J-PARC主リングシンクロトロン（MR）
高繰り返し化改造後のビーム運転佐藤洋一(KEK/J-PARC) 、J-PARC主リング加速器グループ
Yoichi Sato* on behalf of the J-PARC Main Ring
日本加速器学会年会PASJ2023, WEOB4
日時： 2023年8月30日, 10:00-10:20
会場：日本大学理工学部船橋キャンパス

2023/08/30

Y. Sato for J-PARC Accelerators, PASJ2023* yoichi.sato@j-parc.jp

1

目次✓ J-PARC 主リング (Main Ring, MR)のビーム増強計画✓ MR更新機器の初期故障と対応
FX高磁場セプタム電磁石コイル
QDN主電磁石電源火災✓ MRビーム運転状況
MR増強（2021 – 2022年）とビーム調整の要点
FX/SX調整結果✓ まとめ
2023/08/30

Y. Sato for J-PARC Accelerators, PASJ2023

2

Japan Proton Accelerator Research Complex• リニアック (400 MeV)
• 大強度陽子加速器施設• Rapid Cycling Synchrotron (RCS) (3 GeV)
世界最高クラスの二次粒子生成・利用− 物質・生命科学実験室• 日本原子力研究開発機構（JAEA）と高エネル
Materials and Life Science
ギー加速器研究機構（KEK）の共同運営
Experimental Facility (MLF)• 茨城県東海村（0.65 million m^2）

• 主リングシンクロトロン (MR) (30 GeV)
– ハドロン実験施設– ニュートリノ実験施設～ 1 km
MR 1600 m→ 30 GeVRCS 350 m→ 3 GeV

Hadron Hall
65 kW

MLF
1 MW

LINAC 330 m→ 400 MeV
0.5 MW

2023/08/30

Neutrino3

J-PARC MRビーム強度の推移
MR Beam Power [kW]766kW
in 1.36 s cycle

ニュートリノ実験施設
グラファイト標的
周期2.48 s 強度515 kW
速い取り出しシステム
パルスあたり陽子数
2.68E14（世界記録）

515 kWin 2.48 s cycle

HD
放射性物質
漏洩事故
65 kW
in 5.2 s cycle

震災

2010
2012
2014
FX運転サイクル 3.52 s
2.48 s2016

2018

YearYear

2020

2022

50 kW
in 5.2 s cycle

2024
1.36 sMRでは2010年の利用運転開始以来、運転サイクル短縮、空間電荷効果緩和、光学系改良、それらに伴うハードウエア増強を重ねながらビーム強度増強を進めてきた。
速い取り出しモードでは熾烈な国際競争下のT2K実験にビーム供給中。
2023/08/30

1.3 MW(JFY2028)

Y. Sato for J-PARC Accelerators, PASJ2023

ハドロン実験施設
金標的
周期5.2 s 強度65 kW
遅い取り出しシステム
遅い取り出し効率99.5%(世界記録)

国際競争のポイント：• 検出器性能• 統計量＝加速器性能
FX運転目標 1.3 MW (2028~)4

MR速い取り出し運転モード（2021）
Beam Power ∝ Energy (30GeV) × 1/Trep × # of protons.

JFY2021515 kW

2.48 s

2.66E14 ppp

515 kW (2.66E14 ppp in 2.48s cycle)
入射プロセス
40ms毎に2バンチずつ4回入射速い取り出し（fast extraction (FX)）
出射プロセス30 GeV到達後1ターンで取り出し

2023/08/30

2.48s cycle

5MR速い取り出し運転モード（202*~）
Beam Power ∝ Energy (30GeV) × 1/Trep × # of protons.

JFY2021
JFY 202*515 kW> 940 kW2.48 s 2.66E14 ppp<1.36 s 2.66E14 ppp

MRに改造を施し「入射・加速・取り出し」サイクル短縮
をすれば2021年までのビーム光学をベースで大幅な強度上げが出来る。

2023/08/30< 1.36s cycle

6J-PARC MRのビーム増強計画
Beam Power ∝ Energy (30GeV) × 1/Trep × # of protons.

JFY20212023 春

515 kW
766 kW

2.48 s1.36 s

2.66E14 ppp
2.17E14 ppp

JFY 2028

1.3 MW

1.16 s

3.3E14 ppp

MR増強計画におけるビームパワー

S. Igarashi, et. al.,PTEP vol 2021,
Issue.3,p33

MRビーム増強シナリオ「入射・加速・取り出し」サイクル短縮① Magnet PS upgrade
2.48 → 1.32 s cycleHK⑦ 1.32 → 1.16 s cycle③ RF system upgrade② 2nd harmonic RF cavities④ Injection/FX system⑤ Collimator system
2023/08/30

JFY⑥ Beam Monitors (BPM circuits)→ ハードウエアの大幅な改造（2021~）
まずは 2.48 s → 1.36 sへサイクル短縮

まずはビーム光学をキープ> 750 kW (2023~)→ ビームロス比を変えずに強度上げ

その後、数年かけて• 更なるサイクル短縮• 新ビーム光学開発での周回陽子数増

JFY2028に1.3 MWを目指す。
7

J-PARC MRのビーム増強計画
Beam Power ∝ Energy (30GeV) × 1/Trep × # of protons.

JFY20212023 春

515 kW
766 kW

2.48 s1.36 s

2.66E14 ppp
2.17E14 ppp

JFY 2028

1.3 MW

1.16 s

3.3E14 ppp

S. Igarashi, et. al.,PTEP vol 2021,
Issue.3,p33

MR増強計画におけるビームパワー① Magnet PS upgrade
2.48 → 1.32 s cycleHK⑦ 1.32 → 1.16 s cycle③ RF system upgrade② 2nd harmonic RF cavities④ Injection/FX system⑤ Collimator system
2023/08/30

MR 2021 – 2022年度 ハードウエア増強「入射・加速・取り出し」サイクルの短縮①主電磁石電源増強②加速空胴増設③加速システム増強④入出射システム増強⑤コリメータシステム増設

JFY⑥ Beam Monitors (BPM circuits)8目次✓ J-PARC 主リング (Main Ring, MR)のビーム増強計画✓ MR更新機器の初期故障と対応
FX高磁場セプタム電磁石コイル
QDN主電磁石電源火災✓ MRビーム運転状況
MR増強（2021 – 2022年）とビーム調整の要点
FX/SX調整結果✓ まとめ
2023/08/30

Y. Sato for J-PARC Accelerators, PASJ2023

9

MR更新機器の初期故障■ ビーム運転予定■ 実際のビーム運転(5) FXセプタム電磁石故障対応でのビーム停止

更新機器の初期運用において複数の故障が発生。
その都度対策を行いビーム調整を進めた。

(4)
QDNトランス
焼損対応でのビーム停止
HD火災

主電磁石電源
FX高磁場セプタム電磁石(1) BM-PSコンタクター故障(5) コイル故障(2) ヒューズ溶断
Jul. 28, 2021, Dec. 23, 2022
(3) IGBTユニット故障(4) QDN-PS初充電回路トランス焼損
Apr.25, 2023
2023年1月からのビーム運転スケジュールに大きく影響
2023/08/30

Y. Sato for J-PARC Accelerators, PASJ2023

10FX高磁場セプタム電磁石の故障2022/12/23・補修✓ FX高磁場セプタム電磁石コイル故障後、コイルを応急処置をして復旧
•
•
•
•
•

故障はコイルのターン形成部のはんだ付け不良に由来。通電時にホロコンが溶融し、水漏れ。
SM32 → 損傷したNU側コイルは再製作して交換
SM31 → コイル損傷部をバイパス
SM30, 31 and 32 → はんだ付け補強＋ 2 mm厚銅板でサポート → 機械的強度と電気的接触を強化
安全のため、電圧と放電の監視システムを追加
NU sidecoils
in SM31

SM30

応急処置・復旧
2023年1月から
安定的に運用中
岩田, 他 PASJ2023, WEP22✓ 長期対策としてはコイル再製作・交換- SM32 NU側コイル→ 再製作して交換済- SM32 アボート側コイル → 2023夏に交換- SM31 and 30コイル→ 2025夏までに再製作・交換予定
2023/08/30

Y. Sato for J-PARC Accelerators, PASJ2023

11

MR 四極電磁石(QDN)電源火災 2023/4/25• ビーム調整中に高繰り返し用新QDN電磁石電源が、トランス温度高MPS(Machine Protection System)発報で自動停止（17:09）• KEK職員が該当トランスで数cmの炎を目視、消火器で初期消火（17:15）• 119通報（17:23）、公設消防により火災判定・鎮火確認（17:58）

関連発表
別所
PASJ2023
TUSP01

焼損トランスの分解調査の結果、２次巻線と2次静電シールド間の絶縁材が大きく損傷。 他の部品は健全。

焼損
トランス

→２次巻線と静電シールド間でコロナ放電による絶縁劣化が徐々に進行、使用開始から約1年で火花放電に至り、絶縁材料に引火して焼損したと考えられた。
2023/08/30

Y. Sato for J-PARC Accelerators, PASJ2023

12

MR 四極電磁石(QDN)電源火災 2023/4/25• ビーム調整中に高繰り返し用新QDN電磁石電源が、トランス温度高MPS(Machine Protection System)発報で自動停止（17:09）• KEK職員が該当トランスで数cmの炎を目視、消火器で初期消火（17:15）• 119通報（17:23）、公設消防により火災判定・鎮火確認（17:58）

関連発表
別所
PASJ2023
TUSP01

電源主回路

焼損
トランス

チョッパー回路

初充電回路

チョッパー回路から初充電回路のトランスに回り込む高周波ノイズの影響
トランスの２次巻線と静電シールド間でコロナ放電による絶縁劣化が進行、焼損。
設計における高周波ノイズ影響への配慮が不十分
Y. Sato for J-PARC Accelerators, PASJ2023
13→2023/08/30
MLFビーム停止19日間、MRビーム停止49日間MR 四極電磁石(QDN)電源火災再発防止対策
再発防止策：
トランスを使用しない初期充電方式に変更。
主回路と並列に初期充電用のバイパス回路を追加した。
• 電源起動時、主回路のコンタクタが開いているときはバイパス回路を通して初期充電を行う。
• 初期充電終了後、主回路のコンタクタを初充電回路
閉じて通電する。
電磁開閉器、抵抗、ヒューズ、電流検出器で構成
初期充電方法の変更完了後、動作試験を行い、健全性、安全性を確認した。
同型の別電源（QFN）についても同様の対策を行った。
復旧後、電源は安定的に動作し、トラブルの発生はない。
2023/08/30

Y. Sato for J-PARC Accelerators, PASJ2023

14

目次✓ J-PARC 主リング (Main Ring, MR)のビーム増強計画✓ MR更新機器の初期故障と対応
FX高磁場セプタム電磁石コイル
QDN主電磁石電源火災✓ MRビーム運転状況
MR増強（2021 – 2022年）とビーム調整の要点
FX/SX調整結果✓ まとめ
2023/08/30

Y. Sato for J-PARC Accelerators, PASJ2023

15

MRビーム運転状況（2023年1月~）■ ビーム運転予定■■■■実際のビーム運転

更新機器の初期運用において複数の故障が発生。
その都度対策を行いビーム調整を進めた。

FXセプタム電磁石故障対応でのビーム停止

FX tunings

FX tunings

COMET
COMET

COMET
FX tunings

Nu

QDNトランス
焼損対応での
ビーム停止
HD火災

SX/HD

SX/HD

• FX調整（30 GeVパターン 1.36 s周期）→ 766 kW eq. ビーム試験成功• Nu調整運転 ＆真空焼き出し（1.36 s周期） → 4月に2日間実施 Nu側に535 kW供給
• SX/HD 8GeV 調整 & COMET実験 (4.8 s × 2 周期)→ 取り出し効率再現（99%）, Spill duty改善 ~76%（62% 2021年度）• SX/HD 30 GeV 調整運転 （5.2 s 周期）→ 1週間実施。HD側に50 kWを供給、 取り出し効率 99.5%を再現
2023/08/30

Y. Sato for J-PARC Accelerators, PASJ2023

16

MR 2021-2022増強とビーム調整の要点①主電磁石電源増強

Y. Morita et. al., WEPM082, IPAC’23

偏向電磁石新電源(BM-PS)

高繰り返し化のため最大電圧～2倍• 新電源 に入れ替え
6 BM-PSs, 4 QM-PSs, 2 SM-PSs• 元電源の転用
7 QM-PSs → 12 QM-PSs (2 + ペア5組)• 全主電磁石電源を再配線

交流系統からの電力変動を抑制
エネルギー回生システム採用

MR光学系の3回対称性の維持調整が必須
T. Yasui, et. al., Nufact 2022
T. Yasui for MR, TUXG1, IPAC’23
Broken Symmetry enhances resonance effects.

四極電磁石電源の一部は非対称配線に変更

アーク部の72台の主偏向電磁石
は6台 BM電源で運用

Split Q
(Case QDX)

ペアバランス調整
2023/08/30

新電源でバランス再調整

六極電磁石新電源：クロマティシティ操作能力向上、横方向不安定性対策も強化

17

Broken Symmetry enhances resonance effects.

MR3回対称性の光学調整 I✓ 四極電磁石の一部の電源の非対称配線
光学測定で位相進み3回対称性を評価しながら MR全周のK1*L配置の対称化調整
T. Asami, et. al., WEPL074, IPAC’23
T. Yasui, TUXG1, IPAC’23

浅見,他 PASJ2023 TUP21
J-PARC MR 1.3MW化計画のための光学測定によるリング全周の誤差四極磁場評価
2023/08/30

Y. Sato for J-PARC Accelerators, PASJ2023

18

Broken Symmetry enhances resonance effects.

MR3回対称性の光学調整 II✓ アーク部の主偏向電磁石（72台）は6 BM-PSsで運用
T. Yasui, TUXG1, IPAC’23
新電源化に伴いバランス調整を行い3回対称性確保
ただし、BM電源調整途上でのビーム試験のため、残っている低周波リップルがΔK1バラ付きを成し、3回対称性を破る
BM電源リップル（ベスト調整時）

BM-PS調整途上でのビーム軌道リップル
old BMPS

old BMPS

Spectra fromsynchrotron
motionnew BMPS

BM電源は、6台のうち、一部のBM-PSでも低周波リップルがあると、アーク部Dispersionピークの六極電磁石で軌道ズレを成し、3回非対称なΔK1バラつきを生む

new BMPS

T. Shimogawa et al., in Proc. IPAC’19, pp. 1266-1268.
Morita et. al, WEPM082, IPAC’23→ チューントラッキング νx = 21.33 共鳴（< ~ 4 GeV補正適用）を加速直後に回避→ BM電源調整を更に進め、全BM電源の低周波をリップル抑制
2023/08/30
19
冨澤,他 PASJ2023 FRP01 偏向電磁石電流リップルによるコヒーレントシンクロトロン振動MR 2021-2022増強とビーム調整の要点②加速空胴増設

M. Yoshii et. al., in Proc IPAC’18 p984
K. Hasegaea et. al., in Proc IPAC’22 p2031

3 GeV → 30 GeV加速時間
1.4 s (2.48 s cycle) → 0.65 s (1.36 s cycle)に短縮
2021

2023

2026

2.48 s1.36 s1.16 s

FT3L 4GAP Cavities

7

9

11

2nd Harmonic Cavities

2

2

2

Accelerating Voltage

300 kV510 kV

600 kV

2nd Harmonic Voltage

110 kV

110 kV

110 kV

加速空胴の増設
MR Cycle

RF cavity #12

空胴と陽極電源の生産を５年かけて進めている③加速システム増強
LLRFフィードバック
システム導入の完了
Y. Sugiyama et. al., TUPM056, IPAC’23

電圧FB
ハーモニック6~12

大強度ビーム2.5×10 14 ppp
縦方向バンチ振動（WCM）

加速時間短縮に伴う調整• 主電磁石電源新パターンとのマッチング調整• 大強度ビームでのRF周波数調整、RF陽極電源負荷評価
2021年までのMR大強度調整とほぼ同等のプロセスだが、
LLRF FBシステム導入の完成により調整時間は大幅に短縮された
2023/08/30

20

MR 2021-2022増強とビーム調整の要点④入出射システム増強

K. Fan et. al., in Proc IPAC’14 p821

• 高繰り返し(~ 1 Hz) 大強度運転に対応すべく入出射を増強• FXセプタム電磁石（低磁場用2台、高磁場用4台中3台）新作• FXセプタムアパチャー拡張、漏れ磁場低減、インピーダンス軽減
T. Shibata et. al., TUPM103, IPAC’23

芝田、他 PASJ2023 TUP18

A. Kobayashi, et. al., NIMA1031 (2022) 166515

New eddy
current septum
magnet
FXセプタム改造前後で光学歪み1/10

取り出し軌道調整、取り出し光学の評価 岩田,他 PASJ2023 THP18
FXセプタム漏れ磁場低減を周回ビーム光学測定で評価 H. Hotchi
2023/08/30

21

MR 2021-2022増強とビーム調整の要点⑤コリメータシステム増設

S. Igarashi, et. al., PTEP vol 2021, Issue.3,p33
M. Shirakata et. al., Proc HB2016, p543
白形,他 PASJ2023 FRP20

Main
Ring

• ビームロス許容量増
2021: 2.0 kW（4台体制） → 2023~: 3.5 kW（7台体制）

New Collimators
D: Fall 2022

M. Shirakata
M. Uota
K. Kadowaki
T. Sasaki

F: Summer 2023
Jaws Arrangement seen from upstream

G: Fall 2022

• コリメータ部でのビームハロー回収効率化
上流側コリメータ

ハロー散乱

門脇, 他
PASJ2023
FRP06

下流側コリメータ

ハロー回収

ハロー散乱

• コリメータ部へのビームロス局所化調整（ビームロス分布・残留線量測定）• FXセプタム漏れ磁場低減評価（周回ビーム光学測定）
2023/08/30

22

T. Yasui, TUXG1, IPAC2023

MR FX 760 kW 試験
Apr. 20, 2023
FX-ABD 試験 in 1.36 s cycle:
766 kW eq. (2.17e14 ppp)
loss ~840 W eq. (2.4e12 ppp)
(DCCT推計)

新コリメータ部
真空焼き出し途上

FXエリア
真空焼き出し
途上

光学補正
+チューン
トラッキング+コリメータ
バランス調整large Δνx
small Δνx
素早く νx =21.33 を移動回避

2023/08/30

MR
アボート
での反射.

増強後に新たに適用した共鳴線対策：✓ 非対称配線Q → 位相対称性✓ BM低周波リップル由来での3次共鳴 νx = 21.33影響増加→ 加速直後回避
νx = 21.35@P0+0.2s=> 21.27@P0+0.3s

真空焼き出し後に魚田,他 PASJ2023 FRP29
MR ABD
取出反射+
FXエリア
真空焼き出しMRコリメータ設定 Hori55pi e-6 & Vert61pi e-6
MR周回アパチャー > 81pi e-6

760 kW利用運転が視野に入るビーム条件を用意。

今秋の更なるBM電源調整で3次共鳴 νx = 21.33影響軽減
ロス抑制を期待

Y. Sato for J-PARC Accelerators,
PASJ2023→FX-NU利用運転目標
2023年度内> 750 kW23

コリメータ増設の効果
Jan 30, 2020
Nu利用運転 in 2.48 s cycle:
515 kW eq. (2.66e14 ppp)
loss ~800 W eq. (4.1e12 ppp)
MRコリメータ Hori64pi e-6 & Vert61pi e-6

Apr. 20, 2023
FX-ABD 試験 in 1.36 s cycle:
766 kW eq. (2.17e14 ppp)
loss ~840 W eq. (2.4e12 ppp)

QFR006

QDR007

QFR008QDR009QFR010

QDT011

MRコリメータ
4台(-2021) → 6台(2022) → 7台(2023秋)

MRコリメータ Hori55pi e-6 & Vert61pi e-6 コリメータ部：
MR コリメータ (007-010)は台数増→ロス局所化効率向上
真空焼き出し中（加速後半のハローサイズ増大）のFXエリア放射化抑制を念頭に閉め気味で調整
コリメータ部内では良く分散
焼き出し完了後にコリメータバランスは再調整
非コリメータ部：
ロスは軽減
加速後半ロスは真空焼き出しの影響が大きい。
焼き出しの完了後にビーム調整判断は加速前半までのロス分布を主に見る
Run84 BLMの半分なら当時と同程度の放射化を期待
Nu運転でのビーム条件は最終的にはメンテナンス日の残留線量評価に基づく

2023/08/30

Y. Sato for J-PARC Accelerators, PASJ2023

24

R. Muto

MR SX/HD 30 GeV調整（5.2 s周期）2023年6月 SX/HD 30 GeV調整 1週間実施
2022-23のMR増強後、2021年度達成の 65-kW-SX運転（5.2 s周期）の再現を目指した• SX 30 GeVパターンビーム光学を再現• 30 GeVデバンチ過程のビーム安定強度更新（66 kW in 2021 → 70.8 kW in 2023）
新FXセプタム電磁石インピーダンス軽減効果、RF LLRFフィードバックを導入• BMs/QDsトリップ時の対策システム（QFNとの連動でのチューン操作）導入
遅い取り出しでの陽子数推移
Beam power: ~50 kW in 5.2 s cycle

遅い取り出しエリアのビームロス分布
取り出し効率: ~99.5%

Extracted beam rate

遅い取り出し時のビームロスの推移

Spill duty factor: ~48%
(53% in 2021 51kW operation)
2023/08/30

吉井,他 PASJ2023 WEP21「J-PARC MR SXに於ける短パルスビーム
抑制のための装置間連動停止システム」
M. Tomizawa, et. al., TUPM105, IPAC’23

SX/HD 50 kW in 5.2 s cycle
取り出し効率2021年記録 99.5%を再現

2024年冬に、4.24 s周期、BM-PSs低周波リップル抑制でのSX運転を予定
Y. Sato for J-PARC Accelerators, PASJ2023

25

J-PARC MR関連発表
TUSP01 8月29日 15:40-16:40 別所 光太郎 氏 加速器施設における安全性向上への取り組み
THOA7 8月31日 11:10-11:30 山田 秀衛 氏 J-PARC MR制御システムの15年間の運用と今後の展望
J-PARC Main Ring の入射ビームのための OTR と蛍光を用いたワイドダイナミックレンジプロファイルモニターの開発（4）TUP18 8月29日 13:30-15:30 芝田 達伸 氏 J-PARC MR速い取り出し用セプタム電磁石の漏れ磁場測定
TUP21 8月29日 13:30-15:30 浅見 高史 氏 J-PARC MR 1.3MW化計画のための光学測定によるリング全周の誤差四極磁場評価
WEP21 8月30日 13:30-15:30 吉井 正人 氏 J-PARC MR SXに於ける短パルスビーム抑制のための装置間連動停止システム
WEP22 8月30日 13:30-15:30 岩田 宗磨 氏 J-PARC MR速い取り出し用新セプタム電磁石コイルの製作不備への対応
THP03 8月31日 10:10-12:10 小林 愛音 氏 J-PARCメインリングにおけるRF加速空胴のインピーダンスのモデル化
THP07 8月31日 10:10-12:10 外山 毅 氏 J-PARC MR の全周ビーム位置モニター信号処理回路のリレースイッチの健全性の回復とチェック
THP14 8月31日 10:10-12:10 三浦 一喜 氏 J-PARC MR 8GeV運転時における主電磁石への磁場ヒステリシス影響
THP18 8月31日 10:10-12:10 岩田 宗磨 氏 J-PARC MRにおける加速途中のビーム取出し軌道の最適化
FRP01 9月1日 10:10-12:10 冨澤 正人 氏 偏向電磁石電流リップルによるコヒーレントシンクロトロン振動
FRP06 9月1日 10:10-12:10 門脇 琴美 氏 シンチレータによるコリメータでのビームハローカットの評価
FRP20 9月1日 10:10-12:10 白形 政司 氏 遮蔽用鉄材を再利用した四軸コリメータの製作
FRP22 9月1日 10:10-12:10 武藤 亮太郎 氏 静電セプタム上流の散乱体による周辺機器の放射化量評価
FRP29 9月1日 10:10-12:10 魚田 雅彦 氏 J-PARC MRに新品の機器を加える場合の焼き出し運転の評価
TUP08

8月29日 13:30-15:30

2023/08/30

佐々木 知依 氏

Y. Sato for J-PARC Accelerators, PASJ2023

26

まとめ
✓ MR 増強計画として2021年から高繰り返し化改造を段階的に実施。
2021 – 2022実施項目：
主電磁石電源、RF加速システム、入出射システム、コリメータシステム✓ 更新機器の初期故障はその都度対応してビーム調整を進めた。
FXセプタム電磁石故障、主電磁石QDN電源火災✓ 2023年1月から改造後のMRビーム調整・運転を進めている。
FX/NU 30GeV 1.36s周期 766 kW eq. 利用運転が視野に入った。
SX/HD 30GeV 5.2 s周期 50 kWまで調整を進めている。
遅い取り出し効率の記録 99.5 % を再現。

✓ 2023年度内に Nu 750 kW & HD 65~80 kW利用運転を計画。
ビーム停止期間中に、BM PS 調整、RFシステム増強を進めて臨む。
2023/08/30

Y. Sato for J-PARC Accelerators, PASJ2023

27