様式2

都市再生整備計画 事後評価シート
長野駅周辺地区

平成２３年２月
長野県長野市様式２－１ 評価結果のまとめ
都道府県名

長野県

市町村名

長野市

地区名

長野駅周辺地区

交付期間

平成18年度～22年度

事後評価実施時期

平成22年度

交付対象事業費5,764.9百万円

面積

国費率

90.7ha0.4

事業名
当初計画に位置づけ、実施した事業

基幹事業 高質空間形成施設（ユメリア通り）、土地区画整理事業（長野駅周辺第二地区）提案事業 地域創造支援事業（不良土壌改善事業、ゴミステーション整備）
事業名１）事業の実施状況

当初計画から削除した事業新たに追加した事業基幹事業 高質空間形成施設（せせらぎ歩道）

一部の指標に関連するが、指標及び数値目標は据え置く提案事業 動推進）

事業項目の適正化（関連事業へ移行）

影響なし

基幹事業 高質空間形成施設（計渇川、野外彫刻ながのミュージアム）

まちの回遊性の向上と安らぎのある空間形成のため追加

一部の指標に関連するが、指標及び数値目標は据え置く提案事業 地域創造支援事業（送電線地中化事業）

都市景観の整備と土地利用の高度化のため追加

一部の指標に関連するが、指標及び数値目標は据え置く

まちづくり活動推進事業（まちづくりアドバイザー派遣制度、長野駅東口まちづくり活当 初

平成18年度～22年度

変 更－

指 標
指標1

新規住宅着工件数

指標２

地区内商店街歩行者数

指標３

消防･災害車両活動可能地域率４）定性的な効果
発現状況

その他の数値指標1
その他の数値指標２
その他の数値指標３

交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響
従前値
基準年度

単位

指 標３）その他の数値指標（当初設定した数値目標以外の指標）による効果発現状況

数
モニタリング値
評価値

目標
達成度

0H17110

H2272120

○人/日

3,197

H173,100

H223,420

2,872

△％

34H1765

H224553△

評価値

目標
達成度※１

従前値
基準年度

単位

消火活動困難住宅の減少

目標値
目標年度

－件

件

427

H17目標値
目標年度数
モニタリング値

1年以内の達成見込み

効果発現要因（総合所見）

フォローアップ
予定時期

ありなし
ありなし
ありなし

街路や高質空間の整備が奏功し、地区の利便性及び居住環境が向上した。

平成23年4月

魅力ある商店街づくりと歩行者優先道路の整備により、歩行者の減少が緩和された。

平成23年7月

生活道路の整備を優先した結果、事業効果が評価値に十分反映されなかった。

平成23年4月

効果発現要因（総合所見）

フォローアップ
予定時期

家屋の移転や街区整備の実施により、安全･安心な都市基盤整備が促進された。

平成23年4月●●

1年以内の達成見込み

175・本計画の実施を通して、まちづくりに対する意識が高揚し、住民と行政の協働によるまちづくり活動が積極的に行われるようになった。
・長野駅東口まちづくり対策連絡協議会内にテーマごとの研究部会が設立されるなど、まちづくりへの機運が高まってきた。
・利用されていない危険な住宅が解体されるなど、まちの安全性が高まるとともに、居住環境が著しく改善した。
・従前は入り組んだ狭小道路や袋小路が多く、道に迷っている人や車両を多く見かけたが、計画的な道路整備により、市民からの苦情が大幅に減少した。

実施内容
モニタリング５）実施過程の評価

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

モニタリングの結果による他事業の優先施行

交付期間の変更

２）都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況

削除/追加の理由

住民参加
プロセス
持続的なまちづくり
体制の構築

所定のモニタリングシートによるモニタリング

長野駅東口まちづくり対策連絡協議会

長野駅東口まちづくり対策連絡協議会

実施状況
都市再生整備計画に記載し、実施できた
都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった
都市再生整備計画に記載し、実施できた
都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった
都市再生整備計画に記載し、実施できた
都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

今後の対応方針等●●●

計画期間終了後においても、モニタリングの手法を用いて定期的に継続事
業の進捗状況を確認する。
検討・協議した内容を具現化するための体制づくりに着手する。（具体的な活動は住民主体で実施し、市は後方支援を行う。）
より多くの住民の意見を反映させ、実施可能な活動計画を作成する。（具体的な活動は住民主体で実施し、市は後方支援を行う。）

様式２－２ 地区の概要
長野駅周辺地区（長野県長野市） 都市再生整備計画の成果概要
まちづくりの目標

目標を定量化する指標

機能性･利便性の高い都市拠点整備、水と緑あふれる都市景観整備により都市の顔となるまちづくりを目指す。
① 土地区画整理事業による安全･快適な都市基盤整備と土地利用の高度化② 魅力あふれる商店街の整備と豊かな水･緑空間を活かした歩行者空間の整備による中心市街地の活性化③ 住民との協働によるまちづくりの推進

従前値

新規住宅着工件数

単位：件

地区内商店街歩行者数

単位：人/日消防･災害車両活動可能地域率

単位：％

○関連事業
長野駅東西自由通路整備目標値

評価値

0H17110

H22120H223,197

H173,100

H222,872

H2234H1765

H2253

H22

○関連事業
従前居住者住宅建設■ 基幹事業
土地区画整理事業「区画道路、公園など」□提案事業
不良土壌改善事業

高質空間形成施設「ユメリア通り、計渇川」

長野駅
■基幹事業
高質空間形成施設「ユメリア通り北中商店街再生」□ 提案事業■基幹事業
土地区画整理事業「長野駅周辺第二」 A=58.2ha
区画道路 L= 3800m

長野新幹線

■基幹事業
高質空間形成施設「野外彫刻ながの■基幹事業
高質空間形成施設「計渇川整備」 L=160m

ホクト文化ホール□提案事業「送電線地中化事業」「不良土壌改善事業」「ゴミステーション整備」「送電線地中化事業」○ 関連事業
土地区画整理事業「街路築造」
公共下水道事業「雨水渠」
従前居住者用住宅建設事業
東西自由通路整備事業
まちづくりアドバイザー派遣制度

・土地区画整理事業による道路整備が順調に進捗したことにより、狭小道路が減少し、まちの快適性、安全性が大きく向上した。
まちの課題の変化 ・土地区画整理事業の移転対象となっている木造住宅のうち、約6割について移転補償契約が締結された。
・大規模なマンション等が建設された結果、若年層の定住が促進され、世代間のバランスが改善した。

今後のまちづくりの方策（改善策を含む）

・土地区画整理事業を推進することにより、機能的で快適な都市機能集積を図るとともに、土地利用の高度化を誘導する。
・住民主体のまちづくり活動を支援する。（具体的な活動は住民主体で実施し、市は後方支援を行う。）
・地域住民のやすらぎと憩いの場となる空間を創出する。
・街区公園等公共空間の整備により、来街者及び地域住民との交流を促進する。
・老朽密集住宅等の解消が遅れている区域については、大規模災害に耐え得る有効な水利として、耐震性貯水槽の設置を促進する。