平成 27 年度
知床世界自然遺産地域における羅臼岳歩道保全管理業務
報告書

平成 27 年 11 月
環境省

釧路自然環境事務所
羅臼山岳会

目次
１．

業務概要
１―１業務目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
１－２業務内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

２．

実施作業
２－１使用資材・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
２－２実施作業内訳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
２－３実施位置図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
２－４作業実施記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

３．

今年度の作業状況と今後の提案
３－１雪渓上のルート明瞭化のためのロープの設置・維持管理・・・・19
３－２崩壊した歩道の修復、ササ刈りと枝はらい・・・・・・・・・・19３－３洗掘・複線化した歩道の補修・・・・・・・・・・・・・・・・19
３－４まとめ、今後の対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

1１．業務概要
１－１ 業務目的
知床は、北半球で最も低緯度に位置する季節海氷域であり、海洋生態系と陸上生態系の相互関係の顕著な見本であるとともに、世界的に希少な鳥類を始めとした多くの動植物の生息・生育にとって重要な自然を有する地域であるため、平成 17 年７月 17 日には世界自然遺産へ登録された。
知床山系の最高峰である羅臼岳は、道内はもとより道外から年間約７千人の登山者が訪れている。登山道においては、春先の融雪と大雨等により洗掘や段差が生じ、歩行に支障をきたしている区間があるとともに、高山植物保護のために設置した立入り防止ロープの損傷や、踏分けが著しい箇所が一部に見られる等、高山植物等の保護のための早急な対策が必要である。
そのため、本業務は、羅臼岳登山道の羅臼温泉から羅臼岳山頂までの区間において、必要な補修整備を実施するものである。
１－２ 業務内容（１）雪渓上のルート明確化のためのロープ等の設置、維持管理
屏風岩上お花畑～岩清水、屏風岩上お花畑～羅臼平の区間において、計 350m 程度のロープを設置し、雪渓が残る７、８月に２週間に１回程度のロープの点検を行う。
（２）傾斜化した歩道の修復、ササ刈りと枝払い
第二の壁から泊場周辺等における傾斜化した歩道の修復（水切り、石組み等）、第二の壁、登山川出合い、泊場周辺、屏風岩上お花畑～羅臼平間におけるササ刈りと枝払いを行う。
（３）複線化箇所の対策の実施
お花畑～羅臼平の複線化している箇所において、浸食防止のための試験的な土のう 50 個程度の設置及び昨年度に設置した土のうの再設置も含めた補修及びその他環境省担当官が指定する作業を行う。

2２．実施作業
２－１ 使用資材
スコップ、剪定鋏、手鋸、ピンクテープ、スプレーペンキ（赤）ナイロンロープ 6ｍｍ×350ｍ、土のう袋 100 枚（2 重にして 50 個使用）

3２－２ 実施作業内訳
作業実施日時

作業人数

作業区間

作業内容

第一回目

1名

第二の壁～泊場

・作業内容把握のための下見

6/30 9：30～17：30

・倒木除去、枝はらい、路面上の落ち枝、転石等の除去
・清水の沢～泊まり場川出合い残雪ルート明確化（ピンクテ—プ付）

第二回目

3名

岩 清 水 ～お 花 畑

・羅臼平～お花畑、岩清水下～お花畑

7/3 5：00～16：30（ AR2 名 、～羅臼平、雪渓誘導ロープ張り

GSS3 名 と 合

屏 風 岩 ～第 二 の・屏風岩 迷い込み防止虎ロープ設置

同）

壁・泊場 登山道路面修復
・泊場 雪渓誘導ロープ張り
・倒木処理
・残雪ルート明確化

第三回目

2名

7/16 5：00～15：00

岩 清 水 ～お 花 畑

・羅臼平～お花畑、岩清水下～お花畑～羅臼平

誘導ロープ張りなおし

屏 風 岩 ～第 二 の・屏風岩

壁

なおし

迷い込み防止虎ロープ張り

・泊場 誘導ロープ張りなおし
・倒木処理
・残雪ルート明確化（ピンクテープ付）

第四回目

4名

第二の壁～泊場

7/18 5：00～17：30

第五回目
7/28 6：00～17：30

・笹刈り，枝払い、転石等の除去
・傾斜化部分の路面修復、落石の除去

2名

岩 清 水 ～お 花 畑

・羅臼平～お花畑～羅臼平、去屏 風 岩 ～第 二 の・岩清水下～お花畑

壁なおし・お花畑～羅臼平

雪渓誘導ロープ撤誘導ロープ張り
植生保護ロープ点

検・屏風岩

迷い込み防止虎ロープ張り

なおし・泊場 誘導ロープ撤去、荷下げ
・倒木処理、枝払い

4第六回目

2名

8/11 6：00～16：00

岩 清 水 ～お 花 畑

・羅臼平浸食箇所へ資材荷上げ、試験～羅臼平、的に土のうを設置

屏風岩～泊場・岩清水下～お花畑

誘導ロープ張りなおし、枝払い・お花畑～羅臼平

植生保護ロープ点

検、枝払い
・お花畑～泊場 草刈、枝払い

第七回目

1名

8/25 5：00～16：00

岩 清 水 ～お 花 畑・羅臼平土嚢積み現場の工法検討、～羅臼平

・植生保護ロープの点検、一部張り直し・折れたお花畑標識柱の再設置の材質
及び工法検討・岩清水下～お花畑

雪渓誘導ロープ撤去、現場にデポ

第八回目

3名

羅臼平～お花畑・羅臼平～お花畑

浸食防止のための9/10～11

試験的な土のう 50 個の設置

9/10 4：00～15：00

・昨年度に設置した土のうの補修、再9/11 5：00～12：00

設置

第九回目

1 名（環境省

第 二 の 壁～ 岩 清・屏風岩迷い込み防止ロープ撤去

10/1 5：00～15：00

3 名と合同）

水・完了検査羅臼平～お花畑5

２－３ 実施位置図
羅臼岳登山道羅臼温泉コース 第二の壁～お花畑～岩清水、お花畑～羅臼平まで

羅臼平

岩清水

お花畑分岐
屏風岩

泊場

第二の壁

6

２－４ 作業実施記録（1）第一回目 6 月 30 日（火） 曇りのち雨
作業メンバー 羅臼山岳会 1 名（佐々木）① 作業内容把握のため下見② 倒木除去、枝はらい、路面上の落ち枝、転石等の除去

写真 1 倒木除去前

写真 2 除去後③ 登山川出合い～泊場の残雪ルート明確化（ピンクテ—プ付）（2）第二回目 ７月 3 日（金）曇りのち晴れ
環境省、知床森林生態系保全センターと合同作業
作業メンバー 羅臼山岳会 3 名（佐々木、渡邊、石田）①雪渓上の誘導ロープ設置
羅臼平で２班に分かれて作業実施後、お花畑で合流した。
Ａ班 羅臼山岳会（渡邊、石田）、環境省（高橋自然保護官補佐、宮奈自然保護官補佐）
岩清水～お花畑までの雪渓誘導ロープ（400ｍ）張り（写真 3）
Ｂ班 羅臼山岳会（佐々木）、知床森林生態系保全センター（後藤 GSS、小林 GSS、宮原 GSS）
羅臼平～お花畑までの雪渓誘導ロープ（羅臼平～ハイマツ帯入口区間 120ｍ、ハイマツ帯入口区間～お花畑 350ｍ）張り（写真 4）

写真 3 岩清水～お花畑の雪渓

写真 4 羅臼平～お花畑の雪渓

7

Ａ班は、昨年度にロープが切れたため、切断部分を補修しながら実施した。ロープの長さは約400ｍで、末端はまだ雪渓に隠れていたお花畑標柱近くの灌木に固定した。
Ｂ班のロープは新規購入した 350ｍのもので、長さは足りなかったが、昨年度に使用した余りロー
プとＡ班の余ったロープを継ぎ足して使用した。末端はＡ班の誘導ロープと同じ場所に固定した。
（写真 5）
なおＡ班の誘導ロープには、登山者が引っ張ったりしないように 50ｍ間隔にピンクテープで注意書きを付けた。（写真 6）

写真 5

写真 6②屏風岩迷い込み防止ロープ設置屏風岩にサシルイ沢方向への迷い込み防止ロープ 50ｍを設置した。（写真 7）

写真 7③ 泊場雪渓誘導ロープ設置
今年度は残雪が多かったので、泊場の先で雪渓によりルートが見通せない箇所に約 100ｍの誘導ロープを設置した。（写真 8）
誘導ロープは昨年度に使用したものの余りを使用した。

8

④ 泊場登山道路面修復
泊場手前のザレ場は、例年雪解け水で登山道が傾斜化するので整地をした。（写真 9）

写真 8

写真 9

⑤ 登山道ルート明確化
屏風岩～泊場にかけて、雪渓でルートが不明瞭な箇所にはピンクテープを設置した。（写真 10）
またルート表示の矢印が見にくい箇所をスプレーペンキで塗りなおした。（写真 11）

写真 10

写真 11

⑥ 倒木処理登山道をふさいでいる倒木を処理した。（写真 12）

写真 12

9

（3）第三回目 ７月 16 日（木）曇り
作業メンバー 羅臼山岳会 2 名（石井、石田）① 雪渓上の誘導ロープ張り直し
前回設置した岩清水～お花畑及び羅臼平～お花畑の誘導ロープの張りなおし作業を行った。
岩清水～お花畑のロープは昨年度に雪渓から露出した岩で擦り切れた経緯があるので、今年度は露出する岩の位置を予想して張ったため、ロープは切れていなかった。（写真 13）
羅臼平～お花畑の誘導ロープは雪渓の縮小に合わせて張りなおした。（写真 14）

写真 13

写真 14

② 屏風岩迷い込み防止ロープ張りなおし
前回設置した屏風岩迷い込み防止ロープを、雪渓の高さに合わせて張りなおした。（写真 15）③ 泊場雪渓誘導ロープ張りなおし
前回設置した泊場雪渓誘導ロープを、雪渓の縮小に合わせて張りなおした。（写真 16）

写真 15④

写真 16

倒木処理、登山道ルート明確化

第二の壁～屏風岩にかけて、倒木処理とピンクテープ付けを適宜実施した。

10

（4）第四回目 ７月 18 日（土）晴れ
作業メンバー 羅臼山岳会 4 名（佐々木、渡邊、洲崎、石井）① 泊場～第二の壁のササ刈り、枝払い
泊場から第二の壁にかけて、ササ刈り枝払いを実施した。（写真 17、18、19）

写真 17

写真 18 ササ刈り前

写真 19 ササ刈り後② 第二の壁路面修復
第二の壁～泊場にかけては、ここ数年毎年路面整地を行って傾斜化はかなり改善されているが、まだ数か所傾斜化していたので、鍬を用いて整地した。（写真 20）

写真 20

11

（5）五回目 7 月 28 日（火）晴れ
作業メンバー 羅臼山岳会 2 名（佐々木、石田可奈）① 岩清水～お花畑の雪渓誘導ロープの張りなおし
雪渓の縮小に合わせてロープの張りなおしを行った。（写真 21）② 羅臼平～お花畑の雪渓誘導ロープの撤去
雪渓はまだ少し残っていたが、見通せる距離だったので誘導ロープを撤去した。（写真 22）
撤去したロープは来年も使用するので、岩清水下のデポ地点に残置した。

写真 21

写真 22

③ 羅臼平～お花畑の植生保護ロープ点検
雪渓の下から出てきた植生保護ロープを点検し、切れている箇所を補修した。（写真 23）④ 羅臼平～お花畑の枝払い
ハイマツや灌木など、登山道に被さっている枝を剪定ばさみで処理した。（写真 24）

写真 23

写真 24

⑤ 屏風岩迷い込み防止ロープ張りなおし
屏風岩迷い込み防止ロープを、雪渓の高さに合わせて張りなおした。（写真 25）⑥ 泊場雪渓誘導ロープ撤去
泊場の雪渓が解けてルートが見通せるようになったため、誘導ロープを撤去、回収した。
小沢の入口にピンクテープを付けて雪渓下からルートがわかるようにした。（写真 26）

12写真 25

写真 26（6）第六回目 8 月 11 日（火）晴れ
作業メンバー 羅臼山岳会２名（佐々木、石田）① 羅臼平への資材荷上げ
9 月上旬に実施する複線化箇所の修復資材として土のう袋 100 枚、スコップ、鍬を荷上げし、現場にデポした。
（写真 27）

写真 27② 洗堀部分の崩れ防止の工法を検討し、土のう 7 個を試験的に積み上げた。
（写真 28、29）

写真 28写真 2913

③ 岩清水～お花畑の雪渓誘導ロープの張りなおし
雪渓の縮小に合わせてロープの張りなおしを行った。（写真 30）④ 岩清水～お花畑～羅臼平の枝払い
ハイマツや灌木など、登山道に被さっている枝を剪定ばさみで処理した。（写真 31）

写真 30

写真 31

⑤ 羅臼平～お花畑の植生保護ロープの点検
雪渓の下から出てきた植生保護ロープを点検し、切れている箇所を補修した。
⑥ お花畑～屏風岩の草刈り
屏風岩の雪渓が解けて登山道が現れてきたので、特に藪の濃い箇所に限り草刈りを行った。（写真 32）

写真 32（7）第七回目 8 月 25 日（火）晴れ
作業メンバー 羅臼山岳会 1 名（佐々木）① 羅臼平土嚢積み現場の工法検討
羅臼平土嚢積み現場の工法検討と詰め物などの採取場所の選定などを行った。
② 岩清水～お花畑の雪渓誘導ロープの撤去
雪渓が縮小してルートが見通せるようになったので、誘導ロープを撤去し岩清水下のデポ地点に残置した。（写真 33）次年度設置のため一部を羅臼平下の植生保護ロープの起点となる鉄ピンの北側にデポした。
③ 羅臼平～お花畑の植生保護ロープの点検

14雪渓の下から出てきた植生保護ロープを点検し、切れている箇所を補修した。
④ お花畑標識柱の再設置の材質及び工法検討
雪圧により折れたお花畑標柱の来年度の再設置にむけて、工法や材質を検討した。（写真 34）

写真 33

写真 34

（8）第八回目 9 月 10 日（木）～11 日（金） １泊２日
作業メンバー 羅臼山岳会 3 名（佐々木、石田、石井）
昨年度に続き、羅臼平～お花畑の洗掘・複線化した歩道の補修作業を行った。
今回は土のう袋 50 個を洗掘した歩道と側壁に設置し、土砂の流出を防ぐとともに、歩きやすくすることによって複線化を防止した。
作業区間は、羅臼平から 80ｍほどお花畑方面に下った地点から始めて約 120ｍの距離で行った。

赤線が作業区間

15土のう袋は２重に重ねて強度を増し、詰め物は歩道脇の砂や砂利を入れた。（写真 35）

写真 35 土のう袋２枚重ね
登山道側壁の崩落や拡幅を防止するため、洗掘部分に土のうを積み上げた。

写真 36 作業前

写真 37 作業後

写真 38 作業前

写真 39 作業後

16

写真 40 作業前

写真 41 作業後

次に、昨年度設置した土のうの段差部分に、新たに土のうを追加した。
これは大雨などで登山道に水が流れた場合に、段差部分の洗掘を防止するためである。

写真 42 作業前（土のうは昨年度設置）

写真 43 作業後

写真 44 作業前（土のうは昨年度設置）

写真 45 作業後

17

（9）第九回目 10 月 1 日（木） 環境省と合同作業
作業メンバー 羅臼山岳会１名（石田）① 屏風岩迷い込み防止ロープ撤去
屏風岩の迷い込み防止ロープを撤去し、例年同様の場所にデポした。（写真 46）

写真 46②完了検査及び来年度へ向けての課題検討

環境省の髙瀬自然保護官に、今年度の作業について完了検査を受けた。（写真 47）
また、お花畑標柱の修理など来年の課題や作業内容について検討した。（写真 48）

写真 47

写真 48

18

３．今年度の作業状況と今後の提案
３－１ 雪渓上のルート明瞭化のためのロープの設置・維持管理
今年度は山開き２日前の 7 月 3 日に誘導ロープを設置した。昨年度以上に残雪が多かったが、ロープデポ地点は露出しており、岩清水～お花畑の誘導ロープはデポした昨年度のロープを使用できた。数か所切れていたが補修しながら継ぎ足し、長さは約 400ｍであった。羅臼平からの誘導ロープ 350ｍとともに、お花畑標柱付近の立ち木に固定できた。なお、羅臼平～お花畑の誘導ロー
プは新規購入したものを使用した。お花畑の標柱は昨年度同様、この時点で露出していなかった。
昨年度は岩清水～お花畑の誘導ロープが露出した岩で切れていた事例があったが、今年度はこの反省から露出する岩の位置を避けて誘導ロープを張った。このことで、今年度はロープが切れるトラブルはなかった。また、昨年度同様登山者が誘導ロープにつかまらないようにピンクテープの注意書きを付けた。この効果については不明であるが、ピンクテープが誘導ロープを目立たせる効果もあり、今後も継続したほうが良いと考える。なお、今年度使用したロープは来年度も再利用可能である。
誘導ロープは、視界がない大雪渓を通過する際に大変有効であり、道迷いや遭難防止の観点から、今後も継続して設置するべきである。設置の時期は、登山者が増える山開きまでに行うのが望ましい。点検や張りなおしの間隔はこれまでどおり２週間に１回程度でよいと考える。
３－２ 崩壊した歩道の修復、ササ刈りと枝はらい
第二の壁～泊場までの傾斜化した歩道の路面修復については、一昨年度までに概ね完了しており、今年度は新たに崩れた箇所のみの作業であった。これらは雪解け水や大雨により岩や土砂が流れて崩れたもので、今後も流れやすい箇所は崩壊する可能性あるため、随時修復していく必要がある。
第二の壁～屏風岩のササ刈り、枝払いについては、毎年伸びてくるので、今後も随時行う必要がある。また、今年度の仕様にはなかったが、岩清水～お花畑の区間については、2～3 年に一度の割合で草刈りや枝払いが必要である。
３－３ 洗掘・複線化した歩道の補修
昨年度に羅臼平～お花畑で、試験的に 30 個の土のうを積んで補修したが、今年度は新たに 50個の土のうを使って、洗掘部分の崩落防止や複線化防止する作業を行った。
また、「昨年度設置した土のうの段差部分が流水によって洗掘するおそれがある」との指摘を関係者より受けたこともあり、段差部分に新たに土のうを追加した。実際に現場では昨年度設置した土のうの段差部分に洗掘が僅かだが認められた。
今年度の作業で、羅臼平～お花畑の洗掘箇所はほぼ補修を終えることができた。
今後は本作業の効果を現場で確認しながら、状況に応じて対応していくのが良いと思われる。また、ここ数年で設置した土のうについては設置年度を記載するとともに、今後新たに土のうを設置する場合は、同様に設置年度を記載することが、設置効果の検証を行うに当たり必要と思われる。

19３－４ まとめ、今後の提案
羅臼温泉コースは、往復距離は約 14km、標高差は 1500ｍ以上あり、ルート上には毎年遅くまで長大な雪渓が残る。今年度は特に残雪が多く、10 月に入ってもお花畑上部のルート上に固い雪渓が残った。
例年道迷いや遭難騒ぎが起きている難コースであるが、今秋もウトロ側から登って羅臼側に下山しようとした一般登山客が、日没後にルートを失い救助を求めてくるなどの遭難騒ぎがあった。
同じ山でもウトロ側と羅臼側ではまったく状況が違うということを登山客に理解してもらうた
め、今後も辛抱強く注意喚起していく必要がある。そのためには、羅臼ビジターセンターや知床自然センターなどの適切なインフォメーションが必須である。また現場では、羅臼平や岩清水に何かしらの方法で羅臼側への下山者に対する注意看板等を付けることも検討すべきであり、ゆく
ゆくは知床全体の登山道のグレード設定をも視野に入れていくべきである。
本コースはシーズン中の利用者が数百名と少ないため、定期的に整備を行わないと登山道が不明瞭になりやすい。雪渓の誘導ロープ張り、ササ刈りや枝払いなどは毎年欠かすことの出来ない作業である。今年度は大雪によって泊場の雪渓でもルートが不明瞭になり、道迷い事例があった。
現場では、ピンクテープのみではルートの見通しが効かず不十分との判断から、急遽誘導ロープを張りルートを明確化した。
ササ刈りについては、本業務の担当区間と、知床森林生態系保全センター担当区間の羅臼温泉～第二の壁区間において実施時期のズレがあった。
ササ刈りを放置すると、場所によっては背丈を越えるほど伸びる。特に第一の壁～第二の壁にわたるトラバースルートは伸びたササで足元が見えづらく、安全管理上も放置しておくことはできない。さらに、ササ刈りを実施している箇所としていない箇所の差異が大きいと登山道整備レベルのバランスが取れない。したがって、来年以降は遅くとも７月中旬までに同センターと足並みを揃えてササ刈りを実施することが望ましい。
同センターとは今年度、倒木処理や橋の補修作業など、本業務以外でも共同で登山道整備を行っており（参考画像 1,2）、今後も緊密に連絡を取り合って協力していくべきである。
お花畑分岐の標柱については、来年度早急に立て直さなければならない。この場所は大雪渓のためかなりの雪圧が標柱にかかるので、従来の材質や設置方法ではいずれまた折れてしまうことが予想される。したがって、材質やサイズを見直し、シーズンオフは雪圧から守るために標柱を外せるような設置方法を検討すべきである。また、外国人登山客に対応するため英語表記もあったほうがよい。
本コース全体としては、限られた予算のなかで少しずつ悪い箇所を直して整備をしていくという方向性でよいと考えるが、ウトロ側登山道や連山縦走路、硫黄山登山道など知床全体の登山道維持管理について関係機関と連携しつつ、作業時期や整備レベルの整合性を図っていくべきである。

20

参考画像 1 新聞記事

参考画像 2 倒木処理

21

22リサイクル適性の表示：印刷用の紙にリサイクルできます
この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料［A ランク］のみを用いて作製しています。

23