経営体育成基盤整備事業（土地総型）

水 牧 地 区

1 号排水路(3)富山県高岡農林振興センター
小矢部市・小矢部市土地改良区

1 号排水路(6)
営農組合共同施設

大豆管理作業1 号用水路

北陸新幹線

1 号農道

1-1 号用水路

●事業の目的
本地区は、富山県のほぼ西部にある小矢部市の北東部に位置し、小矢部川に隣接する稲作を中心とした平地農村地域である。この地域のこれまでの農業基盤整備は、昭和 38～41 年に団体営ほ場整備事業水牧地区により 30a
区画に整備されているが、本事業で、ほ場条件の均一化を行うことで、農地の流動化の促進、生産組織や担い手への集積を行い、農業経営の安定化を図るものである。
●事業の概要①総事業費299,250 千円（内地方事務費 14,250 千円）②受益面積76.2ha③事業期間

着工：平成 17 年度

完成：平成 21 年度（H16.12.24 法手続きの施行申請、 16 耕第 21 号 H17.4.18 事業の採択通知）③事業主体

富山県（施設の管理者 小矢部市土地改良区）④事業概要
地区名（負担割合）

費目
純工事費

工種
事業量 事業費（千円）
主要工事内容用水路工 5,519m
154,371 ●用水路工 L=5,519m（15路線）
二次製品水路 JBF300～JF800
排水路工 805m
54,942
水牧地区●排水路工
L=805m（6路線）
道路工416m
17,096【負担割合】
暗渠排水工 3.5ha
二次製品水路 HF400×500～500×700
8,307
工事費 事務費 測量試験費
練石積水路 1200×600～2000×1000
1式
29,540
国庫補助金 50.0% 50.0% 用地買収・補償費
1式14,770 ●道路工 L=416m（1路線）
農道舗装 AS舗装（4.0/5.0m）
県
27.5% 25.0% 工事雑費
1式5,975
小矢部市
11.0% 10.0%
計285,000 ●暗渠排水工 A=3.5ha（13筆）
地元
11.5% 15.0% 地方事務費
吸水渠 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ50～100mm
14,250計
100% 100%
集水渠 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ65～125mm
合計
299,250●営農の計画
水牧地区の事業計画時（平成 16 年度）の経営形態は、担い手農家 1 戸（集積面積約 16ha）と兼業農家により主に水稲と大豆を中心とした作付けを行っていた。
計画では、新たに組織する営農組合（協業経営）により集積を図り、生産コストの低減、営農意欲のある若い担い手を育成する。また、担い手農家（1 戸）の育成強化、規模拡大による経営の安定化を図る。

経営形態現況図

経営形態計画図●経済効果
本事業の整備による年間の経済効果として、農業生産効果 92 千円、農業経営向上効果 9,319 千円、生活環境整備効果 557 千円、生産基盤保全効果 12,241 千円、景観保全効果 351 千円で、投資効率は 1.15 である。
●水牧地区の由来について
砺波山合戦（長享年代）のころ水牧四郎安高という者が居住していたので、これが地名になったという。また、庄川が流れていたころ、水が渦巻いたところであったからともいわれる。--------------小矢部市史より抜粋

●事業費の年度別実績表
Ｈ１７

Ｈ１８

Ｈ１９

Ｈ２０

Ｈ２１計項
事業

目

事業
事業費

事業
事業費

量

量
2,162m

事業
事業費

量

量

事業
事業費

事業費

量

量

2,858m

78,663,300

430m

13,968,700

69m

3,181,000

5,519m154,371,050

排水路

90m

1,257,000

715m

47,330,300

１式

6,354,650

805m

54,941,950

道路

１式

10,470,000

416m

6,625,500416m

17,095,500

3.5ha

8,307,000

用水路

58,558,050

事業
事業費

暗渠排

3.5ha

水0小計
測量試
１式
験費

19,500,000

58,558,050

１式

500,000

17,842,650

234,715,500

3,467,700

１式

4,555,950

１式

441,000

１式

1,575,000

１式

29,539,650

１式

6,452,698

１式

7,929,484

１式

202,507

１式

185,631

１式

14,770,320

１式

1,521,552

１式

2,124,266

１式

1,431,993

１式396,719

１式

5,974,530

償費

費

67,924,500

１式

用地補

工事雑

90,390,300

8,307,000

小計20,000,000

11,441,950

14,609,700

2,075,500

2,157,350

50,284,500

計

20,000,000

70,000,000

105,000,000

70,000,000

20,000,000

285,000,000

事務費

1,000,000

3,500,0005,250,000

3,500,000

1,000,000

14,250,000

合計

21,000,000

73,500,000

110,250,000

73,500,000

21,000,000

299,250,000●工事の年度別実績表
年度

工事名

H18

3 号用水路外工事
1-1 号用水路外その 2 工事

施工内容

数量（m）

請負額（円）

3 号、2 号、2-2 号用水路

1,181m

32,769,450

1 号、1-1 号、1-2 号用水路

981m

25,788,600

小計

請負者

着工

完成

(株)浅野組

H18.9.14

H19.3.13

屋敷工業(株)外H18.7.27

H19.4.27

58,558,050
1 号、1-2 号、2-2 号用水路、

H19

1 号用水路外工事

1,168m38,640,000(株)浅野組

H19.7.24

H19.12.20

1,236m41,060,250(株)野手組

H19.9.14

H20.3.18546m

10,690,050

不動建設(株)H19.12.14

H20.5.15

取付水路、1 号農道
4 号用水路外工事

4 号、2-3 号、2-2 号用水路
6 号、2-1 号用水路、

6 号用水路外工事
1 号排水路(2)小計H20

1 号農道舗装工事

90,390,300
1 号農道

416m

6,625,500(株)今村組

H20.7.15

H20.8.29574m

41,670,300(株)野手組

H20.9.16

H21.3.25571m

19,628,700(株)西永土木

H21.1.21

H21.4.20(株)柴田組

H21.6.12

H22.3.9

1 号(3)、1 号(6)、1-2 号、
1 号排水路外工事
1-2-1 号排水路
5 号用水路外工事

5 号用水路、1-1 号排水路

小計
H21

暗渠排水

3.5ha

5 号用水路69m

暗渠排水工事小計

計67,924,500
17,842,650
17,842,650
234,715,500