請求することができる。

設計業務委託契約要項
この要項は，設計業務に関する委託契約の一般的約定事項を定めるものである。
（総則）
第１条 発注者及び受注者は，設計業務委託契約書（以下「契約書」という。）及びこの要項に基づき，設計業務委託仕様書（質問回答書，現場説明書，別冊の図面，特記仕様書及び共通仕様書をいう。以下「設計仕様書」という。）に従い，
日本国の法令を遵守し，契約（契約書，この要項及び設計仕様書を内容とする設計業務の委託契約をいう。以下同じ。）
を履行しなければならない。
２

受注者は，業務（契約書，この要項及び設計仕様書を内容とする設計業務をいう。以下同じ。）を契約書記載の履行期間（以下「履行期間」という。）内に完了し，契約の目的
物（以下「成果物」という。）を発注者に引渡し，発注者は，その業務委託料を受注者に支払う。

３

発注者は，その意図する成果物を完成させるため，業務に関する指示を受注者に行うことができる。この場合において，受注者は，当該指示に従い業務を行わなければならない。

４

業務の実施方法その他成果物を完成するために必要な一切の手段（以下「実施方法等」という。）については，契約書，この要項若しくは設計仕様書に特別の定めがある場合
又は発注者の指示若しくは発注者受注者協議がある場合を除き，受注者がその責任において定めなければならない。

３

発注者は，履行期間又は設計仕様書が変更された場合において，必要があると認めるときは，受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において，第1項中「契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて，前2項の規定を準用する。

４

業務工程表は，発注者及び受注者を拘束するものではない。

（契約保証金）第５条 受注者は，契約書に定めるところにより契約の締結と同時に，次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし，第5号の場合には，履行保証保険契約の締結後，直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行，発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証(4) 契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証
券による保証(5) 契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補す
る履行保証保険契約の締結
２

前項の保証に係る契約保証金の額，保証金額又は保険金額（次項において「保証の額」という。）は，業務委託料の10分の1以上としなければならない。

３

業務委託料の変更があった場合は，保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで，発注者は保証の額の増額を受注者に，受注者は保証の額の減額を発注者に請求することができる。

４

受注者が，第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付した場
合は，当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし，同項第4号又は第5号に掲げる保証を付した場合は，契約保証金の納付を免除する。
第1項の保証に係る契約保証金，保証金又は保険金は，受注者が契約事項を履行しなかつた場合は，当法人に帰属する。

５

受注者は，契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

６

契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は，日本語とする。

７

契約書及びこの要項若しくは設計仕様書に定める金銭の支払に用いる通貨は，日本円とする。

８

契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位は，
設計仕様書に特別の定めがある場合を除き，計量法（平成4年法律第51号）に定めるところによるものとする。

５

９

契約書，この要項及び設計仕様書における期間の定めについては，民法（明治29年法律第89号）及び商法（明治32年法律第48号）の定めるところによるものとする。

（権利義務の譲渡等）
第６条 受注者は，契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し，又は承継させてはならない。ただし，あらかじめ，発注者の承諾を得た場合には，この限りでない。

10
11

契約は，日本国の法令に準拠するものとする。
契約に係る訴訟の提起又は調停（第46条第1項の規定により発注者受注者間において協議の上選任される調停人が行うものを除く。）の申立てについては，日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

（指示等及び協議の書面主義）
第２条 契約書，この要項及び設計仕様書に定める指示，請求，通知，報告，申出，承諾，提案，質問，回答及び解除（以下「指示等」という。）は，書面により行わなければならない。
２

発注者及び受注者は，前項の規定にかかわらず緊急やむを得ない事情がある場合には，指示等を口頭で相手方に行うことができる。この場合において，発注者及び受注者は，既に行った指示等を書面に記載し，指示等を行った日から7日以内にこれを相手方に交付しなければならない。

３

発注者及び受注者は，契約書，この要項及び設計仕様書に定めるところにより協議を行う場合は，当該協議の内容を書面に記録しなければならない。

（関連設計業務との調整）
第３条 発注者は，業務と発注者の発注に係る第三者の実施する設計業務が実施上密接に関連する場合において，必要があるときは，業務の実施に関して調整を行うことができる。この場合において，受注者は，発注者の調整に従い第三者の行う設計業務の円滑な実施に協力しなければならない。
（業務工程表）第４条 受注者は，契約締結後14日以内に設計仕様書に定めるところにより業務工程表を作成し，発注者に提出しなけ
ればならない。ただし，発注者が，当該業務工程表の提出を必要としない旨の通知を受注者にした場合には，この限りでない。
２

発注者は，必要があると認めるときは，前項の業務工程表を受理した日から7日以内に，受注者に対してその修正を-1 -

２

受注者は，成果物（第36条第1項に規定する指定部分に係る成果物，同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物及び未完成の成果物並びに契約を履行する上で得られた記録等を含む。）を第三者に譲渡し，貸与し，閲覧させ，複写させ，又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし，あらかじめ，発注者の承諾を得た場合には，この限りでない。

（著作権の帰属）第７条 成果物（第36条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。
以下第9条まで同じ。）又は本件建造物（成果物を利用して完成した建造物をいう。以下同じ。）が著作権法（昭和45年
法律第48号）第2条第1項第1号に規定する著作物（以下「著作物」という。）に該当する場合は，当該成果物又は本件建造物に係る著作権（著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。）は，受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属する。
２

受注者は，業務に従事する受注者の使用人が職務上作成する著作物の著作者に受注者がなるよう，必要な措置を講じなければならない。

３

受注者は，第10条第2項の規定により業務の一部を委任され，又は請け負った第三者が創作した著作物の著作権を当該第三者から譲受けるよう，必要な措置を講じなければならない。

（著作物等の利用の承諾）
第８条 受注者は，成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず，次の各号に掲げる成果物の利用を発注者に承諾する。この場合において，受注者は，次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に承諾してはならない。
(1) 成果物を利用して建造物を完成すること。
(2) 前号の目的又は本件建造物の増築，改築，修繕，模様替え，維持，管理，運営若しくは広報等のために必要な範囲で成果物を複製又は変形，改変，修正その他翻案すること。
(3) 前2号の目的又は発注者の事業の必要に応じて成果物-2 -を行うほか，第16条第1項の請求の受理，同条第2項の決定及び通知，同条第3項の請求，同条第4項の通知の受理，設計仕様書の訂正又は変更，履行期間の変更，業務委託料の変更，第30条条第3項（第36条第1項又は第2項において準用する場合を含む。）の成果物の引渡しの申出で及び引渡し，
同条第4項（第36条第1項又は第2項において準用する場合を含む。）の引渡し，業務委託料の請求及び受領，賠償金等（賠償金，損害金及び違約金をいう。以下同じ。）の請求及び受領並びに契約の解除に係る権限を除き，契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。

の複製物等を頒布すること。
２

発注者は，本件建造物が著作物に該当するとしないとにかかわらず，次の各号に掲げる本件建造物の利用を行うことができる。
(1) 本件建造物を写真，模型，絵画その他の手法により表現すること。
(2) 発注者の事業の必要に応じて本件建造物の複製物等を頒布すること。
(3) 本件建造物を増築，改築，修繕若しくは模様替えにより変形し，若しくは改変し，又は取り壊すこと。
３（著作権等の譲渡禁止）
第９条の２ 受注者は，青果物又は本件建造物に係る著作権
法第２章及び第３章に規定する 受注者の権利を第三者に譲渡し，又は承継させてはならない。ただし，あらかじめ，
発注者の承諾又は同意を得た場合は，この限りでない。
（著作権等の侵害の禁止）
第９条の３ 受注者は，その作成する成果物が，第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを，発注者に対して保証する。
２

受注者は，その作成する成果物が，第三者の有する著作権等を侵害し，第三者に対して損害の賠償を行い，又は必要な措置を講じなければならないときは，受注者がその賠償額を負担し，又は必要な措置を講ずるものとする。

（一括再委託等の禁止）
第10条 受注者は，業務の全部を一括して，又は発注者が設計仕様書において指定した部分を第三者に委任し，又は請け負わせてはならない。
２ 受注者は，業務の一部を第三者に委任し，又は請け負わせようとする場合は，あらかじめ，発注者の承諾を得なけ
ればならない。ただし，発注者が設計仕様書において指定した軽微な部分を第三者に委任し，又は請け負わせようとする場合には，この限りではない。
（委託等の通知）第11条 発注者は，受注者が業務の一部を委任し，又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
（特許権等の使用）
第12条 受注者は，特許権，実用新案権，意匠権，商標権，著作権その他日本国の法令の定めにより保護される第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている実施方法等を使用する場合は，その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし，発注者がその使用を指定した場合において，設計仕様書又は発注者の指示に特許権等の対象である旨の明示がなく，かつ，受注者がその存在を知らなかったときは，発注者は，受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
（監督職員）
第13条 発注者は，監督職員を置いた場合は，その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更した場合も，同様とする。
２

監督職員は，この要項に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか，設計仕様書に定めるところにより次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者に対する指示(2) この要項及び設計仕様書等（設計仕様書，発注者の指示及び発注者受注者協議をいう。以下同じ。）の記載内
容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答(3) 契約の履行に関する受注者との協議(4) 業務の進捗状況の確認，設計仕様書等の記載内容と業務の実施状況との照合その他契約の履行状況の監督

３

発注者は，監督職員にこの要項に基づく発注者の権限の一部を委任した場合は当該権限の内容を，2名以上の監督職
員を置き前項の権限を分担させた場合はそれぞれの監督職員の有する権限の内容を受注者に通知しなければならない。

４

監督職員を置いた場合は，この要項又は設計仕様書に定める指示等については，設計仕様書に定めるものを除き，監督職員を経由して行うものとする。この場合において，監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

（管理技術者）
第14条 受注者は，業務の管理を行う管理技術者を定め，設計仕様書に定めるところによりその氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更した場合も，同様とする。
２

管理技術者は，契約の履行に関し，業務の管理及び統轄-3 -

受注者は，前項の規定にかかわらず自己の有する権限のうち管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがある場合には，あらかじめ，当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。

（実施報告）
第15条 受注者は，設計仕様書に定めるところにより業務の実施状況について発注者に報告しなければならない。
（管理技術者等に対する措置請求）第16条 発注者は，管理技術者又は受注者の使用人若しくは第10条第2項の規定により受注者から業務の一部を委任され，若しくは請け負った第三者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは，受注者に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
２

受注者は，前項の規定により請求があった場合は，当該請求に係る事項について決定し，その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。

３

受注者は，監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは，発注者に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。

４

発注者は，前項の規定により請求があった場合は，当該請求に係る事項について決定し，その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

（貸与品）
第17条 発注者が受注者に貸与する図面その他業務に必要な物品（以下「貸与品」という。）の品名，数量，品質，規格，
性能，引渡場所又は引渡時期は，設計仕様書に定めるところによる。
２

受注者は，貸与品の引渡しを受けた場合は，引渡しの日から7日以内に借用書を発注者に提出しなければならない。

３

受注者は，貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

４

受注者は，貸与品が汚損し，若しくはき損した場合又はその返還が不可能となった場合は，直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

５

受注者は，業務の完了，設計仕様書の変更等により不必要となった貸与品を直ちに発注者に返還しなければならない。

６

受注者は，故意若しくは過失により貸与品が汚損し，若しくはき損した場合又はその返還が不可能となった場合は，発注者に対して，発注者の指定した期間内に代品を納め，若しくは原状に復して返還し，又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

（設計仕様書等不適合の場合の修補義務）
第18条 受注者は，受注者の業務の実施内容が設計仕様書等の内容に適合しない場合において，発注者がその修補を請求したときは，当該請求に従わなければならない。
（条件変更等）第19条 受注者は，業務を実施するに当たり次の各号の一に該当する事実を発見した場合は，その旨を直ちに発注者に通知し，その確認を発注者に請求しなければならない。
(1) 設計仕様書が一致しないこと（これらの優先順位が定められている場合を除く。）。
(2) 設計仕様書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計仕様書の表示が明確でないこと。
(4) 設計仕様書に示された自然的又は人為的な設計条件と実際の設計条件が相違すること。
(5) 設計仕様書に明示されていない設計条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
２

発注者は，前項の規定により確認を請求された場合又は自ら前項各号に掲げる事実を発見した場合は，受注者の立会いの上，直ちに調査を行わなければならない。ただし，受注者が立会いに応じない場合には，立会いを得ずに行うことができる。
-4 -３

発注者は，受注者の意見を聴いて，調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要がある場合は，当該指示を含む。）をとりまとめ，調査の終了後14日以内にその結果を受注者に通知しなければならない。ただし，その期間内に通知できないやむを得ない理由がある場合には，あらかじめ，受注者の意見を聴いた上，当該期間を延長することができる。

４

発注者は，前項の調査の結果，第1項各号の事実が確認された場合において，必要があると認められるときは，設計
仕様書若しくは指示を訂正若しくは変更し，又は発注者受
注者間において協議を行わなければならない。

５

発注者は，前項の規定により設計仕様書若しくは指示の訂正若しくは変更又は発注者受注者間において協議が行われた場合において，必要があると認められるときは，履行期間若しくは業務委託料を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（設計仕様書等の変更）
第20条 発注者は，必要があると認めるときは，設計仕様書又は発注者の指示の変更内容を受注者に通知して設計仕様
書又は発注者の指示を変更することができる。この場合において，発注者は，必要があると認められるときは，履行期間若しくは業務委託料を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

することができる。
２

前項の協議開始の日については，発注者が受注者の意見を聴いて定め，受注者に通知する。ただし，受注者は，発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には，協議開始の日を定め，発注者に通知することができる。

３

この要項の定めにより受注者が増加費用を必要とした場
合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については，発注者受注者間において協議して定める。

（一般的損害）第27条 成果物の引渡し前に成果物に生じた損害その他契約の履行により生じた損害（次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。）については，受注者がその費用を負担しなければならない。ただし，その損害（契約書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。）のう
ち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては，発注者が負担しなければならない（第三者に及ぼした損害）第28条 契約の履行により第三者に損害を及ぼした場合は，受注者がその損害を賠償しなければならない。
２

前項の規定にかかわらず同項に規定する損害（契約書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。）のうち，発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては，発注者が負担しなければならない。ただし，受注者が，設計仕様書等が不適当であること等発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかった場合には，この限りでない。

３

発注者及び受注者は，前2項の場合その他契約の履行により第三者との間に紛争を生じた場合は，協力してその処理解決に当たるものとする。

（業務の中止）第21条 発注者は，必要があると認めるときは，業務の中止
内容を受注者に通知して業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
２

発注者は，前項の規定により業務を一時中止した場合において，必要があると認められるときは，履行期間若しく
は業務委託料を変更し，又は受注者が業務の続行に備えるための費用その他業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（業務に係る受注者の提案）
第22条 受注者は，設計仕様書等について，技術的若しくは経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し，又は発案した場合は，当該発見又は発案に基づき設計仕様書等の変更を発注者に提案することができる。
２

発注者は，前項に規定する提案を受けた場合において，必要があると認めるときは，設計仕様書等の変更内容を受注者に通知して設計仕様書等を変更することができる。

３

発注者は，前項の規定により設計仕様書等が変更された
場合において，必要があると認められるときは，履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。

（業務委託料の変更に代える設計仕様書の変更）
第29条 発注者は，第12条，第19条から第22条まで，第24条，第27条若しくは第32条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において，特別の理由があるときは，業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計仕様書を変更することができる。この場合において，設計仕様書の変更内容は，発注者受注者間において協議して定める。ただし，協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知することができる。
２（受注者の請求による履行期間の延長）
第23条 受注者は，第3条に規定する関連設計業務の調整への協力その他受注者の責に帰すことができない事由により履
行期間内に業務を完了する見込みがない場合は，発注者に対して，設計仕様書に定めるところにより履行期間の延長を請求することができる。

（検査及び引渡し）第30条 受注者は，業務を完了した場合は，その旨を発注者に通知しなければならない。
２

発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員（以下「検査職員」という。）は，前項の規定により通知を受けた場合は，通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上，設計仕様書に定めるところにより業務の完了を確認するための検査を完了し，当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。

３

発注者は，前項の検査により業務の完了を確認した後，受注者が成果物の引渡しを発注者に申出た場合は，直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。

４

発注者は，受注者が前項の申出を行わない場合には，受注者に対して，当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合
において，受注者は，当該請求に直ちに応じなければならない。

５

受注者は，業務が第2項の検査に合格しない場合は，直ちに修補して発注者又は検査職員の検査を受けなければならない。この場合は，修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。

（発注者の請求による履行期間の短縮等）
第24条 発注者は，特別の理由により履行期間を短縮する必要がある場合は，受注者に対して，設計仕様書に定めるところにより履行期間の短縮を請求することができる。
２

３

発注者は，この要項の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において，特別の理由があるときは，受注者に対して，設計仕様書に定めるところにより受注者に通常必要とされる日数に満たない履行期間への変更を請求することができる。
発注者は，前2項の場合において，必要があると認められるときは，業務委託料を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（履行期間の変更方法）
第25条 履行期間の変更については，発注者受注者間において協議して定める。ただし，協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知することができる。
２

前項の協議開始の日については，発注者が受注者の意見を聴いて定め，受注者に通知する。ただし，受注者は，発注者が履行期間の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には，協議開始の日を定め，発注者に通知することができる。

（業務委託料の変更方法等）
第26条 業務委託料の変更については，発注者受注者間において協議して定める。ただし，協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知-5 -前項の協議開始の日については，発注者が受注者の意見を聴いて定め，受注者に通知する。ただし，受注者は，発注者が業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場
合には，協議開始の日を定め，発注者に通知することができる。

（業務委託料の支払）第31条 受注者は，前条第2項（前条第5項又は第36条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下第3項において同じ。）の検査に合格した場合は，発注者に対して，業
務委託料の支払を請求することができる。
２

発注者は，前項の規定により請求があった場合は，請求を受けた日から30日以内に業務委託料を受注者に支払わなければならない。
-6 -３

発注者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しない場合は，その期間を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は，前項の期間（以下「約定期間」という。）の日数から差し引くものとする。この場
合において，その遅延日数が約定期間の日数を超えるとき
は，約定期間は，遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

（部分使用）
第32条 発注者は，第30条第3項（第36条第1項又は第2項において準用する場合を含む。）又は第4項（第36条第1項又は第2項において準用する場合を含む。）の規定による引渡し前においても，成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
２

発注者は，前項の場合においては，その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

３

発注者は，第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼした場合は，必要な費用を負担しなければならない。

（前金払）
第33条 受注者は，契約書に定めるところにより保証事業会
社と業務完了期限を保証期限として，公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約（以下「前払金保証契約」という。）を締結し，その保証証書を発注者に寄託して業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
２

発注者は，前項の規定により請求があった場合は，請求を受けた日から14日以内に前払金を受注者に支払わなければならない。

３

受注者は，業務委託料が著しく増額された場合は，その増額後の業務委託料の10分の3から受領済みの前払金の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては，前項の規定を準用する。

４

受注者は，業務委託料が著しく減額された場合において，受領済みの前払金の額が減額後の業務委託料の10分の4を超えるときは，業務委託料が減額された日から30日以内にその超過額を発注者に返還しなければならない。ただし，発注者は，本項の期間内に第36条第1項又は第2項において準用する第31条第2項の規定により支払をしようとする場合には，その支払額の中からその超過額を控除することができ
る。

５

６

受注者は，前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に業務委託料を増額した場合において，増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上であるときは，その超過額を発注者に返還しないものとし，増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満であるときは，受領済みの前払金の額からその増額後の業務委託料の10分の5の額を差し引いた額を発注者に返還しなければならない。
発注者は，受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかった場合には，その未返還額について，遅延日数に応じ年3.
7ﾊﾟｰｾﾝﾄの割合で計算した額の遅延利息の支払を受注者に請求することができる。

（前払金保証契約の変更）
第34条 受注者は，前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には，あらかじめ，前払金保証契約を変更し，変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
２

受注者は，前項に定める場合のほか業務委託料が減額された場合において，前払金保証契約を変更したときは，変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

３

受注者は，前払金の額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には，発注者に代わりその旨を保証事業会
社に直ちに通知するものとする。

（前払金の使用等）
第35条 受注者は，前払金を契約を履行するための材料費，労務費，外注費，機械購入費（業務において償却される割合に相当する額に限る。），動力費，支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
（前払金等の不払に対する受注者の業務中止）
第35条の２ 受注者は，第33条，第36条第1項又は第2項において準用する第31条第2項若しくは第36条の2の規定に基づく支払を遅延し，相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは，業務の全部又は一部を中止することができる。この場合において，受注者は，その理由を明示した書面により，直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
-7 -２

発注者は，前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において，必要があると認められるときは履行期間
若しくは業務委託料を変更し，又は受注者が増加費用を必要とし，若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（部分引渡し）第36条 成果物について，発注者が設計仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分（以下「指定部分」という。）がある場合において，当該指定部分の業務が完了したときは，第30条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と，「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と，同条第4項及び第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えてこれらの規定を準用する。
２

発注者は，前項に規定する場合のほか成果物の一部分が完成し，かつ，可分なものであるときは，当該部分について受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において，第30条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と，「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と，同条第4項及び第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えてこれらの規定を準用する。

３

前2項において準用される第31条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る業務委託料の額は，次の各号に掲げる式により算定しなければならない。この場合において，第1号中「指定部分に相応する業務委託料」又は第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」は，発注者受
注者間において協議して定める。ただし，発注者は，前2項において準用される第31条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知することができる。
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×（1−前払金の額／業務委託料）(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×（1−前払金の額／業
務委託料）

（部分払）
第36条の２ 受注者は，業務の完了の前に，受注者が既に業務を完了した部分（第36条の規定により部分引渡しを受けている場合には，当該引渡し部分を除くものとし，以下「既履行部分」という。）に相当する業務委託料相当額の10分の9以下の額について，事項から第7項に定めるところにより部分払を請求することができる。
２

受注者は，部分払を請求するときは，あらかじめ，当該請求に係る既履行部分の確認を発注者に請求しなければならない。

３

発注者は，前項の場合において，当該請求を受けた日から10日以内に，受注者の立会の上，設計仕様書に定めるところにより，前項の確認をするための検査を行い，当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。

４

前項の場合において，検査に直接要する費用は，受注者の負担とする。

５

部分払金の額は，次の式により算定する。この場合において，第1項の業務委託料相当額は，発注者請負者間において協議して定める。ただし，発注者が第3項の通知にあわせて第1項の業務委託料相当額の協議を申し出た日から10日以内に協議が整わない場合は，発注者が定め，受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×（9／10−前払
金額／業務委託料）

６

受注者は，第3項の規定による確認があつたときは，前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。この場合においては，発注者は，当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。

７

前項の規定により部分払金の支払があった後，再度部分払の請求をする場合においては，第1項及び第5項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とす
るものとする。

（かし担保）
第37条 発注者は，成果物にかしがある場合は，受注者に対して，相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し，又は修補に代え，若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。なお，本項において受注者が負うべき責任は，第30条第2項（第36条第1項又は第2項において準用する場合を含む。）又は第36条の2第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
-8 -

２

前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は，第30条第3項又は第4項の規定により成果物の引渡しを受けた場
合はその引渡しを受けた日から当該成果物を利用した工事の完成後，前条第1項又は第2項において準用する第30条第3項又は第4項の規定により部分引渡しを受けた場合はその引渡しを受けた日から当該部分を利用した工事の完成後それぞれ木造の建物等の設計のときは，1年以内，ｺﾝｸﾘｰﾄ造等の建物等，土木工作物等又は設備等の設計のときは，2年以内に行わなければならない。ただし，これらの場合であっても，成果物の引渡しを受けた日から10年を超えては，前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求を行うことは
できない。

３

前項の規定にかかわらず成果物のかしが受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には，同項に規定する請求を行うことができる期間は，成果物の引渡しを受けた日から10年とする。

４

発注者は，成果物の引渡しの際にかしがあることを知った場合は，第1項の規定にかかわらずその旨を直ちに受注者に通知しなければ，当該かしの修補又は損害賠償を請求することはできない。ただし，受注者がそのかしがあることを知っていた場合には，この限りでない。

５第1項の規定は，成果物のかしが設計仕様書等又は貸与品の性状により生じたものである場合は，適用しない。ただし，受注者がその内容又は性状が不適当であることを知りながらこれを発注者に通知しなかった場合には，この限りでない。

(3) 発注者が契約に違反し，その違反により契約の履行が不可能となったとき。
２（解除の効果）第42条 第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は，契約が解除された場合は，消滅する。
２

発注者は，前項の規定にかかわらず契約が解除された場
合において，必要があると認めるときは，第36条第1項又は第2項において準用する第30条第3項又は第4項の規定により部分引渡しを受けた成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て返還しないことができる。この場合において，発注者は，当該返還しない部分に相応する業務委託料（以下「未返還部分業務委託料」という。）を受注者に支払わなければ
ならない。

３

発注者は，第1項の規定にかかわらず契約が解除された場
合において，必要があると認めるときは，成果物の一部分が完成した部分を検査の上，検査に合格した部分を受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において，発注者は，当該引渡しを受けた部分に相応する業務
委託料（以下「既実施部分業務委託料」という。）を受注者に支払わなければならない。

４

未返還部分業務委託料（一部を返還しない場合に限る。）
及び既実施部分業務委託料は，発注者受注者間において協議して定める。ただし，第2項又は前項に規定する承諾を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知することができる。

（履行遅滞の場合における損害金等）
第38条 発注者は，受注者の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合は，損害金の支払を受注者に請求することができる。
２

前項の損害金の額は，業務委託料から第36条第1項又は第2項において準用する第30条第3項又は第4項の規定により部分引渡しを受けた部分に相応する業務委託料を控除した額について，遅延日数に応じ年3.7ﾊﾟｰｾﾝﾄの割合で計算した額とする。

３

受注者は，発注者の責に帰すべき事由により第31条第2項（第36条第1項又は第2項において準用する場合を含む。）に規定する業務委託料の支払が遅れた場合は，未受領金額について，遅延日数に応じ年3.7ﾊﾟｰｾﾝﾄの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

（発注者の解除権）
第39条 発注者は，受注者が次の各号の一に該当する場合は，契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく，業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) その責に帰すべき事由により履行期間内に業務が完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第14条第1項に掲げる管理技術者を配置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか，契約に違反し，その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(5) 第44条第1項の規定によらないで契約の解除を申出た
とき。
２

３

受注者は，前項の規定により契約が解除された場合においては，業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。
発注者は，前項の場合において，第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われている
ときは，当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。

第40条 発注者は，業務が完了するまでの間は，前条第1項の規定によるほか，必要がある場合は，契約を解除することができる。
２

発注者は，前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼした場合は，その損害を受注者に賠償しなければならない。

（受注者の解除権）
第41条 受注者は，次の各号の一に該当する場合は，契約を解除することができる。
(1) 第20条の規定により設計仕様書を変更したため業務委
託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第21条第1項の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5（当該期間の10分の5が6月を超える場合は，6月）を超えたとき。ただし，中止が業務の一部のみの場
合には，その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても，なおその中止が解除されないとき。
-9 -

受注者は，前項の規定により契約を解除した場合において，損害があるときは，その損害の賠償を発注者に請求することができる。

（解除に伴う措置）第43条 受注者は，契約が解除された場合において，第33条の規定により前払金の支払又は第36条第1項若しくは第2項
において準用する第30条第3項又は第4項の規定により部分引渡しに係る業務委託料の支払があったときは，第39条第1項の規定による契約の解除にあっては当該前払金の額又は業務委託料に当該前払金又は業務委託料の支払の日から返還の日までの日数に応じ年3.7ﾊﾟｰｾﾝﾄの割合で計算した額の利息を付した額を，第40条第1項又は第41条第1項の規定による契約の解除にあっては当該前払金の額又は業務委託料を発注者に返還しなければならない。
２

受注者は，前項の規定にかかわらず契約が解除された場
合において，発注者が前条第2項の規定により部分引渡しを受けた成果物の全部又は一部を受注者に返還しないときで第33条の規定により前払金の支払又は第36条第1項若しくは第2項において準用する第30条第3項又は第4項の規定により部分引渡しに係る業務委託料の支払があったときは，先ず当該前払金の額を，次に当該業務委託料を未返還部分業務
委託料に充当しなければならない。

３

受注者は，前項の場合において，前払金の額又は業務委
託料になお余剰があるときは，第39条第1項の規定による契約の解除にあっては当該前払金の余剰額又は業務委託料の余剰額に当該前払金又は業務委託料の支払の日から返還の日までの日数に応じ年3.7ﾊﾟｰｾﾝﾄの割合で計算した額の利息を付した額を，第40条第1項又は第41条第1項の規定による契約の解除にあっては当該前払金の余剰額又は業務委託料の余剰額を発注者に返還しなければならない。

４

受注者は，契約が解除された場合において，貸与品があるときは，当該貸与品を発注者に返還しなければならない。
受注者は，この場合において，当該貸与品が受注者の故意又は過失により汚損し，き損し，又はその返還が不可能となったときは，発注者に対して，代品を納め，若しくは原状に復して返還し，又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
５ 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限，方法等については，契約の解除が第39条の規定による場合は，発注者が定め，第40条又は第41条の規定による場合は，受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし，前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限，方法等については，発注者が受注者の意見を聴いて定める。
（保険）
第44条 受注者は，契約書に定めるところにより保険を付した場合又は任意に保険を付している場合は，当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
２

受注者は，契約書に定めるところにより保険を付した場
合に，履行期間の延長又は業務委託料の増額がされたときは，保険期間又は保険金額を変更し，変更後の保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

３

受注者は，契約書に定めるところにより保険を付した場- 10 -

合に，履行期間の繰上げ又は業務委託料の減額がされたときにおいて，保険期間又は保険金額を変更したときは，変更後の保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
（賠償金等の徴収）
第45条 発注者は，受注者がこの要項に定める賠償金等を期限までに発注者に支払わない場合は，その支払わない額について，遅延日数に応じ年5ﾊﾟｰｾﾝﾄの割合で計算した額の遅
延利息の支払を受注者に請求することができる。
２

発注者は，発注者が受注者に支払うべき業務委託料から受注者が発注者に支払うべき賠償金等の額に前項の遅延利息を付した額を控除することができる。

（紛争の解決）第46条 発注者及び受注者は，契約書，この要項又は設計仕様書の定めにより発注者受注者間において協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者受注者間に紛争を生じたときは，協議の上調停人1名を選任し，当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図らなければならない。この場合において，紛争の処理に要する費用については，発注者受注者間において協議して定めたものを除き，調停人の選任に係るものは発注者受注者折半し，その他のものは発注者受注者それぞれが負担しなければならない。
２

発注者又は受注者は，前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは，同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者受注者間の紛争について民事訴訟法（明治23年法律第29号）に基づく訴えの提起又は民事調停法（昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。

３

発注者又は受注者は，前項の規定にかかわらず，管理技術者の職務の執行に関する紛争，受注者の使用人若しくは第10条第2項の規定により受注者から業務の一部を委任され，若しくは請け負った者の業務の実施に関する紛争又は監督職員の職務の執行に関する紛争については，第16条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項に規定する期間が経過した後でなければ，第1項に規定するあっせん
若しくは調停の手続又は前項に規定する訴えの提起若しくは調停の申立てを請求することができない。

（補則）第47条 この要項に定めのない事項は，必要に応じて発注者
受注者間において協議して定める。
（その他）
第48条 この要項の実施に必要な事項については，別記の設計業務委託現場説明書によるものとする。

- 11 -