．≦ ．…
． ノ；リ

農政

第６２６ 号

令和 ２ 年 ５ 月 １ ８ 日
石川県建設産業連合会長

様

石川県農林水産部長

いしかわ土日おやすみモデル工事（農林水産部版）実施要領の一部改定につ いて標記のことにつ いて、 「いしかわ土 日おや すみモ デル工事 （農林水産 部版） 実施要領」 を下記の通り一部改定するので通知します。

記
改 定 内 容 ： 対象 工事 の変更

適 用 開 始 日：令和２年６月１日以降の支出負担行為に係る工事から適用（なお、 いしかわ土日おやすみモデル工事 （農林水産部版） の実施要領については、 下記の農業政策課技術管理室のＨＰを ご参照ください。）
７ｗｗ ｐｒｅｆｈｔｔｐｓ：／／ｔｒｉｔ
ｉａ．ｉｓｈｉｋａ．１ｇ．ｉｐ／ｎｏｕｓｅｉ／ｇｉｉｙｕｔｕ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ（事務担当）

農業政策課技術管理室
ＴＥＬ０７６‐２２５‐１６１７ＴＥＬ０７６‐２２５‐１８９１

石−
５
２，５，２寺叔嫌，仏別紙

いしかわ土日おやすみモ デル工事 （農林水産部版） 実施要領
新備考

旧１ （略）

１ （略）
２

新旧対照表

対象工事

２

対象工事

（変更）

対象工事は、 発注者指定型、 施工者希望型に分けて発注するもの と し、 特記仕様書において対象工事であ

対象工事は、 発注者指定型、 施工者希望型に分けてる こ と を明 示 す る こ と。

あ る こ と を 明 示 す る こ と。

（１） 発注者指定型（１） 発注者指定型

適 正 な 工期 が 確 保 でき る 工 事（２） 施工者希望型
指 定型以外 の 工事
（３） 対 象 外

災害復旧工事、 年間契約の維持修繕工事
現 場 作 業 が １ ヶ 月 未 満 の 工 事（施 設 機 械 工 事 等）

発注するものと し、 特記仕様書において 対象工事で当 初 設 計 額 ６ ０ 百万円以上の 工事及 び発 注者 が 指 定 した 工 事（た だ し、 適 用 困 難 工 事 は 除く）（２） 施工者希望型
発注者が指定した工事で、 契約後、 受注者との協議を経て、 モデル工事に変更する工事（３） そ の 他
（１）（２） と して 発 注 して い な い 工 事 に お いて、 受 注 者 か ら希 望 が あり、 発 注者 と 協 議 が整 っ た 場合 （２） と 同 様 の 取 り 扱 い が でき るも の と す る。

３〜９ （略）

３〜９ （略）

附則

附則

この要領は、 平成３ ０ 年 １ ０月 １ 日 か ら適 用 す る。

この要領は、 平成３ ０ 年 １ ０月 １ 日 か ら適用 す る。

こ の 要 領 は、 令 和 ２ 年 ６月 １ 日 か ら適 用 す る。

（追加）

いしかわ土日おやすみモデル工事 （農林水産部版） 実施要領
主旨

１

建 設業における労働環境の改善に向け、 工事現場において土日等を休日と した週休２ 日 （４週８休以上） の工事 「い しかわ土日おやすみモデル工事 （農林水産部版） 」 （以下、 「モデル工事」 という） を実施するにあたり必要な事項を定める。
２

対象工事

対象工事は、 発注者指 定型、 施工者希望型に分けて発注するものと し、 特記仕様書において対象工事であることを明示すること。
（１） 発注者指 定型
適正な工期が確保 できる工事（２） 施工者希望型
指定型以外の工事（３） 対象外
災害復旧工事、 年間契約の維持修繕工事
現場作業が１ヶ月 未満の工事 （施設機械工事等）
３

取り組み内容３ー１

工期設 定

実工期 （施工量／標準日当り施工量） に作業可能日数 を考慮 し、 準備、 後片付けの日数 （下表） を合計した日数とする。 （営繕工事は除く）
準備日数

工種区分

後片付日数

３０

砂防・治山・地す べり等、 河川維持、 森林整備Ａ・Ｂ

４０

河川、 河川・道路構造物、 海岸、 道路工事

５０

舗装 （新設）、 道路維持
橋梁保全、 舗装 （修繕）

２０６０
７０

ＰＣ橋

８０共同溝等、 トンネル

９０

鋼橋架設、 電線共同溝※上記以外の農業農村 整備事業における工種区分については、 準備日数４０日、 後片付日数１５日 と す る。

３−２

施工者希望型におけるモ デル工事実施協議

施工者希望型を受注 した受注者は、 現場着手前までに、 様式１の協議書によりモデル工事の実施の有無を発注者と協議するこ と。
なお、 協議の結果、 モデル工事を行わない場合は、 本要領によらず施工するものとする。
３ー３

工事看板

Ｊ図１） を設置すること。
受注者は、 工事現場に週休２日とすることを記載 した工事看板 塀−

３ ー４

工程管理

（１） 工事着手前
受注者は、 工事現場着手前に土日等を休 日と した週休２日 （４週８休 以 上） の計画工程を工事工程表 （様式２を標準とする） に記入 し、 監督員に提出・共有すること。
（２） 工事中
受注者は、 工程に大幅な変更が生じた場合は工事工程表を修正 し、 監督員に提出・共有すること。
（３） 工事完了時
受注者は、 工期最終日までに、 工事工程表に実施工程を記入 し、 監督員に提出する
こ と。

４

週休２日の工事の定義
工期内の対象期間において土 日等を休日と した週休２ 日 （４週８休以上、 振替休日可） の現場閉所を確保すること。

①対象期間
現場着手日から現場完了日のうち、 年末年始６日間・夏季休暇３日間 の他、 下記の期間を 除 い た も の。

・工場製作のみの期間
・工事事故等による 不稼働期間
・天災 （豪雨、 出水、 土石流、 地震等） に対する突発的な対応
・受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なく される期間
・工事の全面中止期間等
・そ の他②現場着手日工事施工範囲内で何らかの作業に着手 した日③現場完了日工事施工範囲内です べ ての作業 が完了 した日④現場閉所
・工事施工箇所において材料搬入等を含め、 一切の現地作業を行わない状態をいう
ただし、 現場巡視等の作業を伴わないものは現場閉所とする （出来形計測等は不可）
・天候不順 （雨天・降雪等） により休工 した日は現場閉所とする
５

週休２日の確認方法

発注者は、 ３−３の工事工程表に基づき、 次に示す内容に留意 し、 週休２日の確保の確認を行うこと。
・対象期間 （現場着手日〜現場完了日）
・ 週 休 ２ 日 （４週８休以上） の日数の確認

・上記日数の休日が確保されたか６費用（１） 発注者指定型
・ 週 休 ２ 日の確保を前提に当初設計から、 国の基準 （補正等） により積算を実施する。

・ 週休２、日の確保 が確認できなかっ た場合は、 上記を減額する。
（２） 施工者希望型
・当初設計では、 従来基準により積算を行い、 週休２日の確保が確認できた場合 （見込まれる場合） は、 国の基準 （補正等） により変更設計を行う。
評定７

週 休 ２ 日の確保 が確 認できた場合、 社会性等 （第二次評定） における 「建 設現場における週休２日 （４週８休以上） を達成」 において、 ２． ５点の加点とすること。
なお、週休２日の確保が確認できなかっ た場合であっ ても、減点評価は行わないものとする。
ア ンケ ー ト

８

受注者は、 モデル工事による効果や課題を抽出するため、 別 に定めるアンケー ト調査に回答すること。
９その他

本要領に定めのない事項又は本要領に関 して疑義が生 じたときは、 監督員と受注者で協議の上、 これを定めるものとする。

附則
こ の 要 領 は、 平 成 ３ ０年１０月 １日から適用する。

この要領は、 令和２年６月 １日から適用する。

■工事看板参考図 侮り図１）

姥ｎ園蟹匿圏肺ｕ霧 閥副ｉ皿−，…霊燃■＠ｂ ｏ ｏ ｏ ｏ ｏ をな お してい ま す）令和○年○月○日まで（・′１時間 帯●

０ ： ○○〜 ○ ： ０ ０●

●

●ｉ

●

種院舌番１ヰ ０００一０００ ‐ ００

施工者 ００００建設株式会
謬嶋舌番 号 ０００一０００ 一００

この工引致、ー 週休２日に取り組んでいます １

ひやくまんさん仕様工事看板

・工事看板に 「この工事は、 週休２ 日に取り組んでいます」 と記載する。