第71回広域系統整備委員会
資料2

広域系統整備計画の進捗状況について（2023年度第２四半期）（報告）

2023年 11月 10日
広域系統整備委員会事務局

1

ご報告事項2◼ 業務規程第62条（広域系統整備計画の進捗状況の把握）に基づき、広域系統整備計画の進捗状況を報告する。
1.

2.

3.

東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画（第24回 進捗報告）•

2016年6月 広域系統整備計画策定•

2027年度末 増強完了予定

東北東京間連系線に係る広域系統整備計画（第23回 進捗報告）•

2017年2月 広域系統整備計画策定•

2027年11月 増強完了予定

北海道本州間連系設備に係る広域系統整備計画（第10回 進捗報告）•

2021年5月 広域系統整備計画策定•

2027年度末 増強完了予定

4.

作業停止計画の調整状況

5.

（情報共有）広域系統整備計画に基づく系統整備の費用が変動する場合の対応について

3

1. 東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画

2. 東北東京間連系線に係る広域系統整備計画
3. 北海道本州間連系設備に係る広域系統整備計画
4. 作業停止計画の調整状況

5. （情報共有）広域系統整備計画に基づく系統整備の費用が変動する場合の対応について

1-1 進捗状況の確認

4◼ 事業実施主体（東京電力PG、中部電力PG、電源開発送変電NW）より送配電等業務指針第53条に基づき四半期（2023年9月末時点）の進捗状況が提出され、9月末時点において整備計画の完了時期に変更がないことを確認した。

◼ 電源開発送変電NWにて、今年6月の台風2号等に伴う豪雨による林道他の被害状況の調査は概ね完了し、具体的な復旧対策や工事費・工期への影響を継続検討中。また、保安林解除申請手続きに向けた許認可当局との事前協議を継続中。引続き、これらの動向には注視していく必要がある。
①佐久間東幹線（山線）増強②佐久間東幹線FC分岐線新設◼ 調査・測量■用地対応◼ 鉄塔、基礎設計◼ 鉄塔、電線発注手続き◼ 鉄塔、基礎工事➂佐久間東栄線増強④佐久間東栄線FC分岐線新設◼ 調査・測量◼ 用地対応◼ 鉄塔・基礎設計◼ 鉄塔・電線発注手続き◼ 鉄塔・基礎工事⑩東栄変電所変圧器増設◼ 調査・測量（済）◼ 土木、電気工事発注（済）◼ 土木、電気設計（済）◼ 電気・土木工事⑨静岡変電所変圧器増設◼ 主要機器発注手続き（済）◼ 電気・土木工事

新富士

東栄⑦東清水線新設◼ 調査・測量（済）◼ 用地対応◼ 鉄塔、基礎設計（済）◼ 鉄塔電線発注手続き◼ 請負工事契約（済）◼ 準備工事

佐久間FC

静岡

駿遠

⑤新佐久間FC新設◼ 調査・測量（済）◼ 土木設計、発注（済）◼ 用地対応◼ 主要機器発注手続き（済）◼ 土木工事

⑧新富士変電所変圧器増設◼ 調査（済）◼ 主要機器設計（済）◼ 主要機器発注手続き（済）◼ 電気・土木工事

新佐久間FC東清水FC

併架⑥東清水FC増強◼ 調査・測量(済)◼ 主要機器、土木、建築、電気工
事発注・契約(済)◼ 土木、建築設計(済)◼ 土木、建築、電気工事

1-2 主要工程年度
区分

52016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

FCへの送電線接続完了他 送電線
全線運開

2023.9末進捗

2016.7変更供給計画届出・主要工程表提出①、②、③、④
佐久間東幹線(山線)増強
佐久間東栄線 他

着工

2016.11着手

2027

調査・測量等
用地対応等
設計・発注契約・製作(電源開発送変電NW)

施工
試験

着手

着工

調査・測量等
用地対応等⑤新佐久間FC新設(電源開発送変電NW)

試験
着工

調査・測量等

設計・発注契約・製作⑥東清水FC増強（中部電力PG）

施工
着手

調査・測量等

試験着工

用地対応等・設計

運開

施工
着工

⑧新富士変電所
変圧器増設（東京電力PG）

運開
施工

設計
着工

⑨静岡変電所
変圧器増設（中部電力PG）➉東栄変電所
変圧器増設（中部電力PG）

FC
運開施工
着手

⑦東清水線新設（東京電力PG）▼主要機器契約締結（9月）
設計・発注契約・製作

設計
着工
設計

運開

施工
運開
施工

1-3 工事の状況（①佐久間東幹線（山線）増強）
基礎配筋(10工区)

6

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(10工区)

2023年8月2日撮影

2023年7月14日撮影
鉄塔組立(12工区)

鉄塔組立準備(10工区)

2023年8月30日撮影

2023年8月31日撮影

1-3 工事の状況（⑤新佐久間FC新設）
土砂置場

7

撮影②敷地部切土法面
前回報告時（2023年5月26日撮影）

撮影①敷地部

土砂置場

撮影②敷地部切土法面
2023年8月30日撮影
撮影①

撮影②

撮影①敷地部（参考）台風２号に伴う豪雨災害の状況①（2023年9月7日時点）＜佐久間東幹線（山線）他送電線工事地点の災害状況（一部の判明箇所）＞※既に判明している一部の被害箇所（2022年9月の台風15号被害とは別の箇所）
瀬尻線

橿山線②

2023年9月7日撮影

14工区
1工区

2023年9月7日撮影
橿山線①2023年9月7日撮影

私道

2023年9月7日撮影

8（参考）台風２号に伴う豪雨災害の状況②（2023年8月30日時点）

9＜新佐久間FC工事地点の復旧状況＞①土砂置場へのアクセス道路
及び水替配管

②工事途中の改修水路擁壁ブロック

前回報告時（2023年6月8日撮影）

2023年8月30日撮影

2023年8月30日撮影①
土砂置場へのアクセス道路②

新佐久間FC工事状況

新佐久間FCレイアウト

1-3 工事の状況（⑥東清水FC増強）

①

前回報告時
（2023年6月19日撮影）①3FCヤード（2023年9月20日撮影）

10

②

前回報告時
（2023年6月19日撮影）②1FCヤード（2023年9月20日撮影）

1-3 工事の状況（⑦東清水線新設）

11

基礎工事（1工区）№１８№２２

2023年9月22日撮影

2023年9月22日撮影№２４

2023年9月22日撮影

基礎工事（2工区）№２６№３８

2023年9月21日撮影

2023年9月21日撮影

1-3 工事の状況（⑩東栄変電所変圧器増設）

12
広域関連地内整備
他社工事

前回報告時
（2023年6月23日撮影）

2023年9月20日撮影

（参考）工事概要
事業実施主体13
主な工事

東京電力パワーグリッド⑦東清水線新設、⑧新富士変電所変圧器増設

中部電力パワーグリッド⑥東清水FC増強、⑨静岡変電所変圧器増設、⑩東栄変電所変圧器増設※

電源開発送変電ネットワーク⑤新佐久間FC新設、①、②、③、④佐久間東幹線（山線）増強･佐久間東栄線増強※他※関連地内系統整備を含む

14

1. 東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画

2. 東北東京間連系線に係る広域系統整備計画
3. 北海道本州間連系設備に係る広域系統整備計画
4. 作業停止計画の調整状況

5. （情報共有）広域系統整備計画に基づく系統整備の費用が変動する場合の対応について

2-1 進捗状況の確認

15◼ 事業実施主体（東北電力NW、東京電力PG）より送配電等業務指針第53条に基づき四半期（2023年9月末時点）の進捗状況が提出され、東北電力NWの①と③の工事において用地交渉や申請手続きに時間を要していることで、1～8ヶ月の工程遅延が発生しているものの、 9月末時点において整備計画の完了時期に変更がないことを確認した。
◼ 東北電力NWにて、①の用地交渉については、早期解決に向けた対応を実施中。また、③の工程遅延に伴う線路停止変更については、可能な限り、重負荷期を避けた停止とすることで調整中。
引続き、これらの動向には注視していく必要がある。
①宮城丸森幹線新設◼ 調査・測量(済)◼ 用地対応◼ 鉄塔・基礎設計(済)◼ 準備工事（伐採・仮設造成）◼ 工事発注手続き◼ 鉄塔材発注◼ 基礎、鉄塔工事⑥宮城中央変電所500kV送電線引出◼ 調査等(済)◼ 主要機器発注(済)◼ 電気、土木設計

宮城(変)

宮城中央(変)
西仙台(変)
常磐北幹線⑤宮城丸森開閉所新設◼ 調査・測量(済)◼ 電気、土木設計(済)◼ 主要機器発注(済)◼ 土木、建築、電気工事

常磐南幹線

南相馬（変）
相馬双葉幹線②丸森いわき幹線新設◼ 調査・測量◼ 用地対応◼ 鉄塔・基礎設計

南いわき（開）

新福島（変）④宮城丸森開閉所への既設500kV送電線引込◼ 調査・測量◼ 用地対応(済)◼ 鉄塔・基礎設計③相馬双葉幹線接続変更◼ 調査・測量(済)◼ 鉄塔・基礎設計(済)◼ 用地対応◼ 鉄塔材発注手続き◼ 基礎、鉄塔工事
変電所

川内線

福島幹線山線

開閉所
発電所

新いわき（開）

500kV送電線 黒：既設275kV送電線 赤：対策箇所
緑：短工期対策箇所

2-2 主要工程：前回からの変更箇所

2023.9末進捗

①②

③
④⑤⑥16

2-3 工事の状況（①宮城丸森幹線新設）
A．造成工事（№3）

【撮影時期】 2023年7月～2023年9月

B．造成工事（№59）

17C．鉄塔基礎工事（№60）

D．鉄塔組立工事（№100）
宮城丸森幹線

ABC

E．鉄塔基礎工事（№152）

宮城中央(変)仙台市

F．鉄塔組立工事（№169）

西仙台(変)

Ｄ
白石市
常磐北幹線

ＥＦ

宮城丸森(開)新地アクセス線
新地火力【工事実施状況】
・ 本体工事（鉄塔基礎、組立工事）
・ 準備工事（伐採、仮設造成）

2-3 工事の状況（②丸森いわき幹線新設）

18
A．伐採工事（№8）※宮城県内

福島県内の伐採工事については，現在，行政手続き中であり，2023年10月より伐採工事予定。

宮城丸森(開)新地アクセス線

福島市 A【撮影時期】 2023年9月

常磐南幹線

至 南相馬（変）Ａ

相馬双葉幹線

Ｂ

至宮城丸森(開)丸森いわき幹線Ｃ

丸森いわき幹線

相馬双葉幹線
接続変更

南相馬(変)

郡山市

至 東京電力PG
福島幹線山線

相馬双葉幹線
相馬双葉幹線
接続変更
東京電力PG
南いわき(開)東京電力PG
新福島(変)
東京電力PG
福島幹線山線

至 東京電力PG
南いわき（開）【工事実施状況】
・ 準備工事（伐採（宮城県内））
・ 調査工事（福島県内）※調査現地写真なし

2-3 工事の状況（③相馬双葉幹線接続変更）
A．造成工事（№61～№62）

B．鉄塔基礎工事（№76）

19C．鉄塔基礎工事（№83）

【撮影時期】 2023年8月～9月

宮城丸森(開)新地アクセス線

福島市

至 南相馬（変）常磐南幹線

相馬双葉幹線

Ａ

至
宮城丸森(開)Ｂ

丸森いわき幹線

丸森いわき幹線Ｃ

至 東京電力PG
福島幹線山線

南相馬(変)

郡山市

相馬双葉幹線
相馬双葉幹線
接続変更

Ａ
B

東京電力PG
南いわき(開)C

東京電力PG
新福島(変)
東京電力PG
福島幹線山線

相馬双葉幹線
接続変更

至 東京電力PG
南いわき（開）【工事実施状況】
・ 準備工事（伐採・仮設造成）
・ 鉄塔基礎工事
・ 鉄塔組立工事

2-3 工事の状況（⑤宮城丸森開閉所新設）

20

全景（南側より撮影）
敷地造成：残土搬出作業（残土積込状況）

前回報告時（2023年4月6日撮影）

全景（北側より撮影）

撮影：2023年7月

前回報告時（2023年4月6日撮影）

（参考）2023年9月の台風13号の影響による被害（2023年9月11日時点）

21◼ 2023年9月5日～8日における台風13号の進行に伴い活発化した梅雨前線の影響により、記録的な豪雨となり、相馬双葉幹線接続変更工事地点において，土砂崩壊等による被害が確認されているとの報告を東北電力NWより受けた。
※川内観測所においては、日最大10分間降水量が観測史上最大を記録(統計開始1977年)※9月4日以降、同地域においては，日降水量および日最大1時間降水量で観測上位を記録※9月8日、気象庁が同地域に警戒レベル4相当の「顕著な大雨に関する気象情報」を発表（国土交通省気象庁ホームページより取得；気象庁｜過去の気象データ検索 (jma.go.jp)）

相馬双葉幹線工事個所

9月4日，9月6日にも記録的な降水量を記録しており，9月8日には気象庁より，工事地点においても土砂災害の危険度として「危険」となる旨の発表がなされている。
（国土交通省気象庁発表文書より抜粋；気象庁｜災害をもたらした気象事例 (jma.go.jp)）

（参考）2023年9月の台風13号の影響による被害（2023年9月11日時点）

22◼ 具体的な被害状況として、相馬双葉幹線接続工事地点において、以下のとおり工事の為に施工した仮設道路の法面崩壊や鉄塔敷地に土砂流失の被害等が発生している状況◼ 今回被害を受けた箇所は、既に鉄塔工事完了区間であることから工程への影響はないものの、復旧が必要な場合には対策工事費が発生する可能性もある。現在、復旧の必要性も含めて対策を東北
電力NWにて検討中➢ 気象庁の川内地域気象観測所と相馬双葉幹線との位置関係および被害個所一覧

約8.2㎞➢ 相馬双葉幹線№80仮設道路➢ 相馬双葉幹線№72鉄塔敷地

（参考）工事概要

23

事業実施主体

主な工事

東北電力ネットワーク① 宮城丸森幹線新設③ 相馬双葉幹線接続変更⑤ 宮城丸森開閉所新設

東京電力パワーグリッド③ 相馬双葉幹線接続変更（福島幹線山線鉄塔建替工事）② 丸森いわき幹線新設、④ 宮城丸森開閉所への既設500kV送電線引込⑥ 宮城中央変電所500kV送電線引出

宮城(変)
新庄(変)

⑥500kV 送電線引出①500kV 送電線新設 79km

西山形(変)

青葉幹線

宮城中央(変)
西仙台(変)

越後（開）

常磐北幹線

常磐南幹線

⑤500kV 開閉所新設

南相馬（変）②500kV 送電線新設 64km

④新設開閉所への既設500kV
送電線引込

東京電力PG
南いわき（開）➂500kV 送電線新設 16km

東京電力PG
新福島（変）
変電所

東京電力PG
川内線

東京電力PG
福島幹線山線
東京電力PG
新いわき（開）

開閉所
発電所

500kV送電線

黒：既設

275kV送電線

赤：対策箇所
緑：短工期対策箇所

24

1. 東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画

2. 東北東京間連系線に係る広域系統整備計画
3. 北海道本州間連系設備に係る広域系統整備計画
4. 作業停止計画の調整状況

5. （情報共有）広域系統整備計画に基づく系統整備の費用が変動する場合の対応について

3-1 進捗状況の確認

25◼ 事業実施主体（北海道電力NW、東北電力NW）より送配電等業務指針第53条に基づき四半期（2023年9月末時点）の進捗状況が提出され、 9月末時点において整備計画の完了時期に変更がないことを確認した。
➂北斗今別直流幹線増設（北斗～吉岡CH）④北斗今別直流幹線増設（吉岡CH～竜飛CH）⑤北斗今別直流幹線増設（竜飛CH～今別）◼ 資材（鉄塔、電線、ケーブル）発注手続き◼ 工事発注手続き◼ 調査◼ 用地対応西双葉①北斗変換所交直変換設備増設◼ 土木、建築設計（済）◼ 主要機器発注手続き（済）◼ 建築工事発注手続き

北斗変換所

新北本連系設備ルート

大野

函館変換所

吉岡ｹｰﾌﾞﾙﾍｯﾄﾞ②今別変換所交直変換設備増設◼ 土木、建築設計（済）◼ 主要機器発注手続き（済）◼ 建築工事発注手続き⑥今別幹線一部増強◼ 調査◼ 用地対応◼ 資材（電線）発注手続き◼ 工事発注手続き◼ 準備工事（伐採・仮設造成）

旧北本ﾙｰﾄ竜飛ｹｰﾌﾞﾙﾍｯﾄﾞ

上北変換所

今別変換所
今別幹線
青森上北

3-2 主要工程26
年度区分2021

2022

2023

2024

2025

▼着工

①
北斗変換所
交直変換設備増設【北海道電力NW】

2026

2027

2023.9末進捗

交直変換装置 運開

設計・発注契約・製作
施工

試験▼2021.10主要機器発注手続き開始
▼着工

②
今別変換所
交直変換設備増設【北海道電力NW】

交直変換装置 運開

設計・発注契約・製作
施工

試験▼2021.10主要機器発注手続き開始
▼着工

③、④、⑤
北斗今別直流幹線増設【北海道電力NW】

直流送電線 運開調査・用地対応・測量等
試験

施工（架空線）施工（ケーブル）試験▼2021.8主要工事等予報発注手続き開始⑥
今別幹線一部増強【東北電力NW】

交流送電線 運開▼着工
調査・用地対応・詳細設計
施工（電線張替）▼2021.8主要工事等予報発注手続き開始

試験

2028

3-3 工事の状況（①北斗変換所交直変換設備増設）
（着工前）

ACヤード
2023年9月12日撮影

27

3-3 工事の状況（②今別変換所交直変換設備増設）

28（着工前）②①DCヤード
2023年9月22日撮影①②ACヤード
2023年9月22日撮影

3-3 工事の状況（⑥今別幹線一部増強）

29A．架線工事（№5）（ジャンパ取付）

Ｂ．架線工事（№25）（エンジン場造成）

C

B

青森市

Ｃ．架線工事（№71）（電線張替後）

青森(変)

A

【撮影時期】 2023年7月~9月

（参考）工事概要

30

事業実施主体

主な工事

北海道電力ネットワーク①北斗変換所交直変換設備増設②今別変換所交直変換設備増設➂、④、⑤北斗今別直流幹線増設

東北電力ネットワーク⑥今別幹線一部増強

31

1. 東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画

2. 東北東京間連系線に係る広域系統整備計画
3. 北海道本州間連系設備に係る広域系統整備計画
4. 作業停止計画の調整状況

5. （情報共有）広域系統整備計画に基づく系統整備の費用が変動する場合の対応について

4-1 作業停止計画の調整状況■作業停止計画調整の特記事項＜東北東京間連系線＞① 重負荷期の作業停止回避を目標に調整を実施した結果、2025年度冬期の作業停止は回避できたものの、2026年度夏季期間である7月上～中旬の作業停止が必要＜東京中部間連系設備＞② 2026年春～2027年夏にかけて、佐久間東幹線・西幹線の作業停止に伴う既設佐久間FCの制約が必要。台風被害による作業停止への影響は現在確認中③ 2027年度は、建設中の東清水1・3号FC、新佐久間FCの系統連系試験に伴い、夏季・冬季
重負荷期に既設佐久間FC、既設東清水2号FCの制約が必要
工事完了時期との整合を目標に調整しており、今後、供給計画などで供給力の確認を行う。

■東北東京間 作業停止時の運用容量について◼ 2026年度以降は、段階的に系統構成が変わる（相馬双葉幹線接続変更や丸森開閉所が先行して使用開始となる）ため、算出条件から整理・検討中◼ 特に重負荷期における東京エリア向け運用容量について、優先的に検討を進めているところ◼ 2026年3月～6月の相馬双葉幹線作業停止時は、100万kW以上運用容量が減少する見込み（定期検査等による電源停止の状況により運用容量値は変動する）

32

4-2 作業停止計画（2025年度）

33
【凡例】

年月
停止設備

：重負荷期

：工事に伴う作業停止

2025年度456789101112

123

3/12～4/30 1L 接続変更
相馬双葉幹線

東北
東
京間

3/2～5/2

常磐幹線

1L 開閉所引込

3/2～5/8 1L 開閉所引込)
新地アクセス線

佐久間FC

東
京
中部
間

3/1～7/6 佐久間東幹山線停止に伴うFC停止

新信濃FC

東清水FC

飛騨信濃FC

3/18～21

4-2 作業停止計画（2026年度）

34
【凡例】

：重負荷期

年月
停止設備

相馬双葉幹線：工事に伴う作業停止

2026年度45678910111212▽相馬双葉幹線運開3/12～4/30 1L 接続変更
5/12～6/30 2L 接続変更

東
北
東
京
間

3/2～5/21L 開閉所引込

常磐幹線

特記事項①5/11～7/19

新地アクセス線

3/2～5/8 1L開閉所引込

2L 開閉所引込▽ 宮城丸森開閉所一部運開5/11～7/19

2L 開閉所引込

特記事項②佐久間FC

東京
中部
間

4/1～3/31 佐久間東幹山線停止に伴うFC停止

新信濃FC

東清水FC

飛騨信濃FC

11/16～20 東清水線新設（富士川線1,2L停止）

3

4-2 作業停止計画（2027年度）

35
【凡例】

年月
停止設備

：重負荷期

：工事に伴う作業停止：系統連系試験に伴う停止・制約

2027年度
456

78

910

11

12

1

2

3

東北東京間増強完了▽
相馬双葉幹線

東北東京間（宮城丸森幹線、丸森いわき幹線工事において作業停止は不要）

常磐幹線

新地アクセス線

特記事項②4/1～8/31 佐久間西幹山線停止に伴うFC停止

特記事項③東京中部間増強完了▽

新佐久間FC 系統連系試験に伴う制約試験・使用前検査

佐久間FC
東清水1,3FC 系統連系試験に伴う制約

東
京中部
間新信濃FC

東清水FC

飛騨信濃FC

東清水1,3FC 系統連系試験に伴う制約試験・使用前検査

（参考）関連規程類

36【業務規程】（広域系統整備計画の進捗状況の把握）
第６２条 本機関は、広域系統整備計画の策定後、事業実施主体から必要な情報の提出を受け、同計画の進捗状況を把握する。
２ 本機関は、前項の規定により提出された情報に基づき、必要に応じて現地確認を行い、広域系統整備計画の工程の遅延の有無等を確認するとともに、その内容を設備形成に係る委員会に報告する。
３ 本機関は、広域系統整備計画の進捗の遅延等により当該広域系統整備計画の目的に影響があると認めた場合は、その対応について設備形成に係る委員会において検討を行う。
【送配電等業務指針】（広域系統整備計画決定後の情報提供）
第５３条 事業実施主体として選定された者は、本機関に対し、次の各号に掲げる時期に、次の情報を提出する。
一 広域系統整備計画決定後速やかに 広域系統整備計画の主要工程
二 四半期ごと 本機関が進捗状況及び今後の見通しを把握するために必要な情報
２ 広域系統整備計画の進捗状況の確認は、業務規程第６２条第１項の規定により、前項の規定により提出された情報に基づき、本機関が行う。

37

1. 東京中部間連系設備に係る広域系統整備計画

2. 東北東京間連系線に係る広域系統整備計画
3. 北海道本州間連系設備に係る広域系統整備計画
4. 作業停止計画の調整状況

5. （情報共有）広域系統整備計画に基づく系統整備の費用が変動する場合の対応について

広域系統整備計画に基づく系統整備の費用が変動する場合の対応について

38◼ 本委員会では整備を進める中での工事費上昇や工期遅延につながる各変動リスクを把握し、更なるコスト低減等を目指すことを目的としている。
◼ 本委員会の検証は、広域系統整備計画策定後、進捗把握をしていく中で、ルート調査、用地交渉、実施設計が大方完了し、工事の実施計画を策定する段階での調達プロセスや工事費、工期について確認を行ってきている。
◼ こうした中で、第66回電力・ガス基本政策小委員会（2023年10月31日）において広域系統整備計画に基づく系統整備の費用が変動する場合の対応について議論されているため共有する。

第66回電力・ガス基本政策小委員会（2023年10月）資料639

第66回電力・ガス基本政策小委員会（2023年10月）資料640

第66回電力・ガス基本政策小委員会（2023年10月）資料641