千代田化工建設㈱(6366) 2019年3月期 第2四半期決算短信○添付資料の目次１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………

2（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………………

2（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………………

3（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………………

4（４）事業等のリスク ……………………………………………………………………………………………………

4（５）経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 ……………………………………………………………………

4

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………………

5（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………

5（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………

7

四半期連結損益計算書第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………

7

四半期連結包括利益計算書第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………

8（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………

9（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………

10（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………………………

10（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………………………

11（会計方針の変更） …………………………………………………………………………………………………

11３．生産、受注及び販売の状況 ……………………………………………………………………………………………

12４．その他 ……………………………………………………………………………………………………………………

13- 1 -

千代田化工建設㈱(6366) 2019年3月期 第2四半期決算短信

１．当四半期決算に関する定性的情報（１）経営成績に関する説明当第２四半期連結累計期間において、現在遂行中の大型LNG案件の一つである、米国ルイジアナ州のキャメロンLNGプロジェクトについては、ジョイントベンチャーのパートナーである米国マクダーモット社と共同で工事遂行プランの見直しを行ってまいりました。この過程において、原油価格上昇に伴い米国でのシェールガス開発が再開されたことや2017年夏にメキシコ湾岸を襲ったハリケーン・ハービーの復興事業が今年になって本格化し始めたことに起因して、2018年初頭からの現場作業員、特に技能工の不足が今後も続く見通しであること、それに伴い人件費が大幅に高騰していること、更にその一方で、建設現場が市街地から非常に離れている不便性などの特殊事情から作業員の定着率が極めて低く、2018年４月頃までは一時的に改善していた現場工事の生産性が５月以降は再び低下し始めたことなどが明らかになりました。この結果、現場作業員人件費を含む工事コストが大幅な増加となり、親会社株主に帰属する四半期純損失を計上するに至りました。
このような状況のもと、当社グループは、コア事業であるLNG分野で、世界各地の大型プロジェクト建設工事を引き続き鋭意遂行しており、ロシアではヤマルLNGプラントの第２系列が完成したほか、カタールでは拡張案件のFEED(基本設計)業務を行っています。ナイジェリアではFEED及びEPC(設計・調達・建設)見積り業務を受注しました。また、2017年８月に発表した中期経営計画「未来エンジニアリングへの挑戦」で掲げた構造改革と成長戦略を進め、再生可能エネルギー分野やライフサイエンス分野等の事業拡大のほか、Big Data・AI(人工知能)技術の活用といった将来の新ビジネスモデル構築に向けた取り組みも継続しています。
当第２四半期連結累計期間の連結受注工事高は 3,320億37百万円(前年同四半期比 120.4%増)、連結受注残高は8,327億20百万円(前連結会計年度末比 27.4%増)、連結完成工事高は 1,463億87百万円(前年同四半期比 41.6%減)となりました。また、営業損失は 962億67百万円(前年同四半期は営業損失 131億26百万円)、経常損失は 962億71百万円(前年同四半期は経常損失 123億73百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は 1,086億6百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益 34億80百万円)となりました。これは、上述のキャメロンLNGプロジェクトの工事コストの増加に加え、繰延税金資産の取り崩しにより法人税等の負担が増加したことなどによるものです。当社の報告セグメントであるエンジニアリング事業の概況は、次のとおりです。
[エネルギー分野]（LNG・その他ガス関係）海外では、オーストラリア、米国、ロシア、インドネシアでLNGプラントのEPC業務を遂行中です。ロシアではヤマルLNGプラントの第２系列が完成しました。今後のEPCに向けては、まず既にコントラクターに選定されているモザンビーク案件で、EPC準備作業を継続遂行中です。加えて、カタールでは年産780万トンのLNGプラントを４系列増設する計画のFEED業務を順調に遂行中であり、米国でも新設LNGプラント案件の見積りに対応しています。ナイジェリアではFEED及びEPC見積り業務を受注しました。その他ガス分野では、カタールのグループ会社がヘリウム生産設備のEPC業務に加え、当社が建設したLNG・ガス処理プラントの改造・改修案件のEPCm(設計・調達・建設管理)業務を、顧客との長期包括契約のもとで遂行中です。
国内では、当社が建設したLNG受入基地の改造・改修や、耐震補強等の国土強靭化基本法対応案件のEPC業務を遂行しています。
オフショア及びアップストリーム分野では、インドネシアでグループ会社がガス田開発の海底設備に関する概念設計業務を、グループ会社であるエクソダスグループ社、及び協業中のSubsea 7 S.A.社と共に遂行中です。また、浮体式の洋上LNG・ガス処理設備分野も取り組んでいます。
（石油・石油化学・金属関係）海外では、マレーシアで残油流動接触分解装置のEPCC(設計・調達・建設・試運転)業務を順調に進めています。また、東南アジアのグループ会社が、マレーシアで石油化学製品用タンクターミナル施設のEPC業務や、アジア地域の石油・化学等ダウンストリーム案件に関わるプロジェクトマネジメント業務を遂行中です。さらに、米国メキシコ湾岸における大型エチレンコンプレックス建設計画の心臓部となるエチレン生産プラントのEPC業務を受注しました。
国内では、石油会社向けに2020年の船舶燃料硫黄分規制への対応を目的とした既設設備改造工事の検討業務を受注しました。設備の最適化を目的とした製油所高度化案件や耐震補強等の国土強靭化基本法対応工事、既設設備改造工事などを遂行しているほか、省エネ対応工事を完工しました。また、化学会社向けに高機能材製造設備や水素化石油樹脂生産設備などのEPC業務を継続して遂行中です。

- 2 -千代田化工建設㈱(6366) 2019年3月期 第2四半期決算短信[地球環境分野]（医薬・生化学・一般化学関係）国内の医薬・生化学分野において、新たに医薬品合成原薬製造設備のEPC業務を受注しました。高薬理活性物質に対応した最先端の注射剤製造設備や医薬品製造用の分離精製剤の製造設備を完工したほか、中分子医薬品原薬製造設備などのEPC業務を遂行しています。
（環境・新エネルギー・インフラ関係）海外では、交通インフラ分野として、モンゴル新国際空港及びフィリピン新ボホール空港のEPC業務を遂行中です。さらに環境分野では、インドにおいて環境規制の強化によって石炭火力発電所に排煙脱硫設備の導入が見込まれている中、当社のCT-121排煙脱硫プロセスが２件採用されました。また、昨年度にアラブ首長国連邦ドバイで完工した完全人工光型植物工場の実証設備案件の実績をもとに、中東・ロシア等を中心として商業設備の導入推進に努めています。
国内では、世界最大級の蓄電池システム建設工事を受注し、石炭火力発電所向けの排煙脱硫設備、CO2分離回収実証設備や太陽光発電設備(メガソーラー)、最新の食品安全衛生基準に適合した食品工場などのEPC業務を遂行中のほか、食品分野の研究所建設工事を完工しました。また、新エネルギー関連では、日本初のバイオジェット・ディーゼル燃料製造実証設備を今年度中の完成に向けて建設中のほか、三菱商事㈱、三井物産㈱、日本郵船㈱とともに設立した「次世代水素エネルギーチェーン技術研究組合」が、水素サプライチェーンの事業化に向けた実証プロジェクトを順調に遂行中です。さらには、木質ペレットを燃料とする国内最大級のバイオマス発電所建設に係るEPC業務を受注しました。
[デジタル技術革新分野]デジタルイノベーション関連では、国内有数のAIベンチャー企業であるGRID社との業務提携に基づき、AI技術を活用したプラント生産性向上に向けた活動を開始しています。その一環として、アラブ首長国連邦のアブダビ・ガス液化公社と、同社が保有するLNGプラントに対し、「先進的デジタル技術」を提供する内容の覚書を締結しました。また、インドネシアのドンギ・スノロLNG社の稼動中LNGプラント向けに、生産効率の改善とLNG増産支援を目的としたAI技術の本開発に着手することに合意しました。
(注) セグメントごとの受注高、完成工事高、受注残高については、12頁を参照してください。

（２）財政状態に関する説明(資産の部)現金預金の減少 195億45百万円、繰延税金資産の減少 112億6百万円、有価証券の減少 79億99百万円などにより、資産合計は前連結会計年度末に比べ 447億56百万円減少しました。
(負債の部)支払手形・工事未払金の減少 67億23百万円の一方で、未成工事受入金の増加 454億92百万円、工事損失引当金の増加 228億38百万円などにより、負債合計は前連結会計年度末に比べ 652億16百万円増加しました。
(純資産の部)親会社株主に帰属する四半期純損失を 1,086億6百万円計上したことを主因として、利益剰余金が 1,106億39百万円減少した結果、純資産合計は 494億46百万円となりました。
当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ269億90百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末には 747億77百万円となりました。
当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金収支は、287億99百万円の減少（前年同四半期は 190億37百万円の減少）となりました。
これは、税金等調整前四半期純損失 962億71百万円の計上に加え、未収入金の増加による 106億78百万円のマイナスがあった一方で、運転資金収支（売上債権、未成工事支出金、仕入債務、未成工事受入金の増減額合計）が 508億12百万円のプラス、工事損失引当金の増加による 229億3百万円のプラス、法人税等の還付額 66億84百万円によるプラスがあったことなどによるものです。
- 3 -千代田化工建設㈱(6366) 2019年3月期 第2四半期決算短信(投資活動によるキャッシュ・フロー)当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金収支は、5億92百万円の減少（前年同四半期は 11億92百万円の減少）となりました。
これは、無形固定資産の取得による支出 10億67百万円などによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金収支は、30億33百万円の増加（前年同四半期は 15億52百万円の減少）となりました。
これは、長期借入れによる収入 50億円の一方、配当金の支払い 19億37百万円などによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明2019年３月期の連結業績予想につきましては、2018年５月11日に公表の通期連結業績予想を変更しています。詳細は、2018年10月31日に公表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。なお、連結業績予想の前提となる想定為替レートは１米ドル 115円としています。

（４）事業等のリスク当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクは次のとおりです。
当社グループは、２頁の「１. 当四半期決算に関する定性的情報 （１）経営成績に関する説明」に記載のとおり、当第２四半期連結累計期間において、米国ルイジアナ州のキャメロンLNGプロジェクトの工事コストの大幅な増加により、多額の営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する四半期純損失を計上するに至りました。当該工事コストの増加により、今後、キャッシュ・フローの悪化が予想されており、当連結会計年度中にも新たな資金調達が必要となる見込みです。

（５）経営方針、経営環境及び対処すべき課題等「１. 当四半期決算に関する定性的情報 （４）事業等のリスク」に記載した、当第２四半期連結累計期間において新たに発生した事業等のリスクを受け、当社グループは、経営方針を一部変更しています。
なお、一部変更した経営方針の内容及び事業等のリスクを解消し、又は改善するための対応策は、13頁の「４. その他」に記載のとおりです。

- 4 -千代田化工建設㈱(6366) 2019年3月期 第2四半期決算短信

２．四半期連結財務諸表及び主な注記（１）四半期連結貸借対照表(単位：百万円)前連結会計年度(2018年３月31日)

当第２四半期連結会計期間(2018年９月30日)資産の部流動資産現金預金受取手形・完成工事未収入金

96,00876,884

76,46269,765

有価証券未成工事支出金

7,99915,916－11,202

未収入金ジョイントベンチャー持分資産41,967131,374

45,618134,864

その他貸倒引当金

5,563△1,245

5,008△1,246

流動資産合計固定資産

374,470

341,675

6,010

5,761

土地その他（純額）

4,9521,108

4,9521,014

有形固定資産合計無形固定資産

12,071

11,728

5,718

5,652

有形固定資産建物・構築物（純額）

投資その他の資産投資有価証券繰延税金資産その他貸倒引当金投資その他の資産合計固定資産合計資産合計

- 5 -

7,681

7,624

11,9088,672△1857028,379△181

28,077

16,52445,867420,337

33,905375,581

千代田化工建設㈱(6366) 2019年3月期 第2四半期決算短信(単位：百万円)前連結会計年度(2018年３月31日)

当第２四半期連結会計期間(2018年９月30日)負債の部流動負債支払手形・工事未払金未払法人税等

147,654894

140,931509

未成工事受入金完成工事補償引当金

76,294419

121,787408

工事損失引当金賞与引当金

3,2883,88715,408

26,1272,59115,315

247,847

307,670

10,00015,0003441,1761,550

3291,2171,916

13,071

18,464

260,918

326,134

43,39643,396

37,11277,024△1,434

37,112△33,614△1,435

156,099

45,459その他流動負債合計固定負債長期借入金引当金退職給付に係る負債その他固定負債合計負債合計純資産の部株主資本資本金資本剰余金利益剰余金自己株式株主資本合計その他の包括利益累計額その他有価証券評価差額金繰延ヘッジ損益為替換算調整勘定退職給付に係る調整累計額その他の包括利益累計額合計非支配株主持分純資産合計負債純資産合計

- 6 -

64

36

△1,7782,1591,013

981△2781,350

1,458

2,090

1,861159,418

1,89649,446

420,337

375,581

千代田化工建設㈱(6366) 2019年3月期 第2四半期決算短信（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書（四半期連結損益計算書）（第２四半期連結累計期間）(単位：百万円)前第２四半期連結累計期間(自 2017年４月１日至 2017年９月30日)

当第２四半期連結累計期間(自 2018年４月１日至 2018年９月30日)

完成工事高完成工事原価

250,652254,033

146,387233,757完成工事総損失（△）
販売費及び一般管理費△3,3809,746△87,3708,897

営業損失（△）
営業外収益△13,126△96,267

受取利息受取配当金

1,12679

1,37681660150

63131

2,017

1,652

105990167

1131,51130

1,263

1,655

△12,373△96,271

投資有価証券売却益関係会社事業損失引当金戻入額

20312,127－－

特別利益合計税金等調整前四半期純損失（△）

12,331△41－△96,271

法人税、住民税及び事業税法人税等調整額△8,3234,727

1,61810,717

法人税等合計四半期純利益又は四半期純損失（△）
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）△3,5953,554

12,336△108,607

73

△0

3,480

△108,606

持分法による投資利益その他営業外収益合計営業外費用支払利息為替差損その他営業外費用合計経常損失（△）
特別利益

- 7 -

千代田化工建設㈱(6366) 2019年3月期 第2四半期決算短信（四半期連結包括利益計算書）（第２四半期連結累計期間）（単位：百万円）前第２四半期連結累計期間(自 2017年４月１日至 2017年９月30日)

当第２四半期連結累計期間(自 2018年４月１日至 2018年９月30日)

3,554△108,607△277△27479△1,347

2,759△2,244

81387

337△106

その他の包括利益合計四半期包括利益△6762,877

718△107,888（内訳）親会社株主に係る四半期包括利益

2,814△107,974非支配株主に係る四半期包括利益62

86

四半期純利益又は四半期純損失（△）
その他の包括利益その他有価証券評価差額金繰延ヘッジ損益為替換算調整勘定退職給付に係る調整額持分法適用会社に対する持分相当額- 8 -千代田化工建設㈱(6366) 2019年3月期 第2四半期決算短信（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書(単位：百万円)前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間(自 2017年４月１日(自 2018年４月１日至 2017年９月30日)至 2018年９月30日)営業活動によるキャッシュ・フロー税金等調整前四半期純損失（△）△41△96,271

1,76791

1,36120

工事損失引当金の増減額（△は減少）関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

819△12,463

22,903－

受取利息及び受取配当金持分法による投資損益（△は益）△1,206△660△1,457△63

投資有価証券売却損益（△は益）売上債権の増減額（△は増加）△203△3,988－6,862

未成工事支出金の増減額（△は増加）仕入債務の増減額（△は減少）△6,17417,616

4,436△6,205

未成工事受入金の増減額（△は減少）未収入金の増減額（△は増加）

3,175△5,942

45,718△10,678

ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増加）その他△7,184△4,607△3,9221,254

小計利息及び配当金の受取額△19,001△36,040393△101△328650△936,684△19,037△28,799

定期預金の純増減額（△は増加）有形固定資産の取得による支出

3,334△305654△264

無形固定資産の取得による支出投資有価証券の取得による支出△896△304△1,067△104

投資有価証券の売却による収入関係会社の整理による収入

790－△3,810－13455△1,192△592

減価償却費のれん償却額利息の支払額法人税等の支払額又は還付額（△は支払）営業活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー

その他投資活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー短期借入金の純増減額（△は減少）

30－－△1,551△31

5,000△1,937△28△1,5523,033

現金及び現金同等物に係る換算差額現金及び現金同等物の増減額（△は減少）△753△22,536△631△26,990

現金及び現金同等物の期首残高現金及び現金同等物の四半期末残高

138,889116,352

101,76774,777

長期借入れによる収入配当金の支払額その他財務活動によるキャッシュ・フロー

- 9 -千代田化工建設㈱(6366) 2019年3月期 第2四半期決算短信（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項（継続企業の前提に関する注記）当社グループは、当第２四半期連結累計期間において、962億67百万円の営業損失、962億71百万円の経常損失及び1,086億6百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失を計上しております。その主因である米国ルイジアナ州のキャメロンLNGプロジェクトの工事コストの大幅な増加により、今後、キャッシュ・フローの悪化が予想されており、当連結会計年度中にも新たな資金調達が必要となる見込みであります。
このような状況により、当社は継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識しております。
かかる事態を受け、当該事象又は状況を解消すべく、当社グループは、何よりも当該プロジェクトの追加損失を食い止めることを最優先課題と位置づけ、対策タスクチームを編成し、プロジェクト遂行を正常な軌道に戻すため、あらゆる視点から対応してきました。
また、キャメロンLNGプロジェクトを始めとする遂行中案件において、コストを抑制する施策の実行、追加契約の獲得、及び決済条件の見直しを図るとともに、販管費の削減や重要性の低い保有資産の売却などを実施することにより、キャッシュ・フロー改善に努めております。
さらに、当社グループは今後再び同様の事態が起きないよう、再発防止に向けて2017年８月に発表した中期経営計画「未来エンジニアリングへの挑戦」で掲げた各施策の一部の見直しと加速化を進めることにいたしました。具体的には以下のとおりであります。
１. キャメロンLNGプロジェクトを含む遂行中案件への経営資源の優先配分社長をリーダーとする「キャメロン対策タスク」を設置、本社サイド・現場サイドの責任者に副社長級を配置すると同時に、プロジェクトを遂行するジョイントベンチャーに当社人材を追加投入し、設計・調達業務の改善、パフォーマンスの良い代替サブコントラクターの起用など、現場の労働生産性を高める各種の施策を実行しております。
また、キャメロンLNGプロジェクトを含む主要案件の現況について、外部専門家を起用し、第三者目線で総点検を進めているほか、新規受注戦略を一部見直しして、遂行中案件向けのリソースの確保に努めてまいります。
２. リスクマネジメント力の更なる強化速やかに、「戦略・リスク統合本部」を新設し、リスクマネジメント力を強化してまいります。受注計画段階においては、プロジェクト・キー・パーソン数の制約を踏まえた受注規律を厳格管理し、業務量がオーバーストレッチ状態にならないよう細心の注意を払ってまいります。また、プロジェクト遂行パートナーとの適切なリスク共有、並びに積算方法や前提条件などの妥当性検証及びリスク分析体系や手法の拡充を徹底的に行ってまいります。
遂行段階においては、リスク予兆の速やかな共有と迅速な対応が可能な体制を根本的に再構築する計画であります。これらの施策を展開するにあたり、戦略・リスク統合本部の幹部には外部人材も積極的に登用してまいります。
３. 抜本的なコスト削減中期経営計画にて固定費の削減を推し進めてまいりましたが、2020年度までに更に２割程度（連結ベースで 100億円程度）の固定費を削減し、連結販管費を2018年度の 185億円規模から 150億円程度まで圧縮いたします。
４. 財務体質の強化当第２四半期連結累計期間の損失計上により、財務体質の強化は喫緊の課題であることから、インダストリアルパートナーやフィナンシャルインベスターとの提携、レンダーからの資金調達など、あらゆる選択肢を排除せず、財務体質の強化を図ってまいります。上述の計画見直しをもとに、事業上の必要な資金を確保すべく、筆頭株主である三菱商事㈱やその他ステークホルダーとは財務的な支援の要請も含む協議を行ってまいります。
しかしながら、これらの対応策は実施途上であること、また、三菱商事㈱やその他ステークホルダーとは協議を行っている段階であり、財務的な支援の要請も含む協議については合意を得られていないことから、現時点においては、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。

- 10 -

千代田化工建設㈱(6366) 2019年3月期 第2四半期決算短信（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）該当事項はありません。

（会計方針の変更）米国を除く在外連結子会社において、第１四半期連結会計期間よりIFRS第９号（金融商品）及びIFRS第15号（顧客との契約から生じる収益）を適用しております。当該会計基準の適用が連結財務諸表に及ぼす影響は軽微であります。

- 11 -

千代田化工建設㈱(6366) 2019年3月期 第2四半期決算短信

３．生産、受注及び販売の状況（単位：百万円）前第２四半期連結累計期間セグメントの名称(自至受注高(構成比)１分野

2017年４月１日2017年９月30日)完成工事高(構成比)(自 2018年４月１日至 2018年９月30日)

受注残高(構成比)

受注高(構成比)完成工事高(構成比)

受注残高(構成比)

148,982

249,012

767,783

330,378

144,728

832,720( 98.9%)( 99.3%)(100.0%)( 99.5%)( 98.9%)(100.0%)(1) ＬＮＧプラント関係

64,429( 42.8%)

184,663( 73.7%)

473,420( 61.6%)

26,072( 7.9%)

78,574( 53.7%)

292,644( 35.1%)(2) その他ガス関係

1,593( 1.1%)

7,015( 2.8%)

6,0840.8%)

2,459( 0.7%)949( 0.7%)

5,2940.6%)(3) 石油・石油化学・

21,61625,654

152,723

188,607

33,117

311,848

エンジニアリング事業

エネルギー

当第２四半期連結累計期間((金属関係( 14.3%)( 10.2%)( 19.9%)( 56.8%)( 22.6%)( 37.5%)(4) 医薬・生化学・

28,704

12,54551,471

10,546

15,65130,929一般化学関係( 19.0%)( 5.0%)

6.7%)( 3.2%)( 10.7%)地球環境(5) 環境・新エネルギー

28,86014,924

77,26998,983

13,537

182,105

分野

・インフラ関係( 19.2%)( 5.9%)( 10.1%)( 29.8%)( 9.2%)( 21.9%)(6) その他

3,778( 2.5%)

4,208( 1.7%)(6,8130.9%)

3,708( 1.1%)

2,899( 2.0%)(9,8961.2%)

その他の事業

1,640( 1.1%)

1,640( 0.7%)(－－)

1,659( 0.5%)

1,659( 1.1%)(－－)

２（注）１２

合

計

国

内

海

外

((3.7%)

150,622250,652

767,783

332,037

146,387

832,720(100.0%)(100.0%)(100.0%)(100.0%)(100.0%)(100.0%)76,76349,585

149,100

144,701

43,907

263,831( 51.0%)( 19.8%)( 19.4%)( 43.6%)( 30.0%)( 31.7%)73,859( 49.0%)

201,067( 80.2%)

618,683( 80.6%)

187,336( 56.4%)

102,480( 70.0%)

568,888( 68.3%)

受注残高を算出するに当たっては、前連結会計年度以前に受注した工事の契約変更等による減額及び外貨建契約に関する為替換算修正に伴う増減額の合計を加味しております。本表の金額には消費税等は含まれておりません。

- 12 -

千代田化工建設㈱(6366) 2019年3月期 第2四半期決算短信

４．その他継続企業の前提に関する重要事象等当社グループは、当第２四半期連結累計期間において、962億67百万円の営業損失、962億71百万円の経常損失及び 1,086億6百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失を計上しております。その主因である米国ルイジアナ州のキャメロンLNGプロジェクトの工事コストの大幅な増加により、今後、キャッシュ・フローの悪化が予想されており、当連結会計年度中にも新たな資金調達が必要となる見込みであります。
このような状況により、当社は継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識しております。
かかる事態を受け、当該事象又は状況を解消すべく、当社グループは、何よりも当該プロジェクトの追加損失を食い止めることを最優先課題と位置づけ、対策タスクチームを編成し、プロジェクト遂行を正常な軌道に戻すため、あらゆる視点から対応してきました。
また、キャメロンLNGプロジェクトを始めとする遂行中案件において、コストを抑制する施策の実行、追加契約の獲得、及び決済条件の見直しを図るとともに、販管費の削減や重要性の低い保有資産の売却などを実施することにより、キャッシュ・フロー改善に努めております。
さらに、10頁の「２. 四半期連結財務諸表及び主な注記 （４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 （継続企業の前提に関する注記）」に記載のとおり、2017年８月に発表した中期経営計画「未来エンジニアリングへの挑戦」で掲げた各施策の一部の見直しと加速化を進めることにいたしました。具体的には以下のとおりであります。
１. キャメロンLNGプロジェクトを含む遂行中案件への経営資源の優先配分２. リスクマネジメント力の更なる強化３. 抜本的なコスト削減４. 財務体質の強化上述の計画見直しをもとに、事業上の必要な資金を確保すべく、筆頭株主である三菱商事㈱やその他ステークホルダーとは財務的な支援の要請も含む協議を行ってまいります。
しかしながら、これらの対応策は実施途上であること、また、三菱商事㈱やその他ステークホルダーとは協議を行っている段階であり、財務的な支援の要請も含む協議については合意を得られていないことから、現時点においては、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

- 13 -