令和５年度進行管理・評価シート
加賀市 歴史的風致維持向上計画（令和3年3月23日認定）□進捗評価シート（様式１）①組織体制（様式１－１）
1 歴史的風致の維持及び向上に向けた連携並びに推進体制・・・・・・・・

1②重点区域における良好な景観を形成する施策（様式１－２）
1 加賀市景観計画との連携

・・・・・・・・

3③歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項（様式１－３）
1 錦城山公園修景整備
・・・・・・・・
2 江沼神社庭園整備
・・・・・・・・
3 歴史的都市構造保存整備
・・・・・・・・
4 空地活用整備
・・・・・・・・
5 松島橋の架け替え・・・・・・・・
6 町名の普及啓発及び由緒書等整備・・・・・・・・
7 町並み景観形成
・・・・・・・・
8 歴史的風致形成建造物修理
・・・・・・・・
9 町屋再生・・・・・・・・
10 祭礼の継承
・・・・・・・・
11 伝統芸能の継承
・・・・・・・・
12 茶の湯文化普及啓発
・・・・・・・・
13 和菓子文化普及啓発
・・・・・・・・
14 伝統工芸普及啓発
・・・・・・・・
15 歴史的風致活動の推進
・・・・・・・・
16 歴史的人物の活用
・・・・・・・・

4
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21

④文化財の保存又は活用に関する事項（様式１－４）
1 文化財の保存・活用の現況と今後の方針
2 文化財の修理（整備）に関する方針
3 文化財の保存・活用を行うための施設に関する方針
4 文化財の周辺環境の保存に関する方針
5 文化財の防災に関する方針
6 文化財の保存及び活用の普及・啓発に関する方針
7 埋蔵文化財の取扱いに関する方針
8 文化財の保存又は活用に関する事項の保存・活用に向けた市の体制と今後の方針
9 各種団体の状況及び今後の体制整備の方針

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

22
23
24
25
26
27
28

・・・・・・・・・・・・・・・・

29
30⑤効果・影響等に関する報道（様式１－５）
1 歴史まちづくりに関する新聞報道記事・・・・・・・・

31⑥その他（効果等）（様式１－６）
1 歴史まちづくりの推進・・・・・・・・

33

・・・・・・・・

34□法定協議会等におけるコメントシート（様式２）

進捗評価シート（様式１-１）

評価軸①-1
組織体制
評価対象年度
項目

令和5年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

歴史的風致維持向上計画の実施体制

本計画の実施体制については、建設部都市計画課と観光推進部文化振興課を事務局とした庁内推進組織を計画に記載 設置するとともに、歴史まちづくり法第11条の規定に基づく「加賀市歴史的風致維持向上協議会」において、計している内容 画の推進や変更等の連絡・調整・協議等を行い、事業の推進を図る。また、必要に応じて、加賀市の都市計画や景観、文化財保護等に関する審議会、並びに文化財や歴史的建造物の所有者等と連絡調整を行う。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
歴史的風致維持向上計画幹事会を令和5年5月25日および令和6年2月21日に開催し、事業の進捗状況、課題解消に向けての確認を行った。大聖寺まちづくり推進協議会のまちづくり部会である「大聖寺わがまちビジョン推進委員会」において、事業の進捗状況と方向性について、令和5年4月24日、8月28日、11月27日、2月26日に意見交換を行った。また、ビジョン
委員会での意見交換を踏まえ、大聖寺まちづくり推進協議会の理事会では、12月12日、3月12日に事業の方向性について確認を行った。第3回歴史的風致維持向上協議会を令和6年3月4日に開催し、令和5年度の進捗評価シートについての説明を行った。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

各種事業を円滑に推進していくため、各種補助事業の積極的な活用、周辺住民の合意形成を図っていく必要がある。
歴史まちづくりに関する情報を発信し、市民の意識向上を図る必要がある。
状況を示す写真や資料等
図 加賀市歴史的風致維持向上計画の推進体制
計画の実施

加賀市－1

状況を示す写真や資料等
写真 歴史的風致維持向上計画幹事会の様子（令和5年5月25日、令和6年2月21日）

写真 大聖寺地区地元まちづくり団体との意見交換の様子（令和5年4月24日ほか全6回）

写真 歴史的風致維持向上協議会の様子（令和6年3月4日）

加賀市－2

進捗評価シート（様式１-２）

評価軸②-1
重点区域における良好な景観を形成する施策
評価対象年度

令和5年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

加賀市景観計画との連携

本市では、旧加賀市、旧山中町それぞれ独自の景観条例を定めていたが、平成20年（2008）の合併を契機に「加賀市ふるさと景観条例」を制定し、景観の魅力向上に努めてきた。また、平成16年（2004）に制定された景観に関する総合的な法律である景観法に基づき、景観行政団体になっている。このようななか、平成23年（2011）に景観法に基づいた「加賀市景観計画」を策定し、市民・事業者・市の協働による総合的な景観形成を進めて
計画に記載
いる。
している内容加賀市景観計画では、加賀市全域を「景観計画区域」とし、景観まちづくりの基本目標や基本方針及び市のコミュニティの単位に合わせた20ゾーン別の景観形成の方針のもと、届出勧告制度による大規模な建築物の行
為制限、景観重要建造物及び景観重要樹木の指定方針等を定めている。
加賀市の歴史的風致は市内各所に広がっていることから、事業展開に併せて景観計画と連携する。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で市全体を対象とした景観形成として「景観計画区域」、主要幹線道路、鉄道、河川、駅等の景観形成上重要な地域として「景観形成地域」、また、市民主体による景観形成として「景観整備地区」（地域住民の意識の高まりに応じて市民自らが定めた区域等）があり、２段階で規制誘導を進めている。
重点地区である大聖寺地区については、山ノ下寺院群を含む「大聖寺地区景観整備地区」において、景観計画に基づく景観形成を推進している。統一感のあるまちなか景観を創造するために、各地区の基準に基づき指導審査し、適合する建築物、工作物について助成を行っている。
景観計画区域内における行為の届出
令和5年度届出件数 ： 大聖寺地区 4件（うち景観整備地区内2件）
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
景観計画に基づき、歴史的建造物からなる町並みとの調和を図ることが必要である。
状況を示す写真や資料等
図 重点区域の景観計画区域

●申請箇所

加賀市－3

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目

令和5年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

錦城山公園修景整備

事業期間 令和元年（2019）度～令和12年（2030）度
支援事業名 市単独事業、社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）

大聖寺城跡は、別名「錦城山」と呼ばれ、江戸時代には一般人の立ち入りが禁じられていたことから、当時の遺計画に記載 構が良く残り、織豊時代における近世城郭の成立過程や伝播を知るうえで貴重な城跡である。現在も大聖寺のしている内容 住民のシンボル的存在であり、保存会による活動等が行われているが、遺構の保護、顕在化に留意しながら再整備することで、大聖寺城の存在を一層体感できる史跡公園となり、利用者の増加が期待できる。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で市指定史跡大聖寺城跡について、前年度より引き続き国指定に必要な資料をもとに県や文化庁と指定範囲の協議を行っている。9月29日には、文化庁調査官が現地確認した。
指定範囲外である公園入口部の修景について、地元と意見交換を行い、整備方針を決定し、設計に着手した。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）計画の実施にあたっては、大聖寺城跡の国指定の手続きと調整を図り、整備を進めていく。史跡としての価値を損なうことなく園路や安全施設の修繕、休憩施設の更新、説明板や視点場等の整備を進める。
状況を示す写真や資料等

図 錦城山公園修景整備

錦城山（大聖寺城跡） ●１.錦城山公園修景整備

写真 大聖寺城跡 文化庁調査官による現地確認・協議

加賀市－4

状況を示す写真や資料等

現況写真 錦城山入口部

写真 錦城山公園入口部の現況

入口部完成イメージパース

加賀市－5

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-2
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和5年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

江沼神社庭園整備

事業期間 平成28年（2016）度～令和12年（2030）度
支援事業名 市単独事業、社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）
計画に記載 江沼神社庭園は、外苑的池泉廻遊式庭園としては兼六園以外に県内唯一の大名庭園として価値が高い。現在している内容 は神社の所有となっているが、適切に保存・管理することで、貴重な庭園への理解が深まることが期待できる。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
江沼神社庭園について、令和3・4年度に実施した基礎調査及び名勝調査結果を踏まえ、庭園整備事業の基本計画となる
保存活用計画を令和5年度に策定。このため、専門家2名・地元有識者2名から成る整備検討委員会を設置し、7月31日、10
月26日、12月25日、令和6年3月1日の4回開催しており、計画の策定と事業推進を図る。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
所有者や地元住民等との協議を重ねながら、江沼神社庭園の池や園路の適切な再整備および管理を行っていくことが必要である。
状況を示す写真や資料等

写真 江沼神社庭園整備検討委員会（7月31日ほか全4回）

写真 現在の池の様子

加賀市－6

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-3
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目

令和5年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

歴史的都市構造保存整備

事業期間 令和３年（2021）度～令和12年（2030）度
支援事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）

地域内には、かつての城下町の町割が現代まで継承されており、地域住民等により旧北国街道や一里塚、関計画に記載
所跡の再建、旧大聖寺川や熊坂川の活用が図られている。これら城下町の都市構造を歴史性に留意しながらしている内容保存・再整備することで、今後も一層の活用と継承が図られ、城下町大聖寺の賑わいの創出を図る。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で城下町の都市構造を歴史性に留意し、文化財を核とした周辺環境と調和のとれた道路舗装の美装化や、案内サインの設置を予定している。令和５年度は、旧大聖寺藩邸周辺の散策路整備について、地元と意見交換を行い、基本方針が定まった。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
美装化については、整備範囲や内容について地元を交えた協議が必要であり、案内看板については、既に民間団体にて設置済みの看板との統一性を検討していく必要がある。
状況を示す写真や資料等
図 重点区域内の旧北国街道沿道

散策路整備
長流亭
大聖寺城跡

旧大聖寺藩邸

旧北国街道

加賀市－7

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-4
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和5年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

空地活用整備事業期間 令和３年（2021）度～令和12年（2030）度
支援事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）
計画に記載 地域内には、かつての城下町の町割が現代まで継承されており、地域内にポケットパークや情報板を整備し、している内容 市民や来訪者が気軽に立ち寄ることで、城下町の歴史文化への理解が深まり。賑わいの創出に寄与する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で駐車場やポケットパークの整備、城下町の町割や歴史文化に関する説明板や四阿、ベンチ等の整備を予定している。令和5年度は、事業の展開に向けて、空地の基礎資料をベースに、地元との意見交換を行った。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
地元住民等との協議を重ねながら、適切な整備および管理を行っていくことが必要である。
状況を示す写真や資料等

添付資料なし加賀市－8

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-5
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和5年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

松島橋の架け替え

事業期間 平成28年（2016）度～令和５年（2023）度
支援事業名

社会資本総合整備事業（防災安全）、道路メンテナンス事業
交付金対象期間：平成29年（2017）度～令和５年（2023）度

計画に記載 松島橋は国指定の重要文化財「江沼神社長流亭」を望む旧大聖寺川に架かる橋で、景観上重要な場所に位置している内容 する。そのため、架け替えにあたり歴史性や景観に十分配慮して整備し、周辺との融和を図っていく。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で新設橋は、令和4年3月26日から供用開始。令和5年度は、右岸側既設橋（P3・P4橋脚、A2橋台）の撤去を行っている。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

令和5年度に右岸側既設橋（P3・P4橋脚、A2橋台）の撤去完了をもって、本事業は完成する予定である。
状況を示す写真や資料等
図 松島橋の架け替え

写真 既設橋撤去の状況（R6.2）

写真 整備後（新橋）

既設橋
新設橋

加賀市－9

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-6
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和5年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

町名の普及啓発及び由緒書等整備事業期間 令和３年（2021）度～令和12年（2030）度
支援事業名 市単独事業、社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）
計画に記載 江戸時代に70余りあった町名は、明治以降もほとんど統合されずに残っており、町名の普及啓発活動を支援すしている内容 ることで、城下町の歴史への理解が深まり、大聖寺城下町の賑わいに寄与する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で由緒ある建造物等の歴史文化をPRするために、町名の由来や歴史をめぐるイベント等の普及啓発活動や、町名説明板を設置することを予定している。令和5年度は、広報かがで大聖寺の町名の由来を6月号、8月号、2月号で掲載した。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

地元住民等との協議を重ねながら、適切な整備および管理を行っていくとともに、町名に関する情報提供を行うことで、住民のまちに対する意識や関心を高める。
状況を示す写真や資料等

写真 現在の城下町の街なみ

資料 「広報かが 令和5年6月号」

資料 「広報かが 令和5年8月号」

加賀市－10

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-7
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和5年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

町並み景観形成

事業期間 平成11年（1999）～令和12年（2030）度
支援事業名 市単独事業
計画に記載 大聖寺藩成立前後に計画的に配置された山ノ下寺院群の歴史的建造物や周辺の建物の修理・保存を支援すしている内容 ることにより、本地域の歴史的景観が継承され、大聖寺城下町の賑わいに寄与する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で各地区の基準に基づき指導審査し、適合する建築物、工作物について助成を行っている。重点地区である大聖寺地区については、山ノ下寺院群を含む「大聖寺景観整備地区」において、景観計画に基づく景観形成を推進している。
大聖寺地区景観整備事業補助金交付申請
令和5年度申請件数 ： 2件
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
歴史的建築物以外の建築物についても、景観計画等により歴史的建築物からなる町並
みと調和した修理・修景を行っていく。
状況を示す写真や資料等
図 大聖寺景観整備地区●申請箇所

７．町並み景観形成

加賀市－11

状況を示す写真や資料等
写真 正覚寺山門

着工前

完成

写真 一般住宅（新築）

施工中（R6.2）

加賀市－12

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-8
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和5年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

歴史的風致形成建造物修理事業期間 令和３年（2021）度～令和12年（2030）度
支援事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）

地域内には、大聖寺藩成立前後に計画的に配置された山ノ下寺院群をはじめ、数々の歴史ある寺社が立地し計画に記載 ており、また、武家屋敷や町屋等の歴史的建造物が残っているが、保存・維持が困難になっているものや、十している内容 分に活用されていないものがある。これらの歴史的建造物の修理・保存を支援することにより、本地域の歴史的景観が継承される。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で歴史的建造物の増築、改築、移転又は除却に係る届出及び勧告等を活用し、適正な維持・管理を図る。
当該年度は届出や相談はなかったが、災害等での支援体制について、関係部局と協議を行った。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

歴史的建造物の保存・維持を推進するため、経年劣化とあわせ、災害等での破損についても適用できるよう補助金交付の支援体制を整える。今年度、届出や相談はなかった
が、被災した建造物もあることから、実態の把握とともに制度の周知をはかり、財政的支援の手法を検討していく。
状況を示す写真や資料等

図 歴史的風致形成建造物指定箇所

重点区域

加賀市－13

指定
番号

名称

1

菅生石部神社神門

大聖寺敷地ル乙81番地

2

江沼神社

大聖寺八間道55番地

3

江沼神社庭園大聖寺八間道55番地

4

江沼神社竹徑館

大聖寺八間道55番地

5

江沼神社梅花庵

大聖寺八間道55番地

6

旧新家家住宅鴻玉荘・龍崖庵

大聖寺関町2番地1

7

貞志庵

大聖寺永町33番18

蓮光寺光祐庵

大聖寺下屋敷町28番甲1

9香楽

大聖寺中町34番地

10 大野保平商店

大聖寺片原町7番地

11 深田印刷

大聖寺中町73番地

12 味家路大聖寺新町29番地1

13 呉服 小川

大聖寺本町36番

14 旧中木家住宅

大聖寺魚町36番

15 彫金工房月・カフェサロン銀

大聖寺本町10番1

16 加賀神明宮

大聖寺神明町16番甲

17 水守神社

大聖寺法華坊町50番5

18 旧月田家住宅

大聖寺神明町10番地

19 五徳庵

大聖寺錦町52番1

20 時習庵大聖寺神明町20番地1

21 旧大聖寺関所門

大聖寺神明町3番地

22 実性院本堂

大聖寺下屋敷町29番地1

23 実性院御霊屋

大聖寺下屋敷町29番地1

24 旧新家家住宅主屋

大聖寺関町2番1所在

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-9
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目

令和5年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

町屋再生

事業期間 平成18年（2006）度～令和12年（2030）度
支援事業名 市単独事業

地域内には、武家屋敷や町屋等の歴史的建造物が残っているが、保存・維持が困難になっているものや、十分計画に記載に活用されていないものがある。これらの歴史的建造物の修理・保存を支援することにより、本地域の歴史的景
している内容観が継承される。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で「町屋再生事業」は、大聖寺地区内に残る町屋などの歴史的建物を対象として、外観の修繕や構造の補強、賑わい創出に貢献する施設への改修する場合の費用を補助する制度であり、歴史的景観の保全やまちなみ賑わい創出を支援している。
当該年度については、申請や相談はなかったが、昨年度完成した町屋を活用して賑わい創出が図られた。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
進捗状況 ※計画年次との対応
所有者の高齢化等に伴い、制度を活用できる事業者が減ってきている。歴史的景観を■計画どおり進捗している
維持するため、引き続き町屋の保存・活用について啓発を行っていく。また、今年度は□計画どおり進捗していない修理の補助要望はなかったが、被災した建造物もあることから、実態の把握とともに補助制度の周知をはかり、制度活用に結びつけいていく。
状況を示す写真や資料等
図 町屋再生事業区域

９．町屋再生町屋活用事例（ビアガーデン）

写真 町屋を活用した飲食店の駐車場にビアガーデンがオープン（R5.5）

加賀市－14

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-10
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目

令和5年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

祭礼の継承

事業期間 令和３年（2021）度～令和12年（2030）度
支援事業名 市単独事業
計画に記載 各寺社ではそれぞれ祭礼・伝統行事が行われ、本地域の年中行事として根付き、獅子舞等も行われている。こ
している内容 れらの貴重な伝統行事等を支援することにより、伝統文化への理解が深まって次世代への継承につながる。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で民間団体の加賀市獅子舞を応援する会（令和5年1月発足）が精力的に活動し、SNSを活用した発信や動画公開等を行っている。
北陸新幹線加賀温泉駅開業記念まつり「加賀未来市．」（令和5年11月3日・4日）や、いしかわ百万石文化祭2023（令和5年10月14日～11月26日）のイベントのひとつ「北陸新幹線沿線 獅子舞・グルメ大集合」に、市内獅子舞が参加した。令和6年3月10日には、山中温泉に大獅子神輿の展示広場「山中温泉ししがしらんど」がオープンした。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
進捗状況 ※計画年次との対応
祭礼道具の購入や活動補助のほか、獅子舞等の披露やイベントなどの普及啓発を行う■計画どおり進捗していることで、地域住民の興味や関心、地域の宝としての祭礼行事に対する意識を高め、担い□計画どおり進捗していない
手育成につなげる。
状況を示す写真や資料等

資料 いしかわ百万石文化祭2023「北陸新幹線沿線 獅子舞・グルメ大集合」チラシ

資料 山中温泉ししがしらんどオープンにともなう「山中温泉獅子祭り」のチラシ

加賀市－15

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-11
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和5年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

伝統芸能の継承

事業期間 令和３年（2021）度～令和12年（2030）度
支援事業名 市単独事業

お松囃子は能楽の正月謡初め行事で、かつては全国の各藩で行われていたが、大聖寺では現在まで継続して計画に記載行われている。この貴重な伝統芸能の活動を支援することにより、伝統文化への理解が深まって次世代への継している内容承につながる。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で大聖寺で活動する「錦城能楽会」が行う能楽ワークショップに対しての補助と、芸妓文化の継承などについて技術の向上や芸妓活動にかかる費用の一部を助成している。令和5年度能楽ワークショップ実施件数（小学校1校、4年生46人参加）
お松囃子の継承活動に対する補助を行った。（1件）
加賀市能のまち推進協議会では、加賀市錦城能楽会ほか関係団体が委員として参画し、市の能楽振興について協議検討を行った。（令和5年7月27日、令和6年1月26日）
国民文化祭の開催にあわせ「千人謡」を実施、市内小学校5・6年生約1,000人が一同に会し「羽衣」を披露した。また、併せて能楽の実演やワークショップも行い、能のまち・加賀市の発信と次世代育成を図った。（令和5年10月10日）
能楽を楽しむきっかけ作りとして、大人向けの謡と仕舞教室を実施。（令和6年1月～3月、練習5回、発表会1回）
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
進捗状況 ※計画年次との対応
能楽に気軽に触れることのできるイベント等を開催し、市民への普及啓発と担い手育成■計画どおり進捗しているを図る。担い手の後継者不足等、継承活動が困難になっている。金銭的な活動支援に□計画どおり進捗していない
とどまらず、人材育成などの支援もあわせて行う。
状況を示す写真や資料等

写真 錦城能楽会による能楽ワークショップの様子

写真 千人謡でのワークショップの様子

資料 大人向けの能楽教室のちらし

写真 千人謡（小学生1,000人が謡に参加）

加賀市－16

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-12
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目

令和5年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

茶の湯文化普及啓発

事業期間 令和３年（2021）度～令和12年（2030）度
支援事業名 市単独事業

初代藩主の前田利治が小堀遠州から茶道の手ほどきを受けていたこともあり、大聖寺藩では茶の湯が盛ん

計画に記載
で、現在も茶室が多数残っている。そのため事業により茶道の普及啓発を行うことにより、茶の湯文化を次世代している内容へ継承する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で公共施設にて茶道具や茶の湯文化にまつわる資料の展示を通年で行っている。
石川県九谷焼美術館で九谷桜花茶会（令和5年4月2日）や花野茶会（9月24日）を実施し、延べ116人が参加した。
大聖寺鴻玉荘（市指定有形文化財「旧新家家住宅」）を会場として茶会を開催し、歴史的建造物の活用を図るとともに、市民等に伝統文化を体験する機会を創出した。（11月5日、150人参加）
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

市内施設や歴史的建造物を有効利用する茶会を開催するほか、小中学校の地域学習等を活用し、市民が気軽に茶道や伝統文化に触れることの出来る機会を増やしていく。
状況を示す写真や資料等

写真 九谷桜花茶会（石川県九谷焼美術館）

写真 花野茶会（石川県九谷焼美術館）

写真 大聖寺鴻玉荘（市指定有形文化財「旧新家家住宅」）を活用したお茶会

加賀市－17

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-13
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目

令和5年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

和菓子文化普及啓発

事業期間 令和３年（2021）度～令和12年（2030）度
支援事業名 市単独事業

大聖寺藩では茶の湯が盛んなことから和菓子文化も栄え、老舗和菓子店が多数あったものの、近年は廃業に

計画に記載
より減少してきている。そのため事業により和菓子の普及啓発を行うことにより、和菓子文化を次世代へ継承すしている内容る。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
石川県九谷焼美術館の茶房にて、展覧会にちなんだ九谷焼を使い、和菓子とお茶のセットを提供し、和菓子文化の発信につなげた。
市内公共施設で通年的に和菓子作りの道具の展示を行った。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
伝承者と資料が少なく、事業展開に必要な資料の収集と整理に時間を要する。
大聖寺の和菓子作りを担う菓子職人が高齢化、減少しており、技術等の継承方法を検討していく。
状況を示す写真や資料等

写真 石川県九谷焼美術館茶房で展覧会にちなんだ九谷焼を使って、和菓子とお茶のセットを提供

写真 大聖寺鴻玉荘茶会では地元大聖寺の和菓子を使用写真 かが交流プラザさくらでの菓子道具の展示

加賀市－18

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-14
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目

令和5年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

伝統工芸普及啓発事業期間 令和３年（2021）度～令和12年（2030）度
支援事業名 市単独事業

大聖寺藩が事業開発した九谷焼は、現在も伝統工芸として継承されており、また大聖寺藩ゆかりの美術品が多く残っている。事業により伝統工芸を普及啓発・活用することにより、伝統文化・歴史に触れる機会を増やす。伝計画に記載
統工芸「九谷焼」を石川県九谷焼美術館や市内の九谷焼関連施設等と連携し、普及啓発、継承を図るとともしている内容に、観光資源として活用する。「大聖寺文化協会」が主催するイベント等と連携し、大聖寺藩ゆかりの美術工芸品等の積極的な公開を図る。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で市内施設において、九谷焼の普及啓発事業を実施した。
・九谷焼窯跡展示館で体験事業を実施。絵付け（延べ219人参加） 、ろくろ（延べ95人参加）、親子絵付け体験（令和5年11月3日開催、親子8人参加）
・さろんど九谷主催「九谷焼の鉢で盆栽づくり」（6月14日・15日、10月20日、延べ13人参加）
・さろんど九谷主催「推し九谷」（9月16日～12月31日、194人参加）お気に入りの作品にオリジナルの名前をつけて応募した。
・石川県九谷焼美術館での九谷焼イラストコンクールの開催した。
・石川県九谷焼美術館の九谷桜花茶会（4月2日）で九谷焼の茶器を使用した。
・石川県九谷焼美術館茶房で、展覧会にちなんだ九谷焼を使い、和菓子とお茶のセットを提供した。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

伝統工芸九谷焼の技能や、伝統工芸山中漆器の技術の後継者が不足してきているた
め、ブランド力を高めるなど、若年層への魅力発信を図っていく。
状況を示す写真や資料等

写真 九谷焼絵皿イラストコンクール作品募集ちらし写真 九谷焼の鉢を使用した盆栽づくり

写真 九谷桜花茶会（石川県九谷焼美術館）
九谷焼の茶器を使用

加賀市－19

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-15
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和5年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

歴史的風致活動の推進

事業期間 令和３年（2021）度～令和12年（2030）度
支援事業名 市単独事業
計画に記載 民間団体による活動を推進し、行政との連携や団体間の連携を図るとともに、必要に応じて活動を支援することしている内容 により、地域の主体的な活動が継続される。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲でNPO法人や地域の文化財保存団体が主催するセミナー開催事業や文化財見学会に対して、人的支援を行った。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
金銭的な活動支援にとどまらず、人材育成などの支援もあわせて行う。また、市民が主体的に城下町大聖寺の魅力発信を行えるよう、ガイド養成など幅広く活動支援を行う。
状況を示す写真や資料等

写真 江沼地方史研究会例会での歴史探訪会案内（10月28日）

資料 歴町センター大聖寺での赤瓦の里セミナー
第十回記念大会（11月19日）

写真 加賀商工会議所女性会おもてなし講座での歴史探訪会案内（11月27日）

加賀市－20

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-16
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度
項目

令和5年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

歴史的人物の活用

事業期間 令和３年（2021）度～令和12年（2030）度
支援事業名 市単独事業
計画に記載 大聖寺ゆかりの活躍した人物の功績等をまとめて紹介することにより、次世代の子どもたちが先人の偉業を学している内容 び、歴史に対する理解を深める。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
大聖寺鴻玉荘（市指定文化財「旧新家家住宅」）で、大聖寺ゆかりの人物を紹介する展示を行った。前期に「大聖寺が生んだ儒学者 大田錦城」（令和5年6月10日～8月27日、入館者116人）を開催し、令和6年3月から蓮如に関する展示を予定している。
かが交流プラザさくらでは、大聖寺藩士で医師の渡辺卯三郎や、大聖寺文化協会により野球界に貢献した河野安通志を紹介する展示を行っている。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

集客効果につながる企画展を継続的に開催していくために、綿密な展示計画をたてていくことが必要である。
状況を示す写真や資料等

資料・写真 大聖寺鴻玉荘企画展「大聖寺が生んだ儒学者 大田錦城」

写真 かが交流プラザさくらでの常設展示
日本プロ野球球団創始者 河野安通志

写真 かが交流プラザさくらでの常設展示
渡辺卯三郎

加賀市－21

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④-1
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度
項目

令和5年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

文化財の保存・活用の現況と今後の方針

国県市の指定等文化財については、文化財保護法、石川県文化財保護条例、加賀市文化財保護条例のほか、関連法令に基づいて保存管理を実施し、必要に応じ所有者等に対して保存管理に向けた助言等を行ってきており、引き続き適切な保存管理を実施するとともに、所有者等との連携のもと、計画的に保護のための措置を講ずる。また、未指定の文化財も数多く存在することから、大学等の研究機関や民間団体とも連携し、文化財の調査・研究を継続して実施し、価値が認められたものについては市指定や国の登録制度の活用を検討するこ計画に記載 とで適切な保護を行う。有形文化財（建造物）・史跡の保護に当たっては、以下のとおり行うものとする。国指定している内容 の文化財については、保存活用計画を策定し、計画に基づき適切に維持管理するとともに、保存・活用を推進する。国の登録有形文化財については、適切な保存管理や活用が図られるよう、物件ごとに所有者及び管理者と協議し、保存活用計画の策定を推進する。また、県市の指定文化財及び未指定文化財については、所有者及び管理者に対し、適切な維持管理、保存・活用が図られるよう協議を行うとともに、指導・助言又は支援を行う。無形の伝統芸能や伝統工芸の保護に当たっては、その活動の記録を作成するとともに、今後も活動を継承していくことが可能となるよう、担い手育成に対する支援を行う。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で・市指定文化財の管理者に対して管理にかかる経費（20件）を助成し、合わせて管理状況を確認した。
・市指定文化財について、指定書をもとに内容の確認作業を実施した。
・無形文化財（工芸技術）の保持団体に対して、技術伝承者の養成に要する経費（国庫補助1件）を助成した。
・無形文化財（芸能）の保持団体に対して、芸能の保護及び伝承に要する経費（市費1件）を助成した。
・文化財保存活用地域計画の策定に向け、準備を進めた。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
保存修理が必要になった段階での対応が多く、老朽化の未然防止のため保存管理について所有者や管理者への周知を行う。
加賀市歴史文化基本構想の見直しや文化財保存地域活用計画の策定については、財源や人材を確保のうえ計画的に行っていく。
状況を示す写真や資料等

資料 加賀市指定文化財の指定書
（表）

（裏）

加賀市－22

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④-2
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度
項目

令和5年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

文化財の修理（整備）に関する方針

有形文化財の建造物は、経年劣化や風雨等の外的要因によるき損や、滅失を招く恐れがあり、日ごろの維持管理を主とした予防対策と被害を受けたあとの適切な修理が必要である。指定等文化財の修理や整備については、所有者等による維持管理や日常的な点検により損傷の早期発見に努めるとともに、所有者等の意識向上のため適切な助言を実施する。また、これら指定等文化財の修理や整備にあたり、文化財の価値を損ねるこ計画に記載 となく行う必要があることから、過去の修理履歴や調査記録を整理及び調査したうえで、現状や修理箇所の詳している内容 細な調査を実施し、修理の方法及び内容を検討するとともに、関係機関と調整し、各分野の専門家の指導により修理の方法及び内容の精度、客観性を高めて保護のための措置を講ずる。なお、調査情報は蓄積し、今後の維持管理や保存のための助言に活用する。さらに、所有者等の財政的負担の軽減のため、指定等文化財の修理には各種補助制度を積極的に活用する。未指定の文化財や、歴史的風致形成建造物として指定した建造物の修理については、所有者等と協議しながら、保存のための対策を講ずる。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で市指定名勝「旧大聖寺藩邸庭園」（江沼神社庭園）の整備に向け、令和3・4年度に実施した基礎調査及び名勝調査結果を踏まえ、庭園整備事業の基本計画となる保存活用計画を令和5年度に策定した。
国指定史跡「狐山古墳」の保存修理事業として墳丘上立木伐採業務を令和6年3月に実施した。
指定文化財の保護事業（補助事業3件）、重要伝統的建造物群の保存修理事業（補助事業4件）、重要文化的景観整備事
業（補助事業1件）、市所有の未指定有形文化財の保存修理（1件）を行った。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

老朽箇所の修繕や発掘調査、名勝調査を実施しながら、文化財の保存を図る。
状況を示す写真や資料等

写真 重要文化的景観整備事業
写真 市指定有形文化財「大聖寺藩主前田家一族（塩屋町 鹿島神社（国指定天然記念物「鹿島の森」内））
廟所」保護事業

写真 国指定史跡「狐山古墳」の保存修理事業
古墳全景、有識者会議の開催

写真 未指定有形文化財の保存修理
北前船の船主邸に伝わる江戸後期の襖絵を修復し展示

加賀市－23

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④-3文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度

令和5年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

文化財の保存・活用を行うための施設に関する方針

加賀市の文化財の保存・活用を行うための施設は、石川県九谷焼美術館、北前船の里資料館、深田久弥山の文化館、九谷焼窯跡展示館、山中温泉芭蕉の館があり、地域文化や文化財・先人・偉人の功績についての展
示施設として利用されている。今後も、これらの施設において文化財の保存・活用を行うものとするが、各施設計画に記載 とも、老朽化に伴う機能の低下や施設の狭小の問題等の課題があり、郷土資料や民俗関係資料、考古資料をしている内容 収蔵している施設も各施設に点在し、加えて観光施設や学校、体育館等の小規模な施設にも資料が分散して収蔵されていることから、施設の集約化や資料館、展示施設の見直しを行い、将来的に資料を一元管理し、一定の保存管理ができる施設の整備を目指す。さらに、より多くの人々に興味・関心をもってもらうため、文化財の情報を広く発信し、文化財の説明板や誘導ザイン、位置サイン等の公共サインの新設・再整備を推進する。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で市指定史跡「柴山貝塚」に設置されている老朽化した説明看板を修理した。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
説明看板は、全体で47か所を予定しており、優先順位を決め計画的に設置していく。
（うち令和3年度2件、令和4年度1件、令和5年度1件実施）
資料の収蔵施設は、引き続き一元管理できる施設の確保を検討していく。
状況を示す写真や資料等

写真 市指定史跡「柴山貝塚」の説明看板修理

加賀市－24

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④-4
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度

令和5年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

文化財の周辺環境の保存に関する方針

文化財は、周辺環境を含め価値を持つものであり、文化財の保存だけではなく、周辺環境の保全も視野にいれ計画に記載 る必要があることから、都市計画法や景観法、加賀市の関係条例等による制度・規制を積極的に活用することしている内容 により、引き続き良好な保全に努める。また、公式サイン等の設置の際は、文化財やその周辺環境と調和したものとし、周辺環境の保全を図る。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で・重要文化的景観選定区域の国指定天然記念物「鹿島の森」の周辺環境に係る整備計画について、担当課と協議を行った（1件）
・重要伝統的建造物群保存地区内での建築工事等の協議を、関係課や事業者と行った（約20件）
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

景観条例や、伝統的建造物群保存条例などによる規制の活用とともに、環境、建築、農林担当課との連携を密にし、良好な景観を維持し積極的に形成する取り組みを行っていく。
状況を示す写真や資料等

図 重要文化的景観「加賀海岸地域の海岸砂防林及び集落の文化的景観」の選定区域と加賀市景観計画区域
重要文化的景観選定区域

景観計画区域

加賀市－25

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④-5
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度
項目

令和5年度
現在の状況
□実施済
■実施中
□未着手

文化財の防災に関する方針

地震、落雷、水害、火災等により自然災害を原因とする有形文化財の損壊や滅失の危険性を低下させるため、所有者や管理者による防災対策の注意喚起を促すとともに、被災した場合には迅速な対応が可能となるよう、文化財の啓発活動や文化財防火デーを活用し、地域住民が参加した防火訓練や消火体制等の日常的な備え計画に記載 の取り組みを促す。また、個別の有形文化財や重要伝統的建造物群保存地区ごとに文化庁の防火対策ガイド
している内容 ライン等を活用して、防火対策を検討するとともに、現状の文化財の記録を行い、被災し、き損滅失した場合の復旧に資する資料の整備に努める。さらに、各専門家や研究機関、修理業者と連携し、被災履歴の記録や被災文化財の復旧作業を行えるよう体制を準備する。なお、文化財については盗難や放火等の防犯についても注意が必要なことから、所有者等へ防犯設備の設置についても促していくものとする。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で・文化財防火デーに合わせ、令和6年1月21日に国指定重要文化財「江沼神社長流亭」において地域住民とともに防火訓練を実施した。
・市指定有形文化財「旧新家家住宅」（大聖寺鴻玉荘）において、令和5年11月30日に防火避難訓練を実施した。
・その他、展観施設として利用している国登録有形文化財について、各指定管理者により消防訓練を実施している。
・令和6年1月1日の能登半島地震により文化財に甚大な被害があり、状況の正確な把握や、修理方針の検討を行っている。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

災害に伴う現状復旧の際に、迅速に復旧を行えるよう必要な図面や資料を整理しておく。特に、重要伝統的建造物群保存地区の物件は数多く、選定時の資料に加え、修景や修理工事に必要な詳細資料を計画的に整備していく。地震の被害状況を整理し、関係各所と連携しながら復旧等を進める。また、防災方針の見直しも検討する。
状況を示す写真や資料等

写真 重要文化財「江沼神社長流亭」での訓練

写真 市指定有形文化財「旧新家家住宅」（大聖寺鴻玉荘）での訓練

加賀市－26

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④-6
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度

令和5年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

文化財の保存及び活用の普及・啓発に関する方針

文化財の保存及び活用の普及・啓発については、チラシやパンフレットの作成、配布等をはじめ、文化財の情報提供や展示・公開を行っている。学問的研究に基づいた根拠ある歴史的価値を理解し、地域住民が自ら調べ計画に記載る姿勢と本物志向を促す必要があることから、文化財の歴史的価値と保存の重要性について市民や事業者にしている内容広く知ってもらうため、説明板等の設置やパンフレットなどの作成・配布とともに、学校や公民館での講座やイベントを開催し普及・啓発を図る。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で市指定史跡「柴山貝塚」に設置されている説明看板を修理した。
市指定史跡「分校前山古墳群」及び市指定史跡「大聖寺城跡」の解説用パンフレットを改定し、それぞれ、3,000部、5,000部印刷した。
いしかわ百万石文化祭2023の事業の一環として、「城下町大聖寺歴史と文化の祭典～城下町大聖寺再発見 妖怪伝説と大聖寺～」と題し、講演会や、城下町の不思議な話をまとめた『聖城怪談録』にちなんだイベントを開催した。（令和5年11月
18日、延べ220人参加）
また、民間団体委託による学習講座の実施及び団体主催のセミナーに補助を行った。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）

進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

パンフレットだけでなく、広報かがやホームページ、SNSなど様々な媒体を利用し情報を発信する。また、あらゆる年代に文化財に関心をもってもらえるような講座や講演会など、イベントの内容や開催方法を工夫する。
状況を示す写真や資料等

資料 分校前山古墳群パンフレット

資料 大聖寺城跡パンフレット

資料 城下町大聖寺再発見チラシ

写真 城下町大聖寺再発見 怪談話の会

加賀市－27

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④-7
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度

令和5年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

埋蔵文化財の取扱いに関する方針

加賀市における「周知の埋蔵文化財包蔵地」は725か所と膨大である。それぞれの遺跡を個別に管理して、文化財保護法に基づく保護（保存・活用）を実践している。周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事等を行おうとする際の届出や、これまで知られていない遺跡が発見された場合の届出等については、必要な手続きを周計画に記載 知徹底するとともに、石川県教育委員会の指導助言を仰ぎながら、開発に係る関係者と十分な協議を行い、そしている内容 の保護を図る。さらに、研究や文献、過去の調査の成果、現地の状態等により重要度を判断し、重要と考えられる包蔵地においては地下遺構の保存を優先するとともに、破壊が回避できない場合には発掘調査を行い、十分な記録を作成する。また、発掘調査の結果、重要な発見があった場合は、関係者と保存について協議する。出
土遺物等についても適切な保存管理ができる場所の確保に務める。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で・市内遺跡の分布調査を、令和5年度は13件実施した。
・市内遺跡出土鉄製品について、令和5年度は60点保存処理を行った。
・土木工事等に伴う埋蔵文化財についての協議を、関係課や事業者と行った（約200件）
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
分布調査の結果は今後の事業に活かせるよう、調査成果を地図や記録として管理する。
出土鉄製品の保存処理は、数が多いため、補助事業を活用しながら、予算の範囲内で優先順位を決め、計画的に行っていく必要がある。
状況を示す写真や資料等

写真 市内遺跡分布調査

写真 鉄製品保存処理（60点）

加賀市－28

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④-8
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度

令和5年度
現在の状況

項目
文化財の保存又は活用に関する事項の保存・活用に向けた市の体制と今後の方針

□実施済
■実施中
□未着手

加賀市では、文化財保護法および伝建地区における修理事業については、産業振興部の「文化振興課」が所管しており、学芸員4名（考古、日本史近世）、事務職員5名を配置している。一方で、歴史まちづくり施策の検討については、建設部の「都市計画課」が所管しており、相互に連携しながら文化財の保存・活用と歴史まちづくりを推進している。文化財の保存及び活用に関する事項について調査審議を行う機関として、加賀市文化財保護計画に記載
審議会条例に基づき「加賀市文化財保護審議会」を設置しており、7名の委員（専門分野として考古、歴史（古している内容代・中世）、歴史（近世）、民俗、建造物、美術工芸。自然がそれぞれ1名）で構成されている。また、加賀市伝統的建造物群保存地区保存条例に基づき「加賀市伝統的建造物群保存地区保存審議会」を設置しており、適切な文化財の保存・活用を進めている。このほか、加賀市景観条例に基づき「加賀市景観審議会」を設置している。今後は、文化財の保存・活用の視点に立ち、関係部局との連携強化体制の充実を図る。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で・加賀市文化財保護審議会を開催した。（令和6年1月29日）
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
北前船関連事業は観光部局との連携のほか、全国49市町との広域的な連携を図りながら、事業を進めている。文化財を活用した事業については、今後策定予定の加賀市
観光戦略プランに位置づけ、観光部局と連携して誘客事業を展開していく。
状況を示す写真や資料等

写真 加賀市文化財保護審議会（令和6年1月29日）

加賀市－29

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④-9文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度

令和5年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

各種団体の状況及び今後の体制整備の方針

加賀市の文化財を保存・活用していくためには、加賀市の行政機関だけで取り組むのは困難であるため、地域
において文化財の保存・活用に取り組んでいる団体と連携をとることが重要である。加賀市においては、「御願神事保存会」をはじめとした文化財の保存団体や民俗芸能等の保存団体が多く存在する。これまで、市内各地の様々な文化財について、市において調査研究を進めてきたが、これらの文化財の保存と活用は、必ずしも組計画に記載
織的に行われてきたとは言えないことから、地域の様々な文化財の周辺環境を含めた総合的な保存・活用を視している内容野に入れた調査研究を行うとともに、保存・活用するための団体等の育成を進める。また、市内各地で保存団
体が精力的な活動を行っているが、多くの団体が継続者、指導者の不足など、運営面で様々な課題を抱えていることから、今後は、こうして各団体が抱える課題を共有化するとともに、継承される技術や道具等について情報交換を行うため、保存団体間の連携強化を図る。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で・大聖寺住民による組織「大聖寺わがまちビジョン推進委員会」に都市計画課職員、文化振興課職員が出向き、事業の進捗状況の報告と、今後の事業方針について意見交換を行った。（令和5年4月24日、8月28日、11月27日）
・加賀海岸の自然保護や景観保全に取り組んでいるNPO法人加賀海岸の森と海を育てる会が金沢市海岸砂防協会の視察研修を受入れ、市担当課も協力し加賀海岸等の案内や活動内容を発表した。（9月22日）
・大聖寺城跡の整備については錦城山城址保存会、ガイドなどの養成事業についてはNPO法人歴町センター等と今後連携し事業を進めることを確認した。
・市指定文化財「お松囃子」の保持団体である「加賀市錦城能楽会」は、加賀市能のまち推進協議会に委員として加わり、
課題の共有や事業の展開について協議を行った。（7月21日、令和6年1月26日）
・実性院は、今後の修繕や建物の維持について、責任役員との懇談を行った。（6月15日、10月30日）
・北前船日本遺産推進協議会で、総会、幹事市会、ブロック会議を開催した。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
文化財保持団体については、いずれも高齢化や会員数の減少の問題を抱えており、活動補助のみでは、団体の維持継続が困難になっている。会員数の確保につながる支援を検討していく必要がある。修繕等の財源確保は、クラウドファンディングなど新たな仕組みを研究・提案していく。文化財の総合的な保存・活用をはかるために、文化財保存
活用地域計画の策定も検討していく。
状況を示す写真や資料等

写真 加賀海岸（重要文化的景観「加賀海岸の海岸砂防林及び集落の文化的景観」）での視察研修受け入れ

写真 大聖寺わがまちビジョンとの意見交換（4月24日ほか全3回）

加賀市－30

進捗評価シート（様式１-５）

評価軸⑤-1
効果・影響等に関する報道
評価対象年度
令和5年度
掲載紙等
北陸中日新聞報道等タイトル
古地図を手に大聖寺歩こう

年月日
令和5年4月8日

神輿や子ども民謡踊り楽しむ 加賀神明宮「桜まつり」

令和5年4月9日

北國新聞

大聖寺ににぎわい再び 空き町屋改修 食の発信拠点に

令和5年4月10日

北國新聞

目指せ 大聖寺の魅力案内人

令和5年4月16日

北國新聞

江沼神社庭園きれいに 大聖寺藩ゆかり 住民有志が清掃

令和5年4月23日

北國新聞

地域の文化財に見入る 大聖寺・山ノ下寺院群

令和5年4月30日

北國新聞

加賀 古今アート知って 山ノ下寺院群で催し

令和5年5月2日

北陸中日新聞重伝建空き地に茶店 加賀・山中温泉荒谷町

令和5年5月21日

北國新聞

30年ぶり大聖寺にビアガーデン

令和5年6月2日

北國新聞

大聖寺の自然、歴史発信 まちづくり団体

令和5年6月16日

北國新聞

北前船主集落の文化 茶番御前新名物に

令和5年7月4日

北國新聞

大聖寺十万石まつり 小学校でPR 復活子どもみこし

令和5年7月11日

北陸中日新聞「謡が降る」大聖寺体感 八間道能楽堂で扇や本展示

令和5年7月15日

北陸中日新聞歴代武将の冥福祈る 加賀・錦城山城址保存会

令和5年9月4日

北國新聞

北前船主集落の暮らし体験 船頭住宅 宿に改装

令和5年8月8日

北國新聞

北前船クイズ解けるかな？ 加賀の資料館児童向け企画

令和5年8月18日

北陸中日新聞看板20カ所に大聖寺城下町憲章

令和5年8月24日

北國新聞

山中節の踊り学ぶ

令和5年9月5日

北國新聞

6町の獅子舞継承へ一堂に 加賀・十万石まつり

令和5年9月8日

北國新聞

大聖寺の景観守りたい 住民ら「まちづくり」憲章制定

令和6年9月14日

北陸中日新聞北前船船主屋敷 光で演出

令和5年9月20日

北國新聞

大聖寺の景観守り続けよう 地区案内、まちづくり指針看板

令和5年9月29日

北陸中日新聞北前船 活版印刷で鮮やか 橋立で体験

令和5年10月2日

北國新聞

大聖寺実高生ガイドの勉強中 城下町を中学生に案内

令和5年10月14日

北陸中日新聞大聖寺の「家宝」展示

令和5年10月28日

北國新聞

大聖寺城の変遷語る ふるさと再発見講座

令和5年11月5日

北國新聞

大聖寺城跡の歴史学ぶフォーラム 赤瓦の里セミナー大会

令和5年11月20日

北國新聞

大聖寺の怪談朗読「城下町再発見」

令和5年11月20日

北國新聞

大聖寺の歴史 学び深めよう

令和5年11月21日

北陸中日新聞伝統受け継ぐ「お松囃子」加賀で錦城能楽会披露

令和6年2月4日

北國新聞

伝統工芸士の九谷焼20点並ぶ 加賀で作品展

令和6年2月4日

北國新聞

240本竹割の音響く 加賀・菅生石部神社で御願神事

令和6年2月11日

北國新聞

獅子頭ガチャ 山中温泉の振興会、きょう披露

令和6年3月10日

北國新聞

菊の湯広場、ししがしらんど 山中温泉で完成、開園式
令和6年3月11日
北陸中日新聞定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
R5年度は、コロナウイルス感染症の5類への移行に伴い、再開された活動など、城下町大聖寺の魅力を伝える報道が取り上げられている。また、歴史まちづくりの機運醸成などを目的とした、第2回北陸まちづくりサミットが高岡市で開催され、ア
フターコロナをテーマにしたパネルディスカッションなど、認定都市間での連携強化が図られた。あわせて、各認定都市がサミットを契機に作成した歴まちカードのお披露目と参加者への配布など、PR活動が図られた。歴まちカードは、加賀温泉駅
構内にある「KAGA旅・まちネット」にて配布を行っている。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
進捗状況 ※計画年次との対応□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし

震災による被害や観光産業等への影響もあるなかで、北陸新幹線金沢敦賀間開業を契機に、認定都市間での相乗効果を図るため、歴まちカード等を活かした新たな取り組みを実施し、国内外の旅行者に選ばれる都市となるような歴史まちづくりの推進を図る。

加賀市－31

状況を示す写真や資料等

写真 第２回北陸歴史まちづくりサミットの開催（令和5年10月31日）

資料 北陸歴史まちづくりサミット 案内チラシ

資料 歴史まちづくりカード作成

加賀市－32

進捗評価シート（様式１-６）

評価軸⑥-1
その他（効果等）
評価対象年度

令和5年度

項目
歴史まちづくりの推進
加賀市の歴史的風致の維持向上を図る上で欠かせない城下町大聖寺を継承するため、重点区域において、優計画に記載
先的に、歴史的風致維持向上施設の整備と適切な管理に関する各種事業を行い、その効果を市全域へ波及さしている内容せていくこととする。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で。記事・議会議事録等を添付
計画に位置付けた16事業のうち、令和５年度は、江沼神社庭園の基本計画を策定した。錦城山公園については、国指定史跡のための協議を進めており、指定範囲区域外である入口部の修景整備を先行して行っていく予定である。また、国民文化祭にあわせ、1,000人が一同に会し「羽衣」を披露した「千人謡」の実施など、伝統芸能や伝統文化の継承を目的とした様々なイベントや団体への支援を行い、歴史的風致の維持向上に寄与した。
実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
進捗状況 ※計画年次との対応
歴史的建造物の維持保全、周辺環境・景観の整備、伝統行事等の伝統文化の継承、まち歩き観光の振興等への対応は必要であることから、引き続き、ロードマップに沿いな□計画の進捗に影響あり
がら実施する。一方、計画の進捗における新たな課題として、能登半島地震の影響によ■計画の進捗に影響なし
り、国重要文化財「江沼神社長流亭」等に甚大な被害があり、早期の復旧が必要な状況となっている。復旧にあたっては多額の費用と修復のノウハウが必要である。財源確保の状況によっては、今後計画の見直しも含めて検討していく。
状況を示す写真や資料等
加賀市歴史的風致維持向上計画ロードマップ
年度（西暦）
（令和）

2020
2

2021
3

2022
4

2023
5

2024
6

国指定史跡を目指す

2025
7

2026
8

2027
9

錦城山公園修景整備

2

江沼神社庭園整備

3

歴史的都市構造保存整備

計画策定

4

空地活用整備計画策定

5

松島橋の架け替え

6

町名の普及啓発及び由緒書等整備

町名の普及啓発7

町並み景観形成

町並み景観助成※申請状況による

8

歴史的風致形成建造物修理

建造物修理助成※申請状況による

9

町屋再生

町屋改修助成※申請状況による

公開
保存・管理

計画策定、所有者の意向確認
実施設計、改修整備
計画策定

遊歩道整備

交流広場
ポケットパーク

公開

建造物の指定計画策定

伝統的な祭礼道具や地域の大きな祭りへの助成
協議会
設置

能のまち構想策定
能楽イベント等の開催

12 茶の湯文化普及啓発

資料調査

大聖寺鴻玉荘での企画展
茶会などのイベント開催展

13 和菓子文化普及啓発

資料調査

大聖寺鴻玉荘での企画展
和菓子教室など開催

14 伝統工芸普及啓発

九谷焼・山中漆器等の後継者育成等の助成

15 歴史的風致活動の推進
16 歴史的人物の活用

旧北国街道

旧橋撤去

架け替え

10 祭礼の継承
11 伝統芸能の継承

2029
11

計画策定（保存計画、整備計画）、史跡整備
視点場整備

1

基礎調査 名勝調査

2028
10

お松囃子ほか文化活動補助
大聖寺鴻玉荘での企画展開催

加賀市－33

1回／年 程度開催

由緒書

2030
12

法定協議会等におけるコメント（様式２）

評価対象年度

令和5年度

・法定協議会等におけるコメント
コメントが出された会議等の名称：第3回加賀市歴史的風致維持向上協議会
会議等の開催日時：令和6年3月4日（月）（コメントの概要）＜①歴史的都市構造の保存整備について＞
・一里塚や関所跡の設置場所について、現在再生されているものは本来の場所と違う。今後、新しく整備するものについては、できる限り正しい場所に設置するとともに、難しい場合は、本来あった場所の説明を記載すること。
・史実を残すのは大事なので、正確に記録を整え、また、市民への周知の際は誤解のない方法を検討すること。
＜②歴史的風致形成建造物の修理について＞・1月1日の能登半島地震において、文化財への被害状況及び修理等対応はどうか。
・自然災害等防ぐことのできない被害を支援できる補助制度を考え、歴史的風致を守るための支援を検討して欲しい。
＜③錦城山公園修景整備について＞
・忠霊塔の移設について、市の見解はどうか。
＜④町屋再生について＞
・これまでの取り組み成果はどうか。
・今年度の申請が0件で、事業がマンネリ化し関心がなくなってしまったのではないか。
・平成17年に戦前の建築物の悉皆調査を行い、その後改めて令和4年に調査したところ、約3分の1が消滅した。能登半島地震の被害も受け、取り壊す人も増える恐れがある。相談窓口を設ける等、町屋が失われてしまわないよう、歴史的な町並みを維持し価値を失わないよう、積極的な取り組みをお願いしたい。
＜⑤進行管理・評価について＞
・計画は4年目であるが、評価は単年度か。計画期間全体から見て評価しているのであれば、なぜ計画通りに進捗していると判断できるのか。
・能登半島地震で状況が変わり、課題として進捗に影響するのであれば記載が必要ではないか。
・評価軸③-8，③-9について、修理等の届け出がないのに計画通り進捗しているとはどうしてなのか。申請がなくとも、何らかの作業をしているなら記載する必要があるのではないか。
＜⑥能の情報発信について＞・市は能のまち構想を持っているが、能専用のホームページを作成する等情報発信の仕組みを構築して欲しい。
＜⑦文化財の防災について＞・文化財の防災に関する方針についても、地震に関する文言を盛り込み、計画を見直す等課題を記載してはどうか。

（今後の対応方針）＜①歴史的都市構造の保存整備について＞
・一里塚など民間で再建したものであるが、設置当時の事情を確認し、今後、市で新たなものを整備する場合は、設置
位置など慎重に検討し、市民等に誤解をあたえないような方法で行う。
＜②歴史的風致形成建造物の修理について＞・重点地区の城下町大聖寺でも国指定「江沼神社長流亭」や市指定「実性院本堂」等に甚大な被害があり、正確に被害状況を把握したうえで、所有者や国県と慎重に協議し、補助金も含め整備方針を検討。
＜③錦城山公園修景整備について＞
・現段階では忠霊塔の移設を考えていない。今後、史跡指定地も含めた錦城山公園全体の保存計画及び整備計画の策定にあわせて、考えていくことが必要。
＜④町屋再生について＞・平成18年度から賑わい創出を目的として実施し、活用面では、大聖寺の「我が家の家宝展」開催時に町屋を公開する
イベントを実施していた。現在では、開業した飲食店の閉店など社会情勢の影響等によるところもあるが、公開イベントの再開など官民連携して推進していく必要がある。
・件数が伸び悩んでいるのは、修理費が嵩む町屋が残っており、事業者負担もある修理費用が課題となっている。
・町屋の維持については、所有者等との共通認識と協力を得るため、様々な機会をとおし、働きかけていく必要がある。

加賀市－34

法定協議会等におけるコメント（様式２）

評価対象年度

令和5年度

・法定協議会等におけるコメント（今後の対応方針）＜⑤進行管理・評価について＞
・評価は単年度。計画通りか否かの判断は数字的な指標もなく難しいが、事業に対して何らかの作業や議論、資料作成等を行っているので、計画通り進捗していると評価した。
・地震を受け、評価軸③-8の歴史的風致形成建造物修理でも記載しているが、当初、補助は一般的な経年劣化を対象としていたが、今後は災害による破損にも補助を適用できるような体制を整えていきたいと考えている。
・記載の仕方は再度見直し修正する。
＜⑥能の情報発信について＞・市ホームページに専用のコーナーを設け、まずは加賀市能のまち推進協議会委員によるコラム等掲載予定。
＜⑦文化財の防災について＞・検討し修正したいと考えている。

加賀市－35