00

2024/03/13 17:00

毎日

若松 ss

0926295

九州

2024/03/11 09:00

2024/03/13 17:00

毎日

若松 ss

0926708
092476909245410925060
0926210

九州
九州
九州
九州
九州

2024/03/11 09:00
2024/03/12 08:00
2024/03/12 09:00
2024/03/12 09:00
2024/03/12 09:00

2024/03/13 17:00
2024/03/13 17:00
2024/03/15 17:00
2024/03/15 17:00
2024/03/15 17:00

毎日
毎日
毎日
毎日
毎日

220kV 熊本南熊本線 2L
220kV 鹿児島南線 1L
220kV 北佐賀木佐木線 2L
220kV 北佐賀木佐木線 2L
220kV 北佐賀木佐木線 2L

0921418

九州

2024/03/13 08:00

2024/03/13 18:00

単日

南熊本 ss

0921419九州

2024/03/13 08:00

2024/03/13 18:00

単日

南熊本 ss

0921420九州

2024/03/13 08:00

2024/03/13 18:00

単日

南熊本 ss

停電区間（停電設備）
北熊本 ss ２２０ｋＶ２号母線/北熊本 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＢＰ盤/北熊本 ss 直接運転
220kV 熊本南熊本線 2L[予防停止]
220kV 熊本南熊本線 2L[予防停止]
220kV 若松分岐線 2L[予防停止]/若松 ss ２０−２０

220kV 若松分岐線 2L[予防停止]/若松 ss ２０−２０

220kV 若松分岐線 2L[予防停止]/若松 ss ２０−２０0926623

九州

2024/03/13 08:00

2024/03/13 18:00

単日

熊本 ss

0920327九州

2024/03/13 08:10

2024/03/13 17:50

単日

北熊本 ss0924770九州

2024/03/14 08:00

2024/03/15 17:00

毎日

220kV 鹿児島南線 2L

0920320九州

2024/03/14 08:10

2024/03/14 17:50

単日

北熊本 ss09268860926887九州

九州

2024/03/14 09:00

2024/03/14 09:00

2024/03/15 18:00

2024/03/15 18:00

連続

連続

東福岡 ss

東福岡 ss0927554

九州

2024/03/14 09:00

2024/03/14 17:00

単日

鹿児島 ss09272130927289九州
九州

2024/03/14 12:30
2024/03/14 13:00

2024/03/14 18:30
2024/03/14 18:00

単日
単日

0921220九州

2024/03/18 09:00

2024/04/26 17:00

連続

0921248九州

2024/03/18 09:00

2024/04/26 17:00

連続

220kV 熊本三池線 2L
220kV 熊本三池線 2L
220kV 中九州南熊本線 1L(2024/02 運開)
220kV 中九州南熊本線 1L

220kV 熊本南熊本線 2L
220kV 鹿児島南線 1L
220kV 北佐賀木佐木線 2L
220kV 北佐賀木佐木線 2L
220kV 北佐賀木佐木線 2L
南熊本 ss 220kV 熊本南熊本線 2L [受電停止]/南熊本 ss ２０−６０[加圧停止]/南熊本 ss 220kV 熊本
南熊本線 2L ＰＣＭ（Ａ）/南熊本 ss 220kV 熊本南
熊本線 2L ＰＣＭ（Ｂ）
南熊本 ss 220kV 熊本南熊本線 2L/南熊本 ss ２０−６０ [加圧停止]

南熊本 ss 220kV 熊本南熊本線 2L/南熊本 ss ２０−６０ [加圧停止]
熊本 ss 220kV 熊本南熊本線 2L/熊本 ss ２０−６０[加圧停止]
北熊本 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＢＰ盤/北熊本 ss ２２０ｋ
Ｖ２号母線/北熊本 ss 直接運転
220kV 鹿児島南線 2L
北熊本 ss ２２０ｋＶ１号母線/北熊本 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＢＰ盤
東福岡 ss 220kV 東福岡住吉線 1L (2023/06 運開)/東福岡 ss ２０−７０ [加圧停止]/東福岡 ss
220kV 東福岡住吉線 1L (2023/06 運開) ＰＣＭ＋Ｄ
Ｚ（Ａ）/住吉 ss ６−１１０[加圧停止]/住吉 ss ２２０ｋ
Ｖ１号 主要変圧器
東福岡 ss 220kV 東福岡住吉線 1L (2023/06 運開)/東福岡 ss ２０−７０ [加圧停止]/東福岡 ss
220kV 東福岡住吉線 1L (2023/06 運開) ＰＣＭ＋Ｄ
Ｚ（Ｂ）/住吉 ss ６−１１０ [加圧停止]/住吉 ss ２２０
ｋＶ１号 主要変圧器
220kV 鹿児島南線 2L[受電停止]/鹿児島 ss ２２０ｋ
Ｖ母線（南線２Ｌ側）/鹿児島 ss ２０−２０[加圧停止]/
鹿児島 ss ２０−１２０(２２０ＫＶ２号主要変圧器)[加圧停止]/鹿児島 ss ２２０ｋＶ２号 主要変圧器

作業内容
２０−４０ＧＣＢ取替
110kV 上椎葉弓削線がいし金具修繕工事【直営】上椎葉弓削線ダンパ補修
・２２０ｋＶＧＩＳ（２ユニット）・配電盤×７面
・屋外鉄構×１式 ほか
・２２０ｋＶＧＩＳ（２ユニット）・配電盤×７面
・屋外鉄構×１式 ほか
・２２０ｋＶＧＩＳ（２ユニット）・配電盤×７面
・屋外鉄構×１式 ほか
鉄塔防錆塗装修繕工事【220kV 熊本南熊本線 2L】
鹿児島幹線ボルト修繕工事
木佐木線鉄塔防錆塗装工事（2023 年度）
木佐木線鉄塔防錆塗装工事（2023 年度）
木佐木線鉄塔防錆塗装工事（2023 年度）
南熊本 ss 20-60 GCB 外部点検

申請区分
更新
変更
変更
新規

新規

新規
変更
変更
新規
新規
新規
変更

南熊本 ss 20-63(E 付) LS 外部点検
本体：THB7 型
操作箱：本体、E 装置とも電動型
南熊本 ss 20-63LPD 簡易点検
熊本 ss ２０−６３ＬＰＤ コンデンサー形計器用変成器簡易点検を行う。
２０−４０ＧＣＢ取替
鹿児島幹線ボルト修繕工事
２０−４０ＧＣＢ取替

変更

変更
変更
更新
変更
更新

東福岡 ss ２２０ｋＶ東福岡住吉１号線（Ａ・ＤＺ） 機能維持修繕
変更

東福岡 ss ２２０ｋＶ東福岡住吉１号線（Ｂ・ＤＺ） 機能維持修繕
変更

220kV 熊本三池線 2L
220kV 熊本三池線 2L
220kV 中九州南熊本線 1L (2024/02 運開)2022 年 12 月停止操作において、20B-2E 入操作を実施した際、実機は入ったが、表示が反転せず入力不整合が発生した。端子台の電圧確認等を実施した結果、表示用リミットＳＷの不具合が懸念されることから修繕を実施する。
リミットＳＷ不具合修繕にあわせて操作機構の調整、確認を実施する。
ジャンパ接続
北熊本 ss20-30、40 取替に伴うジャンパ接続【北熊本分岐線
・28:2L】
中九州南熊本線一部変更工事（安見地区）：１Ｌ架線作業

220kV 中九州南熊本線 1L

中九州南熊本線がいし装置ほか改修工事（中小路地区）１Ｌ

205

発電制約

新規

新規
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0927273九州

2024/03/18 09:00

2024/03/18 17:00

単日

中九州 ss0926744九州

2024/03/19 08:00

2024/03/20 18:00

毎日

220kV 西佐世保武雄線 2L(2023/04 運開)

09243650924366092488409248850926034

0926035

九州

九州

九州

九州

九州

九州

2024/03/31 09:00

2024/03/31 09:00

2024/03/31 09:00

2024/03/31 09:00

2024/03/31 09:00

2024/03/31 09:00

2024/03/31 17:00

2024/03/31 17:00

2024/03/31 17:00

2024/03/31 17:00

2024/03/31 17:00

2024/03/31 17:00

単日

単日

単日

単日

単日

単日

作業箇所(作業設備)

脊振 ss

脊振 ss

脊振 ss

脊振 ss

脊振 ss

脊振 ss

0926503九州

2024/03/31 09:00

2024/03/31 17:00

単日

脊振 ss

0926504九州

2024/03/31 09:00

2024/03/31 17:00

単日

脊振 ss

0925586九州

2024/04/01 09:00

2024/04/05 17:00

毎日

220kV 新小倉火力１号線 1L

0925588九州

2024/04/01 09:00

2024/04/03 17:00

毎日

220kV 新小倉火力１号線 1L

0925589九州

2024/04/01 15:30

2024/04/03 17:00

毎日

220kV 新小倉火力１号線 1L

停電区間（停電設備）
220kV 中九州南熊本線 1L (2024/02 運開)/中九州
ss 220kV 中九州南熊本線 1L (2024/02 運開) ＰＣ
Ｍ＋ＤＺ（Ｂ）/中九州 ss ２０−７０[加圧停止]/中九州
ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＢＰ[ロック]/中九州 ss ２２０ｋ
Ｖ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)

作業内容
中九州 ss 220kV 中九州南熊本 1LB 系 8R 修繕

脊振 ss ５００ｋＶ３号 主要変圧器/脊振 ss ２０−１３
０(＃３ＭＴｒ ２次) [加圧停止]/脊振 ss ５０−１３０(＃
３ＭＴｒ １次) [加圧停止]/脊振 ss ６−１３０(＃３ＭＴｒ３次) [加圧停止]/脊振 ss ６６ｋＶ３号 接地用変圧器/脊振 ss ６６ｋＶ３−１号 分路リアクトル/脊振 ss
６０ｋＶ３−２号分路リアクトル
脊振 ss ５００ｋＶ４号 主要変圧器/脊振 ss ２０−１４
０(＃４ＭＴｒ ２次) [加圧停止]/脊振 ss ５０−１４０(＃
４ＭＴｒ １次) [加圧停止]/脊振 ss ６−１４０(＃４ＭＴｒ
３次) [加圧停止]/脊振 ss ６６ｋＶ４号 接地用変圧器/脊振 ss ６６ｋＶ４−１号 分路リアクトル
脊振 ss ５００ｋＶ３号 主要変圧器/脊振 ss ２０−１３
０(＃３ＭＴｒ ２次) [加圧停止]/脊振 ss ５０−１３０(＃
３ＭＴｒ １次) [加圧停止]/脊振 ss ６−１３０(＃３ＭＴｒ３次) [加圧停止]/脊振 ss ６６ｋＶ３号 接地用変圧器/脊振 ss ６６ｋＶ３−１号 分路リアクトル/脊振 ss
６０ｋＶ３−２号分路リアクトル
脊振 ss ５００ｋＶ４号 主要変圧器/脊振 ss ２０−１４
０(＃４ＭＴｒ ２次) [加圧停止]/脊振 ss ５０−１４０(＃
４ＭＴｒ １次) [加圧停止]/脊振 ss ６−１４０(＃４ＭＴｒ
３次) [加圧停止]/脊振 ss ６６ｋＶ４号 接地用変圧器/脊振 ss ６６ｋＶ４−１号 分路リアクトル
脊振 ss ５００ｋＶ３号 主要変圧器/脊振 ss ２０−１３
０(＃３ＭＴｒ ２次) [加圧停止]/脊振 ss ５０−１３０(＃
３ＭＴｒ １次) [加圧停止]/脊振 ss ６−１３０(＃３ＭＴｒ３次) [加圧停止]/脊振 ss ６６ｋＶ３号 接地用変圧器/脊振 ss ６６ｋＶ３−１号 分路リアクトル/脊振 ss
６０ｋＶ３−２号分路リアクトル
脊振 ss ５００ｋＶ４号 主要変圧器/脊振 ss ２０−１４
０(＃４ＭＴｒ ２次) [加圧停止]/脊振 ss ５０−１４０(＃
４ＭＴｒ １次) [加圧停止]/脊振 ss ６−１４０(＃４ＭＴｒ
３次) [加圧停止]/脊振 ss ６６ｋＶ４号 接地用変圧器/脊振 ss ６６ｋＶ４−１号 分路リアクトル
脊振 ss ５００ｋＶ３号 主要変圧器/脊振 ss ２０−１３
０(＃３ＭＴｒ ２次) [加圧停止]/脊振 ss ５０−１３０(＃
３ＭＴｒ １次) [加圧停止]/脊振 ss ６−１３０(＃３ＭＴｒ３次) [加圧停止]/脊振 ss ６６ｋＶ３号 接地用変圧器/脊振 ss ６６ｋＶ３−１号 分路リアクトル/脊振 ss
６０ｋＶ３−２号分路リアクトル
脊振 ss ５００ｋＶ４号 主要変圧器/脊振 ss ２０−１４
０(＃４ＭＴｒ ２次) [加圧停止]/脊振 ss ５０−１４０(＃
４ＭＴｒ １次) [加圧停止]/脊振 ss ６−１４０(＃４ＭＴｒ
３次) [加圧停止]/脊振 ss ６６ｋＶ４号 接地用変圧器/脊振 ss ６６ｋＶ４−１号 分路リアクトル
220kV 新小倉火力１号線 1L

脊振ｓｓ５００ｋＶ＃３ＭＴｒ１次Ｂｇ他絶縁油採油

220kV 新小倉火力１号線 1L
220kV 新小倉火力１号線 1L

206

発電制約

申請区分

変更

【西佐世保武雄線２号線】鉄塔防錆変更

新規

脊振ｓｓ５００ｋＶ＃４ＭＴｒ１次Ｂｇ他絶縁油採油
新規

脊振ｓｓ５００ｋＶ＃３ＭＴｒ１次Ｂｇ他絶縁油採油
新規

脊振ｓｓ５００ｋＶ＃４ＭＴｒ１次Ｂｇ他絶縁油採油
新規

脊振ｓｓ５００ｋＶ＃３ＭＴｒ１次Ｂｇ他絶縁油採油
新規

脊振ｓｓ５００ｋＶ＃４ＭＴｒ１次Ｂｇ他絶縁油採油
新規

脊振ｓｓ５００ｋＶ＃３ＭＴｒ１次Ｂｇ他絶縁油採油変更

脊振ｓｓ５００ｋＶ＃４ＭＴｒ１次Ｂｇ他絶縁油採油変更

北九州支社送電保全基準の OF ケーブル劣化測定周期に準じた採油の実施
新小倉線ポンピングプラントステーション精密点検業務の委託を実施する。
220kV 新小倉線ＯＦケーブル部分放電測定を実施する

変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0925387九州

2024/04/02 09:00

2024/04/05 17:00

連続作業箇所(作業設備)

中央 ss

0924086九州

2024/04/03 09:00

2024/06/27 17:00

連続

海崎 ss

0927557

九州

2024/04/08 07:00

2024/04/08 19:00

単日

苓北 ss

0920555

九州

2024/04/08 08:00

2024/04/08 18:00

単日

唐津 ss

0920552

九州

2024/04/08 08:30

2024/04/08 17:30

単日

唐津 ss

0920553九州

2024/04/08 08:30

2024/05/22 17:30

連続

唐津 ss

0925586九州

2024/04/08 09:00

2024/04/09 17:00

毎日

220kV 新小倉火力１号線 1L

0927558九州

2024/04/09 07:00

2024/04/11 19:00

連続

苓北 ss

0920555

九州

2024/04/10 08:00

2024/04/11 18:00

毎日

唐津 ss

0925637九州

2024/04/15 09:00

2024/04/16 17:00

毎日

220kV 到津線 1L

092568709256890925701九州
九州
九州

2024/04/15 09:00
2024/04/15 09:00
2024/04/15 09:00

2024/04/19 17:00
2024/04/19 17:00
2024/04/17 17:00

毎日
毎日
毎日

220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)
220kV 新小倉火力３号線 1L

0925702九州

2024/04/15 09:00

2024/04/19 17:00

毎日

220kV 新小倉火力３号線 1L

09256390925598

九州
九州

2024/04/15 15:30
2024/04/16 09:00

2024/04/15 17:00
2024/04/19 17:00

単日
毎日

220kV 到津線 1L
220kV 北佐賀木佐木線 1L

0925638

九州

2024/04/16 21:00

2024/04/17 05:00

連続

220kV 到津線 1L

09258230920556

九州

九州

2024/04/17 09:00

2024/04/18 08:00

2024/04/17 17:00

2024/04/19 18:00

単日

毎日

停電区間（停電設備）
500kV 熊本幹線 1L/中央 ss ５０−５０[加圧停止]/中央 ss ５０−５０Ｅ[切]/中央 ss ５０−５１Ｅ[切]西大分 ss

唐津 ss

海崎 ss 220kV 海崎線 2L/海崎 ss 220kV 海崎線
2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/海崎 ss 220kV 海崎線 2L ＰＣ
Ｍ＋ＤＺ（Ｂ）/海崎 ss ２０−６０[加圧停止]/海崎 ss
２２０ｋＶＢＰ盤 （２０−６０関係） [ロック]/海崎 ss 電
気所サーバ入出力架 220kV 海崎 2L [ロック]/海崎
ss 220kV 自動オシロ送信盤 20-60
苓北 ss ５０−１４０[加圧停止]/苓北 ss ６６ｋＶ[１−２]ＢＰ盤/苓北 ss ６６ｋＶ[１−２] ＬＢ盤/苓北 ss ２号連
絡用変圧器/苓北 ss ６−１４０ [加圧停止]
220kV 唐津西九州線 2L/唐津 ss ２２０ｋＶ１号母線/
唐津 ss ２２０ｋＶ１号 主要変圧器 (2023/11 運開)/唐津 ss ２０−１１０(１号主要変圧器)[加圧停止]/唐津 ss ６−１１０ (2023/11 運開) [加圧停止]/唐津 ss
２０−１１０ (2023/11 運開) [加圧停止]
唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L
220kV 唐津西九州線 2L/唐津 ss ２０−６０[加圧停止]220kV 新小倉火力１号線 1L
苓北 ss ５０−１４０[加圧停止]/苓北 ss ２号連絡用
変圧器/苓北 ss ６−１４０ [加圧停止]
220kV 唐津西九州線 2L/唐津 ss ２２０ｋＶ１号母線/
唐津 ss ２２０ｋＶ１号 主要変圧器 (2023/11 運開)/唐津 ss ２０−１１０(１号主要変圧器)[加圧停止]/唐津 ss ６−１１０ (2023/11 運開) [加圧停止]/唐津 ss
２０−１１０ (2023/11 運開) [加圧停止]
220kV 到津線 1L
220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)
220kV 新小倉火力３号線 1L
220kV 新小倉火力３号線 1L
220kV 到津線 1L
220kV 北佐賀木佐木線 1L
220kV 到津線 1L
220kV 大分北線 2L/西大分 ss ２０−６０[加圧停止]/
西大分 ss 220kV 大分北線 2L ＰＣＭ（Ａ）/西大分
ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]/西大分 ss SSC
起動装置(A) ２４３ＪＡ
220kV 唐津西九州線 2L/唐津 ss ２２０ｋＶ１号母線/
唐津 ss ２２０ｋＶ１号 主要変圧器 (2023/11 運開)/唐津 ss ２０−１１０(１号主要変圧器)[加圧停止]/唐津 ss ６−１１０ (2023/11 運開) [加圧停止]/唐津 ss
２０−１１０ (2023/11 運開) [加圧停止]
207

作業内容
2020 年度に実施した「中央 ss500kV GIS ﾌﾗﾝｼﾞ締結ﾎﾞﾙﾄ他修繕工事」のうち 500kV GIS ﾌﾗﾝｼﾞ外装部他の状況調査においてｺｰｷﾝｸﾞ剤の亀裂､ｱｰｽﾊﾞｰ等への侵水及びﾎﾞﾙﾄ類の異種金属使用による劣化がみられたﾕﾆｯﾄについて計画的に修繕を実施する。
（対象機器）･50-10･20･30･40･50･60･70･80･120･130･140･50T-10､50T-20､50T-30､50T-40･#2･3･4 主変(1 次･2 次周辺 GIS)
海崎ｓｓ２０−６０ＣＢほか取替工事

発電制約

申請区分

変更

変更

苓北 ss ６−１４０
行う。

６６ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検（６年点検）を新規

唐津ｓｓ１号主変取替工事のうち２０−６０撤去を実施する。
変更

唐津ｓｓ１号主変取替工事のうち２０−６０取替に伴う分岐母線取外しを実施する
唐津ｓｓ１号主変取替工事のうち２０−６０取替工事（２０−１１０移設）を実施する。
北九州支社送電保全基準の OF ケーブル劣化測定周期に準じた採油の実施
苓北 ss ５０−１４０ ５５０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検（６年点検）を行う。
唐津ｓｓ１号主変取替工事のうち２０−６０撤去を実施する。

変更
変更
変更
新規

変更

北九州支社送電保全基準の OF ケーブル劣化測定周期に準じた採油の実施
管内送電線鉄塔防錆修繕工事（武雄地区：臨海部）（西佐世保武雄線）1 号線
管内送電線鉄塔防錆修繕工事（武雄地区：一般部）（西佐世保武雄線）1 号線
新小倉線ポンピングプラントステーション精密点検業務の委託を実施する。
北九州支社送電保全基準の OF ケーブル劣化測定周期に準じた採油の実施
220kV 新小倉線ＯＦケーブル部分放電測定を実施する
木佐木線鉄塔防錆塗装工事（2024 年度）
北九州支社送電保全基準の OF ケーブル劣化測定周期に準じた採油の実施
西大分 ss ２２０ｋＶ大分２Ｌ（Ａ） 動作試験（デジタル）

変更
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更

制約有

変更

唐津ｓｓ１号主変取替工事のうち２０−６０据付組立を実施する。
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0925824九州

2024/04/18 09:00

2024/04/18 17:00

単日

西大分 ss0925825

九州

2024/04/19 09:00

2024/04/19 17:00

単日

西大分 ss09221450925695
092569609256970925698
09256990925700
0925702

九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州
九州

2024/04/22 09:00
2024/04/22 09:00
2024/04/22 09:00
2024/04/22 09:00
2024/04/22 09:00
2024/04/22 09:00
2024/04/22 09:00
2024/04/22 09:00

2024/04/26 17:00
2024/04/25 17:00
2024/04/26 17:00
2024/04/26 17:00
2024/04/24 17:00
2024/04/24 17:00
2024/04/24 17:00
2024/04/22 17:00

連続
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
単日

作業箇所(作業設備)

南熊本 ss220kV 西佐世保武雄線 2L(2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 2L(2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 2L(2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 2L(2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 2L(2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 2L(2023/04 運開)
220kV 新小倉火力３号線 1L

0925813九州

2024/04/22 09:00

2024/04/22 17:00

単日

西大分 ss0924017九州

2024/04/22 14:00

2024/04/22 17:00

単日

220kV 西谷門司線 1L (2023/12 運
開)0924238

九州

2024/04/23 08:00

2024/04/24 18:00

毎日

南九州 ss0924239九州

2024/04/23 08:00

2024/04/23 18:00

単日

南九州 ss0924240九州

2024/04/23 09:00

2024/04/23 17:00

単日

南九州 ss0925602九州

2024/04/23 09:00

2024/04/26 17:00

毎日

220kV 北佐賀木佐木線 2L

0925606九州

2024/04/23 09:00

2024/04/24 17:00

連続

220kV 東佐世保分岐線 2L

0925814九州

2024/04/23 09:00

2024/04/23 17:00

単日

西大分 ss0925703九州

2024/04/23 21:00

2024/04/24 05:00

連続

220kV 新小倉火力３号線 1L

0925815九州

2024/04/24 09:00

2024/04/24 17:00

単日

西大分 ss0924069九州

2024/04/25 07:30

2024/04/25 18:30

単日

都城 ss

0924241九州

2024/04/25 08:00

2024/04/26 18:00

毎日

南九州 ss0924242九州

2024/04/25 08:00

2024/04/25 18:00

単日

南九州 ss0924243九州

2024/04/25 09:00

2024/04/25 17:00

単日

南九州 ss単日

220kV 中九州南熊本線 1L(2024/02 運開)

0921221九州

2024/04/26 09:00

2024/04/26 17:00

停電区間（停電設備）
220kV 大分北線 2L/西大分 ss ２０−６０[加圧停止]/
西大分 ss 220kV 大分北線 2L ＰＣＭ（Ｂ）/西大分
ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]/西大分 ss SSC
起動装置(B) ２４３ＪＢ [ロック]220kV 大分北線 2L/西大分 ss 220kV 大分北線 2L
ＤＺ盤/西大分 ss ２０−６０[加圧停止]
220kV 中九州南熊本線 1L (2024/02 運開)/南熊本
ss ２０−７０ [加圧停止]
220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)

作業内容
西大分 ss ２２０ｋＶ大分２Ｌ（Ｂ） 動作試験（デジタル）

西大分 ss ２２０ｋＶ大分２Ｌ（後備） 動作試験（デジタル）

220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)管内送電線ダンパ修繕工事（武雄地区）（西佐世保武雄線２号線）

220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)管内送電線架線金具修繕工事（武雄地区）（西佐世保武雄線２号線）

220kV 新小倉火力３号線 1L

北九州支社送電保全基準の OF ケーブル劣化測定周期に準じた採油の実施
西大分 ss ２２０ｋＶ大分１Ｌ（Ａ） 動作試験（デジタル）

220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)

220kV 大分北線 1L/西大分 ss ２０−５０[加圧停止]/
西大分 ss 220kV 大分北線 1L ＰＣＭ（Ａ）/西大分
ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]/西大分 ss SSC
起動装置(A) １４３ＪＡ [ロック]220kV 西谷門司線 1L (2023/12 運開)
南九州 ss 220kV 鹿児島南線 1L/南九州 ss ２０−１
０ [加圧停止]
南九州 ss 220kV 鹿児島南線 1L/南九州 ss ２０−１０[加圧停止]/南九州 ss 220kV 鹿児島南線 1L ＣＲ−Ａ/南九州 ss 220kV 鹿児島南線 1L ＣＲ−Ｂ
南九州 ss 220kV 鹿児島南線 1L/南九州 ss ２０−１
０ [加圧停止]
220kV 北佐賀木佐木線 2L
220kV 東佐世保分岐線 2L/220kV 西佐世保武雄線
2L (2023/04 運開)
220kV 大分北線 1L/西大分 ss ２０−５０[加圧停止]/
西大分 ss 220kV 大分北線 1L ＰＣＭ（Ｂ）/西大分
ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]/西大分 ss SSC
起動装置(B) １４３ＪＢ [ロック]220kV 新小倉火力３号線 1L
220kV 大分北線 1L/西大分 ss 220kV 大分北線 1L
ＤＺ盤/西大分 ss ２０−５０[加圧停止]
都城 ss 220kV 都城線 1L [受電停止]/都城 ss
220kV 都城線 1L ＤＺ盤/都城 ss 220kV 都城線 1L
ＰＣＭ盤/都城 ss ２０−５０[加圧停止]
南九州 ss 220kV 鹿児島南線 2L/南九州 ss ２０−２０ [加圧停止]
220kV 鹿児島南線 2L/南九州 ss ２０−２０[加圧停止]/南九州 ss 220kV 鹿児島南線 2L ＣＲ−Ａ/南九州 ss 220kV 鹿児島南線 2L ＣＲ−Ｂ
南九州 ss 220kV 鹿児島南線 2L/南九州 ss ２０−２０ [加圧停止]
220kV 中九州南熊本線 1L (2024/02 運開)

208

申請区分

制約有

変更

制約有

変更

南熊本ＳＳ ２０−７３ＬＰＤ取替工事を実施する。
管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事（武雄地区）（西佐世保武雄線２号線）
管内送電線鉄塔防錆修繕工事（武雄地区：臨海部）（西佐世保武雄線）２号線
管内送電線鉄塔防錆修繕工事（武雄地区：一般部）（西佐世保武雄線）２号線
管内送電線スペーサ修繕工事（武雄地区）（西佐世保武雄線２号線）

220kV 西佐世保武雄線 2L (2023/04 運開)

発電制約

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

制約有
西谷 ss〜
・12、
・16〜
・46 15.4km 電線張替作業

変更

変更

南九州 ss ２０−１３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検を行う。
南九州 ss ２０−１０ ２２０ＫＶガスしゃ断器外部点検を行う

変更
変更

南九州 ss ２０−１３ 線路ＰＤ コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。
木佐木線鉄塔防錆塗装工事（2024 年度）
・６・１２・１５ 2 回塗り

変更
変更
変更

西大分 ss ２２０ｋＶ大分１Ｌ（Ｂ） 動作試験（デジタル）
制約有北九州支社送電保全基準の OF ケーブル劣化測定周期に準じた採油の実施
西大分 ss ２２０ｋＶ大分１Ｌ（後備） 動作試験（デジタル）

変更

変更
制約有

変更

都城 ss ２０−５０ ガスしゃ断器 外部点検を行う。
変更
南九州 ss ２０−２３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検を行う。
南九州 ss ２０−２０ ２２０ＫＶガスしゃ断器外部点検（日本 AE ﾊﾟﾜｰ，OFPTB，3000A）を行う
南九州 ss ２０−２３ 線路ＰＤ コンデンサー形計器用変圧器外部点検を行う。
中九州南熊本線一部変更工事（安見地区）（１L 電気試験）

変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0924000
09240020924003

エリア
九州
九州
九州

作業開始日時2024/05/01 08:30
2024/05/01 08:30
2024/05/01 08:30

作業終了日時2024/05/01 17:30
2024/05/01 17:30
2024/05/01 17:30

停止区分
単日
単日
単日

作業箇所(作業設備)
北九州 ss
北九州 ss
北九州 ss0924007九州

2024/05/01 08:30

2024/05/01 17:30

単日

北九州 ss09240480924004
0924005九州
九州
九州

2024/05/01 08:30
2024/05/01 09:00
2024/05/01 09:00

2024/05/01 17:30
2024/05/01 17:00
2024/05/01 17:00

単日
単日
単日

上津役 ss
北九州 ss
北九州 ss0924008九州

2024/05/01 09:00

2024/05/01 17:00

単日

北九州 ss0925804九州

2024/05/07 08:00

2024/05/07 18:00

単日

大分 ss

0925641九州

2024/05/07 09:00

2024/05/08 17:00

毎日

220kV 大分南線 2L

0925808九州

2024/05/08 08:00

2024/05/08 18:00

単日

大分 ss

0925810九州

2024/05/08 08:00

2024/05/08 18:00

単日

大分 ss

0925811九州

2024/05/08 09:00

2024/05/08 17:00

単日

大分 ss

09258120925640

九州
九州

2024/05/08 09:00
2024/05/09 09:00

2024/05/08 17:00
2024/05/10 17:00

単日
毎日

大分 ss
220kV 大分南線 1L

0927565九州

2024/05/11 00:10

2024/05/12 04:55

毎日

ＪＲ新坂本 ss

0920557

九州

2024/05/13 08:00

2024/05/14 18:00

毎日

唐津 ss

0924230

九州

2024/05/13 08:00

2024/05/15 18:00

連続

苓北 ss

0924231九州

2024/05/13 08:00

2024/05/15 18:00

連続

苓北 ss

0925388九州

2024/05/13 08:00

2024/05/17 17:00

連続

中央 ss

0925916九州

2024/05/13 08:00

2024/05/14 18:00

連続

唐津 ss

09241940924195
09241960924197

九州
九州
九州
九州

2024/05/14 08:00
2024/05/14 08:00
2024/05/14 08:00
2024/05/14 08:00

2024/05/15 18:00
2024/05/15 18:00
2024/05/17 18:00
2024/05/16 18:00

連続
連続
連続
連続

220kV 長崎幹線 1L
220kV 長崎幹線 1L
220kV 長崎幹線 1L
220kV 長崎幹線 1L

0925806九州

2024/05/14 08:00

2024/05/14 18:00

単日

大分 ss

0924192九州

2024/05/14 09:00

2024/05/17 17:00

毎日

220kV 長崎幹線 1L

停電区間（停電設備）
220kV 西谷１号線/北九州 ss ２０−２３０
北九州 ss 220kV 西谷２号線/北九州 ss ２０−２４０
220kV 西谷２号線/北九州 ss ２０−２４０
北九州 ss 220kV 西谷３号線 1L/北九州 ss ２０−１
７０
上津役 ss 220kV 上津役線 2L/上津役 ss ２０−８０
北九州 ss 220kV 西谷２号線/北九州 ss ２０−２４０
220kV 西谷２号線/北九州 ss ２０−２４０
北九州 ss 220kV 西谷３号線 1L/北九州 ss ２０−１
７０
大分 ss ２０−８０[加圧停止]/大分 ss ２０−２０[加圧停止]/大分 ss ２２０ｋＶ４号母線/大分 ss ２０Ｔ−１０[加圧停止]/大分 ss ２２０ｋＶ４号母線 ４３ＢＰ[ロック]
220kV 大分南線 2L
大分 ss ２０−８０ [加圧停止]/大分 ss ２０−２０[加圧停止]/大分 ss ２２０ｋＶ４号母線/大分 ss ２０Ｔ−１０[加圧停止]/大分 ss ２２０ｋＶ４号母線 ４３ＢＰ[ロック]
220kV 大分南線 2L/大分 ss ２０−８０[加圧停止]/大分 ss 大分 ss 220ｋV 大分南線 2LPCM＋DZ 盤 常時監視 43JK [ロック]大分 ss 220kV 大分南線 2L/大分 ss ２０−８０[加圧停止]220kV 大分南線 2L/大分 ss ２０−８０[加圧停止]
220kV 大分南線 1L
ＪＲ新坂本 ss 220kV 大平人吉線 1L [受電停止]/Ｊ
Ｒ新坂本 ss 220kV 大平人吉線 2L [受電停止]
220kV 唐津西九州線 2L/唐津 ss ２２０ｋＶ１号母線/
唐津 ss ２２０ｋＶ１号 主要変圧器 (2023/11 運開)/唐津 ss ６−１１０(＃１主変２次)[加圧停止]/唐津 ss
２０−１１０(１号主要変圧器)[加圧停止]/唐津 ss ２０−１１０ (2023/11 運開) [加圧停止]苓北 ss ５０−１４０ [加圧停止]/苓北 ss ２号連絡用
変圧器/苓北 ss ６−１４０ [加圧停止]苓北 ss ５０−１４０ [加圧停止]/苓北 ss ２号連絡用
変圧器/苓北 ss ６−１４０ [加圧停止]
500kV 熊本幹線 2L/中央 ss ５０−６０Ｅ[切]/中央 ss
５０−６３Ｅ[切]/中央 ss ５０−６１Ｅ[切]/中央 ss ５０−
６２Ｅ[切]/中央 ss ５０−６０ [加圧停止]/中央 ss ５
０−６３ＥＬ側移動用アース付

唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L (2023/11 運開)/唐津 ss ２２０ｋＶ１号母線/唐津 ss ２０−６０ [加圧停止]/唐津 ss ２２０ｋＶ１号 主要変圧器
220kV 長崎幹線 1L
220kV 長崎幹線 1L
220kV 長崎幹線 1L
220kV 長崎幹線 1L
大分 ss ２０−８０ [加圧停止]/大分 ss ２０−２０ [加圧停止]/大分 ss ２２０ｋＶ２号母線/大分 ss ２２０ｋ
Ｖ４号母線/大分 ss ２０Ｔ−１０[加圧停止]/大分 ss ２
２０ｋＶ[２−４] ４３ＢＰ[ロック]220kV 長崎幹線 1L
209

作業内容
北九州ｓｓ ２０−２３０ ＧＣＢ 外部点検を行う。
北九州ｓｓ ２０−２４３・Ｅ ＬＳ 外部点検を行う。
北九州ｓｓ ２０−２４０ ＧＣＢ 外部点検を行う。
北九州ｓｓ ２０−１７３・Ｅ ＬＳ 外部点検を行う。

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更

上津役ｓｓ ２０−８３・Ｅ ＬＳ 外部点検を行う。
北九州ｓｓ ２０−２４３ ＬＳ 引留碍洗ノズル外部点検を行う。
北九州ｓｓ ２０−２４３ ＬＰＤ 簡易点検を行う。
北九州ｓｓ ２０−１７３ ＬＳ 引留碍洗ノズル外部点検を行う。

変更
変更
変更
変更

大分 ss ２０−８１ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰＥ無し外部点検

220kV 大分南線鉄塔防錆修繕工事（2L）【2024 年度】
大分 ss ２０Ｔ−１２ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰＥ無し外部点検

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有

変更

制約有
制約有

変更
変更

大分 ss ２０−８３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検

大分 ss ２２０ｋＶ大分幹線（大分南２Ｌ）（Ｐ２０１〜Ｐ２０２） 屋外鉄構
外部点検
大分 ss ２０−８３ ＬＰＤ コンデンサー形計器用変圧器外部点検
220kV 大分南線鉄塔防錆修繕工事（1L）【2024 年度】
ＪＲ新坂本 ss 受電設備定期点検(き電用変圧器(1 号)1 次側避雷器検査)
唐津ｓｓ１号主変取替工事のうち２０−６０取替に伴う母線側分岐母線
加工取付を実施する。

新規変更

苓北 ss 50-122E ES 外部点検変更

苓北 ss 50-122 DS 外部点検

変更

2020 年度に実施した「中央 ss500kV GIS ﾌﾗﾝｼﾞ締結ﾎﾞﾙﾄ他修繕工事」のうち 500kV GIS ﾌﾗﾝｼﾞ外装部他の状況調査においてｺｰｷﾝｸﾞ剤の亀裂､ｱｰｽﾊﾞｰ等への侵水及びﾎﾞﾙﾄ類の異種金属使用による劣化がみられたﾕﾆｯﾄについて計画的に修繕を実施する。
（対象機器）･50-10･20･30･40･50･60･70･80･120･130･140･50T-10､50T-20､50T-30､50T-40･#2･3･4 主変(1 次･2 次周辺 GIS)
唐津ｓｓ６６ｋＶＧＩＳ取替工事のうちオシロ取替を実施する。

変更

変更
長崎幹線【１Ｌ】鉄塔防錆
長崎幹線【１Ｌ】鉄塔ボルト修繕
長崎幹線【１Ｌ】ダンパほか修繕工事
長崎幹線【１Ｌ】径間スペーサ取替【ＱＨＴ直技】
大分 ss ２０Ｓ−２ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰＥ無し外部点検

変更
変更
変更
変更
制約有

管内送電線鉄塔防錆修繕工事【武雄地区：臨海部】（長崎幹線 1 号
線）

変更

変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0920554

九州

2024/05/15 08:30

2024/05/17 17:30

毎日

唐津 ss

作業箇所(作業設備)

0927566

九州

2024/05/21 00:10

2024/05/22 04:55

毎日

ＪＲ新坂本 ss

0924201
0924202
0924203
0924204

九州
九州
九州
九州

2024/05/21 08:00
2024/05/21 08:00
2024/05/21 08:00
2024/05/21 08:00

2024/05/22 18:00
2024/05/22 18:00
2024/05/24 18:00
2024/05/23 18:00

連続
連続
連続
連続

220kV 長崎幹線 2L
220kV 長崎幹線 2L
220kV 長崎幹線 2L
220kV 長崎幹線 2L

0924205九州

2024/05/21 08:00

2024/05/21 18:00

単日

武雄 ss

0927597九州

2024/05/21 08:00

2024/05/22 18:00

毎日

唐津 ss

0924198九州

2024/05/21 09:00

2024/05/24 17:00

毎日

220kV 長崎幹線 2L

0925871九州

2024/05/21 09:00

2024/05/21 17:00

単日

新小倉 ps0924211九州

2024/05/24 08:00

2024/05/24 18:00

単日

西九州 ss0925788九州

2024/05/27 09:00

2024/05/27 17:00

単日

東佐世保 ss

0925728九州

2024/05/27 09:30

2024/05/27 17:00

単日

東福岡 ss0925731九州

2024/05/28 09:30

2024/05/28 17:00

単日

東福岡 ss0925872九州

2024/05/29 09:00

2024/05/29 17:00

単日

新小倉 ps0925732九州

2024/05/29 09:30

2024/05/29 17:00

単日

東福岡 ss

停電区間（停電設備）
唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L
ＪＲ新坂本 ss 220kV 大平人吉線 1L [受電停止]/Ｊ
Ｒ新坂本 ss 220kV 大平人吉線 2L [受電停止]
220kV 長崎幹線 2L
220kV 長崎幹線 2L
220kV 長崎幹線 2L
220kV 長崎幹線 2L
220kV 長崎幹線 2L/武雄 ss ２０−６０[加圧停止]/武雄 ss 220kV 長 崎 幹 線 2L Ｐ ＣＭ （Ａ ） / 武雄 ss
220kV 長崎幹線 2L ＰＣＭ（Ｂ）
唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L (2023/11 運開)/唐津 ss ２２０ｋＶ１号母線/唐津 ss ２０−６０ [加圧停止]/唐津 ss ２２０ｋＶ１号 主要変圧器（仮登録）(2023/11 運開)/唐津 ss ６−１１０ (2023/11 運開)[加圧停止]/唐津 ss ２０−１１０ (2023/11 運開) [加圧停止]
220kV 長崎幹線 2L
新小倉 ps ２２０ｋＶ１号母線/新小倉 ps ２０−１０/新小倉 ps ２０Ｔ−１０/新小倉 ps ２０−１１[切]/新小倉
ps ２０−１３[切]/新小倉 ps ２０Ｔ−１１[切]/新小倉 ps
２０Ｔ−１２[切]西九州 ss 220kV 唐津西九州線 1L (2023/11 運開)/西九州 ss ２０−５０ [加圧停止]/西九州 ss
220kV 唐津西九州線 1L (2023/11 運開) ＣＲ−Ａ/西九州 ss 220kV 唐津西九州線 1L (2023/11 運開) Ｃ
Ｒ−Ｂ/西九州 ss 220kV 唐津西九州線 1L ＤＺ 常時
監視４３ＪＫ [ロック]東佐世保 ss 東佐世保 ss ＳＳＣ遮断装置（Ａ）６−５０[ロック]/東佐世保 ss 東佐世保 ss ＳＳＣ遮断装置（Ｂ）６−５０ [ロック]東福岡 ss ２２０ｋＶ１号母線/東福岡 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡)[加圧停止]/東福岡 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＢＰ盤 常時監視ロック/東福岡 ss ２２０ｋＶ[２−３] ＢＰ盤 常時監視ロック/東福岡 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＬＢ盤 常時監視ロック/東福岡 ss ２２０ｋＶ[２−３] ＬＢ盤 常時監視ロック
東福岡 ss ２２０ｋＶ２号母線/東福岡 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡) [加圧停止]/東福岡 ss ２２０ｋ
Ｖ[１−２] ＢＰ盤 常時監視ロック/東福岡 ss ２２０ｋＶ[２−３] ＢＰ盤 常時監視ロック/東福岡 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＬＢ盤 常時監視ロック/東福岡 ss ２２０ｋＶ[２−３] ＬＢ盤 常時監視ロック
新小倉 ps ２２０ｋＶ１号母線/新小倉 ps ２０−１０/新小倉 ps ２０Ｔ−１０/新小倉 ps ２０−１１[切]/新小倉
ps ２０−１３[切]/新小倉 ps ２０Ｔ−１１[切]/新小倉 ps
２０Ｔ−１２[切]東福岡 ss ２２０ｋＶ３号母線/東福岡 ss ２０Ｔ−２０(＃２、＃３母線連絡) [加圧停止]/東福岡 ss ２２０ｋ
Ｖ[１−２] ＢＰ盤 常時監視ロック/東福岡 ss ２２０ｋＶ[２−３] ＢＰ盤 常時監視ロック/東福岡 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＬＢ盤 常時監視ロック/東福岡 ss ２２０ｋＶ[２−３] ＬＢ盤 常時監視ロック/東福岡 ss ２２０ｋＶ２号母線 ４３ＢＵ[ロック]/東福岡 ss ２２０ｋＶ３号母線
４３ＢＵ[ロック]

210

作業内容
唐津ｓｓ１号主変取替工事のうち２０−６０取替に伴う母線側分岐母線
加工取付を実施する。
ＪＲ新坂本 ss 受電設備定期点検(き電用変圧器(2 号)2 次側避雷器検査)
長崎幹線【２Ｌ】鉄塔防錆
長崎幹線【２Ｌ】鉄塔ボルト修繕
長崎幹線【２Ｌ】ダンパほか修繕工事
長崎幹線【２Ｌ】径間スペーサ取替【ＱＨＴ直技】
武雄 ss ２０−６０ ２２０ＫＶガスしゃ断器外部点検

発電制約

申請区分
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更

唐津ｓｓ１号主変取替工事のうち２０−６０取替工事（２０−１１０移設）を
実施する。
新規

管内送電線鉄塔防錆修繕工事【武雄地区：臨海部】（長崎幹線 2 号
線）
・２号起動用変圧器取引電力量計設置に伴う試充電

変更

変更
西九州 ss ２０−５０ ２２０ＫＶガスしゃ断器外部点検を行う
変更

東佐世保 ss ６−５０ ＧＣＢ外部点検
変更
東福岡 ss ２０Ｔ−１０ ２２０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。
変更

東福岡 ss ２０Ｔ−１０ ２２０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。
変更

・３号主変圧器取引電力量計設置に伴う試充電
変更
東福岡 ss ２０Ｔ−２０ ２２０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検（ＧＣＢ）を行う。
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
092426609257290925733

エリア
九州

九州

九州

作業開始日時2024/05/30 09:00

2024/05/30 09:30

2024/05/31 09:30

作業終了日時2024/05/31 17:00

2024/05/30 17:00

2024/05/31 17:00

停止区分
毎日

単日

単日

作業箇所(作業設備)
大隅 ss

東福岡 ss

東福岡 ss0925382九州

2024/06/03 08:00

2024/06/07 17:00

連続

中央 ss

0924184九州

2024/06/03 09:00

2024/06/03 18:00

単日

赤坂 ss

0924185九州

2024/06/03 09:00

2024/06/03 18:00

単日

赤坂 ss

0924188九州

2024/06/03 09:00

2024/06/03 18:00

単日

西福岡 ss0924189九州

2024/06/03 09:00

2024/06/03 18:00

単日

西福岡 ss0924265九州

2024/06/03 09:00

2024/06/07 17:00

連続

大隅 ss

停電区間（停電設備）
大隅 ss ２２０ｋＶ２号母線/大隅 ss ２２０ｋＶ[１−２]ＢＰ盤/大隅 ss 直接運転
東福岡 ss ２２０ｋＶ１号母線/東福岡 ss ２０Ｔ−３０(＃１、＃３母線連絡) [加圧停止]/東福岡 ss ２２０ｋ
Ｖ[１−２] ＢＰ盤 常時監視ロック/東福岡 ss ２２０ｋＶ[２−３] ＢＰ盤 常時監視ロック/東福岡 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＬＢ盤 常時監視ロック/東福岡 ss ２２０ｋＶ[２−３] ＬＢ盤 常時監視ロック
東福岡 ss ２２０ｋＶ３号母線/東福岡 ss ２０Ｔ−３０(＃１、＃３母線連絡) [加圧停止]/東福岡 ss ２２０ｋ
Ｖ[１−２] ＢＰ盤 常時監視ロック/東福岡 ss ２２０ｋＶ[２−３] ＢＰ盤 常時監視ロック/東福岡 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＬＢ盤 常時監視ロック/東福岡 ss ２２０ｋＶ[２−３] ＬＢ盤 常時監視ロック
500kV 豊前西幹線 2L/中央 ss ５０−４０[加圧停止]/
中央 ss ５０−４０Ｅ[切]/中央 ss ５０−４３Ｅ[切]/中央
ss ５０−４１Ｅ[切]/中央 ss ５０−４３ＥＬ側移動用アース付

赤坂 ss 220kV 西福岡赤坂線 1L/赤坂 ss ２２０ｋＶ
１号 主要変圧器/赤坂 ss ６−１１０(＃１ＭＴｒ２次)[加圧停止]/赤坂 ss 西福岡赤坂線 転送送信盤１，２Ｌ（Ｂ） [ロック]赤坂 ss 220kV 西福岡赤坂線 1L/赤坂 ss ２２０ｋＶ
１号 主要変圧器/赤坂 ss ６−１１０(＃１ＭＴｒ２次)[加圧停止]/赤坂 ss 西福岡赤坂線 転送送信盤１，２Ｌ（Ａ） [ロック]
220kV 西福岡赤坂線 1L/西福岡 ss ２０−５０[加圧停止]/赤坂 ss ２２０ｋＶ１号 主要変圧器/西福岡 ss
西福岡赤坂線 転送受信盤１，２Ｌ（Ｂ） [ロック]220kV 西福岡赤坂線 1L/西福岡 ss ２０−５０[加圧停止]/赤坂 ss ２２０ｋＶ１号 主要変圧器/西福岡 ss
西福岡赤坂線 転送受信盤１，２Ｌ（Ａ） [ロック]大隅 ss ２２０ｋＶ２号母線/大隅 ss ２０Ｂ−２Ｅ [入]500kV 豊前西幹線 1L/中央 ss ５０−３０[加圧停止]/
中央 ss ５０−３０Ｅ[切]/中央 ss ５０−３１Ｅ[切]0925380

九州

2024/06/03 09:00

2024/06/06 17:00

連続

中央 ss

0924187九州

2024/06/04 08:00

2024/06/04 18:00

単日

赤坂 ss

0926872九州

2024/06/04 08:00

2024/06/07 18:00

毎日

西佐世保 ss

赤坂 ss 220kV 西福岡赤坂線 2L/赤坂 ss ２２０ｋＶ
２号 主要変圧器/赤坂 ss ６−１２０(＃２ＭＴｒ２次)[加圧停止]/赤坂 ss 西福岡赤坂線 転送送信盤１，２Ｌ（Ａ） [ロック]
220kV 西佐世保武雄線 1L (2022/12 運開)/西佐世
保 ss ２０−１０[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 2L/相浦 ss ６−１４０[加圧停止]/西佐世保 ss ２２０ｋＶ１号
母線/西佐世保 ss ２２０ｋＶ２号母線/西佐世保 ss ２
２０ｋＶ１号所内１次変圧器/西佐世保 ss ２２０ｋＶ２号主要変圧器211

作業内容
２２０／６６／１１０ｋＶ、
２５０／２００／１００ＭＶＡ

発電制約

申請区分
変更

東福岡 ss ２０Ｔ−３０ ２２０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。
変更

東福岡 ss ２０Ｔ−３０ ２２０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。
変更

2020 年度に実施した「中央 ss500kV GIS ﾌﾗﾝｼﾞ締結ﾎﾞﾙﾄ他修繕工事」のうち 500kV GIS ﾌﾗﾝｼﾞ外装部他の状況調査においてｺｰｷﾝｸﾞ剤の亀裂､ｱｰｽﾊﾞｰ等への侵水及びﾎﾞﾙﾄ類の異種金属使用による劣化がみられたﾕﾆｯﾄについて計画的に修繕を実施する。
（対象機器）･50-10･20･30･40･50･60･70･80･120･130･140･50T-10､50T-20､50T-30､50T-40･#2･3･4 主変(1 次･2 次周辺 GIS)
赤坂 ss ２２０ｋＶ西福岡赤坂線転送送信盤１，２ＬＢ 特性試験を行う。

変更

変更
赤坂 ss ２２０ｋＶ西福岡赤坂線転送送信盤１，２ＬＡ 特性試験を行う。
変更
西福岡 ss ２２０ｋＶ西福岡赤坂線転送受信盤１，２ＬＢ 特性試験を行う。

変更

西福岡 ss ２２０ｋＶ西福岡赤坂線転送受信盤１，２ＬＡ 特性試験を行う。

変更

２２０／６６／１１０ｋＶ、
２５０／２００／１００ＭＶＡ

変更

2020 年度に実施した「中央 ss500kV GIS ﾌﾗﾝｼﾞ締結ﾎﾞﾙﾄ他修繕工事」のうち 500kV GIS ﾌﾗﾝｼﾞ外装部他の状況調査においてｺｰｷﾝｸﾞ剤の亀裂､ｱｰｽﾊﾞｰ等への侵水及びﾎﾞﾙﾄ類の異種金属使用による劣化がみられたﾕﾆｯﾄについて計画的に修繕を実施する。
（対象機器）･50-10･20･30･40･50･60･70･80･120･130･140･50T-10､50T-20､50T-30､50T-40･#2･3･4 主変(1 次･2 次周辺 GIS)
赤坂 ss ２２０ｋＶ西福岡赤坂線転送送信盤１，２ＬＡ 特性試験を行う。

変更

変更
宇久島メガソーラーパーク接続工事のうち２０−３０〜３１（既設 20111）間架線加工ほか
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

0924186九州

2024/06/04 09:00

2024/06/04 18:00

単日

赤坂 ss

0924190九州

2024/06/04 09:00

2024/06/04 18:00

単日

西福岡 ss0924191九州

2024/06/04 09:00

2024/06/04 18:00

単日

西福岡 ss0924267九州

2024/06/07 14:00

2024/06/07 16:00

単日

大隅 ss

0924263九州

2024/06/10 09:00

2024/06/14 17:00

連続

大隅 ss

0926875

九州

2024/06/11 08:00

2024/06/14 18:00

毎日

西佐世保 ss

0925310九州

2024/06/11 09:00

2024/08/18 17:00

連続

500kV 南九州幹線 1L (2023/11 運
開)0925311九州

2024/06/11 09:00

2024/08/18 17:00

連続

500kV 南九州幹線 1L (2023/11 運
開)0925312九州

2024/06/11 09:00

2024/08/18 17:00

連続

500kV 南九州幹線 1L (2023/11 運
開)0925809九州

2024/06/12 08:00

2024/06/12 18:00

単日

大分 ss

0924264九州

2024/06/14 14:00

2024/06/14 16:00

単日

大隅 ss

停電区間（停電設備）
赤坂 ss 220kV 西福岡赤坂線 2L/赤坂 ss ２２０ｋＶ
２号 主要変圧器/赤坂 ss ６−１２０(＃２ＭＴｒ２次)[加圧停止]/赤坂 ss 西福岡赤坂線 転送送信盤１，２Ｌ（Ｂ） [ロック]
220kV 西福岡赤坂線 2L/西福岡 ss ２０−６０[加圧停止]/赤坂 ss ２２０ｋＶ２号 主要変圧器/西福岡 ss
西福岡赤坂線 転送受信盤１，２Ｌ（Ｂ） [ロック]220kV 西福岡赤坂線 2L/西福岡 ss ２０−６０[加圧停止]/赤坂 ss ２２０ｋＶ２号 主要変圧器/西福岡 ss
西福岡赤坂線 転送受信盤１，２Ｌ（Ａ） [ロック]大隅 ss ２２０ｋＶ２号母線/大隅 ss ２２０ｋＶ[１−２]ＢＰ盤/大隅 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＢＵ盤/大隅 ss 直接運転

作業内容
赤坂 ss ２２０ｋＶ西福岡赤坂線転送送信盤１，２ＬＢ 特性試験を行う。

大隅 ss ２２０ｋＶ１号母線/大隅 ss ２０Ｂ−１Ｅ [入]220kV 西佐世保武雄線 2L (2022/12 運開)/西佐世
保 ss ２０−２０[加圧停止]/66kV 相浦連絡線 1L/相浦 ss ６−１３０[加圧停止]/西佐世保 ss ２２０ｋＶ２号
母線/西佐世保 ss ２２０ｋＶ３号母線/西佐世保 ss ２
２０ｋＶ１号主要変圧器
500kV 南九州幹線 1L (2023/11 運開)

500kV 南九州幹線 1L (2023/11 運開)

500kV 南九州幹線 1L (2023/11 運開)

09253840925386九州

九州

2024/06/17 08:00

2024/06/24 08:00

2024/06/21 17:00

2024/06/28 17:00

連続

連続

中央 ss

中央 ss

大分 ss ２０−８０[加圧停止]/大分 ss ２０−２０[加圧停止]/大分 ss ２２０ｋＶ４号母線/大分 ss ２２０ｋＶ４
号母線 ４３ＢＰ[ロック]大隅 ss ２２０ｋＶ１号母線/大隅 ss ２２０ｋＶ[１−２]ＢＰ盤/大隅 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＢＵ盤/大隅 ss 直接
運転
中央 ss 500kV 脊振幹線 1L/中央 ss ５０−７０ [加圧停止]/中央 ss ５０−７３Ｅ[切]/中央 ss ５０−７０Ｅ[切]/中央 ss ５０−７２Ｅ[切]/中央 ss ５０−７３ＥＬ側
移動用アース付

中央 ss 500kV 脊振幹線 2L/中央 ss ５０−８０ [加圧停止]/中央 ss ５０−８３Ｅ[切]/中央 ss ５０−８０Ｅ[切]/中央 ss ５０−３００[加圧停止]/中央 ss ５０−８
１Ｅ[切]/中央 ss ５０−８２Ｅ[切]

212

発電制約

申請区分
変更

西福岡 ss ２２０ｋＶ西福岡赤坂線転送受信盤１，２ＬＢ 特性試験を行う。

変更

西福岡 ss ２２０ｋＶ西福岡赤坂線転送受信盤１，２ＬＡ 特性試験を行う。

変更

２２０／６６／１１０ｋＶ、
２５０／２００／１００ＭＶＡ

変更

２２０／６６／１１０ｋＶ、
２５０／２００／１００ＭＶＡ

変更

宇久島メガソーラーパーク接続工事のうち２０−４０〜４１（既設 20121）間架線加工ほか
変更

電線張替工事：Ｔ／ＡＣ８１０（４）、ＬＰＡＣ１５０
張替区間：
・８２〜
・９１
亘長：３．３ｋｍ
高経年 電線（腐食）
電線張替工事：Ｔ／ＡＣ８１０（４）、ＬＰＡＣ１５０
張替区間：
・７０〜
・７５
亘長：２．１ｋｍ
高経年 電線（腐食）
電線張替工事：Ｔ／ＡＣ８１０（４）、ＬＰＡＣ１５０
張替区間：
・１２８〜
・１３６
亘長：３．３ｋｍ
高経年 電線（腐食）大分 ss ２０−２１ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰＥ無し外部点検

変更

変更

変更

制約有
２２０／６６／１１０ｋＶ、
２５０／２００／１００ＭＶＡ
2020 年度に実施した「中央 ss500kV GIS ﾌﾗﾝｼﾞ締結ﾎﾞﾙﾄ他修繕工事」のうち 500kV GIS ﾌﾗﾝｼﾞ外装部他の状況調査においてｺｰｷﾝｸﾞ剤の亀裂､ｱｰｽﾊﾞｰ等への侵水及びﾎﾞﾙﾄ類の異種金属使用による劣化がみられたﾕﾆｯﾄについて計画的に修繕を実施する。
（対象機器）･50-10･20･30･40･50･60･70･80･120･130･140･50T-10､50T-20､50T-30､50T-40･#2･3･4 主変(1 次･2 次周辺 GIS)
2020 年度に実施した「中央 ss500kV GIS ﾌﾗﾝｼﾞ締結ﾎﾞﾙﾄ他修繕工事」のうち 500kV GIS ﾌﾗﾝｼﾞ外装部他の状況調査においてｺｰｷﾝｸﾞ剤の亀裂､ｱｰｽﾊﾞｰ等への侵水及びﾎﾞﾙﾄ類の異種金属使用による劣化がみられたﾕﾆｯﾄについて計画的に修繕を実施する。
（対象機器）･50-10･20･30･40･50･60･70･80･120･130･140･50T-10､50T-20､50T-30､50T-40･#2･3･4 主変(1 次･2 次周辺 GIS)

変更

変更

変更

変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0925389九州

2024/07/01 08:00

2024/07/05 17:00

連続作業箇所(作業設備)

中央 ss0925390九州

2024/07/08 08:00

2024/07/12 17:00

連続

中央 ss

0927567九州

2024/07/09 00:10

2024/07/10 04:55

毎日

ＪＲ新坂本 ss

0927568九州

2024/07/16 00:10

2024/07/17 04:55

毎日

ＪＲ新坂本 ss

0925309九州

2024/08/06 08:00

2024/08/09 18:00

毎日

500kV 南九州幹線 1L (2023/11 運
開)

停電区間（停電設備）
500kV 佐賀幹線 1L/中央 ss ５０−１２[切]/中央 ss
５０−１１Ｅ[切]/中央 ss ５０−１２Ｅ[切]/中央 ss ５０−
１０[加圧停止]/中央 ss ５０−１０Ｅ[切]/中央 ss ５０−１３Ｅ[切]/中央 ss ５０−１３ＥＬ側移動用アース付

500kV 佐賀幹線 2L/中央 ss ５０−２２[切]/中央 ss
５０−２１Ｅ[切]/中央 ss ５０−２２Ｅ[切]/中央 ss ５０−２０[加圧停止]/中央 ss ５０−２３Ｅ[切]/中央 ss ５０−２０Ｅ[切]/中央 ss ５０−２３ＥＬ側移動用アース付

ＪＲ新坂本 ss 220kV 大平人吉線 1L/ＪＲ新坂本 ss
220kV 大平人吉線 1L [受電停止]/ＪＲ新坂本 ss
220kV 大平人吉線 2L [受電停止]
ＪＲ新坂本 ss 220kV 大平人吉線 2L/ＪＲ新坂本 ss
220kV 大平人吉線 1L [受電停止]/ＪＲ新坂本 ss
220kV 大平人吉線 2L [受電停止]
500kV 南九州幹線 1L (2023/11 運開)
500kV 南九州幹線 1L (2023/11 運開)

0925294

九州

2024/08/06 08:30

2024/08/06 17:00

単日

500kV 南九州幹線 1L (2023/11 運
開)0925314九州

2024/08/22 09:00

2024/10/28 17:00

連続

500kV 南九州幹線 2L (2023/11 運
開)0925315九州

2024/08/22 09:00

2024/10/28 17:00

連続

500kV 南九州幹線 2L (2023/11 運
開)0925316九州

2024/08/22 09:00

2024/10/28 17:00

連続

500kV 南九州幹線 2L (2023/11 運
開)0925313九州

2024/08/27 08:00

2024/08/30 18:00

毎日

500kV 南九州幹線 2L (2023/11 運
開)

500kV 南九州幹線 2L (2023/11 運開)

500kV 南九州幹線 2L (2023/11 運開)

500kV 南九州幹線 2L (2023/11 運開)

0925741九州

2024/09/02 09:00

2024/09/03 17:00

毎日

山家 ss

0925737九州

2024/09/04 09:00

2024/09/04 17:00

単日

山家 ss

0925740九州

2024/09/05 09:00

2024/10/22 17:00

連続

山家 ss

0925745九州

2024/09/05 09:00

2024/09/05 17:00

単日

山家 ss

0925291九州

2024/09/10 09:00

2024/10/11 17:00

連続

500kV 脊振幹線 2L

500kV 南九州幹線 2L (2023/11 運開)
220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss ２０−６０[加圧停止]/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]/山家 ss ２２０ｋＶ２号母線
220kV 山家東福岡線 1L/山家 ss ２０−５０ [加圧停止]/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]/山家 ss ２２０ｋＶ２号母線
220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss ２０−６０[加圧停
止]
山家 ss ２２０ｋＶ１号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]
500kV 脊振幹線 2L

213

作業内容
2020 年度に実施した「中央 ss500kV GIS ﾌﾗﾝｼﾞ締結ﾎﾞﾙﾄ他修繕工事」のうち 500kV GIS ﾌﾗﾝｼﾞ外装部他の状況調査においてｺｰｷﾝｸﾞ剤の亀裂､ｱｰｽﾊﾞｰ等への侵水及びﾎﾞﾙﾄ類の異種金属使用による劣化がみられたﾕﾆｯﾄについて計画的に修繕を実施する。
（対象機器）･50-10･20･30･40･50･60･70･80･120･130･140･50T-10､50T-20､50T-30､50T-40･#2･3･4 主変(1 次･2 次周辺 GIS)
2020 年度に実施した「中央 ss500kV GIS ﾌﾗﾝｼﾞ締結ﾎﾞﾙﾄ他修繕工事」のうち 500kV GIS ﾌﾗﾝｼﾞ外装部他の状況調査においてｺｰｷﾝｸﾞ剤の亀裂､ｱｰｽﾊﾞｰ等への侵水及びﾎﾞﾙﾄ類の異種金属使用による劣化がみられたﾕﾆｯﾄについて計画的に修繕を実施する。
（対象機器）･50-10･20･30･40･50･60･70･80･120･130･140･50T-10､50T-20､50T-30､50T-40･#2･3･4 主変(1 次･2 次周辺 GIS)
ＪＲ新坂本 ss 受電設備定期点検(配電盤個別検査)

発電制約

申請区分

変更

変更

新規
ＪＲ新坂本 ss 受電設備定期点検(配電盤個別検査)
新規年間停止申請（2022 年度申請分）
がいし金具ほか取替・500kV 南九州幹線
・97(1L、下相、老側、E 側)ﾖｰｸ取付ﾎﾞﾙﾄ割ﾋﾟﾝの
くい込み 1 箇所(1L、中相、老側、天、外)ｸｻﾋﾞ型ｸﾗﾝﾌﾟ取付ﾎﾞﾙﾄ W ﾅｯ
ﾄ不足 1 個計：1 基(2 箇所)
電線張替工事：Ｔ／ＡＣ８１０（４）、ＬＰＡＣ１５０
張替区間：
・８２〜
・９１
亘長：３．３ｋｍ
高経年 電線（腐食）
電線張替工事：Ｔ／ＡＣ８１０（４）、ＬＰＡＣ１５０
張替区間：
・７０〜
・７５
亘長：２．１ｋｍ
高経年 電線（腐食）
電線張替工事：Ｔ／ＡＣ８１０（４）、ＬＰＡＣ１５０
張替区間：
・１２８〜
・１３６
亘長：３．３ｋｍ
高経年 電線（腐食）
年間停止申請（2022 年度申請分）

変更

変更

変更

変更

変更

変更

山家ｓｓ２０−６３ＬＳ他取替工事（20T-12〜62 間ｱﾙﾐﾊﾟｲﾌﾟ撤去、据付）変更
山家ｓｓ２０−６３ＬＳ他取替工事（20-51〜52 間架線撤去、接続）変更
山家ｓｓ２０−６３ＬＳ他取替工事
山家ｓｓ２０−６３ＬＳ他取替工事（#1 母線撤去、据付）
脊振幹線ＯＰ張替 １工区ＮＯ．３７〜４７ ２工区ＮＯ．７６〜脊振ＳＳ

変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時停止区分

0927571九州

2024/09/17 07:00

2024/09/18 19:00

連続

緑川 ss

0925591九州

2024/09/17 09:00

2024/09/17 17:00

単日

220kV 鳥栖木佐木線 1L[予防停止]

092532909255930924020九州
九州
九州

2024/09/18 09:00
2024/09/18 09:00
2024/09/25 08:00

2024/09/24 17:00
2024/09/18 17:00
2024/12/19 14:00

毎日

作業箇所(作業設備)

北九州 ss単日

220kV 鳥栖木佐木線 2L[予防停止]

連続

220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運
開)0924072九州

2024/09/25 08:30

2024/09/27 18:30

連続

一ツ瀬 ss0924073九州

2024/09/25 08:30

2024/09/27 18:30

連続

一ツ瀬 ss0924074九州

2024/09/25 08:30

2024/09/25 18:30

単日

一ツ瀬 ss0926764九州

2024/09/28 09:00

2024/09/30 17:00

毎日

若松 ss

0924061九州

2024/10/01 07:30

2024/10/28 18:00

連続

220kV 都城線 1L

0925765九州

2024/10/01 08:30

2024/10/03 17:30

連続

鳥栖 ss

0925579九州

2024/10/01 09:00

2024/10/02 17:00

毎日

220kV 宮崎分岐線 1L

0925580

九州

2024/10/01 09:00

2024/10/04 17:00

毎日

220kV 宮崎分岐線 1L

0925582九州

2024/10/01 09:00

2024/10/04 17:00

毎日

220kV 山家東福岡線 1L

0925587九州

2024/10/01 09:00

2024/10/03 17:00

毎日

220kV 新小倉火力１号線 1L

0925745九州

2024/10/01 09:00

2024/10/02 17:00

毎日

山家 ss

092757409275760924078九州
九州
九州

2024/10/01 09:00
2024/10/01 09:00
2024/10/02 09:00

2024/10/02 17:00
2024/10/02 17:00
2024/10/04 17:00

毎日
毎日
毎日

220kV 大隅線 1L
220kV 大隅線 1L
220kV 熊本日田線 1L

0927560

九州

2024/10/03 07:10

2024/10/03 18:50

単日

八代 ss

0927575

九州

2024/10/03 09:00

2024/10/04 17:00

毎日

220kV 大隅線 1L

0927563九州

2024/10/04 07:10

2024/10/04 18:50

単日

八代 ss

0925704九州

2024/10/04 09:00

2024/10/04 17:00

単日

220kV 新小倉火力３号線 1L

0925706九州

2024/10/04 15:30

2024/10/04 17:00

単日

0924016九州

2024/10/05 09:00

2024/10/07 17:00

毎日

0924018

九州

2024/10/05 09:00

2024/10/07 17:00

毎日

0924024九州

2024/10/05 09:00

2024/10/07 17:00

毎日

220kV 新小倉火力３号線 1L
220kV 西谷門司線 1L (2023/12 運
開)
220kV 西谷門司線 1L (2023/12 運
開)
220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運
開)0925704九州

2024/10/07 09:00

2024/10/07 17:00

単日

220kV 新小倉火力３号線 1L

0925849九州

2024/10/07 09:00

2024/10/09 17:00

毎日

南宮崎 ss0925706九州

2024/10/07 15:30

2024/10/07 17:00

単日

220kV 新小倉火力３号線 1L

停電区間（停電設備）
緑川 ss 220kV 南熊本緑川線 2L [受電停止]/緑川
ss ２２０ｋＶ２号母線/緑川 ss ２２０ｋＶ３号母線/緑川 ss ２２０ｋＶ２号主要変圧器/緑川 ss ６−１２０[加圧停止]/緑川 ss ２０−１２０ [加圧停止]/緑川 ss
２０−２０ [加圧停止]
220kV 鳥栖木佐木線 1L[予防停止]
500kV 北九州幹線 1L/北九州 ss ５０−５０[加圧停止]220kV 鳥栖木佐木線 2L[予防停止]
220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運開)
一ツ瀬 ss 220kV 柏田線 1L/一ツ瀬 ss ２０−５０[加圧停止]
一ツ瀬 ss 220kV 柏田線 1L/一ツ瀬 ss ２０−５０[加圧停止]
一ツ瀬 ss 220kV 柏田線 1L/一ツ瀬 ss ２０−５０[加圧停止]
220kV 若松分岐線 2L (2023/11 運開)[予防停止]/
若松 ss ２０−２０
220kV 都城線 1L
鳥栖 ss 220kV 鳥栖木佐木線 1L/鳥栖 ss 220kV
鳥栖木佐木線 1L ＰＣＭ（Ａ）/鳥栖 ss 220kV 鳥栖
木佐木線 1L ＰＣＭ（Ｂ）/鳥栖 ss ２０−３０[加圧停止]220kV 宮崎分岐線 1L/220kV 南宮崎線 1L (2022/10
運開)220kV 宮崎分岐線 1L/220kV 南宮崎線 1L (2022/10
運開)220kV 山家東福岡線 1L
220kV 新小倉火力１号線 1L
山家 ss ２２０ｋＶ１号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]
220kV 大隅線 1L
220kV 大隅線 1L
220kV 熊本日田線 1L
八代 ss ２２０ｋＶ１号母線
220kV 大隅線 1L
八代 ss ２２０ｋＶ２号母線
220kV 新小倉火力３号線 1L
220kV 新小倉火力３号線 1L
220kV 西谷門司線 1L (2023/12 運開)
220kV 西谷門司線 1L (2023/12 運開)
220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運開)
220kV 新小倉火力３号線 1L
南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss ２０−７０[加圧停止]
220kV 新小倉火力３号線 1L
214

作業内容
緑川 ss ２２０ｋＶ２号ＢＰＴ 220kV ガス絶縁開閉装置(PT)外部点検を
行う。

発電制約

申請区分

新規

管内営巣除去業務の委託（220kV 久留米分岐線）(2024 年度）
過去の停止による営巣除去実績により申請
北九州ｓｓ５００ｋＶＧＩＳ取替工事（500kV１号母線ＧＩＢ接続）
管内営巣除去業務の委託（220kV 久留米分岐線）(2024 年度）
過去の停止による営巣除去実績により申請
西谷 ss〜
・12、
・16〜
・46 15.4km 電線張替作業
一ツ瀬 ss ２０−５０ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検(１２年目点検)を行う。
一ツ瀬 ss ２０−５０ＧＩＳユニット磁器碍管の超音波探傷測定を実施する。（業務指示１８−２）
一ツ瀬 ss ２２０ｋＶ一ツ瀬柏田線１Ｌ（Ｐ４〜Ｐ５） 屋外鉄構 外部点検を行う。
若松ｓｓ２２０ｋＶ引出工事のうち架空地線取付（若松分岐２Ｌ側）
220kV 都城線がいし装置取替工事（横市地区）１Ｌ
鳥栖ｓｓ２０−３３他ＬＰＤ取替工事（２０−３３ＬＰＤ取替）

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

220kV 南宮崎線(1L)スペーサー取替【直営技術作業】
220kV 南宮崎線鉄塔防錆修繕工事（１Ｌ）

変更
変更

ダンパ修繕 18 基
北九州支社送電保全基準の OF ケーブル劣化測定周期に準じた採油の実施
山家ｓｓ２０−６３ＬＳ他取替工事（#1 母線撤去、据付）

変更

大隅線
・44〜55 １１径間
大隅線・97、102、117、118 計 ４基
220kV 熊本日田線鉄塔防錆工事（2024 年度）
八代 ss ２０−２０ ２２０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検（１２年点検）を行う。
大隅線 ３基八代 ss ２０−２０ ２２０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検（１２年点検）を行う。
北九州支社送電保全基準の OF ケーブル劣化測定周期に準じた採油の実施
220kV 新小倉線ＯＦケーブル部分放電測定を実施する
苅田分岐線
・35（併架：南苅田北九州線
・10） １基 一般部鉄塔防錆塗装
220kV 西谷門司線
・34、35、36、47、48、49、52 計 7 基 鉄塔防錆塗装
220kV 西谷門司線
・34、35、36、47、48、49、52 計 7 基 鉄塔防錆塗装
北九州支社送電保全基準の OF ケーブル劣化測定周期に準じた採油の実施
南宮崎 ss 220kV1 号母線 PD 微量 PCB 含有検査に伴う検体採油（南宮崎線 1L 受電停止）
220kV 新小倉線ＯＦケーブル部分放電測定を実施する

新規
新規
変更

変更
変更

新規
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0925847九州

2024/10/08 07:30

2024/10/08 18:30

単日

南宮崎 ss

作業箇所(作業設備)

0925517九州

2024/10/08 08:00

2024/10/10 19:00

連続

宮崎 ss

0924076九州

2024/10/08 08:30

2024/10/10 17:30

毎日

220kV 海崎線 1L

0925766

九州

2024/10/08 08:30

2024/10/10 17:30

連続

鳥栖 ss

0924019九州

2024/10/08 09:00

2024/10/10 17:00

毎日

09240790925299九州
九州

2024/10/08 09:00
2024/10/08 09:00

2024/10/10 17:00
2024/10/09 17:00

毎日
連続

220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運
開)
220kV 熊本日田線 2L
500kV 佐賀幹線 1L

0925324九州

2024/10/08 09:00

2024/11/20 17:00

連続

北九州 ss0925584
09275770927579九州
九州
九州

2024/10/08 09:00
2024/10/08 09:00
2024/10/08 09:00

2024/10/11 17:00
2024/10/09 17:00
2024/10/09 17:00

毎日
毎日
毎日

220kV 山家東福岡線 2L
220kV 大隅線 2L
220kV 大隅線 2L

0925705九州

2024/10/08 21:00

2024/10/09 05:00

連続

220kV 新小倉火力３号線 1L

0927561九州

2024/10/09 07:00

2024/10/09 19:00

単日

八代 ss

0927559九州

2024/10/09 07:10

2024/10/09 18:50

単日

八代 ss

0925848九州

2024/10/09 07:30

2024/10/09 18:30

単日

南宮崎 ss0925338

九州

2024/10/09 08:00

2024/10/11 18:00

連続

北九州 ss0925518

九州

2024/10/09 08:00

2024/10/10 19:00

連続

宮崎 ss

0927564九州

2024/10/10 07:00

2024/10/10 19:00

単日

八代 ss

0927562九州

2024/10/10 07:10

2024/10/10 18:50

単日

八代 ss

0925300
0927578九州
九州

2024/10/10 09:00
2024/10/10 09:00

2024/10/11 17:00
2024/10/11 17:00

連続
毎日

500kV 佐賀幹線 2L
220kV 大隅線 2L

0925822九州

2024/10/15 08:00

2024/10/15 18:00

単日

西大分 ss092536709252880925368九州
九州
九州

2024/10/15 08:30
2024/10/15 09:00
2024/10/15 09:00

2024/10/16 17:30
2024/10/24 17:00
2024/10/15 17:00

連続
連続
単日

豊前 ss
500kV 脊振幹線 1L
豊前 ss

0925718

九州

2024/10/16 08:00

2024/10/18 18:00

連続槻田 sws09257190925826九州
九州

2024/10/16 08:00
2024/10/16 08:00

2024/10/16 18:00
2024/10/16 18:00

単日
単日

槻田 sws
西大分 ss

停電区間（停電設備）
南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss ２０−７０[加圧停止]
宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L/宮崎 ss 220kV 南
宮崎線 1L (2022/10 運開)/宮崎 ss ２０−７０[加圧停止]220kV 海崎線 1L
鳥栖 ss 220kV 鳥栖木佐木線 2L/鳥栖 ss 220kV
鳥栖木佐木線 2L ＰＣＭ（Ａ）/鳥栖 ss 220kV 鳥栖
木佐木線 2L ＰＣＭ（Ｂ）/鳥栖 ss ２０−４０[加圧停止]220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運開)
220kV 熊本日田線 2L
500kV 佐賀幹線 1L
500kV 豊前北幹線 2L/北九州 ss ５０−２０[加圧停止]/北九州 ss 500kV 豊前北幹線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/北九州 ss 500kV 豊前北幹線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/北九州 ss 500kVBP 盤(A),(B) 50-20ＣＴプラグ/北九州 ss 500kVＯＧ盤 50-20ＣＴプラグ/北九州 ss
豊前北幹線２Ｌ 制御端末(A),(B)220kV 山家東福岡線 2L
220kV 大隅線 2L
220kV 大隅線 2L
220kV 新小倉火力３号線 1L
八代 ss ２２０ｋＶ１号母線/八代 ss ２２０ｋＶ３号 主要変圧器/八代 ss ６−１３０(３号主変二次)[加圧停止]/八代 ss ２０−１３０(３号主変一次)[加圧停止]
八代 ss ２２０ｋＶ１号母線
南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 1L (2022/10
運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/南宮崎 ss 220kV 南宮崎線
1L (2022/10 運開) ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/南宮崎 ss ２０−７０[加圧停止]
220kV 槻田線 2L/北九州 ss ２０−２６０
宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L/宮崎 ss 220kV 南
宮崎線 1L (2022/10 運開)/宮崎 ss ２０−７０[加圧停止]
八代 ss ２２０ｋＶ２号母線/八代 ss ２２０ｋＶ３号 主要変圧器/八代 ss ６−１３０(３号主変二次) [加圧停止]/八代 ss ２０−１３０(３号主変一次) [加圧停止]
八代 ss ２２０ｋＶ２号母線
500kV 佐賀幹線 2L
220kV 大隅線 2L
西大分 ss ２０−６０ [加圧停止]/西大分 ss ２２０ｋＶ
１号母線/西大分 ss ２２０ｋＶ１号母線 ４３ＢＰ[ロック]
220kV 大分北線 2L/豊前 ss ２０−６０
500kV 脊振幹線 1L
220kV 大分北線 2L/豊前 ss ２０−６０
220kV 到津線 1L/槻田 sws ２０−７０
槻田 sws ２０−７０/槻田 sws ２２０ｋＶ１号母線
西大分 ss 220kV 大分北線 2L/西大分 ss ２０−６０[加圧停止]
215

作業内容
南宮崎 ss ２２０ｋＶ１号 母線ＰＤ コンデンサー形計器用変圧器 外部点検
宮崎 ss ２０−７０ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検

発電制約

申請区分
変更
変更

220kV 海崎線地線金具修繕工事（1L）
鳥栖ｓｓ２０−３３他ＬＰＤ取替工事（２０−４３ＬＰＤ取替）

変更
変更

苅田分岐線
・35（併架：南苅田北九州線
・10） １基 一般部鉄塔防錆塗装
220kV 熊本日田線鉄塔防錆工事（2024 年度）
・120、
・121、
・123 計３基
北九州ｓｓ５００ｋＶＧＩＳ取替工事（豊前北幹線２Ｌ切替）

変更
変更
変更

変更

ダンパ修繕 18 基
大隅線・44〜55 １１径間
大隅線・97、102、117、118 計 ４基
北九州支社送電保全基準の OF ケーブル劣化測定周期に準じた採油の実施
八代 ss ２０−１３０ ２２０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検（１２年点検）
を行う。

変更
新規
新規
変更
新規

八代 ss ２０−１０ ２２０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検（１２年点検）を行う。
南宮崎 ss ２０−７０ ２２０ＫＶガスしゃ断器外部点検

新規変更

北九州ｓｓ ２０−２６０ ＧＣＢ 外部点検を行う。
宮崎 ss ２０−７０ＧＩＳユニットブッシング超音波探傷測定変更
変更

八代 ss ２０−１３０ ２２０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検（１２年点検）
を行う。

新規

八代 ss ２０−１０ ２２０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検（１２年点検）を行う。
・120、121、123 計３基
大隅線 ３基西大分 ss ２０−６１ ２２０ｋＶパンタグラフ型（ＰＬＳ）外部点検

新規
変更
新規
制約有

豊前ｓｓ ２０−６０ ＧＩＳ 外部点検（１２年点検）を行う。
径間スペーサ修繕 15 径間
豊前ｓｓ ２０−６０ ＧＣＢ 引留碍洗ノズル外部点検を行う。
槻田ｓｗｓ ２０−７０ ＧＩＳ 外部点検（１２年点検）（＃１母線ＰＴユニッ
ト含む）を行う。
槻田ｓｗｓ ２０−７０ ＧＩＳ 外部点検（１２年点検）（＃１母線ＰＴユニッ
ト含む）を行う。
西大分 ss ２０−６３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
0925827

エリア
九州

作業開始日時2024/10/16 08:00

作業終了日時2024/10/16 18:00

停止区分
単日

作業箇所(作業設備)
西大分 ss0925828九州

2024/10/16 08:00

2024/10/16 18:00

単日

西大分 ss09240770925289九州
九州

2024/10/16 08:30
2024/10/16 09:00

2024/10/18 17:30
2024/11/29 17:00

毎日
連続

220kV 海崎線 2L
500kV 脊振幹線 1L

0925720九州

2024/10/17 08:00

2024/10/18 18:00

連続槻田 sws0925820九州

2024/10/17 08:00

2024/10/17 18:00

単日

西大分 ss0925821九州

2024/10/17 08:00

2024/10/17 18:00

単日

西大分 ss0925816九州

2024/10/18 08:00

2024/10/18 18:00

単日

西大分 ss0925817九州

2024/10/18 08:00

2024/10/18 18:00

単日

西大分 ss0925818

九州

2024/10/18 08:00

2024/10/18 18:00

単日

西大分 ss0925819九州

2024/10/18 08:00

2024/10/18 18:00

単日

西大分 ss0925660

九州

2024/10/21 09:00

2024/10/23 17:00

連続

220kV 熊本南熊本線 1L

0924236九州

2024/10/22 08:10

2024/10/25 17:50

連続

人吉 ss

0925581九州

2024/10/22 09:00

2024/10/25 17:00

毎日

220kV 宮崎分岐線 2L

0925746九州

2024/10/22 09:00

2024/10/22 15:00

単日

山家 ss

0925747九州

2024/10/22 15:00

2024/10/22 17:00

単日

山家 ss

0924062九州

2024/10/23 08:30

2024/10/25 17:30

毎日

220kV 都城線 1L

0925737九州

2024/10/23 09:00

2024/10/23 17:00

単日

山家 ss

0925741九州

2024/10/24 09:00

2024/10/24 17:00

単日

山家 ss

0924235

九州

2024/10/28 07:10

2024/11/01 17:50

連続

人吉 ss

0924234九州

2024/10/28 07:30

2024/11/01 17:30

連続

人吉 ss

09241780924199九州
九州

2024/10/28 08:30
2024/10/28 09:00

2024/10/29 17:30
2024/11/01 17:00

毎日
毎日

220kV 中央南福岡線 1L
220kV 長崎幹線 2L

0925407九州

2024/10/28 09:00

2024/10/28 18:00

単日

中央 ss

停電区間（停電設備）
西大分 ss 220kV 大分北線 2L
西大分 ss ２０−６０ [加圧停止]/西大分 ss ２２０ｋＶ
２号母線/西大分 ss ２２０ｋＶ２号母線 ４３ＢＰ[ロック]
220kV 海崎線 2L
500kV 脊振幹線 1L
槻田 sws ２０−７０/槻田 sws ２２０ｋＶ２号母線
西大分 ss ２０−５０[加圧停止]/西大分 ss 220kV 大分北線 1L ＤＺ盤/西大分 ss 220kV 大分北線 1L Ｐ
ＣＭ（Ａ）/西大分 ss 220kV 大分北線 1L ＰＣＭ（Ｂ）/西大分 ss 西大分 ss 220k５母線保護盤 20−50 赤T.T 外し [ロック]/西大分 ss 西大分 ss 220k５母線
保護盤 常時監視 43JK [ロック]西大分 ss ２０−５０ [加圧停止]/西大分 ss ２２０ｋＶ
２号母線/西大分 ss ２２０ｋＶ２号母線 ４３ＢＰ[ロック]
西大分 ss 220kV 大分北線 1L
西大分 ss 220kV 大分北線 1L/西大分 ss ２０−５０[加圧停止]
西大分 ss 220kV 大分北線 1L/西大分 ss ２０−５０[加圧停止]
西大分 ss ２０−５０ [加圧停止]/西大分 ss ２２０ｋＶ
１号母線/西大分 ss ２２０ｋＶ１号母線 ４３ＢＰ[ロック]
220kV 熊本南熊本線 1L
人吉 ss ２０−４０[加圧停止]/人吉 ss ２２０ｋＶ１号母線
220kV 宮崎分岐線 2L/220kV 南宮崎線 2L (2022/10
運開)
山家 ss ２２０ｋＶ１号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]
山家 ss ２２０ｋＶ１号母線/山家 ss ２２０ｋＶ[１−２]４３ＢＫＨ[仮保護]220kV 都城線 1L
220kV 山家東福岡線 1L/山家 ss ２０−５０ [加圧停止]/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]/山家 ss ２２０ｋＶ２号母線
220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss ２０−６０[加圧停止]/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]/山家 ss ２２０ｋＶ２号母線
人吉 ss ２０−３０[加圧停止]/人吉 ss ２２０ｋＶ２号母線
220kV 大平人吉線 2L（＃３〜人吉 ss）/人吉 ss
220kV 大平人吉線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/人吉 ss
220kV 大平人吉線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/人吉 ss ２０−４０[加圧停止]/人吉 ss 電気所ｻｰﾊﾞ入出力架 1
大平人吉 2L VB/VL ﾌﾟﾗｸﾞ
220kV 中央南福岡線 1L
220kV 長崎幹線 2L
220kV 山家線 2L/中央 ss 220kV 山家線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/中央 ss 220kV 山家線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/中央 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＢＰ＋ＬＢ盤 常時監視
ロック/中央 ss ２２０ｋＶ[１−４] ＢＰ＋ＬＢ盤 常時監
視ロック/中央 ss ２０−１８０[加圧停止]

216

作業内容
西大分 ss ２０−６３ ＬＰＤ コンデンサー形計器用変圧器外部点検
西大分 ss ２０−６２ ２２０ｋＶパンタグラフ型（ＰＬＳ）外部点検

発電制約

申請区分
変更

制約有

変更

220kV 海崎線地線金具修繕工事（2L）
脊振幹線ＯＰ張替 １工区ＮＯ．３７〜４７ ２工区ＮＯ．７６〜脊振ＳＳ槻田ｓｗｓ ２０−７０ ＧＩＳ 外部点検（１２年点検）（＃１母線ＰＴユニッ
ト含む）を行う。
西大分 ss ２０−５０ ２２０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)

変更
変更
変更

変更

西大分 ss ２０−５２ ２２０ｋＶパンタグラフ型（ＰＬＳ）外部点検
制約有
西大分 ss ２０−５３ ＬＰＤ コンデンサー形計器用変圧器外部点検
西大分 ss ２０−５３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付外部点検

変更
変更

西大分 ss ２２０ｋＶ大分幹線１Ｌ（大分線）（Ｐ１０５〜Ｐ１０６） 屋外鉄
構外部点検
西大分 ss ２０−５１ ２２０ｋＶパンタグラフ型（ＰＬＳ）外部点検

変更
制約有防錆塗装を行う。
・1、103 計 2 基
２０−４３、４３Ｅ本体・操作箱（空気⇒電動）取替２０−４１、４２操作箱取替（空気⇒電動）２０−４３ＬＰＤ取替
220kV 南宮崎線鉄塔防錆修繕工事（２Ｌ）
山家ｓｓ２０−６３ＬＳ他取替工事（社内検査）
山家ｓｓ２０−６３ＬＳ他取替工事（２０−６１、６３、ＬＰＤ試充電）
220kV 都城線ボルトナット修繕工事（2024 年度）
山家ｓｓ２０−６３ＬＳ他取替工事（20-51〜52 間架線撤去、接続）

変更

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

山家ｓｓ２０−６３ＬＳ他取替工事（20T-12〜62 間ｱﾙﾐﾊﾟｲﾌﾟ撤去、据付）
変更
２０−４３、４３Ｅ本体・操作箱（空気⇒電動）取替
２０−４１、４２操作箱取替（空気⇒電動）２０−４３ＬＰＤ取替
２０−４３、４３Ｅ本体・操作箱（空気⇒電動）取替
２０−４１、４２操作箱取替（空気⇒電動）２０−４３ＬＰＤ取替

中央南福岡線 絶縁油採油
管内送電線架線金具修繕工事【武雄地区】（長崎幹線 2 号線）
中央 ss ２０−１８０ ２２０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検（ＧＣＢ）を行
う。

変更

変更

変更
変更

変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時停止区分

0925667九州

2024/10/28 09:00

2024/10/30 17:00

連続作業箇所(作業設備)
220kV 熊本南熊本線 2L

停電区間（停電設備）
220kV 熊本南熊本線 2L
220kV 中央南福岡線 1L[予防停止]

0924179九州

2024/10/28 15:30

2024/10/28 17:30

単日

220kV 中央南福岡線 1L[予防停止]

0925575

九州

2024/10/29 08:00

2024/11/07 18:00

連続

220kV 松島火力線北線 1L

09240640924200
0925595
09255960925597

九州
九州
九州
九州
九州

2024/10/29 08:30
2024/10/29 09:00
2024/10/29 09:00
2024/10/29 09:00
2024/10/29 09:00

2024/10/31 17:30
2024/10/31 17:00
2024/10/29 17:00
2024/11/06 17:00
2024/11/03 17:00

毎日
毎日
単日
連続
連続

220kV 都城線 2L
220kV 長崎幹線 2L
220kV 北佐賀木佐木線 1L
220kV 北佐賀木佐木線 1L
220kV 北佐賀木佐木線 1L

0925789九州

2024/10/29 09:00

2024/10/29 17:00

単日

東佐世保 ss

0924180

九州

2024/10/30 08:30

2024/10/31 17:30

毎日

220kV 中央南福岡線 2L

0925742九州

2024/10/30 09:00

2024/10/30 18:00

単日

山家 ss

0925743九州

2024/10/30 09:00

2024/10/30 18:00

単日

山家 ss

0925744九州

2024/10/30 09:00

2024/10/30 18:00

単日

山家 ss

0924181九州

2024/10/30 15:30

2024/10/30 17:30

単日

220kV 中央南福岡線 2L[予防停止]

0925748九州

2024/10/31 10:00

2024/10/31 17:00

単日

山家 ss

0925749九州

2024/10/31 10:00

2024/10/31 17:00

単日

山家 ss

0925750

九州

2024/10/31 10:00

2024/10/31 17:00

単日

山家 ss

0924063九州

2024/11/01 07:30

2024/11/28 18:00

連続

220kV 都城線 2L

0924232九州

2024/11/01 15:30

2024/11/01 17:30

単日

220kV 大平人吉線 2L

0925301九州

2024/11/02 09:00

2024/11/04 17:00

連続

500kV 東九州幹線 1L

0925290九州

2024/11/05 09:00

2024/11/14 17:00

連続

500kV 脊振幹線 2L

0925302九州

2024/11/05 09:00

2024/11/07 17:00

連続

500kV 東九州幹線 2L

0925770九州

2024/11/05 09:00

2024/11/05 17:30

単日

北佐賀 ss0927276九州

2024/11/05 09:00

2024/11/08 17:00

毎日

0924021九州

2024/11/06 08:00

2024/12/19 14:00

連続

220kV 鳥栖木佐木線 1L
220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運
開)

220kV 松島火力線北線 1L
220kV 都城線 2L
220kV 長崎幹線 2L
220kV 北佐賀木佐木線 1L
220kV 北佐賀木佐木線 1L
220kV 北佐賀木佐木線 1L
東佐世保 ss 220kV 松島火力線北線 1L/東佐世保
ss ２０−９０
220kV 中央南福岡線 2L
220kV 山家線 1L/山家 ss ２２０ｋＶ１号母線/山家 ss
２２０ｋＶ[１−２] ＢＰ＋ＬＢ盤 常時監視ロック/山家 ss
２０−１７０[加圧停止]
220kV 山家線 1L/山家 ss 220kV 山家線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/山家 ss 220kV 山家線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/山家 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＢＰ＋ＬＢ盤 常時監視
ロック/山家 ss ２０−１７０[加圧停止]/中央 ss ２２０
ｋＶ[１−２] ＢＵ盤 常時監視ロック
山家 ss ２２０ｋＶ１号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]
220kV 中央南福岡線 2L[予防停止]

山家 ss ２２０ｋＶ２号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用)[加圧停止]/山家 ss ２２０ｋＶ[１−２]
ＢＰ＋ＬＢ盤 常時監視ロック
山家 ss ２２０ｋＶ２号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用)[加圧停止]/山家 ss ２２０ｋＶ[１−２]
ＢＰ＋ＬＢ盤 常時監視ロック
山家 ss ２２０ｋＶ２号母線/山家 ss ２０Ｔ−１０(＃１、＃２母線連絡用) [加圧停止]
220kV 都城線 2L
220kV 大平人吉線 2L

500kV 東九州幹線 1L

500kV 脊振幹線 2L
500kV 東九州幹線 2L

220kV 北佐賀木佐木線 1L/北佐賀 ss ２０−５０[加圧停止]/北佐賀 ss 220kV 北佐賀木佐木線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/北佐賀 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＢＰ[ロック]/北佐賀 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]220kV 鳥栖木佐木線 1L
220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運開)

217

作業内容
防錆塗装を行う。
・1、103 計 2 基
ＯＦケーブル部分放電測定業務【220kV 中央南福岡線】
・
・46 接続所〜南福岡 ss 間のケーブル部分放電測定を実施
・測定端：
・46 接続所【ケーブル終端箱（気中）下部接地線に測定用CT を取付】（測定用 CT は、活線状態で取外し可能）※同日実施のＯＦケーブル絶縁油採油業務完了後に実施＜伝票 No.TCL-24-001＞220kV 松島火力線北線 1L 電線路細密点
検他
220kV 都城線ボルトナット修繕工事（2024 年度）
長崎幹線径間スペーサ修繕工事（長崎幹線 2 号線）
・7、
・55 計２基

・4〜
・7、
・43〜
・46、
・47〜
・52 計１１径間
・9〜
・17 計８径間
東佐世保 ss 松島火力線北線１Ｌ（Ｐ２０５〜Ｐ２０６）屋外鉄構外部点
検 他
中央南福岡線 絶縁油採油
山家 ss ２０−１７１ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰＥ無し外部点検を行う。

発電制約

申請区分
変更

変更

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

山家 ss ２０−１７０ ２２０ＫＶガスしゃ断器外部点検を行う。
変更

山家 ss ２２０ｋＶ１号母線 220kV#1 母線(20B-1E 区画)を行う。

変更

ＯＦケーブル部分放電測定業務【220kV 中央南福岡線】
・
・46 接続所〜南福岡 ss 間のケーブル部分放電測定を実施
・測定端：
・46 接続所【ケーブル終端箱（気中）下部接地線に測定用CT を取付】（測定用 CT は、活線状態で取外し可能）※同日実施のＯＦケーブル絶縁油採油業務完了後に実施
山家 ss ２０Ｔ−１２ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰＥ無し外部点検を行う。

変更

変更
山家 ss ２０Ｔ−１０ ２２０ｋＶガスしゃ断器外部点検（三菱，200SFMT，
4000A）を行う。

変更

山家 ss ２２０ｋＶ２号母線 220kV#2 母線(20-132〜20B-2E 間)を行う。
220kV 都城線がいし装置取替工事（横市地区）２Ｌ
２０−４３、４３Ｅ本体・操作箱（空気⇒電動）取替
２０−４１、４２操作箱取替（空気⇒電動）２０−４３ＬＰＤ取替
500kV 東九州幹線 ジャンパ補強装置連結部の修繕（補強装置取替）(1L・2L)
東九州幹線
・69、71 計 2 基
径間スペーサ修繕 15 径間
500kV 東九州幹線 ジャンパ補強装置連結部の修繕（補強装置取替）(1L・2L)
東九州幹線
・69、71 計 2 基
北佐賀 ss ２２０ｋＶ北佐賀木佐木線１Ｌ（Ａ＋ＤＺ） 機能維持対策修繕

変更
変更
変更

制約有

変更
変更

制約有

変更

変更
鳥栖三池線スペーサほか修繕工事（2023 年度：鳥栖木佐木線）
西谷 ss〜
・12、
・16〜
・46 15.4km 電線張替作業

変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0925511九州

2024/11/06 08:00

2024/11/08 19:00

連続

宮崎 ss

0925552

九州

2024/11/06 08:00

2024/11/08 19:00

連続

ひむか ss092559209257710927569

九州

九州

九州

2024/11/06 09:00

2024/11/06 09:00

2024/11/07 07:00

2024/11/08 17:00

2024/11/06 17:30

2024/11/08 19:00

毎日

単日

連続

作業箇所(作業設備)

220kV 鳥栖木佐木線 1L

北佐賀 ss緑川 ss0927570九州

2024/11/07 07:00

2024/11/08 19:00

連続

緑川 ss

0924001九州

2024/11/07 09:00

2024/12/19 17:00

連続

北九州 ss09255990925600
0925601九州
九州
九州

2024/11/07 09:00
2024/11/07 09:00
2024/11/07 09:00

2024/11/07 17:00
2024/11/12 17:00
2024/11/15 17:00

単日
連続
連続

220kV 北佐賀木佐木線 2L
220kV 北佐賀木佐木線 2L
220kV 北佐賀木佐木線 2L

0925776九州

2024/11/07 09:00

2024/11/07 17:30

単日

北佐賀 ss0925777九州

2024/11/08 09:00

2024/11/08 17:30

単日

北佐賀 ss09241820924193九州
九州

2024/11/11 08:30
2024/11/11 09:00

2024/11/15 17:30
2024/11/15 17:00

毎日
毎日

220kV 脊振西福岡線 1L
220kV 長崎幹線 1L

0927572九州

2024/11/12 07:00

2024/11/13 19:00

連続

緑川 ss

0925576九州

2024/11/12 08:00

2024/11/21 18:00

連続

220kV 松島火力線北線 2L

0925296九州

2024/11/12 09:00

2024/11/15 17:00

連続

500kV 熊本幹線 1L

0925425

九州

2024/11/12 09:00

2024/11/12 17:30

単日

西九州 ss0925594

九州

2024/11/12 09:00

2024/11/14 17:00

毎日

220kV 鳥栖木佐木線 2L

0927277九州

2024/11/12 09:00

2024/11/15 17:00

毎日

220kV 鳥栖木佐木線 2L

停電区間（停電設備）
宮崎 ss 500kV 小丸川幹線 1L/宮崎 ss ５０−１０[加圧停止]
ひむか ss 500kV 小丸川幹線 1L/ひむか ss ５０−１０[加圧停止]220kV 鳥栖木佐木線 1L
220kV 北佐賀木佐木線 1L/北佐賀 ss ２０−５０[加圧停止]/北佐賀 ss 220kV 北佐賀木佐木線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/北佐賀 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＢＰ[ロック]/北佐賀 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]緑川 ss 220kV 南熊本緑川線 1L/緑川 ss 220kV
南熊本緑川線 1L ＣＲ−Ａ/緑川 ss 220kV 南熊本緑
川線 1L ＣＲ−Ｂ/緑川 ss ２２０ｋＶ１号母線/緑川 ss
２２０ｋＶ１号主要変圧器/緑川 ss ６−１１０/緑川 ss
２０−１１０[加圧停止]/緑川 ss ２０−１０[加圧停止]
緑川 ss 220kV 南熊本緑川線 1L [受電停止]/緑川
ss ２２０ｋＶ１号母線/緑川 ss ２０Ｓ−１２[切]/緑川 ss
２２０ｋＶ１号主要変圧器/緑川 ss ６−１１０ [加圧停止]/緑川 ss ２０−１１０ [加圧停止]/緑川 ss ２０−１
０ [加圧停止]
220kV 西谷１号線/北九州 ss ２０−２３０[加圧停止]/北九州 ss 220kV 西谷線 1L(A) [ロック]/北九州
ss 220kV 西谷線 1L(B) [ロック]220kV 北佐賀木佐木線 2L
220kV 北佐賀木佐木線 2L
220kV 北佐賀木佐木線 2L
220kV 北佐賀木佐木線 2L/北佐賀 ss ２０−６０[加圧停止]/北佐賀 ss 220kV 北佐賀木佐木線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/北佐賀 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＢＰ[ロック]/北佐賀 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]220kV 北佐賀木佐木線 2L/北佐賀 ss ２０−６０[加圧停止]/北佐賀 ss 220kV 北佐賀木佐木線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/北佐賀 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＢＰ[ロック]/北佐賀 ss ２２０ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]220kV 脊振西福岡線 1L
220kV 長崎幹線 1L
緑川 ss 220kV 南熊本緑川線 2L/緑川 ss 220kV
南熊本緑川線 2L ＣＲ−Ａ/緑川 ss 220kV 南熊本緑川線 2L ＣＲ−Ｂ/緑川 ss ２２０ｋＶ３号母線/緑川 ss
６−１２０ [加圧停止]/緑川 ss ２０−１２０ [加圧停止]/緑川 ss ２２０ｋＶ２号主要変圧器/緑川 ss ２０−２０ [加圧停止]
220kV 松島火力線北線 2L
500kV 熊本幹線 1L
西九州 ss 500kV 佐賀幹線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/500kV 佐賀幹線 1L/西九州 ss ５０−１０[加圧停止]/西九州 ss ５００ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]/西九州 ss ５００ｋＶ[１−２] ４３ＢＰ（Ａ）[ロック]/西九州 ss
西九州 ss ＳＳＣ起動装置（Ａ）１４３ＪＡ [ロック]220kV 鳥栖木佐木線 2L
220kV 鳥栖木佐木線 2L

218

作業内容
宮崎 ss ５０−１０ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検
ひむか ss ５０−１０ユニット ガス絶縁周辺装置外部点検
防錆予定箇所・16 計 1 基
北佐賀 ss ２２０ｋＶ北佐賀木佐木線１Ｌ（Ｂ＋ＤＺ） 機能維持対策修繕

発電制約

申請区分
変更
変更
変更

変更
緑川 ss ２０−１０ ２２０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。
新規

緑川 ss ２２０ｋＶ１号ＢＰＴ 220kV ガス絶縁開閉装置(PT)外部点検を行う。
新規

北九州ｓｓ２０−２３０ＣＢほか取替工事（総制）
変更

・7、
・55 計２基

・9〜
・17 計８径間

・4〜
・7、
・43〜
・46、
・47〜
・52 計１１径間
北佐賀 ss ２２０ｋＶ北佐賀木佐木線２Ｌ（Ａ＋ＤＺ） 機能維持対策修繕

変更
変更
変更
変更

北佐賀 ss ２２０ｋＶ北佐賀木佐木線２Ｌ（Ｂ＋ＤＺ） 機能維持対策修繕
変更
アークホン修繕 8 基
管内送電線架線金具修繕工事【武雄地区】（長崎幹線 1 号線）
緑川 ss ２０−２０ ２２０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。

変更
変更

新規

＜伝票 No.TCL-24-002＞220kV 松島火力線北線 2L 電線路細密点
検他
発錆した径間スペーサ取替を実施する。
熊本幹線
・168､169,170,171,172,173,174,176 計 8 基
西西九州 ss ５００ｋＶ佐賀幹線１Ｌ（Ａ＋ＤＺ）盤 機能維持対策修繕

変更
変更

変更

防錆予定箇所・16 計 1 基
鳥栖三池線スペーサほか修繕工事（2023 年度：鳥栖木佐木線）

変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0925426九州

2024/11/13 09:00

2024/11/13 17:30

単日

西九州 ss0927603九州

2024/11/14 00:55

2024/11/16 04:35

毎日

ＪＲ新玉東 ss

0927573九州

2024/11/14 07:00

2024/11/15 19:00

連続作業箇所(作業設備)

緑川 ss

0925427九州

2024/11/14 09:00

2024/11/14 17:30

単日

西九州 ss0925428九州

2024/11/15 09:00

2024/11/15 17:30

単日

西九州 ss0924233
0924183九州
九州

2024/11/18 08:10
2024/11/18 08:30

2024/12/23 17:50
2024/11/22 17:30

連続
毎日

弓削 ss
220kV 脊振西福岡線 2L

0927602九州

2024/11/18 09:00

2024/12/23 17:00

連続

弓削 ss

0924248九州

2024/11/19 08:00

2024/11/21 19:00

連続

高野 sws0925298九州

2024/11/19 09:00

2024/11/22 17:00

連続

500kV 熊本幹線 2L

0925377九州

2024/11/19 09:00

2024/11/22 18:00

連続

脊振 ss

0925583九州

2024/11/19 09:00

2024/11/22 17:00

毎日

220kV 山家東福岡線 1L

0925860

九州

2024/11/20 08:00

2024/11/20 19:00

単日

高野 sws0924250

九州

2024/11/21 08:00

2024/11/21 19:00

単日

高野 sws0924207九州

2024/11/21 08:30

2024/12/06 17:30

連続

諫早 ss

0924209九州

2024/11/21 09:00

2024/11/22 17:00

毎日

諫早 ss

0924249九州

2024/11/21 09:00

2024/11/21 17:00

単日

高野 sws0924206九州

2024/11/25 07:30

2024/11/26 18:30

連続

諫早 ss

0925385九州

2024/11/25 09:00

2024/11/27 18:00

連続

中央 ss

0924251九州

2024/11/26 08:00

2024/11/28 19:00

連続

高野 sws0924245九州

2024/11/26 09:00

2024/11/28 17:00

毎日

220kV 大隅線 2L

停電区間（停電設備）
500kV 佐賀幹線 1L/西九州 ss 500kV 佐賀幹線 1L
ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/西九州 ss ５０−１０[加圧停止]/西九州 ss ５００ｋＶ[１−２] ４３ＬＢ[ロック]/西九州 ss ５
００ｋＶ[１−２] ４３ＢＰ（Ｂ）[ロック]/西九州 ss 西九州
ss ＳＳＣ起動装置（Ｂ）１４３ＪＢ [ロック]ＪＲ新玉東 ss 220kV 熊本三池線 1L/ＪＲ新玉東 ss
220kV 熊本三池線 1L [受電停止]/ＪＲ新玉東 ss
220kV 熊本三池線 2L [受電停止]
緑川 ss 220kV 南熊本緑川線 2L [受電停止]/緑川
ss ２２０ｋＶ２号母線/緑川 ss ２２０ｋＶ３号母線/緑川 ss ２２０ｋＶ２号主要変圧器/緑川 ss ６−１２０[加圧停止]/緑川 ss ２０−１２０ [加圧停止]/緑川 ss
２０−２０ [加圧停止]
500kV 佐賀幹線 2L/西九州 ss 500kV 佐賀幹線 2L
ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/西九州 ss ５０−２０[加圧停止]/西九州 ss ５００ｋＶ[３−４] ４３ＬＢ[ロック]/西九州 ss ５
００ｋＶ[３−４] ４３ＢＰ（Ａ）[ロック]/西九州 ss 西九州
ss ＳＳＣ起動装置（Ａ）２４３ＪＡ [ロック]500kV 佐賀幹線 2L/西九州 ss 500kV 佐賀幹線 2L
ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/西九州 ss ５０−２０[加圧停止]/西九州 ss ５００ｋＶ[３−４] ４３ＬＢ[ロック]/西九州 ss ５
００ｋＶ[３−４] ４３ＢＰ（Ｂ）[ロック]/西九州 ss 西九州
ss ＳＳＣ起動装置（Ｂ）２４３ＪＢ [ロック]弓削 ss ２２０ｋＶ２号母線
220kV 脊振西福岡線 2L
弓削 ss 220kV 熊本南熊本線 2L [受電停止]/弓削
ss ２０−６０[加圧停止]
高野 sws 220kV 大隅線 1L/高野 sws ２０−１０[加圧停止]500kV 熊本幹線 2L
500kV 脊振幹線 1L/脊振 ss ５０−７０[加圧停止]/脊振 ss 500kV 脊振幹線 1L ＤＺ盤/脊振 ss 500kV
脊振幹線 1L ＰＣＭ（Ａ）/脊振 ss 500kV 脊振幹線
1L ＰＣＭ（Ｂ）/脊振 ss ５００ｋＶ[１−２] ＬＢ盤 常時
監視ロック/脊振 ss ５００ｋＶ[１−２] ＢＰ盤（Ａ）常時監視ロック/脊振 ss ５００ｋＶ[１−２] ＢＰ盤（Ｂ）常時監視ロック
220kV 山家東福岡線 1L
高野 sws 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) [受電停止]/高野 sws ２０−８０[加圧停止]
高野 sws 220kV 大隅線 1L/高野 sws ２０−１０[加圧停止]220kV 長崎幹線 1L/220kV 諫早分岐線 1L/諫早 ss
２０−５０[加圧停止]
諫早 ss ２２０ｋＶ２号母線
高野 sws 220kV 大隅線 1L/高野 sws ２０−１０ [加圧停止]220kV 長崎幹線 1L/諫早 ss ２０−５０[加圧停止]/諫早 ss ２２０ｋＶ１号母線
500kV 脊振幹線 1L/中央 ss ５０−７０[加圧停止]/中央 ss 500kV 脊振幹線 1L ＤＺ盤/中央 ss 500kV
脊振幹線 1L ＰＣＭ（Ａ）/中央 ss 500kV 脊振幹線
1L ＰＣＭ（Ｂ）/中央 ss ５００ｋＶ[１−２] ＢＰ＋ＬＢ盤
常時監視ロック
高野 sws 220kV 大隅線 2L/高野 sws ２０−２０[加圧停止]220kV 大隅線 2L
219

作業内容
西九州 ss ５００ｋＶ佐賀幹線１Ｌ（Ｂ＋ＤＺ）盤 機能維持対策修繕

発電制約

申請区分

変更

ＪＲ新玉東 ss 受電設備定期点検 受電用主回路(1 号側)個別検査
新規
緑川 ss ２０−１２０ ２２０ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。
新規

西九州 ss ５００ｋＶ佐賀幹線２Ｌ（Ａ＋ＤＺ）盤 機能維持対策修繕変更

西九州 ss ５００ｋＶ佐賀幹線２Ｌ（Ｂ＋ＤＺ）盤 機能維持対策修繕
変更

弓削 ss 主変増強工事のうち 240kVGIS 据付を行う。
アークホン修繕 8 基
弓削 ss 主変増強工事のうち 240kVGIS 据付
高野 sws ２０−１０ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検発錆した径間スペーサ取替を実施する。
熊本幹線
・168､169,170,171,172,173,174,176 計 8 基
脊振 ss ５０−７０ ５００ＫＶガス絶縁開閉装置外部点検(油圧)を行う。

変更
変更
新規
変更
変更

変更

径間スペーサ修繕 9 径間
高野 sws ２０−１０ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検に伴う２２０ｋ
Ｖ南宮崎線２Ｌ受電停止
高野 sws 大隅線１Ｌ、大隅線２Ｌ（Ｐ２１３〜Ｐ２１５） 架空地線関係 外部点検
諫早ｓｓ２２０ｋＶＬＳ耐震・耐塩化工事（２０−５２）

変更

諫早ｓｓ２２０ｋＶＬＳ耐震・耐塩化工事（２０−５２）のうちＬＳ撤去
高野 sws 220kV 1 号母線支持金具ボルトナット発錆修繕のうち大隅線
1L 停止で作業可能な箇所を実施する。
諫早 ss ２０−５１ＰＬＳ 外部点検

変更

変更
変更
変更

変更
変更

中央 ss ５０−７０ 500kV GIS ﾕﾆｯﾄ 外部点検（6 年点検）を行う。
変更

高野 sws ２０−２０ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検
220kV 大隅線スペーサ修繕工事（2024 年度）

変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
09255850925603エリア
九州
九州

作業開始日時2024/11/26 09:00
2024/11/26 09:00

作業終了日時2024/11/29 17:00
2024/11/27 17:00

停止区分
毎日
毎日

0925859九州

2024/11/27 08:00

2024/11/27 19:00

単日

高野 sws0924253九州

2024/11/28 08:00

2024/11/28 19:00

単日

高野 sws0924252

九州

2024/11/28 09:00

2024/11/28 17:00

単日

高野 sws0925604
0925295

九州
九州

2024/11/28 09:00
2024/11/29 09:00

2024/11/29 17:00
2024/12/04 17:30

毎日
連続

220kV 大分北線 2L
500kV 熊本幹線 1L

0927590九州

2024/11/29 09:00

2024/12/04 17:00

連続

諫早 ss

0925391九州

2024/12/02 09:00

2024/12/04 18:00

連続作業箇所(作業設備)
220kV 山家東福岡線 2L
220kV 大分北線 1L

中央 ss

0925492九州

2024/12/02 09:00

2024/12/06 17:00

連続

熊本 ss

0924212九州

2024/12/03 08:00

2024/12/03 18:00

単日

唐津 ss

0924213九州

2024/12/03 08:00

2024/12/03 17:00

単日

唐津 ss

0924244九州

2024/12/03 09:00

2024/12/05 17:00

毎日

220kV 大隅線 1L

0924214九州

2024/12/04 08:00

2024/12/04 18:00

単日

唐津 ss

0925293九州

2024/12/04 08:00

2024/12/06 18:00

毎日

500kV 豊前北幹線 2L

0927591
0925297九州
九州

2024/12/05 09:00
2024/12/06 09:00

2024/12/06 17:00
2024/12/12 17:30

連続
連続

諫早 ss
500kV 熊本幹線 2L

0925292九州

2024/12/09 08:00

2024/12/11 18:00

毎日

500kV 豊前北幹線 1L

0924208
0925723九州
九州

2024/12/09 09:00
2024/12/10 10:00

2024/12/09 17:00
2024/12/10 17:00

単日
単日

諫早 ss
東福岡 ss0925735

九州

2024/12/10 10:00

2024/12/10 17:00

単日

山家 ss

0924254

九州

2024/12/11 09:00

2024/12/11 17:00

単日

大隅 ss

0924255

九州

2024/12/11 09:00

2024/12/11 18:00

単日

大隅 ss

0924256

九州

2024/12/11 09:00

2024/12/11 17:00

単日

大隅 ss

0924257

九州

2024/12/11 09:00

2024/12/11 17:00

単日

大隅 ss

0924258
0927162九州
九州

2024/12/11 09:00
2024/12/11 09:00

2024/12/11 17:00
2024/12/11 17:00

単日
単日

大隅 ss
大隅 ss

停電区間（停電設備）
220kV 山家東福岡線 2L
220kV 大分北線 1L
高野 sws 220kV 南宮崎線 1L (2022/10 運開) [受電停止]/高野 sws ２０−７０[加圧停止]
高野 sws 220kV 大隅線 2L/高野 sws ２０−２０[加圧停止]高野 sws 220kV 大隅線 2L/高野 sws ２０−２０ [加圧停止]220kV 大分北線 2L
500kV 熊本幹線 1L
諫早 ss ２２０ｋＶ２号母線
500kV 佐賀幹線 2L/中央 ss 500kV 佐賀幹線 2L Ｐ
ＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/中央 ss 500kV 佐賀幹線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/中央 ss ５００ｋＶ[３−４] ＢＰ＋ＬＢ盤 常時監視ロック/中央 ss ５０−２０ [加圧停止]
熊本 ss 500kV 熊本幹線 1L/熊本 ss 500kV 熊本
幹線 1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/熊本 ss 500kV 熊本幹線
1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/熊本 ss ５０−５０[加圧停止]
220kV 唐津西九州線 1L/唐津 ss ２０−５０[加圧停止]220kV 唐津西九州線 1L/唐津 ss ２０−５０[加圧停止]/唐津 ss 220kV 母線保護盤 常時監視 [ロック]/唐津 ss 220kV 唐津西九州線 1L ＣＲ−Ａ [ロック]/唐津 ss 220kV 唐津西九州線 1L ＣＲ−Ｂ [ロック]220kV 大隅線 1L
220kV 唐津西九州線 2L/唐津 ss ２０−６０[加圧停止]/唐津 ss 220kV 母線保護盤 常時監視 [ロック]/唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L ＣＲ−Ａ [ロック]/唐津 ss 220kV 唐津西九州線 2L ＣＲ−Ｂ [ロック]500kV 豊前北幹線 2L
諫早 ss ２２０ｋＶ２号母線/諫早 ss 直接運転
500kV 熊本幹線 2L
500kV 豊前北幹線 1L
諫早 ss ２０−５０[加圧停止]/諫早 ss ２２０ｋＶ１号母線
220kV 山家東福岡線 1L/東福岡 ss ２０−５０[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L ＤＺ盤
220kV 山家東福岡線 1L/山家 ss ２０−５０[加圧停止]/山家 ss 220kV 山家東福岡線 1L ＤＺ盤
220kV 大隅線 1L/大隅 ss ２０−１０[加圧停止]
220kV 大隅線 1L/大隅 ss ２０−１０[加圧停止]/大隅
ss 220kV 大隅線 1L ＤＺ盤/大隅 ss 220kV 大隅線
1L ＰＣＭ＋ＤＺ
220kV 大 隅 線 1L/ 大 隅 ss ２ ０ − １ ０ [ 加 圧 停止]/110kV 大隅野方線(2021 年 3 月運開)2L
220kV 大隅線 1L/大隅 ss ２０−１０[加圧停止]
220kV 大隅線 1L/大隅 ss ２０−１０[加圧停止]
大隅 ss ２２０ｋＶ１号母線/大隅 ss ２０Ｔ−１０(２０Ｔ−
１０) [加圧停止]/大隅 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＢＵ盤

220

作業内容
径間スペーサ修繕 9 径間
220kV 大分北線鉄塔防錆修繕工事【2024 年度】
高野 sws ２０−２０ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検に伴う２２０ｋ
Ｖ南宮崎線１L 受電停止
高野 sws 大隅線１Ｌ、大隅線２Ｌ（Ｐ２１３〜Ｐ２１５） 架空地線関係 外部点検
高野 sws 220kV 1 号母線支持金具ボルトナット発錆修繕のうち大隅線
2L 停止で作業可能な箇所を実施する。
220kV 大分北線鉄塔防錆修繕工事【2024 年度】
作業区間：
・129〜
・131、
・153〜
・156 計 5 径間
諫早ｓｓ２２０ｋＶＬＳ耐震・耐塩化工事（２０−５２）のうちアルミパイプ母線接続他
中央 ss ５０−２０ 500kV GIS ﾕﾆｯﾄ 外部点検（6 年点検）を行う。

発電制約
制約有

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更

制約有

変更
変更
新規

変更
熊本ｓｓ５００ｋＶ現地制御装置うち５００ｋＶ現地制御装置取替を実施する。

唐津 ss ２２０ｋＶ１号 碍子洗浄装置 20-50 碍洗ノズル外部点検を行う
唐津 ss ２０−５０ ２２０ＫＶガスしゃ断器外部点検を行う

変更

変更

変更
220kV 大隅線スペーサ修繕工事（2024 年度）
唐津 ss ２０−１１０ ２２０ＫＶガスしゃ断器外部点検を行う。（２０−１１０
は２０２３年１１月に２０−６０として移設流用予定）

径間スペーサ修繕

・54〜
・56,58〜59 間 計 3 径間
諫早ｓｓ２２０ｋＶＬＳ耐震・耐塩化工事（２０−５２）のうち社内検査
作業区間：
・129〜
・131、
・153〜
・156 計 5 径間
径間スペーサ修繕

・54〜
・56,58〜59 間 計 3 径間
諫早ｓｓ２２０ｋＶＬＳ耐震・耐塩化工事（２０−５２）のうち２０−５１ＬＳ調整
東福岡 ss ２２０ｋＶ山家東福岡１Ｌ（ＤＺ） 動作試験（デジタル）
山家 ss ２２０ｋＶ 山家東福岡線１Ｌ（ＤＺ） 動作試験（デジタル）
大隅 ss ２０−１０ 220kV 以上機器碍洗ノズル･配管点検を行う。
大隅 ss ２０−１０ ２２０ｋＶガスしゃ断器外部点検（日立，OFPTB，
3000A）を行う。
大隅 ss ２２０ｋＶ２号架空地線（５〜８鉄構） 架空地線関係外部点検を行う。
大隅 ss ２２０ｋＶ大隅１Ｌ（Ｐ２０１〜Ｐ２０２） 屋外鉄構外部点検を行う。
大隅 ss ２２０ｋＶ３号架空地線（８〜１０鉄構） 架空地線関係外部点検を行う。
大隅 ss ２２０ｋＶ母線分離保護 動作試験（デジタル）、８Ｒ修繕を行
う。

変更
変更

変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時停止区分

0925724九州

2024/12/11 10:00

2024/12/11 17:00

単日

東福岡 ss0925736九州

2024/12/11 10:00

2024/12/11 17:00

単日

山家 ss

0924268九州

2024/12/11 14:00

2024/12/11 16:00

単日

大隅 ss

0927605九州

2024/12/12 00:55

2024/12/14 04:35

毎日

ＪＲ新玉東 ss

0924259九州

2024/12/12 09:00

2024/12/12 17:00

単日

大隅 ss

0924260

九州

2024/12/12 09:00

2024/12/12 18:00

単日

大隅 ss

0924261九州

2024/12/12 09:00

2024/12/12 17:00

単日

大隅 ss

0924262九州

2024/12/12 09:00

2024/12/12 17:00

単日

作業箇所(作業設備)

大隅 ss0925493九州

2024/12/16 09:00

2024/12/20 17:00

連続

熊本 ss

0925512九州

2024/12/17 08:00

2024/12/19 19:00

連続

宮崎 ss

0925553092572509257380925432

九州
九州
九州

九州

2024/12/17 08:00
2024/12/17 10:00
2024/12/17 10:00

2024/12/18 08:30

2024/12/19 19:00
2024/12/17 17:00
2024/12/17 17:00

2024/12/18 17:30

連続
単日
単日

単日

ひむか ss
東福岡 ss
山家 ss

西九州 ss0925764九州

2024/12/18 08:30

2024/12/18 17:30

単日

武雄 ss

0925726九州

2024/12/18 10:00

2024/12/18 17:00

単日

東福岡 ss0925739九州

2024/12/18 10:00

2024/12/18 17:00

単日

山家 ss

0927606九州

2024/12/19 00:55

2024/12/21 04:35

毎日

ＪＲ新玉東 ss

停電区間（停電設備）
220kV 山家東福岡線 1L/東福岡 ss ２０−５０[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 1L ＰＣＭ（Ｂ）/東福岡 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＬＢ盤/東福岡 ss ２２０
ｋＶ[２−３] ＬＢ盤
220kV 山家東福岡線 1L/山家 ss ２０−５０[加圧停止]/山家 ss 220kV 山家東福岡線 1L ＰＣＭ（Ｂ）/山家 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＬＢ盤
大隅 ss ２２０ｋＶ２号母線/大隅 ss ２２０ｋＶ[１−２]ＢＰ盤/大隅 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＢＵ盤/大隅 ss 直接
運転

作業内容
東福岡 ss ２２０ｋＶ山家東福岡１Ｌ（Ｂ） 動作試験（デジタル）

２２０／６６／１１０ｋＶ、
２５０／２００／１００ＭＶＡ

変更

ＪＲ新玉東 ss 220kV 熊本三池線 2L/ＪＲ新玉東 ss
220kV 熊本三池線 1L [受電停止]/ＪＲ新玉東 ss
220kV 熊本三池線 2L [受電停止]
220kV 大隅線 2L/大隅 ss ２０−２０[加圧停止]/大隅
ss 220kV 大隅線 2L ＤＺ盤/大隅 ss 220kV 大隅線
2L ＰＣＭ＋ＤＺ
220kV 大隅線 2L/大隅 ss ２０−２０[加圧停止]
220kV 大隅線 2L/大隅 ss ２０−２０[加圧停止]

ＪＲ新玉東 ss 受電設備定期点検 受電用遮断器(2002)個別検査(BCT 含む)

新規

大隅 ss ２０−２０ ２２０ｋＶガスしゃ断器外部点検（日立，OFPTB，
3000A）を行う。

変更

220kV 大隅線 2L/大隅 ss ２０−２０[加圧停止]
500kV 熊本幹線 2L/熊本 ss 500kV 熊本幹線 2L Ｐ
ＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/熊本 ss 500kV 熊本幹線 2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/熊本 ss ５０−６０[加圧停止]
宮崎 ss 500kV 小丸川幹線 2L/宮崎 ss ５０−２０[加圧停止]
ひむか ss 500kV 小丸川幹線 2L/ひむか ss ５０−２０[加圧停止]220kV 山家東福岡線 2L/東福岡 ss ２０−６０[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L ＤＺ盤
220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss ２０−６０[加圧停止]/山家 ss 220kV 山家東福岡線 2L ＤＺ盤
220kV 武雄線 1L (2022/11 運開)/西九州 ss 220kV
武 雄 線 1L (2022/11 運 開 ) Ｃ Ｒ − Ａ / 西 九 州 ss
220kV 武雄線 1L (2022/11 運開) ＣＲ−Ｂ/西九州
ss ２０−３０[加圧停止]/西九州 ss 220kV 脱調分離
盤 自動点検 手動/西九州 ss 220kV 母線保護盤
常時監視 [ロック]220kV 武雄線 1L (2022/11 運開)/武雄 ss ２０−３０[加圧停止]/武雄 ss 220kV ローカルバックアップ装
置 トリップ回路監視 [ロック]/武雄 ss 220kV 母線
保護装置 トリップ回路監視 [ロック]/武雄 ss 武雄
線 1LA 系 143CA､143RCA､赤 TT､黄 TT､108RA[ロック]/武雄 ss 武雄線 1LB 系 143CB､143RCB､
赤 TT､黄 TT､108RB [ロック]/武雄 ss 220kV 武雄線
後備 常時監視 [ロック]220kV 山家東福岡線 2L/東福岡 ss ２０−６０[加圧停止]/東福岡 ss 220kV 山家東福岡線 2L ＰＣＭ（Ｂ）/東福岡 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＬＢ盤/東福岡 ss ２２０
ｋＶ[２−３] ＬＢ盤
220kV 山家東福岡線 2L/山家 ss ２０−６０[加圧停止]/山家 ss 220kV 山家東福岡線 2L ＰＣＭ（Ｂ）/山家 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＬＢ盤
ＪＲ新玉東 ss 220kV 熊本三池線 2L/ＪＲ新玉東 ss
220kV 熊本三池線 1L [受電停止]/ＪＲ新玉東 ss
220kV 熊本三池線 2L [受電停止]
221

発電制約

申請区分
変更

山家 ss ２２０ｋＶ山家東福岡１Ｌ（Ｂ） 動作試験（デジタル）変更

大隅 ss ２０−２０ 220kV 以上機器碍洗ノズル･配管点検を行う。
大隅 ss ２２０ｋＶ大隅２Ｌ（Ｐ２０２〜Ｐ２０３） 屋外鉄構外部点検を行う。
大隅 ss ２２０ｋＶ３号架空地線（８〜１０鉄構） 架空地線関係外部点検を行う。
熊本ｓｓ５００ｋＶ現地制御装置うち５００ｋＶ現地制御装置取替を実施する。

宮崎 ss ５０−２０ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検
ひむか ss ５０−２０ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検
東福岡 ss ２２０ｋＶ山家東福岡２Ｌ（ＤＺ） 動作試験（デジタル）
山家 ss ２２０ｋＶ 山家東福岡線２Ｌ（ＤＺ） 動作試験（デジタル）

変更
変更
変更

変更

変更
変更
変更
変更

西九州 ss ２０−３０ ２２０ＫＶガスしゃ断器外部点検を行う
変更

武雄 ss ２０−３０ ２２０ＫＶガスしゃ断器外部点検を行う。

変更

東福岡 ss ２２０ｋＶ山家東福岡２Ｌ（Ｂ） 動作試験（デジタル）変更
山家 ss ２２０ｋＶ山家東福岡２Ｌ（Ｂ） 動作試験（デジタル）変更
ＪＲ新玉東 ss 受電設備定期点検 受電用断路器(2002・2002LE)個別検査

新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

0927163九州

2024/12/19 09:00

2024/12/19 17:00

単日

大隅 ss

0924022九州

2024/12/19 14:00

2024/12/19 17:00

単日

220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運
開)0924025

092104709210480921049

0921396

九州

九州

九州

九州

九州

2024/12/19 15:00

2025/01/07 09:00

2025/01/07 09:00

2025/01/07 09:00

2025/01/07 09:00

2024/12/19 17:00

2025/01/24 17:00

2025/01/24 17:00

2025/01/24 17:00

2025/01/24 17:00

単日

連続

連続

連続

連続

西谷 ss

西九州 ss

西九州 ss

西九州 ss武雄 ss

停電区間（停電設備）
大隅 ss ２２０ｋＶ２号母線/大隅 ss ２２０ｋＶ[１−２]ＢＰ盤/大隅 ss １１０ｋＶ＃Ｂ母線/大隅 ss ６６ｋＶ２
号母線/大隅 ss ６６ｋＶ[１−２] ＢＰ盤

２２０／６６／１１０ｋＶ、
２５０／２００／１００ＭＶＡ

220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運開)

西谷 ss〜
・12、
・16〜
・46 15.4km 電線張替作業

220kV 西谷１号線/西谷 ss 220kV 西谷１号線 ４３ＲＣＡ[ロック]/西谷 ss 220kV 西谷１号線 ４３ＲＣＢ[ロック]/西谷 ss ２０−３０[加圧停止]/西谷 ss 220kV
西谷線 1L(A 系） 43KH「仮保護」
220kV 武雄線 1L (2022/11 運開)/西九州 ss 220kV
武雄線 1L (2022/11 運開) ＤＺ盤/西九州 ss ２０−３０[加圧停止]/西九州 ss ２２０ｋＶ脱調分離盤 ２０−
３０関係（４３ＳＷ、赤ＴＴ、ＰＴ・ＣＴプラグ） [ロック]/西九州 ss ２２０ｋＶ自動オシロ送信盤 ２０−３０ＣＴプ
ラグ [ロック]/西九州 ss ２２０ｋＶ現地制御処理装置
入出力架２（Ａ） ２０−３０ＰＴ・ＣＴプラグ [ロック]/西九州 ss ２２０ｋＶ現地制御処理装置 入出力架２（Ｂ）
２０−３０ＰＴ・ＣＴプラグ [ロック]/西九州 ss ２２０ｋＶ
ＰＤ自動切替盤 ２０−３０ＰＴプラグ [ロック]/西九州 ss ２２０ｋＶ母線保護盤 ２０−３０（赤ＴＴ、ＣＴプラグ（分割・一括）） [ロック]220kV 武雄線 1L (2022/11 運開)/西九州 ss 220kV
武 雄 線 1L (2022/11 運 開) Ｐ ＣＭ （Ａ ） / 武 雄 ss
220kV 武雄線 1L (2022/11 運開) ４３ＣＡ[ロック]/西九州 ss ２０−３０[加圧停止]/西九州 ss ２２０ｋＶ脱調分離盤 ２０−３０関係（４３ＳＷ、赤ＴＴ、ＰＴ・ＣＴプラグ） [ロック]/西九州 ss ２２０ｋＶ自動オシロ送信盤
２０−３０ＣＴプラグ [ロック]/西九州 ss ２２０ｋＶ現地
制御処理装置 入出力架２（Ａ） ２０−３０ＰＴ・ＣＴプラ
グ [ロック]/西九州 ss ２２０ｋＶ現地制御処理装置
入出力架２（Ｂ） ２０−３０ＰＴ・ＣＴプラグ [ロック]/西九州 ss ２２０ｋＶＰＤ自動切替盤 ２０−３０ＰＴプラグ[ロック]/西九州 ss ２２０ｋＶ母線保護盤 ２０−３０（赤ＴＴ、ＣＴプラグ（分割・一括）） [ロック]220kV 武雄線 1L (2022/11 運開)/西九州 ss 220kV
武 雄 線 1L (2022/11 運 開 ) Ｐ ＣＭ （Ｂ ） / 武 雄 ss
220kV 武雄線 1L (2022/11 運開) ４３ＣＢ[ロック]/西九州 ss ２０−３０[加圧停止]/西九州 ss ２２０ｋＶ脱調分離盤 ２０−３０関係（４３ＳＷ、赤ＴＴ、ＰＴ・ＣＴプラグ） [ロック]/西九州 ss ２２０ｋＶ自動オシロ送信盤
２０−３０ＣＴプラグ [ロック]/西九州 ss ２２０ｋＶ現地
制御処理装置 入出力架２（Ａ） ２０−３０ＰＴ・ＣＴプラ
グ [ロック]/西九州 ss ２２０ｋＶ現地制御処理装置
入出力架２（Ｂ） ２０−３０ＰＴ・ＣＴプラグ [ロック]/西九州 ss ２２０ｋＶＰＤ自動切替盤 ２０−３０ＰＴプラグ[ロック]/西九州 ss ２２０ｋＶ母線保護盤 ２０−３０（赤ＴＴ、ＣＴプラグ（分割・一括）） [ロック]220kV 武雄線 1L (2022/11 運開)/武雄 ss ２０−３０[加圧停止]/武雄 ss 220kV 武雄線 1L (2022/11 運開) ＤＺ盤/武雄 ss ２２０ｋＶＴＭ一次変換器盤 ２０−
３０ＰＴ・ＣＴプラグ [ロック]/武雄 ss ２２０・１１０ｋＶ自動オシロ送信盤（１） ２０−３０ＣＴプラグ [ロック]/武雄 ss 電気所サーバ入出力架１−２ ２０−３０ＰＴ・ＣＴ
プラグ [ロック]/武雄 ss ２２０ｋＶＰＤ自動切替盤 ２
０−３０ＰＴプラグ [ロック]/武雄 ss ２２０ｋＶ母線保護
盤 ２０−３０（赤ＴＴ、ＣＴプラグ（分割・一括）） [ロック]北九州ｓｓ２０−２３０ＣＢほか取替工事のうち試充電試験（総制）

222

作業内容

発電制約

申請区分
変更

変更

変更
西九州 ss ２２０ｋＶ西九州武雄線保護装置取替工事 １Ｌ（後備）変更

西九州 ss ２２０ｋＶ西九州武雄線保護装置取替工事 １Ｌ（Ａ）

変更

西九州 ss ２２０ｋＶ西九州武雄線保護装置取替工事 １Ｌ（Ｂ）

変更

武雄 ss ２２０ｋＶ西九州武雄線保護装置取替工事１Ｌ（後備）変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0921397九州

2025/01/07 09:00

2025/01/24 17:00

連続作業箇所(作業設備)

武雄 ss

0921398九州

2025/01/07 09:00

2025/01/24 17:00

連続

武雄 ss

0921186九州

2025/01/15 09:00

2025/01/17 17:00

毎日

220kV 鳥栖木佐木線 1L[予防停止]

0924006

九州

2025/01/15 09:00

2025/03/07 17:00

連続

北九州 ss0925490九州

2025/01/20 09:00

2025/01/24 17:00

連続

熊本 ss

0925854

九州

2025/01/21 08:00

2025/01/23 19:00

連続

高野 sws

0921259九州

2025/01/22 09:00

2025/01/24 17:00

毎日

220kV 木佐木三池線 1L[予防停止]

0925858九州

2025/01/23 09:00

2025/01/23 13:00

単日

高野 sws0925857

九州

2025/01/24 09:00

2025/01/24 13:00

単日

高野 sws0921050

九州

2025/01/27 09:00

2025/02/13 17:00

連続

西九州 ss

停電区間（停電設備）
武雄 ss 220kV 武雄線 1L (2022/11 運開) ＰＣＭ（Ａ）/西九州 ss 220kV 武雄線 1L (2022/11 運開)
４３ＣＡ[ロック]/220kV 武雄線 1L (2022/11 運開)/武雄 ss ２０−３０[加圧停止]/武雄 ss ２２０ｋＶＴＭ一次変換器盤 ２０−３０ＰＴ・ＣＴプラグ [ロック]/武雄 ss
２２０・１１０ｋＶ自動オシロ送信盤（１） ２０−３０ＣＴプ
ラグ [ロック]/武雄 ss 電気所サーバ入出力架１−２
２０−３０ＰＴ・ＣＴプラグ [ロック]/武雄 ss ２２０ｋＶＰＤ
自動切替盤 ２０−３０ＰＴプラグ [ロック]/武雄 ss ２
２０ｋＶ母線保護盤 ２０−３０（赤ＴＴ、ＣＴプラグ（分割・一括）） [ロック]/武雄 ss ２２０ｋＶローカルバックアップ盤 ２０−３０赤Ｔ．Ｔ [ロック]武雄 ss 220kV 武雄線 1L (2022/11 運開) ＰＣＭ（Ｂ）/西九州 ss 220kV 武雄線 1L (2022/11 運開)
４３ＣＢ[ロック]/220kV 武雄線 1L (2022/11 運開)/武雄 ss ２０−３０[加圧停止]/武雄 ss ２２０ｋＶＴＭ一次変換器盤 ２０−３０ＰＴ・ＣＴプラグ [ロック]/武雄 ss
２２０・１１０ｋＶ自動オシロ送信盤（１） ２０−３０ＣＴプ
ラグ [ロック]/武雄 ss 電気所サーバ入出力架１−２
２０−３０ＰＴ・ＣＴプラグ [ロック]/武雄 ss ２２０ｋＶＰＤ
自動切替盤 ２０−３０ＰＴプラグ [ロック]/武雄 ss ２
２０ｋＶ母線保護盤 ２０−３０（赤ＴＴ、ＣＴプラグ（分割・一括）） [ロック]/武雄 ss ２２０ｋＶローカルバックアップ盤 ２０−３０赤Ｔ．Ｔ [ロック]220kV 鳥栖木佐木線 1L[予防停止]

作業内容
武雄 ss ２２０ｋＶ西九州武雄線保護装置取替工事１Ｌ（Ａ）

申請区分

変更

武雄 ss ２２０ｋＶ西九州武雄線保護装置取替工事１Ｌ（Ｂ）

変更

鳥栖三池線 Ｌ添接材補強工事 ３基
Ｎｏ．４５，１０６，１４２

北九州 ss 220kV 西谷２号線/北九州 ss ２０−２４０[加圧停止]/220kV 西谷線 2L(A) [ロック]/220kV 西谷線 2L(B) [ロック]500kV 中九州幹線 2L/熊本 ss 500kV 中九州幹線
1L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/熊本 ss 500kV 中九州幹線 1L
ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/熊本 ss ５０−７０[加圧停止]

北九州ｓｓ２０−２４０ＣＢ取替工事（総制）

高野 sws 220kV 高野線 2L/高野 sws 220kV 霧島
分岐線 2L/高野 sws ２０−４０[加圧停止]
220kV 木佐木三池線 1L[予防停止]
高野 sws 220kV 霧島分岐線 2L [予防停止]/高野
sws 220kV 高野線 2L [予防停止]
高野 sws 220kV 霧島分岐線 1L [予防停止]/高野
sws 220kV 高野線 1L [予防停止]
220kV 武雄線 2L (2022/11 運開)/西九州 ss 220kV
武雄線 2L (2022/11 運開) ＤＺ盤/西九州 ss ２０−４０[加圧停止]/西九州 ss ２２０ｋＶ脱調分離盤 ２０−
４０関係（４３ＳＷ、赤ＴＴ、ＰＴ・ＣＴプラグ） [ロック]/西九州 ss ２２０ｋＶ自動オシロ送信盤 ２０−４０ＣＴプラ
グ [ロック]/西九州 ss ２２０ｋＶ現地制御処理装置
入出力架２（Ａ） ２０−４０ＰＴ・ＣＴプラグ [ロック]/西九州 ss ２２０ｋＶ現地制御処理装置 入出力架２（Ｂ）
２０−４０ＰＴ・ＣＴプラグ [ロック]/西九州 ss ２２０ｋＶ
ＰＤ自動切替盤 ２０−４０ＰＴプラグ [ロック]/西九州
ss ２２０ｋＶ母線保護盤 ２０−４０（赤ＴＴ、ＣＴプラグ（分割・一括）） [ロック]高野 sws ２０−４０ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検

223

発電制約

変更

変更
熊本ｓｓ５００ｋＶ現地制御装置うち５００ｋＶ現地制御装置取替を実施する。

鳥栖三池線 Ｌ添接材補強工事 ３基Ｎｏ．４５，１０６，１４２
高野 sws 高野線１Ｌ〜高野線２Ｌ（Ｐ２１１〜Ｐ２１３） 架空地線関係
外部点検（高野線２Ｌ側）
高野 sws 高野線１Ｌ〜高野線２Ｌ（Ｐ２１１〜Ｐ２１３） 架空地線関係
外部点検（高野線１Ｌ側）
西九州 ss ２２０ｋＶ西九州武雄線保護装置取替工事 ２Ｌ（後備）

変更

変更
変更
変更
変更

変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

0921051九州

2025/01/27 09:00

2025/02/13 17:00

連続作業箇所(作業設備)

西九州 ss0921052

九州

2025/01/27 09:00

2025/02/13 17:00

連続

西九州 ss

0921259九州

2025/01/27 09:00

2025/01/29 17:00

毎日

220kV 木佐木三池線 1L[予防停止]

09213990921400

九州

九州

2025/01/27 09:00

2025/01/27 09:00

2025/02/13 17:00

2025/02/13 17:00

連続

連続

武雄 ss

武雄 ss

停電区間（停電設備）
220kV 武雄線 2L (2022/11 運開)/西九州 ss 220kV
武 雄 線 2L (2022/11 運 開 ) Ｐ ＣＭ （Ｂ ） / 武 雄 ss
220kV 武雄線 2L (2022/11 運開) ４３ＣＢ[ロック]/西九州 ss ２０−４０[加圧停止]/西九州 ss ２２０ｋＶ脱調分離盤 ２０−４０関係（４３ＳＷ、赤ＴＴ、ＰＴ・ＣＴプラグ） [ロック]/西九州 ss ２２０ｋＶ自動オシロ送信盤
２０−４０ＣＴプラグ [ロック]/西九州 ss ２２０ｋＶ現地
制御処理装置 入出力架２（Ａ） ２０−４０ＰＴ・ＣＴプラ
グ [ロック]/西九州 ss ２２０ｋＶ現地制御処理装置
入出力架２（Ｂ） ２０−４０ＰＴ・ＣＴプラグ [ロック]/西九州 ss ２２０ｋＶＰＤ自動切替盤 ２０−４０ＰＴプラグ[ロック]/西九州 ss ２２０ｋＶ母線保護盤 ２０−４０（赤ＴＴ、ＣＴプラグ（分割・一括）） [ロック]220kV 武雄線 2L (2022/11 運開)/西九州 ss 220kV
武 雄 線 2L (2022/11 運 開) Ｐ ＣＭ （Ａ ） / 武 雄 ss
220kV 武雄線 2L (2022/11 運開) ４３ＣＡ[ロック]/西九州 ss ２０−４０[加圧停止]/西九州 ss ２２０ｋＶ脱調分離盤 ２０−４０関係（４３ＳＷ、赤ＴＴ、ＰＴ・ＣＴプラグ） [ロック]/西九州 ss ２２０ｋＶ自動オシロ送信盤
２０−４０ＣＴプラグ [ロック]/西九州 ss ２２０ｋＶ現地
制御処理装置 入出力架２（Ａ） ２０−４０ＰＴ・ＣＴプラ
グ [ロック]/西九州 ss ２２０ｋＶ現地制御処理装置
入出力架２（Ｂ） ２０−４０ＰＴ・ＣＴプラグ [ロック]/西九州 ss ２２０ｋＶＰＤ自動切替盤 ２０−４０ＰＴプラグ[ロック]/西九州 ss ２２０ｋＶ母線保護盤 ２０−４０（赤ＴＴ、ＣＴプラグ（分割・一括）） [ロック]220kV 木佐木三池線 1L[予防停止]

220kV 武雄線 2L (2022/11 運開)/武雄 ss 220kV
武雄線 2L (2022/11 運開) ＰＣＭ（Ａ）/西九州 ss
220kV 武雄線 2L (2022/11 運開) ４３ＣＡ[ロック]/武雄 ss ２０−４０[加圧停止]/武雄 ss ２２０ｋＶＴＭ一次変換器盤 ２０−４０ＰＴ・ＣＴプラグ [ロック]/武雄 ss
２２０・１１０ｋＶ自動オシロ送信盤（１） ２０−４０ＣＴプ
ラグ [ロック]/武雄 ss 電気所サーバ入出力架１−３
２０−４０ＰＴ・ＣＴプラグ [ロック]/武雄 ss ２２０ｋＶＰＤ
自動切替盤 ２０−４０ＰＴプラグ [ロック]/武雄 ss ２
２０ｋＶ母線保護盤 ２０−４０（赤ＴＴ、ＣＴプラグ（分割・一括）） [ロック]/武雄 ss ２２０ｋＶローカルバックアップ盤 ２０−４０赤Ｔ．Ｔ [ロック]220kV 武雄線 2L (2022/11 運開)/武雄 ss 220kV
武雄線 2L (2022/11 運開) ＰＣＭ（Ｂ）/西九州 ss
220kV 武雄線 2L (2022/11 運開) ４３ＣＢ[ロック]/武雄 ss ２０−４０[加圧停止]/武雄 ss ２２０ｋＶＴＭ一次変換器盤 ２０−４０ＰＴ・ＣＴプラグ [ロック]/武雄 ss
２２０・１１０ｋＶ自動オシロ送信盤（１） ２０−４０ＣＴプ
ラグ [ロック]/武雄 ss 電気所サーバ入出力架１−３
２０−４０ＰＴ・ＣＴプラグ [ロック]/武雄 ss ２２０ｋＶＰＤ
自動切替盤 ２０−４０ＰＴプラグ [ロック]/武雄 ss ２
２０ｋＶ母線保護盤 ２０−４０（赤ＴＴ、ＣＴプラグ（分割・一括）） [ロック]/武雄 ss ２２０ｋＶローカルバックアップ盤 ２０−４０赤Ｔ．Ｔ [ロック]

224

作業内容
西九州 ss ２２０ｋＶ西九州武雄線保護装置取替工事 ２Ｌ（Ｂ）

発電制約

申請区分

変更

西九州 ss ２２０ｋＶ西九州武雄線保護装置取替工事 ２Ｌ（Ａ）

変更

鳥栖三池線 Ｌ添接材補強工事 ３基
Ｎｏ．４５，１０６，１４２

変更

武雄 ss ２２０ｋＶ西九州武雄線保護装置取替工事２Ｌ（Ａ）

変更

武雄 ss ２２０ｋＶ西九州武雄線保護装置取替工事２Ｌ（Ｂ）

変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

作業内容
武雄 ss ２２０ｋＶ西九州武雄線保護装置取替工事２Ｌ（後備）熊本 ss

停電区間（停電設備）
220kV 武雄線 2L (2022/11 運開)/武雄 ss 220kV
武雄線 2L (2022/11 運開) ＤＺ盤/武雄 ss ２０−４０[加圧停止]/武雄 ss ２２０ｋＶＴＭ一次変換器盤 ２０−４０ＰＴ・ＣＴプラグ [ロック]/武雄 ss ２２０・１１０ｋＶ
自動オシロ送信盤（１） ２０−４０ＣＴプラグ [ロック]/武雄 ss 電気所サーバ入出力架１−３ ２０−４０ＰＴ・
ＣＴプラグ [ロック]/武雄 ss ２２０ｋＶＰＤ自動切替盤
２０−４０ＰＴプラグ [ロック]/武雄 ss ２２０ｋＶ母線保護盤 ２０−４０（赤ＴＴ、ＣＴプラグ（分割・一括）） [ロック]/武雄 ss ２２０ｋＶローカルバックアップ盤 ２０−４
０赤Ｔ．Ｔ [ロック]500kV 中九州幹線 2L/熊本 ss 500kV 中九州幹線
2L ＰＣＭ＋ＤＺ（Ａ）/熊本 ss 500kV 中九州幹線 2L
ＰＣＭ＋ＤＺ（Ｂ）/熊本 ss ５０−８０[加圧停止]

0921401

九州

2025/01/27 09:00

2025/02/13 17:00

連続

武雄 ss

0925491九州

2025/02/03 09:00

2025/02/07 17:00

連続

0924269

九州

2025/02/06 09:00

2025/02/06 17:00

単日

大隅 ss

大隅 ss ２２０ｋＶ２号母線/大隅 ss ２２０ｋＶ[１−２]ＢＰ盤/大隅 ss ２２０ｋＶ[１−２] ＢＵ盤

２２０／６６／１１０ｋＶ、
２５０／２００／１００ＭＶＡ

0927604九州

2025/02/13 00:55

2025/02/14 04:35

ＪＲ新玉東 ss

ＪＲ新玉東 ss 220kV 熊本三池線 1L/ＪＲ新玉東 ss
220kV 熊本三池線 1L [受電停止]/ＪＲ新玉東 ss
220kV 熊本三池線 2L [受電停止]
熊本 ss ５００ｋＶ４号 主要変圧器/熊本 ss ６−１４０[加圧停止]/熊本 ss ２０−１４０ [加圧停止]/熊本 ss
５０−１４０ [加圧停止]/熊本 ss ５００ｋＶ４号 主要
変圧器 ＬＲ盤/熊本 ss ５００ｋＶ４号 主要変圧器
変圧器保護盤（Ａ系）/熊本 ss ５００ｋＶ４号 主要変圧器 変圧器保護盤（Ｂ系）/熊本 ss ６６ｋＶ１号 分
路リアクトル/熊本 ss ６６ｋＶ２号 分路リアクトル/熊本 ss ６６ｋＶ３号 分路リアクトル/熊本 ss ６６ｋＶ４号 分路リアクトル/熊本 ss ６６ｋＶ１号所内変圧器/
熊本 ss ６６ｋＶ２号所内変圧器
220kV 鳥栖木佐木線 2L[予防停止]

ＪＲ新玉東 ss 受電設備定期点検 受電用主回路(1 号側)個別検査

毎日

0925496九州

2025/02/13 09:00

2025/02/21 17:00

連続

熊本 ss

0921190九州

2025/02/17 09:00

2025/02/19 17:00

毎日

220kV 鳥栖木佐木線 2L[予防停止]

0925856

九州

2025/02/18 08:00

2025/02/20 19:00

連続

高野 sws0925845九州

2025/02/18 08:30

2025/02/18 17:30

単日

南宮崎 ss0925590九州

2025/02/18 09:00

2025/06/30 17:00

連続

220kV 鳥栖木佐木線 1L（鳥栖 ss〜＃３６）0925846九州

2025/02/19 07:30

2025/02/19 19:30

単日

南宮崎 ss09271480927169九州
九州

2025/02/19 08:30
2025/02/19 08:30

2025/02/19 17:30
2025/02/19 17:30

単日
単日

220kV 熊本三池線 2L
220kV 熊本三池線 2L

0925668

九州

2025/02/19 09:00

2025/02/19 17:00

単日

220kV 熊本南熊本線 2L

0925670

九州

2025/02/19 09:00

2025/03/11 17:00

連続

0927245九州

2025/02/19 09:00

2025/02/19 17:00

単日

220kV 熊本南熊本線 2L（熊本 ss〜＃５９）
220kV 熊本三池線 2L

0927607九州

2025/02/20 00:55

2025/02/21 04:35

毎日

ＪＲ新玉東 ss

高野 sws 220kV 宮崎分岐線 1L/高野 sws 220kV
南宮崎線 1L (2022/10 運開)/高野 sws ２０−７０[加圧停止]南宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L/南宮崎 ss 220kV
南宮崎線 1L (2022/10 運開)/南宮崎 ss ２０−７０[加圧停止]220kV 鳥栖木佐木線 1L（鳥栖 ss〜＃３６）/220kV
鳥栖木佐木線 2L（鳥栖 ss〜＃３６）
南宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 1L/南宮崎 ss 220kV
南宮崎線 1L (2022/10 運開)/南宮崎 ss ２０−７０[加圧停止]220kV 熊本三池線 2L
220kV 熊本三池線 2L
220kV 熊本南熊本線 2L
220kV 熊本南熊本線 2L（熊本 ss〜＃５９）
220kV 熊本三池線 2L
ＪＲ新玉東 ss 220kV 熊本三池線 2L/ＪＲ新玉東 ss
220kV 熊本三池線 1L [受電停止]/ＪＲ新玉東 ss
220kV 熊本三池線 2L [受電停止]

225

発電制約

申請区分

変更

熊本ｓｓ５００ｋＶ現地制御装置うち５００ｋＶ現地制御装置取替を実施
する。
変更

変更

新規
熊本ｓｓ５００ｋＶ現地制御装置うち５００ｋＶ現地制御装置取替を実施する。

変更

鳥栖三池線 Ｌ添接材補強工事 ３基
Ｎｏ．４５，１０６，１４２

変更

高野 sws ２０−７０ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検変更
南宮崎 ss ２０−７３ 線路ＰＤ コンデンサー形計器用変圧器 外部点
検区間：Ｎｏ．９〜Ｎｏ．１４、Ｎｏ．２３〜Ｎｏ．３６
亘長：５．５ｋｍ、新設１５基、撤去１６基
南宮崎 ss ２０−７３ ２２０ｋＶ水平１点切ＡＯＰ自動Ｅ付 外部点検

変更
変更
変更

ジャンパ開放ジャンパ開放熊本南熊本線一部変更工事(益城地区)に伴うジャンパ開放・接続【熊本南熊本線 2L、開放】
熊本三池線外一部変更工事（合志地区）熊本南熊本線２Ｌ

新規
新規

ジャンパ開放ＪＲ新玉東 ss 受電設備定期点検(配電盤総合機能検査)

変更

変更
変更

新規

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時

停止区分

作業箇所(作業設備)

0921261九州

2025/02/20 09:00

2025/02/21 17:00

毎日

220kV 木佐木三池線 2L[予防停止]

0925664九州

2025/02/20 09:00

2025/02/24 17:00

毎日

220kV 熊本南熊本線 2L

0921261九州

2025/02/25 09:00

2025/02/28 17:00

毎日

220kV 木佐木三池線 2L[予防停止]

0925665九州

2025/02/25 09:00

2025/03/10 17:00

連続

09256880925690092569109256920925693

九州
九州
九州
九州
九州

2025/02/25 09:00
2025/02/25 09:00
2025/02/25 09:00
2025/02/25 09:00
2025/02/25 09:00

2025/02/28 17:00
2025/02/27 17:00
2025/02/27 17:00
2025/02/27 17:00
2025/02/25 12:00

毎日
毎日
毎日
毎日
単日

220kV 熊本南熊本線 2L（＃５９〜南熊本 ss）
220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)

0925694

九州

2025/02/25 09:00

2025/04/24 17:00

連続

220kV 西佐世保武雄線 1L(2023/04 運開)

0925519九州

2025/02/26 08:00

2025/02/28 19:00

連続

宮崎 ss

0925605九州

2025/02/26 09:00

2025/02/27 17:00

連続

220kV 東佐世保分岐線 1L

0925851九州

2025/02/26 09:00

2025/02/28 17:00

毎日

南宮崎 ss0926804九州

2025/02/26 09:00

2025/02/28 17:00

毎日

武雄 ss

0925850

九州

2025/02/27 07:30

2025/02/27 18:30

単日

南宮崎 ss0925520九州

2025/02/27 08:00

2025/02/28 19:00

連続

宮崎 ss

0925658九州

2025/03/03 09:00

2025/03/03 17:00

単日

220kV 熊本南熊本線 1L

0925662九州

2025/03/03 09:00

2025/03/03 17:00

単日

220kV 熊本南熊本線 1L

停電区間（停電設備）
220kV 木佐木三池線 2L[予防停止]

220kV 熊本南熊本線 2L
220kV 木佐木三池線 2L[予防停止]

九州2025/03/04 09:00

2025/03/06 17:00

毎日

220kV 熊本南熊本線 1L

0924026

九州

2025/03/07 09:00

2025/03/07 17:00

単日

西谷 ss

0924023

九州

2025/03/10 08:00

2025/04/24 14:00

連続

0927147
09271680925666

九州
九州
九州

2025/03/11 08:30
2025/03/11 08:30
2025/03/11 09:00

2025/03/11 17:30
2025/03/11 17:30
2025/03/11 17:00

単日
単日
単日

220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運
開)
220kV 熊本三池線 2L
220kV 熊本三池線 2L
220kV 熊本南熊本線 2L

熊本南熊本線一部変更工事（益城地区）鉄塔組立
鳥栖三池線 Ｌ添接材補強工事 ３基
Ｎｏ．４５，１０６，１４２

220kV 熊本南熊本線 2L（＃５９〜南熊本 ss）

熊本南熊本線一部変更工事（益城地区）２Ｌ架線工事

220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)
220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)管内送電線鉄塔ボルトナット修繕工事（武雄地区）（西佐世保武雄線１号線）
管内送電線スペーサ修繕工事（武雄地区）（西佐世保武雄線１号線）

220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)管内送電線ダンパ修繕工事（武雄地区）（西佐世保武雄線１号線）

220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)管内送電線架線金具修繕工事（武雄地区）（西佐世保武雄線１号線）

220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)【西佐世保武雄線 1 号線】一部変更工事（潜木地区）のうちＮｏ．７０ジ
ャンパ開放【西佐世保武雄線 1 号線】一部変更工事（潜木地区）

220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)/220kV
西佐世保武雄線 1L（西佐世保 ss〜No.70）/220kV 西
佐世保武雄線 1L は同禁チェック用
宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 2L/宮崎 ss 220kV 南
宮崎線 2L (2022/10 運開)/宮崎 ss ２０−８０[加圧停止]220kV 東佐世保分岐線 1L/220kV 西佐世保武雄線
1L (2023/04 運開)
南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss ２０−８０[加圧停止]
220kV 西佐世保武雄線 1L (2023/04 運開)/武雄 ss
２０−１０[加圧停止]/武雄 ss 西佐世保武雄線 1LA 系
43JK [ロック]/武雄 ss 西佐世保武雄線 1LB 系
43JK [ロック]南宮崎 ss 220kV 南宮崎線 2L (2022/10 運開) [受電停止]/南宮崎 ss ２０−８０[加圧停止]
宮崎 ss 220kV 宮崎分岐線 2L/宮崎 ss 220kV 南
宮崎線 2L (2022/10 運開)/宮崎 ss ２０−８０[加圧停止]220kV 熊本南熊本線 1L

220kV 熊本南熊本線 1L
220kV 熊本南熊本線 1L

0925659

作業内容
鳥栖三池線 Ｌ添接材補強工事 ３基
Ｎｏ．４５，１０６，１４２

220kV 西谷２号線/西谷 ss 220kV 西谷２号線 ４３ＲＣＡ[ロック]/西谷 ss 220kV 西谷２号線 ４３ＲＣＢ[ロック]/西谷 ss ２０−４０[加圧停止]/220kV 西谷線
2L(A 系） 43KH「仮保護」 [ロック]220kV 西谷門司線 2L (2023/12 運開)
220kV 熊本三池線 2L
220kV 熊本三池線 2L
220kV 熊本南熊本線 2L

申請区分
変更
変更
変更

変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

宮崎 ss ２０−８０ユニット ガス絶縁周辺装置 外部点検変更
・６・１２・１５ 2 回塗り
南宮崎 ss 220kV2 号母線 PD 微量 PCB 含有検査に伴う検体採油（南宮崎線 2L 受電停止）
2020.11.20 武雄ｓｓ２０−１３ＬＳ外部点検で、青相ブレードの銀メッキ
銅地肌露出度及び主回路接触抵抗値が管理値を逸脱していたため修繕を行う。
南宮崎 ss ２２０ｋＶ２号 母線ＰＤ コンデンサー形計器用変圧器 外部点検
宮崎 ss ２０−８０ＧＩＳユニットブッシング超音波探傷測定

変更
変更

変更

変更
変更

改修前：鉄塔１基Ａ４１０（２）×２ １．１ｋｍ、
改修後：鉄塔１基Ａ４１０（２）×２ １．１ｋｍ、（設計）ＴＡ４１０（２）×２、事故・障害対策 鋼管内面腐食（建替）
・９７
開放・接続箇所熊本三池線
・59
改修前：鉄塔１基Ａ４１０（２）×２ １．１ｋｍ、
改修後：鉄塔１基Ａ４１０（２）×２ １．１ｋｍ、（設計）ＴＡ４１０（２）×２、事故・障害対策 鋼管内面腐食（建替）
・９７
北九州ｓｓ２０−２４０ＣＢ取替工事のうち試充電試験（総制）

変更

変更

変更

変更
西谷 ss〜
・12、
・16〜
・46 15.4km 電線張替作業
ジャンパ接続ジャンパ接続
熊本南熊本線一部変更工事（益城地区）２Ｌ電気試験

226

発電制約

変更
新規
新規
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号エリア

作業開始日時作業終了日時停止区分

0925669

九州

2025/03/11 09:00

2025/03/11 17:00

単日

220kV 熊本南熊本線 2L

作業箇所(作業設備)

0925671092724409271450927146
0927166
0927167

九州
九州
九州
九州
九州
九州

2025/03/11 09:00
2025/03/11 09:00
2025/03/12 08:30
2025/03/12 08:30
2025/03/12 08:30
2025/03/12 08:30

2025/03/11 17:00
2025/03/11 17:00
2025/03/12 17:30
2025/03/12 17:30
2025/03/12 17:30
2025/03/12 17:30

単日
単日
単日
単日
単日
単日

220kV 熊本南熊本線 2L
220kV 熊本三池線 2L
220kV 熊本三池線 1L
220kV 熊本三池線 1L
220kV 熊本三池線 1L
220kV 熊本三池線 1L

0925661九州

2025/03/12 09:00

2025/03/12 17:00

単日

220kV 熊本南熊本線 1L

0925663九州

2025/03/12 09:00

2025/04/02 17:00

連続

09272420927243

九州
九州

2025/03/12 09:00
2025/03/12 09:00

2025/03/12 17:00
2025/03/12 17:00

単日
単日

220kV 熊本南熊本線 1L（熊本 ss〜＃５９）
220kV 熊本三池線 1L
220kV 熊本三池線 1L

0925717九州

2025/03/13 15:00

2025/03/13 17:00

単日槻田 sws0925657

九州

2025/03/19 09:00

2025/04/01 17:00

連続

220kV 熊本南熊本線 1L（＃５９〜南熊本 ss）

0925716九州

2025/03/27 15:00

2025/03/27 17:00

単日槻田 sws

停電区間（停電設備）
220kV 熊本南熊本線 2L
220kV 熊本南熊本線 2L
220kV 熊本三池線 2L
220kV 熊本三池線 1L
220kV 熊本三池線 1L
220kV 熊本三池線 1L
220kV 熊本三池線 1L
220kV 熊本南熊本線 1L
220kV 熊本南熊本線 1L（熊本 ss〜＃５９）

作業内容
熊本南熊本線一部変更工事(益城地区)に伴うジャンパ開放・接続【熊本南熊本線 2L、接続】
熊本三池線外一部変更工事（合志地区）熊本南熊本線２Ｌ電気試験
ジャンパ接続ジャンパ開放ジャンパ開放ジャンパ開放ジャンパ開放熊本南熊本線一部変更工事(益城地区)に伴うジャンパ開放・接続【熊本南熊本線 1L、開放】
熊本三池線外一部変更工事（合志地区）熊本南熊本線１Ｌ

220kV 熊本三池線 1L
220kV 熊本三池線 1L
220kV 槻田線 2L/北九州 ss ２０−２６０/槻田 sws ２
０−６０/槻田 sws ２２０ｋＶ２号母線/槻田 sws 槻田
sws 槻田線 2LPCM 盤 一端流入 [ロック]/槻田 sws
220kV 槻田線 2L 43RCB [ロック]/北九州 ss 220kV
槻田線 2L(A) 43KHA「仮保護」/槻田 sws 220kV 槻
田線 2L 43RCA [ロック]220kV 熊本南熊本線 1L（＃５９〜南熊本 ss）

ジャンパ開放ジャンパ開放槻田ｓｗｓ２２０ｋＶＧＩＳ取替工事のうち試充電試験（新２号母線）

220kV 槻田線 1L/北九州 ss ２０−２５０/槻田 sws ２
０−５０/槻田 sws ２２０ｋＶ１号母線/槻田 sws 槻田
sws 槻田線 1L PCM 盤 一端流入 [ロック]/北九州
ss 220kV 槻田線 1L（A) 43KHA「仮保護」/槻田 sws
220kV 槻田線 1L 43RCA [ロック]/槻田 sws 220kV
槻田線 1L 43RCB [ロック]槻田ｓｗｓ２２０ｋＶＧＩＳ取替工事のうち試充電試験（新１号母線及び新
２０Ｔ−１０）

227

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
新規
新規
新規
新規
変更
変更
変更
変更

変更

熊本南熊本線一部変更工事（益城地区）１Ｌ架線工事

変更

変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
10020421002043
1002112100211310021141001952
1001991
10021171001933
1001935
1001953
1002118
1002119
1002120
1001954
1002121
10021221001919
1001972
1001973
1001969
1001918
1001968
1001958
1001975
1001916
100191710019621001963
1002125
1001960
1001961
1002126
1002123
1002124
1001955
1002256
1002257
1002050
1002058
10022591002260
1002261
1002127
1002128
1002130
1002294
10021311001799
10021361001957
1002132
1002133
1001974
1002044
1002045

エリア
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄

作業開始日時2023/04/03 09:00
2023/04/10 09:00
2023/04/12 09:00
2023/04/17 09:00
2023/04/24 09:00
2023/05/01 09:00
2023/05/08 09:00
2023/05/10 09:00
2023/05/15 09:00
2023/05/18 09:00
2023/05/23 09:00
2023/05/26 09:00
2023/05/29 09:00
2023/05/30 09:00
2023/06/01 09:00
2023/06/05 09:00
2023/06/12 09:00
2023/06/14 09:00
2023/06/19 09:00
2023/06/22 09:00
2023/06/23 09:00
2023/06/26 09:00
2023/06/28 09:00
2023/07/03 09:00
2023/07/10 09:00
2023/07/12 09:00
2023/07/13 09:00
2023/07/18 09:00
2023/07/18 09:00
2023/07/18 09:00
2023/07/24 09:00
2023/07/24 09:00
2023/07/24 09:00
2023/07/28 09:00
2023/07/31 09:00
2023/08/01 09:00
2023/08/07 09:00
2023/08/14 09:00
2023/08/21 09:00
2023/08/23 09:00
2023/08/25 09:00
2023/08/28 09:00
2023/08/29 09:00
2023/09/04 09:00
2023/09/11 09:00
2023/09/19 09:00
2023/09/21 09:00
2023/09/25 09:00
2023/09/27 09:00
2023/10/02 09:00
2023/10/10 09:00
2023/10/10 09:00
2023/10/16 09:00
2023/10/18 09:00
2023/10/23 09:00
2023/10/23 09:00

作業終了日時2023/04/04 17:00
2023/04/11 17:00
2023/04/15 17:00
2023/04/21 17:00
2023/04/28 17:00
2023/05/02 17:00
2023/05/09 17:00
2023/05/12 17:00
2023/05/17 17:00
2023/05/20 17:00
2023/05/23 17:00
2023/05/26 17:00
2023/05/29 17:00
2023/05/31 17:00
2023/06/02 17:00
2023/06/09 17:00
2023/06/13 17:00
2023/06/16 17:00
2023/06/21 17:00
2023/06/22 17:00
2023/06/23 17:00
2023/06/27 17:00
2023/06/30 17:00
2023/07/05 17:00
2023/07/12 17:00
2023/07/12 17:00
2023/07/13 17:00
2023/07/21 17:00
2023/07/21 17:00
2023/07/22 17:00
2023/07/27 17:00
2023/07/27 17:00
2023/07/29 17:00
2023/07/28 17:00
2023/07/31 17:00
2023/08/04 17:00
2023/08/11 17:00
2023/08/15 17:00
2023/08/22 17:00
2023/08/24 17:00
2023/08/25 17:00
2023/08/28 17:00
2023/08/31 17:00
2023/09/08 17:00
2023/09/15 17:00
2023/09/22 17:00
2023/09/22 17:00
2023/09/29 17:00
2023/09/28 17:00
2023/10/06 17:00
2023/10/10 17:00
2023/10/13 17:00
2023/10/20 17:00
2023/10/18 17:00
2023/10/25 17:00
2023/10/25 17:00

停止区分
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
単日
毎日
毎日
連続
連続
単日
単日
単日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
単日
単日
毎日
毎日
毎日
毎日
単日
単日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
単日
単日
毎日
毎日
単日
毎日
毎日
単日
単日
毎日
毎日
毎日
毎日
単日
毎日
毎日
毎日
単日
毎日
毎日
単日
毎日
毎日

作業箇所(作業設備)
沖縄幹線 1 号
沖縄幹線 2 号
沖縄幹線 1 号
沖縄幹線 1 号
沖縄幹線 1 号
石川幹線 1 号
中頭幹線 2 号
中頭幹線 1 号
中頭幹線 1 号
中頭幹線 2 号
石川幹線 2 号
石川幹線 1 号
石川幹線 1 号
石川幹線 2 号
沖縄幹線 1 号
沖縄幹線 1 号
沖縄幹線 1 号
沖縄幹線 2 号
具志川幹線 1 号
具志川幹線 2 号
沖縄幹線 2 号
沖縄幹線 1 号
沖縄幹線 1 号
中頭幹線 2 号
具志川幹線 2 号
西那覇友寄幹線 1 号
西那覇友寄幹線 2 号
中頭幹線 2 号
具志川幹線 1 号
金武幹線 1 号
中頭幹線 1 号
具志川幹線 2 号
金武幹線 1 号
西原幹線 1 号
具志川幹線 2 号
沖縄幹線 2 号
沖縄幹線 2 号
沖縄幹線 2 号
渡口幹線 1 号
渡口幹線 2 号
西原幹線 1 号
西原幹線 1 号
西原幹線 2 号
沖縄幹線 1 号
沖縄幹線 1 号
沖縄幹線 1 号
友寄幹線 1 号
沖縄幹線 1 号
友寄幹線 1 号
沖縄幹線 1 号
具志川幹線 2 号
沖縄幹線 1 号
沖縄幹線 1 号
具志川幹線 1 号
金武幹線 3 号
金武幹線 1 号

停電区間（停電設備）
沖縄幹線 1 号
沖縄幹線 2 号
沖縄幹線 1 号
沖縄幹線 1 号
沖縄幹線 1 号
石川幹線 1 号
中頭幹線 2 号
中頭幹線 1 号
中頭幹線 1 号
中頭幹線 2 号
石川幹線 2 号
石川幹線 1 号
石川幹線 1 号
石川幹線 2 号
沖縄幹線 1 号
沖縄幹線 1 号
沖縄幹線 1 号
沖縄幹線 2 号
具志川幹線 1 号
具志川幹線 2 号
沖縄幹線 2 号
沖縄幹線 1 号
沖縄幹線 1 号
中頭幹線 2 号
具志川幹線 2 号
西那覇友寄幹線 1 号
西那覇友寄幹線 2 号
中頭幹線 2 号
具志川幹線 1 号
金武幹線 1 号
中頭幹線 1 号
具志川幹線 2 号
金武幹線 1 号
西原幹線 1 号
具志川幹線 2 号
沖縄幹線 2 号
沖縄幹線 2 号
沖縄幹線 2 号
渡口幹線 1 号
渡口幹線 2 号
西原幹線 1 号
西原幹線 1 号
西原幹線 2 号
沖縄幹線 1 号
沖縄幹線 1 号
沖縄幹線 1 号
友寄幹線 1 号
沖縄幹線 1 号
友寄幹線 1 号
沖縄幹線 1 号
具志川幹線 2 号
沖縄幹線 1 号
沖縄幹線 1 号
具志川幹線 1 号
金武幹線 3 号
金武幹線 1 号
228

作業内容
沖縄幹線 1 号 塔体及び腕金塗装
沖縄幹線 2 号 塔体及び腕金塗装
沖縄幹線 1 号 避雷アークホーン取替
沖縄幹線 1 号 避雷アークホーン取替
沖縄幹線 1 号 避雷アークホーン取替
石川幹線 1 号 CB 定期点検
中頭幹線 2 号 がいし調査
中頭幹線１号 がいし調査
中頭幹線 1 号 鉄構改修
中頭幹線 2 号 鉄構改修
石川幹線 2 号 CB 定期点検
石川幹線 1 号 がいし調査
石川幹線 1 号 がいし調査
石川幹線 2 号 がいし調査
沖縄幹線 1 号 アークホーン取替
沖縄幹線 1 号 アークホーン取替
沖縄幹線 1 号 アークホーン取替
沖縄幹線 2 号 がいし調査
具志川幹線 1 号 がいし調査
具志川幹線 2 号 塔体及び腕金塗装
沖縄幹線 2 号 がいし調査
沖縄幹線 1 号 塔体及び腕金塗装
沖縄幹線 1 号 アークホーン取替
中頭幹線 2 号 腕金ボルト取替、がいし調査
具志川幹線 2 号 がいし調査
西那覇友寄幹線 1 号 CB 定期点検
西那覇友寄幹線 2 号 CB 定期点検
中頭幹線 2 号 がいし調査
具志川幹線 1 号 がいし調査
金武幹線 1 号 AC 線張替
中頭幹線 1 号 がいし調査
具志川幹線 2 号 がいし調査
金武幹線 1 号 AC 線張替
西原幹線 1 号 がいし調査
具志川幹線 2 号 がいし調査
沖縄幹線 2 号 OPGW 張替
沖縄幹線 2 号 OPGW 張替
沖縄幹線 2 号 OPGW 張替
渡口幹線 1 号 CB 定期点検
渡口幹線 2 号 CB 定期点検
西原幹線 1 号 がいし調査
西原幹線 1 号 がいし調査
西原幹線 2 号 がいし調査
沖縄幹線 1 号 OPGW 張替
沖縄幹線 1 号 OPGW 張替
沖縄幹線 1 号 OPGW 張替
友寄幹線１号 がいし調査
沖縄幹線 1 号 OPGW 張替
友寄幹線 1 号 塔体及び腕金塗装
沖縄幹線 1 号 OPGW 張替
具志川幹線 2 号 がいし調査
沖縄幹線 1 号 OPGW 張替
沖縄幹線 1 号 OPGW 張替
具志川幹線 1 号 がいし調査
金武幹線 3 号 がいし調査
金武幹線 1 号 がいし調査

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
1002134
1002046
1002047
1001942
1002135
1002295
10022961001956
1002137
1001959
1001987
1001941
1001967
1002138
1002139
1002140
1002141
100214210020621002061
10019451001774
1002143
1001920
100214410018091001925
1002145
1002146
1002147
1002148
1001988
1002151
1002152
1001980
10019811001984
1001985
10019821001986
1002153
10021291002048
1002037
10019361001937
1002154
1002155
1002156
1002157
1002158
1002159
1002160
1002163
1002164
1002165

エリア
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄

作業開始日時2023/10/23 09:00
2023/10/26 09:00
2023/10/26 09:00
2023/10/30 09:00
2023/10/30 09:00
2023/11/01 09:00
2023/11/03 09:00
2023/11/06 09:00
2023/11/06 09:00
2023/11/13 09:00
2023/11/13 09:00
2023/11/20 09:00
2023/11/20 09:00
2023/11/23 09:00
2023/11/27 09:00
2023/11/28 09:00
2023/12/01 09:00
2023/12/02 09:00
2023/12/11 09:00
2023/12/18 09:00
2023/12/25 09:00
2024/01/05 09:00
2024/01/05 09:00
2024/01/09 09:00
2024/01/15 09:00
2024/01/22 09:00
2024/01/22 09:00
2024/01/26 09:00
2024/01/29 09:00
2024/02/05 09:00
2024/02/05 09:00
2024/02/13 09:00
2024/02/13 09:00
2024/02/16 09:00
2024/02/19 09:00
2024/02/19 09:00
2024/02/20 09:00
2024/02/20 09:00
2024/02/21 09:00
2024/02/22 09:00
2024/02/26 09:00
2024/03/04 09:00
2024/03/06 09:00
2024/03/11 09:00
2024/03/13 09:00
2024/03/14 09:00
2024/04/01 09:00
2024/04/03 09:00
2024/04/05 09:00
2024/04/08 09:00
2024/04/10 09:00
2024/04/15 09:00
2024/04/18 09:00
2024/04/24 09:00
2024/04/26 09:00
2024/04/30 09:00

作業終了日時2023/10/26 17:00
2023/10/27 17:00
2023/10/27 17:00
2023/10/31 17:00
2023/10/31 17:00
2023/11/02 17:00
2023/11/04 17:00
2023/11/10 17:00
2023/11/10 17:00
2023/11/17 17:00
2023/11/17 17:00
2023/11/22 17:00
2023/11/22 17:00
2023/11/24 17:00
2023/11/27 17:00
2023/11/30 17:00
2023/12/01 17:00
2023/12/02 17:00
2023/12/15 17:00
2023/12/22 17:00
2023/12/27 17:00
2024/01/05 17:00
2024/01/05 17:00
2024/01/12 17:00
2024/01/19 17:00
2024/01/22 17:00
2024/01/25 17:00
2024/01/26 17:00
2024/02/02 17:00
2024/02/07 17:00
2024/02/07 17:00
2024/02/15 17:00
2024/02/15 17:00
2024/02/16 17:00
2024/02/19 17:00
2024/02/19 17:00
2024/02/20 17:00
2024/02/20 17:00
2024/02/21 17:00
2024/02/22 17:00
2024/02/28 17:00
2024/03/05 17:00
2024/03/07 17:00
2024/03/12 17:00
2024/03/13 17:00
2024/03/14 17:00
2024/04/02 17:00
2024/04/04 17:00
2024/04/05 17:00
2024/04/09 17:00
2024/04/11 17:00
2024/04/17 17:00
2024/04/19 17:00
2024/04/25 17:00
2024/04/26 17:00
2024/04/30 17:00

停止区分
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
連続
連続
毎日
毎日
毎日
毎日
単日
毎日
単日
単日
毎日
毎日
毎日
毎日
単日
毎日
毎日
単日
毎日
単日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
毎日
毎日
毎日
単日
単日
毎日
毎日
単日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
単日
単日

作業箇所(作業設備)
沖縄幹線 1 号
金武幹線 2 号
金武幹線 4 号
金武幹線 4 号
金武幹線 2 号
吉の浦火力線 1 号
吉の浦火力線 2 号
中頭幹線 1 号
具志川幹線 2 号
具志川幹線 1 号
中頭幹線 2 号
金武幹線 3 号
金武幹線 1 号
具志川火力線 1 号
具志川火力線 1 号
具志川火力線 2 号
石川幹線 2 号
石川幹線 1 号
中頭幹線 1 号
中頭幹線 2 号
具志川火力線 2 号
渡口幹線 2 号
吉の浦火力線 1 号
吉の浦火力線 1 号
吉の浦火力線 1 号
渡口幹線 1 号
吉の浦火力線 2 号
中頭幹線 1 号
吉の浦火力線 2 号
中頭幹線 1 号
具志川幹線 2 号
中頭幹線 2 号
具志川幹線 1 号
金武幹線 2 号
具志川幹線 1 号
中頭幹線 1 号
具志川幹線 2 号
中頭幹線 2 号
具志川火力線 1 号
具志川火力線 2 号
沖縄幹線 2 号
友寄幹線 1 号
友寄幹線 2 号
大平幹線 3 号
具志川幹線 1 号
具志川幹線 2 号
沖縄幹線 1 号
沖縄幹線 2 号
吉の浦火力線 1 号
沖縄幹線 1 号
沖縄幹線 2 号
沖縄幹線 1 号
沖縄幹線 2 号
西原幹線 1 号
西原幹線 2 号
西原幹線 2 号

停電区間（停電設備）
沖縄幹線 1 号
金武幹線 2 号
金武幹線 4 号
金武幹線 4 号
金武幹線 2 号
吉の浦火力線 1 号
吉の浦火力線 2 号
中頭幹線 1 号
具志川幹線 2 号
具志川幹線 1 号
中頭幹線 2 号
金武幹線 3 号
金武幹線 1 号
具志川火力線 1 号
具志川火力線 1 号
具志川火力線 2 号
石川幹線 2 号
石川幹線 1 号
中頭幹線 1 号
中頭幹線 2 号
具志川火力線 2 号
渡口幹線 2 号
吉の浦火力線 1 号
吉の浦火力線 1 号
吉の浦火力線 1 号
渡口幹線 1 号
吉の浦火力線 2 号
中頭幹線 1 号
吉の浦火力線 2 号
中頭幹線 1 号
具志川幹線 2 号
中頭幹線 2 号
具志川幹線 1 号
金武幹線 2 号
具志川幹線 1 号
中頭幹線 1 号
具志川幹線 2 号
中頭幹線 2 号
具志川火力線 1 号
具志川火力線 2 号
沖縄幹線 2 号
友寄幹線 1 号
友寄幹線 2 号
大平幹線 3 号
具志川幹線 1 号
具志川幹線 2 号
沖縄幹線 1 号
沖縄幹線 2 号
吉の浦火力線 1 号
沖縄幹線 1 号
沖縄幹線 2 号
沖縄幹線 1 号
沖縄幹線 2 号
西原幹線 1 号
西原幹線 2 号
西原幹線 2 号229

作業内容
沖縄幹線 1 号 OPGW 張替
金武幹線 2 号 がいし調査
金武幹線 4 号 がいし調査
金武幹線 4 号 がいし調査
金武幹線 2 号 がいし調査
吉の浦火力線 1 号 CB 定期点検
吉の浦火力線 2 号 CB 定期点検
中頭幹線 1 号 がいし取替
具志川幹線 2 号 がいし取替
具志川幹線 1 号 がいし取替
中頭幹線 2 号 がいし取替（保安停止）
金武幹線 3 号 V 吊がいし取替
金武幹線 1 号 V 吊がいし取替（保安停止）
具志川火力線 1 号 腕金ボルト取替
具志川火力線 1 号 腕金ボルト取替
具志川火力線 2 号 腕金ボルト取替
石川幹線 2 号 がいし取替
石川幹線 1 号 がいし取替
中頭幹線 1 号 がいし取替
中頭幹線 2 号 がいし取替
具志川火力線 2 号 腕金ボルト取替
渡口幹線 2 号 がいし調査
吉の浦火力線 1 号 がいし調査
吉の浦火力線 1 号 ラインスペーサ取替
吉の浦火力線 1 号 ラインスペーサ取替
渡口幹線 1 号 がいし調査
吉の浦火力線 2 号 ラインスペーサ取替
中頭幹線 1 号 支持がいしボルト・腕金ボルト取替
吉の浦火力線 2 号 ラインスペーサ取替
中頭幹線 1 号 腕金部材取替
具志川幹線 2 号 腕金部材取替
中頭幹線 2 号 腕金部材取替
具志川幹線 1 号 腕金部材取替
金武幹線 2 号 ジャンパー線端子剥離補修
具志川幹線 1 号 TC 取替に伴う給電対向試験
中頭幹線 1 号 TC 取替に伴う給電対向試験
具志川幹線 2 号 TC 取替に伴う給電対向試験
中頭幹線 2 号 TC 取替に伴う給電対向試験
具志川火力線 1 号 TC 取替に伴う給電対向試験
具志川火力線 2 号 TC 取替に伴う給電対向試験
沖縄幹線 2 号 腕金部材取替
友寄幹線 1 号 がいし調査
友寄幹線 2 号 塔体及び腕金塗装
大平幹線 3 号 CB 定期点検
具志川幹線 1 号 CB 定期点検
具志川幹線 2 号 CB 定期点検
沖縄幹線 1 号 がいし調査
沖縄幹線 2 号 がいし調査
吉の浦火力線 1 号 がいし調査
沖縄幹線 1 号 塔体及び腕金塗装
沖縄幹線 2 号 塔体及び腕金塗装
沖縄幹線 1 号 塔体及び腕金塗装
沖縄幹線 2 号 塔体及び腕金塗装
西原幹線 1 号 がいし調査
西原幹線 2 号 がいし調査
西原幹線 2 号 がいし調査

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
新規
新規
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

2023 年 2 月 22 日
電力広域的運営推進機関

一般送配電事業者調整対象年間作業停止計画（2023・2024 年度分 ）広域受付番号
1001966
1002166
1002167
1002168
10018141001815
1002171
1002172
1002174
1002176
1002180
1002185
1002190
1002193
1002198
1002204
10022121002213100221410022151002218
1002219
10022221002223
1002224
1002225
1002226
1002227
1002228
10022311002232
1002233
1002234
10022361002237
1002238
1002239
1001992
1002235
1002241
1002242100224510019931002248
1002249
1001994
1002251
1001995
1002253
100199610019971001998

エリア
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄
沖縄

作業開始日時2024/05/01 09:00
2024/05/01 09:00
2024/05/07 09:00
2024/05/13 09:00
2024/06/03 09:00
2024/06/04 09:00
2024/06/10 09:00
2024/06/12 09:00
2024/07/01 09:00
2024/07/03 09:00
2024/07/10 09:00
2024/07/16 09:00
2024/07/18 09:00
2024/07/22 09:00
2024/08/19 09:00
2024/08/21 09:00
2024/09/09 09:00
2024/09/09 09:00
2024/09/11 09:00
2024/09/11 09:00
2024/09/24 09:00
2024/10/01 09:00
2024/10/16 09:00
2024/11/01 09:00
2024/11/01 09:00
2024/11/04 09:00
2024/11/04 09:00
2024/11/11 09:00
2024/11/11 09:00
2024/11/18 09:00
2024/11/18 09:00
2024/11/25 09:00
2024/11/25 09:00
2024/12/02 09:00
2024/12/02 09:00
2024/12/02 09:00
2024/12/02 09:00
2024/12/04 09:00
2024/12/04 09:00
2024/12/09 09:00
2024/12/09 09:00
2024/12/17 09:00
2025/01/07 09:00
2025/01/07 09:00
2025/01/14 09:00
2025/01/17 09:00
2025/01/20 09:00
2025/01/27 09:00
2025/01/27 09:00
2025/02/21 09:00
2025/03/03 09:00
2025/03/13 09:00

作業終了日時2024/05/02 17:00
2024/05/02 17:00
2024/05/09 17:00
2024/05/15 17:00
2024/06/03 17:00
2024/06/04 17:00
2024/06/11 17:00
2024/06/13 17:00
2024/07/01 17:00
2024/07/03 17:00
2024/07/10 17:00
2024/07/16 17:00
2024/07/18 17:00
2024/07/22 17:00
2024/08/19 17:00
2024/08/21 17:00
2024/09/10 17:00
2024/09/10 17:00
2024/09/12 17:00
2024/09/12 17:00
2024/09/24 17:00
2024/10/31 17:00
2024/10/16 17:00
2024/11/02 17:00
2024/11/02 17:00
2024/11/09 17:00
2024/11/09 17:00
2024/11/16 17:00
2024/11/16 17:00
2024/11/23 17:00
2024/11/23 17:00
2024/11/30 17:00
2024/11/30 17:00
2024/12/07 17:00
2024/12/07 17:00
2024/12/02 17:00
2024/12/02 17:00
2024/12/04 17:00
2024/12/04 17:00
2024/12/14 17:00
2024/12/14 17:00
2024/12/17 17:00
2025/01/16 17:00
2025/01/10 17:00
2025/01/16 17:00
2025/01/26 17:00
2025/01/24 17:00
2025/02/20 17:00
2025/01/30 17:00
2025/03/02 17:00
2025/03/12 17:00
2025/03/27 17:00

停止区分
毎日
毎日
毎日
毎日
単日
単日
毎日
毎日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
単日
毎日
毎日
毎日
毎日
単日
連続
単日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
毎日
単日
単日
単日
単日
毎日
毎日
単日
連続
毎日
毎日
連続
毎日
連続
単日
連続
連続
連続

作業箇所(作業設備)
金武幹線 3 号
金武幹線 1 号
具志川火力線 1 号
具志川火力線 2 号
新栄野比幹線 1 号
新栄野比幹線 2 号
具志川幹線 1 号
具志川幹線 2 号
沖縄幹線 1 号
沖縄幹線 2 号
西原幹線 1 号
西原幹線 2 号
友寄幹線 1 号
友寄幹線 1 号
那覇幹線 1 号
那覇幹線 2 号
金武幹線 1 号
金武幹線 3 号
金武幹線 2 号
金武幹線 4 号
石川幹線 2 号
金武幹線 1 号
具志川幹線 1 号
金武幹線 2 号
金武幹線 4 号
金武幹線 2 号
金武幹線 4 号
金武幹線 2 号
金武幹線 4 号
金武幹線 2 号
金武幹線 4 号
金武幹線 2 号
金武幹線 4 号
金武幹線 2 号
金武幹線 4 号
渡口幹線 1 号
中頭幹線 1 号
中頭幹線 2 号
渡口幹線 2 号
金武幹線 2 号
金武幹線 4 号
大平幹線 1 号
中頭幹線 2 号
吉の浦火力線 1 号
吉の浦火力線 1 号
中頭幹線 2 号
具志川幹線 1 号
中頭幹線 2 号
具志川幹線 1 号
中頭幹線 2 号
中頭幹線 2 号
中頭幹線 2 号

停電区間（停電設備）
金武幹線 3 号
金武幹線 1 号
具志川火力線 1 号
具志川火力線 2 号
新栄野比幹線 1 号
新栄野比幹線 2 号
具志川幹線 1 号
具志川幹線 2 号
沖縄幹線 1 号
沖縄幹線 2 号
西原幹線 1 号
西原幹線 2 号
友寄幹線 1 号
友寄幹線 2 号
那覇幹線 1 号
那覇幹線 2 号
金武幹線 1 号
金武幹線 3 号
金武幹線 2 号
金武幹線 4 号
石川幹線 2 号
金武幹線 1 号
具志川幹線 1 号
金武幹線 2 号
金武幹線 4 号
金武幹線 2 号
金武幹線 4 号
金武幹線 2 号
金武幹線 4 号
金武幹線 2 号
金武幹線 4 号
金武幹線 2 号
金武幹線 4 号
金武幹線 2 号
金武幹線 4 号
渡口幹線 1 号
中頭幹線 1 号
中頭幹線 2 号
渡口幹線 2 号
金武幹線 2 号
金武幹線 4 号
大平幹線 1 号
中頭幹線 2 号
吉の浦火力線 1 号
吉の浦火力線 1 号
中頭幹線 2 号
具志川幹線 1 号
中頭幹線 2 号
具志川幹線 1 号
中頭幹線 2 号
中頭幹線 2 号
中頭幹線 2 号

230

作業内容
金武幹線 3 号 がいし調査
金武幹線 1 号 がいし調査（保安停止）
具志川火力線 1 号 がいし調査
具志川火力線 2 号 がいし調査
新栄野比幹線 1 号 がいし調査
新栄野比幹線 2 号 がいし調査
具志川幹線 1 号 塔体及び腕金塗装
具志川幹線２号 塔体及び腕金塗装
沖縄幹線 1 号 CB 定期点検
沖縄幹線２号 CB 定期点検
西原幹線 1 号 CB 定期点検
西原幹線 2 号 CB 定期点検
友寄幹線１号 CB 定期点検
友寄幹線２号 CB 定期点検
那覇幹線 1 号 CB 定期点検
那覇幹線２号 CB 定期点検
金武幹線 1 号 塔体及び腕金塗装
金武幹線 3 号 塔体及び腕金塗装
金武幹線 2 号 塔体及び腕金塗装
金武幹線 4 号 塔体及び腕金塗装
石川幹線２号 がいし取替（保安停止）
金武幹線 1 号 AC 線張替
具志川幹線 1 号 がいし取替（保安停止）
金武幹線２号 がいし取替（保安停止）
金武幹線 4 号 がいし取替
金武幹線２号 がいし取替（保安停止）
金武幹線 4 号 がいし取替
金武幹線２号 がいし取替（保安停止）
金武幹線 4 号 がいし取替
金武幹線２号 がいし取替（保安停止）
金武幹線 4 号 がいし取替
金武幹線２号 がいし取替（保安停止）
金武幹線 4 号 がいし取替
金武幹線２号 がいし取替（保安停止）
金武幹線 4 号 がいし取替
渡口幹線 1 号 TC 取替に伴う給電対向試験
中頭幹線 1 号 TC 取替に伴う給電対向試験
中頭幹線 2 号 遠制装置取替
渡口幹線 2 号 TC 取替に伴う給電対向試験
金武幹線２号 がいし取替（保安停止）
金武幹線 4 号 がいし取替
大平幹線１号 CB 定期点検
中頭幹線 2 号 がいし取替
吉の浦火力線 1 号 がいし取替（保安停止）
吉の浦火力線 1 号 がいし取替（保安停止）
中頭幹線 2 号 がいし取替
具志川幹線 1 号 がいし取替（保安停止）
中頭幹線 2 号 がいし取替
具志川幹線 1 号 がいし取替（保安停止）
中頭幹線 2 号 がいし取替
中頭幹線 2 号 がいし取替
中頭幹線 2 号 がいし取替

発電制約

申請区分
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更
変更

備考(記事)

1

別紙4

2025年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名2023年 2月22日
電力広域的運営推進機関

2025年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名2◼ 年間作業停止計画は翌年度・翌々年度分について調整・承認することが、業務規程で定められている。
◼ それに加え、長期的な予見性を確保するため、第３年度（2025年度）以降の具体化している地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名について、以下のとおり公表する。

◼ なお、今回の公表で対象となっている件名は現段階では確定したものではない。今後、送配電等業務指針
第244条（作業停止計画の調整における考慮事項）の規定に基づき調整を進め、次年度にその結果に基づき、2024・2025年度年間作業停止計画として承認を行うこととなる。
（対象件名）№

連系線

停止（制約）設備

主要作業件名作業時期・期間（予定）

2号線新設工事(広域系統整備計画)

2025年6月～10月（70日程度）
2026年6月～10月（70日程度）②

北本直流幹線
1・2号線，帰線

電線張替

1号線：2025年 6月（15日程度）
2号線：2025年 9月（15日程度）
帰線 ：2025年10月（15日程度）③

西仙台変電所主変1・2号

三次ＧＩＳ取替

1号：2025年4月～8月（120日程度）
2号：2026年2月～6月（120日程度）

相馬双葉幹線
1・2号線

相馬双葉幹線接続変更(広域系統整備計画)

1号線：2025年 8月～ 9月（50日程度）
2号線：2025年10月～11月（50日程度）

阿南変換所１・２極
紀北変換所１・２極直流制御保護装置更新工事

1極：2025年3月～12月（10か月程度）
2極：2025年9月～12月（3か月程度）①

北斗今別直流幹線
北海道本州間

東北東京間
④
⑤

関西四国間

① 北海道本州間連系設備：北斗今別直流幹線2号線新設工事（広域系統整備計画） 3【作業概要】
項目

内容

作業箇所

北斗今別直流幹線

主要作業内容2号線新設工事停止(制約)設備

北斗今別直流幹線 停止

作業停止期間（予定）

2025年6月～10月（７０日程度）
2026年6月～10月（７０日程度）

作業の必要性

レジリエンス強化や更なる再エネ導入を見据えた地域間連系線増強（広域系統整備計画）※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

① 北海道本州間連系設備：北斗今別直流幹線2号線新設工事（広域系統整備計画） 4【概略図】

今回作業範囲※北海道本州間連系設備に係る広域系統整備計画 抜粋

5② 北海道本州間連系設備：北本直流幹線電線張替【作業概要】
項目作業箇所

内容
北本直流幹線

主要作業内容電線張替停止(制約)設備

北本直流幹線 1・2号線、帰線

作業停止期間（予定）

1号線：2025年 6月（15日程度）
2号線：2025年 9月（15日程度）
帰線 ：2025年10月（15日程度）

作業の必要性

設備保全のため，高経年設備を更新※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

② 北海道本州間連系設備：北本直流幹線電線張替

6

【概略図】

北海道側

架空部電線張替（本州側）

本州側

③ 東北東京間連系設備：西仙台変電所主変三次GIS取替

7【作業概要】
項目

内容

作業箇所

西仙台変電所

主要作業内容

三次ＧＩＳ取替停止(制約)設備

西仙台変電所 主変１・２号

作業停止期間（予定）

１号：２０２５年４～８月（１２０日程度）
２号：２０２６年２～６月（１２０日程度）

作業の必要性

再エネ導入を見据えた設備更新※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

④ 東北東京間連系設備：相馬双葉幹線接続変更（広域系統整備計画）

8【作業概要】
項目作業箇所

内容
相馬双葉幹線

主要作業内容相馬双葉幹線接続変更

停止(制約)設備

相馬双葉幹線 １・２号線

作業停止期間（予定）

１号線：２０２５年８～９月（５０日程度）
２号線：２０２５年１０～１１月（５０日程度）

作業の必要性東北東京間連系線に係る広域系統整備計画における対策工事を実施するもの。2027
年11月までの連系線増強に向け、2025年度からの工事実施が必要。

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

④ 東北東京間連系設備：相馬双葉幹線接続変更（広域系統整備計画）

9

【概略図】

今回作業範囲※東北東京間連系設備に係る広域系統整備計画 抜粋

⑤ 関西四国間連系設備：阿南・紀北変換所1・2極 直流制御保護装置更新工事

10【作業概要】
項目

内容

作業箇所

阿南変換所・紀北変換所

主要作業内容直流制御保護装置更新工事停止（制約）設備

阿南変換所・紀北変換所 １・２極

作業停止期間（予定）

1極：2025年3月～2025年12月（10か月程度）
2極：2025年9月～2025年12月（3か月程度）

作業の必要性

直流制御保護装置は1997～1998年製であり、主要部品の製造中止に伴う製作者による保守対応期限を迎えている。このため、2024年度から2025年度にかけて更新工事を実施。

※作業停止期間、作業工程等の詳細は調整中

⑤ 関西四国間連系設備：阿南・紀北変換所1・2極 直流制御保護装置更新工事【概略図】【阿南変換所】【由良開閉所】

１極本線
･帰線保護

系統制御

１極制御
･保護

１極本線
･帰線保護

１極

【紀北変換所】
１極本線
･帰線保護

１極制御
･保護

双極制御
･保護

系統制御

双極制御
･保護

２極制御
･保護

２極本線
･帰線保護

２極

２極制御
･保護

２極本線
･帰線保護

：2024年度更新装置

２極本線
･帰線保護

：更新対象装置11

別紙５
ウェブサイト公表文

２０２３・２０２４年度の広域連系系統等の作業停止計画について

業務規程第 168 条の規定に基づき、年間の連系線及び地内基幹送電線の作業停止計画を別紙のとおり公表
します。なお、系統情報サービスにも掲載しています。

別紙
2023・2024 年度の年間作業停止計画(○○kB)

広域連系系統等の作業停止計画調整・確認結果について（2023・2024 年度の年間計画）(○○kB)

参考資料
2025 年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間（１か月程度以上）影響を与える主な件名について、以下のとおり公表します。

・2025 年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件名(○○kB)

関連リンク•

系統情報サービス > その他情報 > 各種情報参照 > 各種情報（カテゴリ：作業停止計画）
情報 NO:OT2023XXXXXXXXX「2023・2024 年度の年間作業停止計画」•

系統情報サービス > その他情報 > 各種情報参照 > 各種情報（カテゴリ：作業停止計画）
情報 NO:OT2023XXXXXXXXX「広域連系系統等の作業停止計画調整・確認結果について（2023・2024
年度の年間計画）」•

系統情報サービス > その他情報 > 各種情報参照 > 各種情報（カテゴリ：作業停止計画）
情報 NO:OT2023 XXXXXXXXX「2023・2024 年度以降の作業停止計画により連系線の空容量が長期間にわたり大幅に減少する連系線とその期間について」•

系統情報サービス > その他情報 > 各種情報参照 > 各種情報（カテゴリ：作業停止計画）
情報 NO:OT2023 XXXXXXXXX「2025 年度以降の地域間連系線の運用容量に長期間影響を与える件
名」