施⼯BIMのスタイル2021＠オンライン開催｜質疑回答
番号2022年1⽉11⽇

質問

回答

基調報告『施⼯BIMの現状2021』（⽇建連）

ご指摘をありがとうございます。次回以降、分析する際に考慮したいと思
定点調査の結果を会社の規模・技術研究所の有無・BIM専⾨部署の有無な います。なお、BIMに関する取り組みに関する調査は、建築BIM推進会議
1 どランク分けをすると、それぞれ違った事が問題になっている気がしま

HPから閲覧することができます。こちらは会社規模などに応じて分析をしています。参考までにURLを紹介します。

す。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/shosai.pdf

講演｜建築BIM推進会議の検討内容と今後について（国⼟交通省）

国⼟交通省の発表内容は、建築BIM推進会議のホームページ内で公開されている資料を参照いただくようにおねがいします（最新の状況をお知らせ

2 資料公開についてしています）。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/kenchikuBIMsuishinkaigi.html講演｜複雑形状の建物における構造・外装の品質確保と⽣産性向上（株式会社⽵中⼯務店）（三協⽴⼭株式会社）「GPLを複雑にした」と発表にありましたが、種類(取付⾓度)や位置が多3 いと思います。鉄⾻製作において監理や管理は、どの様にチェックを⾏ったのでしょうか。

45GPLの補強リブが⾓度を決めるための当板を兼ねており、正確な⾓度で取り付けられるようになっています。取付位置の確認については、各プレートを正⾯から⾒た図を作図していますので、その図⾯を元に取付位置の⼨法確認を⾏っています。

元請と専⾨⼯事業者では、欲しいBIMモデルの詳細度が違ったりすると思います。どのように対応・すり合わせをされたのでしょうか。

各社との協業を始める際に、各社が利⽤するソフト、作業を進めるために必要な情報を確認する打合せを実施し、どのような情報をどんな形式で受け渡すかのすり合わせを⾏いました。

設計BIMデータは施⼯段階で活⽤されていますか。それとも設計BIMは施⼯BIMと同じデータになるのでしょうか。

設計BIMデータで正しい⼨法で外装形状が作成されたので、IFCデータとして取り込んで参照しながら施⼯モデルを作成しています。
設計BIMモデルと施⼯BIMモデルとは別のデータとして運⽤しています。
役割分担については設計部、作業所、プロダクト部、専⾨⼯事会社が各⾃各モデル作成、検証をどのような役割分担、⼈数、時間を要しましたで6 しょうか。

でモデル作成を⾏ったうえで、必要に応じてモデル確認会を実施して共同での検証、調整を⾏いました。
本件にかかわる業務は常にモデルを中⼼として検討業務が進んでいたた
め、モデル作成・検証にかかった⼈数・時間を切り分けて評価するのが難しい状況です。
設計段階では、建築・設備・構造のそれぞれのモデルを重ね合わせること

7

設計監理業務の中で設計BIMや施⼯BIMを活⽤できる場⾯がありました

で各所納まり調整を実施しております。

ら、ご教⽰ください。

施⼯検討段階においてはモデルを⾒ながら納まりを確認することで関係者間で意思疎通がはかりやすくなりました。

鉄⾻を製作する鉄⾻FABにデータ（図⾯）⽀給をしていますが、これは鉄⾻FABがBIM対応できていないからでしょうか。また⾄急した図⾯は⼀般8 図、単品図まででしょうか。そのような場合、製造側での図⾯チェック、指摘事項からの図⾯訂正などのやりとりはどのようにされているのでしょうか。

鉄⾻FAB選定においては、複雑形状かつ⼤規模な鉄⾻に対して技術⼒・⼯場の製作能⼒・施⼯実績･⼭積等を考慮して選定しています。ディテールが複雑となる事から、当初よりモデリングについては専⾨会社に依頼する事とし、⼀般図・製品図をFABに⽀給する形式としました。図⾯については、元請側で確認・調整したものを⽀給しています。修正が発⽣した場合は、修正図⾯を作成の上、再度FABに⽀給しました(軽微な修正は除く)。

1

番号質問

回答

講演｜地⽅ゼネコン型FULL-BIMプラットフォーム構築への挑戦〜令和３年度 BIMを活⽤した建築⽣産・維持管理プロセス円滑化モデル事業経過報告〜（美保テクノス株式会社）（ダイキン⼯業株式会社）「フロントローディングを試みたことにより設計変更が無かったと報告がありました。」→正確には設計変更ゼロを⽬標設定としてプロジェクトに取り組んでいます。結果はまだ出ていません。しかしながら、設計事務所設計業務、確認申請、積算期間と並⾏してモデリング、⼲渉チェック、VR施⼯段階での設計変更にともなうBIMモデルの修正に時間を要することが 等による合意形成に取り組み設計変更ゼロを達成したいと思います。
⾒受けられます。本プロジェクトではBIMに取り組んでいない設計事務所や発注者を巻き込んで、フロントローディングを試みたことにより設計変 各設計⼯程での主な取り組みです9

更が無かったと報告がありました。ぜひ参考にしたいため、具体的な作業 S0︓ビジュアライゼーション⽀援、⽇影検証などの合意形成⽀援
内容、設計⼯程（S0からS4）の中でどのようにBIMをマネジメント（成 S1・S2︓既設構築物との⼲渉チェック、基本設計レベルでの⼲渉チェッ
果物の考え⽅）したのかをご教⽰ください。また、専⾨⼯事会社の技術協 ク、関係省庁との協議資料作成⽀援
⼒業務はどこまで取り組んだフロントローディングかも合わせてご教⽰を S3︓実施設計レベルでの⼲渉チェック、作図⽀援
S4︓施⼯図を視野に⼊れた⼲渉チェック、作図⽀援おねがいします。

当該プロジェクトにおいて設計BIM段階ではゼネコンである弊社現場代理⼈予定者、設備に関しては設備⼯事会社ならびに空調換気機器メーカーと技術的な課題解決に直接的に参加していただいております。

当該プロジェクトにおいては設備設計事務所様が作図された設備図⾯を弊10

また、専⾨⼯事会社の技術協⼒業務はどこまで取り組んだフロントロー社担当部⾨にてBIM化し課題解決に設備⼯事会社ならびに空調機器メーディングかも合わせてご教⽰をおねがいします。

カーさんに技術的な解決策をご教⽰いただく形で正確なBIMモデルを作成し着⼯までの問題解決に取り組んでおります。

空調機の付帯計算（騒⾳・冷媒管設計）については慣習上メーカーが設計11 協⼒されているのでしょうか。それとも空調設計が内製化されているものなのでしょうか。

慣習上は設計事務所がメーカーからの情報提供を受け設計されていると理解しています。弊社においては設備設計事務所あるいは設備⼯事会社様に外注しているのが現状ですが、BIM活⽤による空調設計の内製化にチャレンジしております。

講演｜BIMを活⽤した施⼯⽅法（株式会社仲本⼯業）1213

様々なBIMの取り組みを進められていますが、⼈材を確保するための秘訣 ﾒｰｶｰのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾄﾞｷｭﾒﾝﾄや講習会などに参加。また社内ｻｰﾊﾞｰにﾘﾌｧﾚﾝｽ項⽬をや⼈材教育の体制についてご教⽰をおねがいします。

設けて教育資料の構築を⾏い、回覧・説明をし、共有をしています。

また、BIMに従事する⼈材を、どのように考えているのかもご教⽰くださ 現在は建築専⾨の⼈材から従事しているが、PC操作に⻑けた⼈材・⽬指すい。

⼈材などを採⽤をし、従事してもよいと考えています。

関東圏以外ではBIMに取り組み企業が少ない中で、BIMに取り組むきっか14 けをご教⽰ください（トップダウンもありましたか）。これから取り組みを始めようとする企業へのメッセージもおねがいします。

沖縄県企業の導⼊は多いと感じます。
モデルを利⽤しやりたい事ができるので、とても便利なツールです。

講演｜気づく為のBIM、防ぐ為のBIM（松井建設株式会社）
BIM作図担当者は現場経験５年ほどの若⼿社員や元２D施⼯図担当者、ソフ
15

BIM作図担当者は、現場経験者でしょうか、それとも設計経験者でしょうか、或いはソフトを動かせるオペレータでしょうか。

トを動かせるオペレーターといろいろです。
が、⼤事なのは作図担当者だけに任せるのではなく、ソフトを動かせなくても、現場経験熟練者がモデルを⾒て、的確な指⽰を出すこととだと思います。
理想は現場経験者です。こういうモデルを作れば、現場に役⽴つとか現場

16

またICT推進室⻑の⽴場で、どの様な⼈がBIM作図担当者として望ましいとお考えでしょうか。

員の⽣産性が向上するとかの気持ちがわかるからです。
が、現実は現場未経験者も作図しているので、そのモデルを⾒て現場経験者がバックアップしないと、あまり現場に役の⽴たないモデルにもなりかねません。

2

番号

質問

回答

設備関連のBIMモデルが多くみられましたが、設備サブコンさんとデータ ほとんどが、サブコンとのデーター連携です。
17 の連携の結果でしょうか。それとも⾃社内で⼊⼒（t-fas）されているのしかし、サブコンさんもまだまだBIMに取組んでいないところもありサブコンがデーター連携についてきてくれると、やる気倍増です︕

でしょうか。

現場に対して、施⼯BIMモデルを⾏った現場に対しては、BIMX等を渡しただけにせず、現場に出向いてそこの現場員全員に⽣のBIMデーターの触り多⾓的なBIMへの取り組みは現場経験30年のバックボーンがなせること
18

⽅、⾒⽅を教育します。

ではないか、と推察いたします。後進を育てる上に置いて、BIMツールの その現場で⾏いたい次の施⼯BIMを打合せし、現場の希望に沿った施⼯BIM操作教育と⼯事現場における活⽤⽅法の教育と２⾯あるとします。それぞ モデルを作成するようにしています。
こういったことを⾏っているうちに、⾃分でも施⼯BIMモデルが書けるよ

れをどのように進めていいるのかご教⽰ください。

うになりたい現場員が現れると、個別に作図教育を⾏うといった、地道な活動です。
講演｜2021ファーストモデルの展開（東急建設株式会社）
1920「ファーストモデル」の「ファースト」とは、「First」ですか、特に決めていません。両⽅の意味合いで使います。

「Fast」でしょうか。
どういう趣旨で「ファースト」の⾔葉を使われているのですか。ご教⽰くださ。

「Fast」であり「First」です。

設計施⼯⼀貫の場合でもファーストモデルの着⼿は確認申請提出後でしょ 設計段階で施⼯側が設計に参画をしていたとしても、その段階で施⼯側が21 うか。（確認申請前（設計段階）では施⼯BIM側の参画は無いように読み BIMモデルを作ることはありません。設計BIMモデルが存在する場合は、設計段階でも、それがファーストモデルとなります。

取れます）
講演｜ファサード総合モデルとCLT連携の実践（⼤成建設株式会社）

22

設計BIMを施⼯BIMに引き継がれていると思います。資料の中に⾃動変換 社内で開発したアドオンプログラムを作成しています。設計BIMファミリプログラムとありましたが、どのような内容なのでしょうか。

から施⼯BIMファミリに変換が可能です。

データ連携フローを⾒ると、pdfのデータ先⾏で作業が進む印象がありま 標準にしているわけではございません。各プロジェクトに関係するメン
23 す。やはり先に図⾯で検討し、それからBIMモデルを作成するプロセスを バー（社内外）のスキルを踏まえた上で最適なデータ形式を選定しています。

標準にされているのでしょうか。

今回は、設計者が監理者を兼ねたので可視化は容易でありましたが、独⽴
24

設計監理業務の中で設計BIMや施⼯BIMを活⽤できる場⾯がありました
ら、ご教⽰ください。

した監理者でも簡単に可視化（ビューワなどを利⽤）出来れば、ARによるBIMと現地の重ね合わせ、BIMからの重点監理項⽬の抽出や分析・レコメンド、BIM⾃体に監理報告を記載してしまう、など短期的に取り組める内容から⻑期的に取り組む内容まで様々あると考えられます。

着⼯後、順次プロパティ情報を整え始めていますが、最終的には計画変更
維持管理BIM（運⽤BIM）に関しては国交省の建築BIM推進会議などで話25

題になる項⽬のひとつです。そこで、今回の維持管理BIMの作成時期、作成⽅法、報酬に関してご教⽰いただけるとありがたいです。また、課題点も合わせて教えてください。

が完了し竣⼯図書のための⼀般図が完成した段階での本格着⼿です。作成
⽅法は設計BIMを更新しております。報酬は現段階でまとまっておりませんので開⽰できる状態ではございません。
課題点としては、設計BIMを更新しますのでモデルや各ファミリの起点など設計者の設定に依存してしまうことがあり、設計段階からの⼊⼒⽅法のルール化が必要と考えています。

3