2023年度成果報告会
プログラムNo.47
木質バイオマス燃料等の安定的・効率的な供給・利用システム構築支援事業/
新たな燃料ポテンシ ャル（早生樹等）を開拓・利用可能とする”エネルギーの森”
実証事業/

紀伊半島エリア各地でのセンダ ン・ヤナギ類・ナラ類・カシ類等の育苗～植林～搬出実証
発表日： 2024年2月2日

発表者名 西川 弘純
団体名（企業・大学名など） バイオマスパワーテクノロジーズ（株）
委託先1：（株）古家園、委託先2：（株）森のエネルギー研究所
問い合わせ先 バイオマスパワーテクノロジーズ（株） URL: https://bpt.co.jp/

1

事業概要
１．目的
本事業の目的は、木質バイオマス発電所の原料となる原木の安価かつ安定的な供給に向け、現状では安定的な生産体制が確立されていない早生樹を対象に、地域の種苗事業者である古家園とも連携しながら事業性、適地適木および合理的な搬出方法等を検証し、循環型社会の形成に配慮しつつ紀伊半島エリアにおいて持続可能な森林事業モデルを実証することにある。

２．期間2023年10月16日 ～2029年3月31日（予定）３．目標・バイオマス発電の燃料材としての目標コスト：育苗・植林～保育～伐採・搬出～輸送まで含めて6,000円/生トン(12,000円/絶乾トン)
・苗木供給の品質の安定化・供給量の安定確保：年間8万本の生産体制を確立
４．成果・進捗概要
・苗木の安定供給に向けた温室ハウス等整備実施中（12頁）
・三重県多気郡多気町実証地での植付に向けて下草刈り、地拵え実施中（13頁）
・奈良県五條市西吉野町川股での実証試験を開始（15頁）
1 / 17

バイオマスパワーテクノロジーズ株式会社（BPT）の紹介
BPTと三重エネウッド株式会社 概要および所在地情報★自社の強み①自前のバイオマス発電所を所有②川上から川下まで自前のサプライチェーンを有する③エネルギーの森実証事業に適した林地を自前で確保済
2 / 17

研究開発体制【助成先】【委託先1】
株式会社古家園【申請者】
バイオマスパワーテクノロジーズ(BPT)株式会社(樹種選定)
植林･育林費用低減
伐木工夫･高発熱量化
伐採･搬出コストの低減

多種の苗生産、樹種選定
及び植林・育林の分析を一部委託【委託先2】
株式会社森のエネルギー研究所【意見交換・情報交換先】
・国立研究開発法人 森林研究整備機構
森林整備センター 奈良水源林整備事務所
・奈良県明日香村・三重県林業研究所
・熊本県林業研究・研修センター
3 / 17(伐採･搬出コストの低減)
及び、苗生産･保育の状況分析、各種資料の取りまとめ等を委託

「エネルギーの森」実証事業全体像（伐って、使って、植えて、育てる）
残材等
伐木集材④伐木時期・残材保管方策等の工夫による高発熱量化⑤伐採・搬出コストの低減

萌芽更新
燃料チップ製造保育③強い萌芽力・保水力・下刈り低減
等による植林・育林費用低減

植林②気候区分、立地・標高(急傾斜地・耕作放棄地)に合う樹種選定
4 / 17

需要所(バイオマス苗生産発電所)①短期・通年で高 ・三重エネウッド
品質かつニーズに (5.8MW)
合致した多種の苗 ・BPT(1.99MW)
生産

施業候補地【BPT,玉木材

所有、施業受託】 紀北65ha+龍神12ha+柳瀬10ha+飯盛3,432ha+五條 540ha＝4,059ha【自治体要望】
奈良県明日香村 耕作放棄地等 計1ha
【古家園所有】多気町5ha
所有又は施業受託が確定している合計約4,000ha(東京ドーム855個分)のうち、下線部エリアの山林からそれぞれ適地を選定し、本事業での試験地とする

各種認定・協定：三重県認定林業事業育成経営体(BPT)、飯盛生産森林組合との森林資源利用に係る基本協定(BPT)、森林経営管理法「法の要件に適合する民間事業者」
5 / 17
登録 (玉木材)

樹種選定の根拠〇早生樹である〇高木である〇種が安定的に入手可能〇苗木生産に手間がかからない→上記4つの条件を満たす樹種で、古家園で栽培実績があるものを選定
以下、(株)古家園でのコンテナ苗等育苗の写真

センダン

ヤナギ類

6 / 17

ナラ類 クヌギ

ナラ類 ミズナラ

ナラ類 コナラ

カシ類 ウバメガシ

樹種選定の根拠

・センダンは、苗木だけでなく直接播種による造林が可能。古家園での採種園化も計画。
・熊本・福岡等の用材向けセンダンの先進地とも情報交換を行っており、用材向けと燃料材向け、それぞれに適した育林手法(芽かき、植栽密度等)の比較検証を予定

7 / 17

区画別 植栽樹種イメージ及び施業計画＜植林候補地の標高目安＞
奈良県五條市茄子原(標高900m~)
奈良県五條市＜針葉樹種(標高500m~)

三重県松阪市飯盛(標高500m~)

奈良県五條市大日川(標高380m~)

ヒノキ

アカマツ＞

ナラ類 ミズナラ（耐痩地・耐湿・耐乾）
コナラ （耐痩地・耐湿・耐乾）
クヌギ （耐湿・耐乾）

勢井(標高700m~)

和歌山県龍神村スギ

標高５００m
カシ類

ウバメガシ（耐痩地・耐乾・耐湿）

センダン
奈良県明日香村(標高100m前後)

三重県大台町 多気町(古家園試験地)(標高50m前後)

ヤナギ類

シダレヤナギ他

荒廃農地・耕作放棄地の林地化

山林地

事業実施地である三重県及び奈良県の気候区分、立地を考慮した植林を行う。耐湿性の強いヤナギ類を奈良県明日香村等の荒廃農地・耕作放棄地に植林を行う。
センダンについては、耐寒性が弱いため、温暖な三重県松阪市及び奈良県五條市
では標高を考慮した植林を行う。また、生育適地が低地～600m程度とされるコナラ、クヌギを奈良県五條市の玉木材保有山林にて植林を行う計画とする。
8 / 17

研究開発項目と研究内容
研究開発項目研究内容①多種の苗生産・試験供給量確保のため温室ハウス等を整備した上で、培土へのEFポリマー※の最適混合量について検討・評価する②樹種選定・評価三重県及び奈良県の気候区分、立地を考慮した植林を行い、植栽地に最適な樹種を選定・評価する③植林・育林費
用低減

・長期緩効性肥料、EFポリマー等を活用し、早生樹の初期成
長促進による下刈り回数の低減方法を実施・評価する
・EFポリマーコーティングしたセンダン種子の直接播種による植林（造林困難地での成林を目指す）
・獣害対策手法を考慮した「ゾーニング」による適地適木の造林計画と低コスト成林④伐木工夫･高発 搬出材の燃料等としての高付加価値化（高発熱量化）を念頭
熱量化
において、伐採時期や保管方法を検証⑤伐採・搬出コ
スト低減

・対象地毎に車両系と架線系のベストミックスによる伐採・搬出方法を実施・評価する
・丸太生産と枝造材を1台で行えるプロセッサーを導入、広葉樹造材時の安全性向上と省力化を目指す
・木材生産との一体施業による効率化を目指す※EF polymer株式会社製品

9 / 17

EFポリマーについて◼ 製品情報作物残渣から生まれた超吸水性エコフレンドリー・ポリマー
100%オーガニック、完全生分解性を有するポリマー
・EFポリマーはオレンジの皮などの果物の不可食部をアップサイクルして作られた、自然由来の超吸収性ポリマー
・農業に最適な自重の約50倍を吸水できるEFポリマーを土に混ぜると、土壌の水分の吸水力が向上し、約40%の節水と約20%の肥料の節約につながる◼ 製品を使う4つのメリット

1. 100％生分解性
半年間効果が持続し約1年かけてゆっくり土に還る
2. 土壌の保水力＆保肥力の向上
EFポリマーが水分や肥料を保持し、長期間土壌に留めるため、土壌の保水力、保肥力が向上する
3. 健康な土壌づくりと環境への配慮
土中の微生物の成長を促進させ、健康で健全な土壌づくりを実現。
4. 栽培コスト削減＆収穫量アップ
保水・保肥力が向上で作物の成長が促進され収穫量のアップが期待できる。
灌水や施肥の頻度が減るので栽培コストが削減される。
10 / 17
出所 EF Polymer株式会社Webサイト

進捗詳細（①多種の苗生産・試験）◼ 温室ハウス等整備（完成予定：2024年2月17日）

ハウス設置前（2023年12月7日）

整地工事（2023年12月14日） 11 / 17

貯水タンク基礎工事（2023年12月18日）

整地工事（2023年12月19日）

進捗詳細（②樹種選定・評価、③植林・育林費用低減）◼ 古家園実証地（三重県多気郡多気町色太）：下草刈りを完了し、現在試験区の地拵えを実施中。令和6年2月より植付を開始予定。

下草刈りの様子

獣害対策、植付計画
地拵えの様子
12 / 17

進捗詳細（②樹種選定・評価、③植林・育林費用低減）◼ 川股517-4実証地（奈良県五條市西吉野町）：施業計画

元柱を対岸の山林所有者に借りて３線張る計画。「新しい林業」経営モデル実証事業で効果のあった防獣対策を実施予定（防獣対策品発注、納品済み）
13 / 17

進捗詳細（④伐木工夫･高発熱量化高発熱量化、⑤伐採・搬出材コスト低減）◼ 川股517-4実証地（奈良県五條市西吉野町）：
令和6年1月11日より施業を開始。令和6年2月中旬までに皆伐を行った後、4月末頃を目途に搬出を完了する予定。植栽地の確保と併せて、④伐木工夫･高発熱量化高発熱量化、⑤伐採・搬出材コスト低減に向けた実証試験を進めていく。

伐木の様子（2024年1月11日）
14 / 17

集材の様子（2024年1月11日）

植付スケジュール（予定）下記スケジュールに基づき、令和6年2月より古家園色太実証地での植付を開始予定。
実証地

R5年度

R6年度

大日川

R7年度

R8年度

R9年度 R10年度

2ha

勢井
玉木材
所有山林 川股
奈良県
茄子原

1ha
1.5ha

2ha

3ha

赤滝

3ha

玉木材分 川股
収造林地
本谷
奈良県

3ha

3ha

BPT山林
龍神村
和歌山県

2ha

BPT受託 森
山林飯盛蓮
三重県

1ha萌芽
1.5ha萌芽

明日香村
古家園

0.5ha
多気町

5ha

0.6ha

0.5ha
15 / 17

0.5ha
0.5ha

5ha

3.5ha

伐採スケジュール（予定）下記スケジュールに基づき、④伐木工夫･高発熱量化高発熱量化、⑤伐採・搬出材コスト低減に向けた実証試験を進めていく。
実証地

R5年度

R6年度

大日川

2ha

勢井
玉木材
所有山林 川股奈良県
茄子原1ha

R7年度

1.5ha

R8年度

R9年度

2ha
3ha

赤滝

3ha

BPT山林
龍神村
和歌山県

2ha

BPT受託 飯盛(森)山林飯盛飯盛(蓮)三重県古家園
三重県
計

R10年度

1ha

多気町

5ha

5ha

7ha

8ha

1ha
1.5ha

4ha
16 / 173ha

3ha

御清聴ありがとうございました
本事業は、NEDO助成金により実施しているものです。
この場を借りて、厚く御礼申し上げます。

17 / 17