中国地方整備局

測量・設計業務におけるi-Constructionについて

ICTの全面的な活用（実施要領 別紙-1，2，3，9，10）について

中国地方整備局
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

http://www.mlit.go.jp/common/001180265.pdf

平成29年6月21日現在 (Ver.2906 )目次

中国地方整備局• 測量・設計業務におけるi-Constructionの概要

・・・ P 3

• ＵＡＶ等を用いた公共測量

・・・ P 5

• 土工の３次元設計

・・・ P11• CIM関係

・・・ P182

H29 i-Construction基準 改定のポイント

中国地方整備局【ＩＣＴの全面的な活用の推進に関する実施方針】 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html
UAV等を用いた公共測量 別紙-１

（改定）

・測量手法選定表の設定・機械経費等算定表の設定・ＵＡＶを用いた公共測量マニュアル(案)の改定
・地上レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル（案）の策定
・成果品としてのサーフェスモデルは3次元設計で作成とし、測量成果としては求めない。
土工の３次元設計

別紙-2

（改定）

・対象を詳細設計業務に限定※ただし、3次元測量を実施していない設計業務も対象とする
・3次元測量成果がある場合には測量成果のサーフェスモデルを成果品として求める・LandXML1.2に準じた３次元設計データ交換標準の運用ガイドライン（案）の改定
３次元地形データ作成業務

別紙-3

（新規）

・CIMに関する空中写真測量においてプロポーザル方式で発注・業務遂行に際しては「設計用数値地形図データ作成仕様【道路編】（案）」を参照する
・相談窓口として国総研および地理院を登録
CIM活用業務（工事）別紙-9，10（新規）

・「リクワイヤメント（要求事項）」の設定及び「実施計画書」において必要事項の整理
・CIM導入ガイドラインの策定
・発注者指定型、受注者希望型で実施方法（内容）を区別して発注

3トップランナー施策（ＩＣＴの全面的な活用（ICT土工））①ドローン等による３次元測量②３次元測量データによる設計・施工計画
３次元測量データ（現況地形）と設計図面との差分から、施工量（切り土、盛り土量）を自動算出。

中国地方整備局③ICT建設機械による施工④検査の省力化

ドローン等による３次元測量を活用した検査等によ３次元設計データ等により、ICT建設機械を自動制御し、建 り、出来形の書類が不要となり、検査項目が半減。
設現場のIoT（※）を実施。

OK

ドローン等による写真測量等により、短時間で面的（高密度）な３次元測量を実施。

３次元設計データ等を通信※IoT（Internet of Things）とは、様々なモノにセンサーなどが付され、ネットワークにつながる状態のこと。

発注者

フロントローディングの実施
i-Construction

設計・
施工計画

測量

施工

検査

③
これまでの情報化施工の部分的試行

従来方法

②

①

設計・
施工計画

測量

平面図

・重機の日当たり
施工量約1.5倍
・作業員 約1/3

２次元データ作成

施工④

検査

縦断図

横断図測量の実施

３次元データ作成

設計図から施工土量を算出

設計図に合わせ丁張り設置

丁張りに合わせて施工検測と施工を繰り返して整形

書類による検査4中国地方整備局

ＵＡＶ等を用いた公共測量【別紙-1】

中国地方整備局
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

5

H29 i-Construction測量業務の実施方針

中国地方整備局

3次元測量の方針【Ｈ２９実施方針】①３次元点群測量・設計・施工で3次元データの活用が見込まれるＣＩＭ活用工事及びＩＣＴ活用工事に関連する測量、「航空レーザ測量」「空中写真測量」 「現地測量」「路線測量」「河川測量」において実施
・測量手法は、基本的に「 UAV写真測量」または「地上レーザー測量」にて実施
・業務価格の積算では、新たに策定する機械経費等算定式を活用②3次元地形データ作成
・ ＣＩＭに関連する事業で「空中写真測量」を実施する場合は、 3次元地形データの作成を試行的に実施
 将来的には、測量業務において3次元点群及び3次元地形データを作成して設計に引き継ぎ、設計業務では全面的に3次元設計を導入する※現在、3次元地形データの作成方法は標準化されていない

公共測量実施における課題等（受発注者の主な意見）••

ＵＡＶ写真測量を実施できる現場条件が限定的なので、地上レーザーやＵＡＶレーザーのマニュアルを整備して欲しい
発注条件が不明確（受注者が測量手法を自由に選択。標準歩掛がない）

測量手法について・ 発注者指定型においては、ＵＡＶ写真または地上レーザーにて実施
・ 地上レーザーの活用に当たっては、Ｈ２９．３策定の「地上レーザー公共測量マニュアル」に基づき実施 （※）
ＵＡＶレーザーマニュアルは、平成29年度の早期に策定予定
ＵＡＶ写真測量 ＵＡＶを用いた公共測量マニュアル(案)改定

地上レーザー測量（H29.3）

地上レーザー公共測量マニュアルを策定（H29.3）※ 航空レーザ測量・空中写真測量・車載写真レーザ測量の発注においても３次元データを作成

6

i-Construction測量業務について•

中国地方整備局

i-Constructionにおける公共測量では主に以下のマニュアル（案）等を活用する。
ＵＡＶ写真測量

構成

地上レーザー測量ＵＡＶを用いた公共測量マニュアル(案)改定（H29.3）

ＵＡＶを用いた公共測量マニュアル(案)地上レーザー公共測量マニュアルを策定（H29.3）

地上レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル（案）

第2編

第3編

第2編

第3編

対象測量

現地測量

応用測量

現地測量

応用測量

主な成果物

数値地形図

三次元点群

数値地形図

三次元点群

三次元点群を使用した断面図作成マニュアル
（案）

必要データ

三次元点群

対象測量

路線測量、河川測量

主な成果物

縦横断面図

参照マニュアル等

ＵＲＬ

ＵＡＶを用いた公共測量マニュアル(案)http://www.gsi.go.jp/common/000186
712.pdf

地上レーザスキャナを用いた公共測量マニュア
ル（案）http://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/public/tls/doc/tls_manual_20170331.pdf

三次元点群を使用した断面図作成マニュアル（案）

http://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/public/uav/doc/uav_danmen_manual_1703
31.pdf

UAV を用いた公共測量マニュアル（平成29年3 月改正版）の手引き

http://www.gsi.go.jp/common/000186758.pdf

7UAVを用いた公共測量マニュアル（案）国土交通省国土地理院ＨＰより

中国地方整備局＜http://www.gsi.go.jp/KOUKYOU/sokuryosidou41004.html＞

 UAVによる空中写真を用いた、数値地形図や３次元点群の作成方法を規定（15基準類の１つとして、昨年（2016年）3月公表）

 作業の効率化、明確化、精度向上のため、今回マニュアルを改定
 主に、以下のような点を改定（３次元点群作成関係）① 使用する写真の重複度（ラップ率）を緩和• 実際の重複度を確認できる場合には、９０％（従来）を８０％（改定後）に改善• 必要な写真の枚数を、１/２に大幅削減可能 （撮影や処理の時間短縮など生産性が向上）② 標定点や検証点の測量作業方法を明確化• 一定の条件下では、GNSSローバーの使用も可能に （作業の効率化）③ 標定点や検証点の配置方法を見直し• 精度を維持・向上させながら、より効率的な作業ができるように見直し
その他、各種規定の明確化、条件緩和を行うとともに、実際の利用状況を踏まえて、表現・内容・様式等を見直し。
さらに、これに加えて１年間の運用の中で得られた知見、頂いた質問等を踏まえ、マニュアルの利用に当たっての手引きを作成・公表（作業を行う際の基本的な考え方、FAQ等を記載）

8

地上レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル（案）中国地方整備局

国土交通省国土地理院ＨＰより ＜http://www.gsi.go.jp/KOUKYOU/sokuryosidou41004.html＞

 地上レーザスキャナを用いて測量を実施する場合の標準的な作業方法を規定••

公共測量における３次元点群データの取得手法の拡大
狭い範囲における精密な地形図作成や３次元点群データの取得

 マニュアルの構成（２つの測量方法を規定）① 地上レーザスキャナを用いた数値地形図の作成• ５００分の１以上の大縮尺数値地形図の作成に活用• 狭い範囲における数値地形図の整備や更新に有効② 地上レーザスキャナを用いた３次元点群データの作成• 地表面の精密な形状を３次元点群データとして取得• 縦横断面図作成や土量管理等に利用
公共測量での利用

大縮尺地形図作成

縦横断面図作成

３次元点群データの活用

ICT工事での活用

３次元点群データによる面的な土量管理9H29 ＵＡＶ等を用いた公共測量の発注

中国地方整備局

基本的考え方
○ ＩＣＴ活用工事およびＣＩＭ活用工事に関連する路線測量、河川測量、現地測量を対象○ UAV等の普及状況を考慮しながら順次拡大

１．２つの方式で実施① 発注者指定型：UAV等を用いた公共測量を前提として発注（原則として、総合評価）② 受注者希望型：受注者からの提案により、UAV等を用いた公共測量を実施（原則として、価格競争）

２．積算方法は人工を見積、機械経費等は算定式による
３．業務成績評定において評価【発注のイメージ】
当初①発注者指定型②受注者希望型※①は、UAVの普及状況等を考慮し運用

順次拡大

ＵＡＶ等を用いた公共測量とは、公共測量において、トータルステーションを用いた測量のほか、ＵＡＶを用いた公共測量マニュアル(案)（国土地理院・平成29年３月）に基づくＵＡＶを用いた測量、地上レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル（案）（国土地理院・平成29年３月）、規程第３編第３章に基づく車載写
真レーザ測量等により実施する公共測量等をいう

10中国地方整備局

土工の３次元設計【別紙-2】

中国地方整備局
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

11

H29 土工の3次元設計業務の実施方針

中国地方整備局

土工の3次元設計の方針【Ｈ２９実施方針】（業務概要）・ＩＣＴの全面的活用を図るため、対象となる詳細設計時に土工の３次元設計を合わせて実施する。
（対象業務）
・ＩＣＴ活用工事に関連する設計業務で、道路詳細設計、築堤詳細設計、護岸詳細設計を対象とする。
（成果品・作成対象範囲等）
・LandXMLガイドラインに示す３次元設計データ（スケルトンモデル）
・３次元設計データ（サーフェスモデル）
・測量成果の三次元点群データから作成する地形サーフェスモデル（※）※詳細設計実施時に三次元点群データの測量成果が有る場合のみ

実施手法について・ 「LandXML1.2に準じた３次元設計データ交換標準（案）（国土交通省・平成29年3月）」に基づいて土工の３次元設計データを作成し、電子データで提出する。
・データ作成・納品に係る措置については「LandXML1.2に準じた３次元設計データ交換標準の運用ガイドライン（案）（国土交通省・平成29年3月）」（LandXMLガイドライン）による。

国土技術政策総合研究所（3次元設計データ交換標準 情報共有サイト）
http://www.nilim.go.jp/lab/qbg/jyouhou/bunya/cals/information/index.html

12平成29年度 土工の三次元設計 考え方について
詳細設計業務（従来）

中国地方整備局

ICT活用工事（ICT土工）

土工に関連する設計

3次元起工測量

道路詳細設計業務
土工の三次元設計
築堤・護岸詳細設計業務

フロントローディ
ングの推進

ICT建機による施工

橋梁詳細設計業務
3次元出来形管理

トンネル詳細設計業務
・・・・

3次元データ納品詳細設計業務（i-Con ver.）
道路詳細設計業務 ＋ 土工の三次元設計
築堤・護岸詳細設計業務 13＋ 土工の三次元設計
13

i-Construction土工の三次元設計業務について•

中国地方整備局

i-Constructionにおける土工の三次元設計では主に以下のガイドライン（案）等を活用する。
３次元設計データの表記・データ形式

LandXML1.2に準じた３次元設計データ交換標準（案）改定 （H29.3）

LandXML1.2に準じた３次元設計データ交換標準（案）概要

国土交通省の道路事業、河川事業の設計及び工事において、i-ConstructionやCIMで必要となる交換すべき３次元設計データの形式を定めた仕様書。

3次元設計データを作成・照査・交換する際の運用

LandXML1.2に準じた３次元設計データ交換標準の運用ガイドライン（案）改定（H29.3）

LandXML1.2に準じた３次元設計データ交換標準の運用ガイドライン（案）概要

LandXML1.2に準じた3次元設計データ交換標準（案）に準拠した3次元設計データを作成・照査、及びソフトウェア間でデータ交換をする際に適用するガイドライン。

3次元設計の対象要素（左：道路 右：河川）参照ガイドライン等

ＵＲＬ「LandXML1.2に準じた３次元設計データ交換標準（案）

http://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bunya/ca
ls/information/files/h29_basedLandXM
L1.2.v1.1.pdf

LandXML1.2に準じた３次元設計データ交
換標準の運用ガイドライン（案）

http://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bunya/ca
ls/information/files/h29_basedLandXM
L1.2.v1.1_guidline.pdf

3次元設計データの作成方法と取り扱いに係るノウハウ集

http://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bunya/ca
ls/information/files/h28_basedLandXM
L1.2.v1.0_guidline_knowhow.pdf

i-Constructionに関する3次元データの標準化
http://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bunya/cals/des.html

14土工の３次元設計の概要

中国地方整備局

【測量】

成果物

【施工】

２次元設計図（平面図、縦断図、横断図）

従来
・２次元現況図（測量成果）
・２次元設計図
・数量計算書（平均断面法）

元設計

２次元成果
２次元設計図２次元現況図３次元成果
スケルトンモデル・２次元設計図

土工の３次

３次元現況図（点群データ）

３次元設計デー
タ作成

情報化施工

サーフェスモデル

ＳＸＦ形式

・測量サーフェスモデル（測量成果）
・設計スケルトンモデル
ＸＭＬ形式
・設計サーフェスモデルＩＣＴ土工

任意（規定なし）
・数量計算書（平均断面法または３次元ＣＡＤ）15

H29 土工の３次元設計の発注

中国地方整備局

基本的考え方
○ ＩＣＴ活用工事に関連する道路詳細設計、築堤詳細設計、護岸詳細設計を対象○ UAV等を用いた公共測量にあわせて順次拡大

１．発注者指定方式で実施
発注者指定型：土工の３次元設計を前提として発注

２．見積による積算を適用
３．業務成績評定において評価【発注のイメージ】
測量

設計

従来測量

UAV等を用いた公共測量

土工の三次元設計（発注者指定型）
3次元の測量成果のあるものの他、後工程のＩＣＴ活用工事での活用を想定して、土工の三次元設計を実施。

UAV等を用いた公共測量

順次拡大
土工の３次元設計とは、土木設計業務において、ＩＣＴ活用工事を行うために３次元データを作成することをいう。

16

ＩＣＴ活用工事における３次元データの流れ＊「CSV形式」は、メーカーやソフトには依存しない。

作成するデータ『地形サーフェスモデル』
点群データを基に、点群処理ソフトや３次元CADソフトにより作成。
『スケルトンモデル』『設計サーフェスモデル』
設計成果を基に、 「LandXML1.2に準じた３次元設計データ交換標
準(案)」に対応した設計ソフトや２次元CADソフト、３次元CADソフトにより作成。
＊「XML形式」は、メーカーやソフトには依存しない。

３次元設計データ修正
施工用データ作成
作成するデータ『施工用3次元設計データ』
起工測量を基に、３次元設計データの照査を実施。
修正設計データ（XML形式）を、TS出来形管理データ作成ソフトやMC・MGデータ作成ソフトに読み込み、施工用データを作成（書き出し）する。
＊「XML形式」は、どのメーカーの施工機械でも読み込み可能。

活用工事（施工会社）
ICT『三次元点群データ』「UAVを用いた公共測量マニュアル(案)」等に基づき作成した三次元点群データを、三次元形状復元計算ソフト（SfMソフト）や点群処理ソフトにより作成。
※H29年度からは「地上レーザスキャナーを用いた公共測量マニュアル（案）」も策定。

３次元設計データ作成

起工測量・設計照査（施工会社）

作成するデータ

３次元設計（コンサルタント）

３次元測量（測量会社）

３次元地形測量

中国地方整備局

各段階における作成データの例

3次元点群データ

地形サーフェスモデル

スケルトンモデル

設計サーフェスモデル

施工用3次元設計データ

17中国地方整備局

ＣＩＭ（Construction Information Modeling/Management）

中国地方整備局
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

18

ＣＩＭの概要

中国地方整備局

ＣＩＭ（Construction Information Modeling/Management）とは、社会資本の計画・調査・設計段階から３次元モデルを導入し、その後の施工、維持管理の各段階においても、情報を充実させながらこれを活用し、あわせて事業全体にわたる関係者間で情報を共有することにより、一連の建設生産システムにおける受発注者双方の業務効率化・高度化を図るものである。

３次元モデルの連携・段階的構築
調査・測量・設計【作成・追加するデータ】
・地形データ（３次元）
・詳細設計（属性含む）（施工段階で作成する方が効率的なデータは概略とする）

施工（着手前）３次元モデル（設計レベル）【得られる効果】
・干渉チェック、設計ミスの削減
・構造計算、解析・概算コスト比較
・構造物イメージの明確化
・数量の自動算出（発注者）【得られる効果】
・発注業務の効率化（自動積算）
・違算の防止・工事数量算出（ロット割）の効率化

３次元モデル例（発注者）【得られる効果】【作成・追加するデータ】
・起工測量結果
・細部の設計（配筋の詳細図、現地取り付け等）（発注者）【得られる効果】
・設計変更の効率化
・監督・検査の効率化【得られる効果】
・干渉チェック、手戻りの削減
・情報化施工の推進

施工中【追加するデータ】
・時間軸（４Ｄ）【得られる効果】
・現場管理の効率化
・施工計画の最適化
・安全の向上・設計変更の効率化

・適正な施設更新・３Ｄ管理モデルの活用

施工（完成時）維持・管理【作成・追加するデータ】
・点検・補修履歴
・現地センサー（ICタグ等）との連動

３次元モデル（施工レベル）

３次元モデル（管理レベル）【得られる効果】
・施設管理の効率化・高度化
・リアルタイム変状監視【作成・追加するデータ】
・施工情報（位置、規格、出来形・品質、数量）・維持管理用機器の設定

３次元モデル（施工完了レベル）【得られる効果】
・完成データの精緻化・高度化

19

ＣＩＭの段階的な拡大方針（案）【H29〜H37年度】

中国地方整備局

ＳＴＥＰ１：ＣＩＭの活用効果が見込まれる業務・工事から、ＣＩＭを導入(Ｈ２９〜開始)(Ｈ２９〜Ｈ３２までを目処)
ＳＴＥＰ２：ＣＩＭの活用の充実に向けた検討を実施
ＳＴＥＰ３：ＣＩＭの活用の充実により、ＣＩＭモデルを用いた維持管理を拡大(〜Ｈ３７までを目処)

ＣＩＭ拡大方針（案）ＳＴＥＰ１:Ｈ２９年度（２０１７年）

生産性２割向上ＳＴＥＰ２:Ｈ３２年度（２０２０年）

ＳＴＥＰ３:Ｈ３７年度（２０２５年）

ＳＴＥＰ１

ＳＴＥＰ３

関係者間協議やフロントローディング等によるＣＩＭの活用効果が見込まれる業務・工事から、ＣＩＭを導入

発注者管内でのＣＩＭモデルを用いた○○橋維持管理の導入② 関係者間協議① フロントローディング（イメージ）○○トンネル点検時を想定した設計

重機配置計画による安全性検討

交通規制検討運用開始 概ね３ヶ年

地元説明へ活用

ＣＩＭの活用の充実

ＣＩＭモデルと位置情報を連携したデータベース

概ね５ヶ年

ＣＩＭの活用を原則化

ＳＴＥＰ２
ＣＩＭの活用の充実に向け、基準ルールの整備やシステム開発を推進
・ＣＩＭモデルの属性情報

・ＣＩＭモデルを用いた積算、監督・検査の効率化

・受発注者間でのＣＩＭ
モデルのデータ共有方法

CIMモデル

維持管理・点検業者
設計者Ａ

施工者Ｂ

発注者

自動積算、LS等を用いた面的管理を実施

変状箇所の検出

施工者Ａ
データ共有
プラットフォーム

設計者Ｂ

寸法情報、属性情報をＣＩＭモデルのみで表現

・ＣＩＭモデルを用いた維持管理の効率化

点群データ維持管理関係
データベース等

ＣＩＭモデルを一元管理システム
を介して共有ＣＩＭモデルと点検で取得する点群
データより構造物の変状を検出

20

国 土 交 通 省

ＣＩＭの運用に関する基準

中国地方整備局・ＣＩＭの運用に必要となるＣＩＭ導入ガイドライン、要領・基準類を策定
・ＣＩＭ活用の円滑な実施を図る
ガイドライン、基準類①ＣＩＭ導入ガイ
ドライン

施工

ＣＩＭの考え方、ＣＩＭを活用するための留意事項、CIMモデル作成の指針および活用方法等を明示する。
http://www.mlit.go.jp/tec/it/index.html

な活用の推進に関する実施方針

ＣＩＭを活用する業務、工事の求める要件、発注方法、評価等の実施方針を規定する。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei̲constplan̲tk̲000031.html③土木工事数量算
出要領

３次元ＣＡＤソフト等を用いた構造物の体積算出方法を追記する。
http://www.nilim.go.jp/lab/pbg/theme/theme2/sr/yoryo2904.htm④ＣＩＭ事業における成果品作成の手引き

ＣＩＭモデルを納品する項目やフォルダ構成等、納品に必要な基本事項を規定する。
http://www.mlit.go.jp/tec/it/index.html⑤出来形管理、監督検査に関する要領

コンクリート構造物（トンネル覆工等）に対して、レーザスキャナ等ＩＣＴを活用した出来形管理、監督検査方法を示した、試行要領として記載する。
http://www.mlit.go.jp/tec/it/index.html②ＩＣＴの全面的共通

基準類概要

21

国 土 交 通 省

ＣＩＭ導入ガイドライン

中国地方整備局○ これまでのＣＩＭ試行業務、工事における知見を集約し、ＣＩＭモデルの作成方法（作成指針、留意点等）や活用事例を記載している。
○ ＣＩＭの活用により、属性情報の活用による維持管理効率化、３次元モデルの活用（見える化）によるフロントローディング、関係者間協議円滑化等が期待できる。
属性情報の活用

３次元モデルの活用

調査・設計段階、施工段階において属性情報を付与し、維持管理時に必要な情報を蓄積する。

① フロントローディング

点検の導線を想定した設計
点検時を想定した設計

高圧線を回避した
重機配置計画
コンクリート等の材料の物性値

重機配置計画による安全性検討② 関係者間協議
３次元モデルを活用した
地元説明計上や寸法等

地元説明へ活用

３Ｄプリンタにより自動製作した模型を活用

22

ＣＩＭ導入ガイドライン

中国地方整備局

23中国地方整備局

３次元地形データ作成業務【別紙-3】

中国地方整備局
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

24

３次元地形データ作成業務の概要•

中国地方整備局

設計業務の効率化・高度化を図ることを目的として、地形・地物の高さ情報を含む３次元地形デー
タを作成する
対象業務
ＣＩＭ活用業務・活用工事に関連する測量で実施する「空中写真測量」を対象とする実施方法••

発注者指定型
プロポーザル方式

業務内容
••
•

「公共測量標準図式 数値地形図データ取得分類コード表」のうち、設計に必要となる地形・地物を対象に高さ情報を取得し、３次元地形データを作成する
取得分類コード表における対象は、「設計用数値地形図データ作成仕様【道路編】（案）」の記載による
３次元地形データのファイル形式は受発注者協議による25

３次元地形データ作成業務について•

中国地方整備局

3次元地形データ作成業務では、設計業務等の効率化・高度化を図ることを目的として、予備設計段階等の空中写真測量においてＣＩＭでの活用を想定している範囲について地形・地物の高さ情報を含む３次元地形データ（数値地形図）を作成する。
事業実施フロー

成果のイメージ

３次元地形データ作成業務（予備設計実施時）①従来の測量成果（現状の課題）道路設計等では河川堤防や既存道路等の、道路の通過ポイントをコントロールする地物の高さ情報が必要であるが、既存成果には必要な箇所の必要な高さ情報が明確化されていない。
①断面変化点は図化しない

概略設計

空中写真測量３次元地形データ作成

空中写真測量（予備設計の必要範囲）

設計対象（路線）

平面図
３次元地形

②３次元地形データ

予備設計

地形測量

縦横断図
詳細設計

平面図

3次元データ・
CIMの活用

路線測量
河川測量②断面変化点を取得し、データ化••

３次元地形データ作成（CIM活用予定範囲）

空中写真測量の対象範囲は、「平面図」を測量成果として作成する。
空中写真測量の測量範囲のうち、CIMの設計に必要な範囲を対象として「３次元地形データ」を作成する。

26

中国地方整備局

CIM活用業務（工事）【別紙-9，10】

中国地方整備局
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

27

H29 CIM活用業務（工事）の実施方針

中国地方整備局

CIM活用業務（工事）の方針【Ｈ２９実施方針】（業務概要）・ＩＣＴの全面的活用を図るため、 CIM活用業務（工事）では建設生産プロセスの各段階においてCIMモデルを作成・活用する。
（対象業務（工種））
・地質調査業務、橋梁、トンネル、河川構造物（樋門・樋管） ダム（業務プロセス）➀CIMモデルの作成・更新：CIM導入ガイドラインを参考に受発注者協議により決定②CIMモデルの活用：関係者協議や情報共有、フロントローディングの実施③CIMモデルの納品：「CIM事業における成果品作成の手引き」に基づき、納品実施方法について（発注者指定型※）《CIMの活用充実に向けた検討》➀CIMモデルにおける属性情報②CIMモデルを用いた自動的な数量算出③施工を見据えたCIMモデルの構築・出来形管理、監督検査効率化④受発注者間でのCIMモデルのデータ共有

CIMモデル（3次元モデル＋属性情報）（受注者希望型）《CIMの活用・普及》➀フロントローディングの実施②関係者間協議・情報共有 等※ 発注者指定型においても、受注者希望型の活用項目を実施

28

H29 CIM活用業務（工事）の概要

中国地方整備局

発注者指定型 工種：橋梁、トンネル、ダム、河川構造物
・発注者が受注者に対して、要求事項（リクワイヤメント）を設定し、以下の検討を実施する
ＣＩＭの活用充実（H29以降）
gennjyou

現状２次元図面

３次元モデル①ＣＩＭモデルの属性情報の付与
方法

・寸法情報・属性情報を補完

検尺等により管理断面毎に計測②③ＣＩＭモデルを用いた監督・検査の効率化

高所作業車を用いた検尺による計測④受発注者間でのＣＩＭモデルのデータ共有方法

発注者が複数の設計成果を施工業者へ受け渡し

ビューポイントを指定し、寸法情報を記載
自動数量算出、面的管理に向けた出来形管理、監督
検査方法の検討
橋梁等についても検討

積算区分を３次元上へ反映

精度管理等の検証

事業単位ごとにＡＳＰを用いて共有（発注者、設計者、施工者等）

設計者Ａ
データ共有

施工者Ａ

プラットフォーム
施工者Ｂ

設計者Ｂ

発注者

保管管理
システム

維持管理関係
データベース等

受注者希望型 工種：橋梁、トンネル、ダム、河川構造物
・これまでの試行で活用効果が認められた以下項目等について実施する② 関係者間協議① フロントローディング

ICやJCT等の施工計画検討

点検時を想定した設計

重機配置計画による安全性検討

交通規制検討ダム事業での他管理者と協議

地元説明へ活用※ 発注者指定型においても、受注者希望型の活用項目を実施※ 発注者指定・受注者希望型ともに必要費用（ＣＩＭモデル作成費、ＰＣ等の賃貸借費）計上、成績評価で加点

29中国地方整備局 i-Constructionサポートセンター

中国地方整備局• 問合わせ先– 中国地方整備局
i-Constructionサポートセンター
担当 企画部 技術管理課 （入札契約、積算、監督・検査、業務）
企画部 施工企画課 （ICT建機による施工）
電話 082-221-9231

FAX 082-227-5222• 『出前講座』も行っていますので、お気軽に申込みください• 講座名：ICT活用工事の推進について• 講座内容： ICT活用工事の概要とその推進への取組• 主な対象：一般• 出前範囲：中国５県• 詳しい内容は
http://www.cgr.mlit.go.jp/cginfo/account/kouza/goannai.html

30