をプラットフォームとした、
１．⼯事情報共有システム(ASP)
２．遠隔臨場（BP-Livecam）
３．BIM/CIM活⽤
令和５年１⽉

主催 一般社団法人青森県建設業協会
協力

1

１．⼯事情報共有システム（ASP）

2

①⼯事情報共有システム（ASP） とは︖• インターネットを活⽤して利⽤者全員がいつでもどこでも情報の閲覧・発信・受信ができるCloudサービスです。
• インターネットに接続できるパソコン等があれば利⽤できます。
• 関係者すべてが同じ情報を共有できます。

タブレットパソコン

スマートフォン

ノートパソコン3

①ログイン画⾯ 青森県発注工事 https://lgwan.basepage.com/

ログインID・パスワードは、半⾓英数字および記号から成る⽂字列です

青森県以外(国交省等)発注工事

https://bp1.basepage.com/
ログインID、パスワードで利⽤者を判別
ログインIDは、1⼈に1つが原則

4

②Whatʼs New《新着情報・ポータル画⾯》

今週のスケジュール✔ スケジュール確認✔ 「お知らせ」の確認✔ 各種新着情報の表示（掲示板・通知等）✔ WF承認確認 etc

5

③電⼦決済機能（ワークフロー︓WF）の活⽤（必須）
システム上で打合せ簿等の鑑（かがみ）を作成✔画⾯上に必要項⽬を⼊⼒するだけで鑑は完成します✔「発議」「決済」「押印」は全て電⼦上で⾏います

ブラウザでの入力

PDF（鑑）⾃動⽣成

6

③電⼦決済機能（ワークフロー︓WF）の活⽤（必須）
決済ルートの設定✔決済ルートはいくつでも登録可能です✔同⼀職位に複数の⽒名を登録可能です

差し戻し

途中編集

⼀次保存

繰上決済

押印設定
複写

様々な決済処理に対応︕︕
7

③電⼦決済機能（ワークフロー︓WF）の活⽤（必須）✔決裁ルートは開設時に設定済ですが、⾃由に変更可能です✔決裁者の途中変更も可能です（追加・削除・変更）
決裁進捗が⼀⽬瞭然︕︕

担当している「複数⼯事」の承認決裁⾏為の状況を表⽰⇒書類決裁の流れが⼀⽬瞭然のため、チームを切替えなくても状況を把握できます

ファイルの添付（リンク）が可能
8

④スケジュール管理機能✔チームメンバー内のスケジュール調整を効率化できます✔公開対象チームを設定できます

チームの切替詳細を⾮表⽰にして予定の有無のみを公開できます• 利用者の声– 日程調整について都度回答することが無くなった［発注者］– 臨場確認の日程が調整しやすくなった［受注者］– 訪問、電話する際の参考になった［受注者］– 過去の出来事の記録として使っている［受注者］

9

⑤掲⽰板機能①✔メンバー全員への周知、意⾒交換、状況報告をすることができます✔投稿内容はいつでも確認できます

・投稿⼀覧がみやすいテーブル表⽰
・⾃分の既読、未読がわかる
・添付ファイルやメンバーのコメント等多彩な機能が利⽤可能

10

⑤掲⽰板機能②✔投稿された記事について、コメントを投稿できます✔LINE⾵の対話形式で表⽰されます11

⑥通知《通知・メール機能》✔メールソフトが設定されていなくても送信できます だからホテルのPCでも使える!
✔メンバー全員・あるいは指定者に対し送信できます

既読・未読の確認ができます

新着の通知は、ログイン直後のWhatʼsNewにも表⽰されます12２．遠隔臨場 BP-Livecam（ビーピーライブカム）※オプション注）BP-Livecamは「LGWAN」からはアクセス出来ません。

13

２．遠隔臨場 BP-Livecam（ビーピーライブカム） とは︖• スマホ・タブレットで即利⽤可能です。
• 録画・スクリーンショットが可能です。
遠隔地から現場の状況を把握離れた事務所とのWeb会議・臨場

災害時のリアルタイムな現場状況確認

14

２．遠隔臨場 BP-Livecam（ビーピーライブカム） とは︖
安心安全な
遠隔臨場を

国土交通省における「建設現場の遠隔臨場に関する監督・検査試行要領 (令和3年度3月)」において求められている画素数、フレームレート、転送レート 等の基準を全てクリアしております!

スムーズな遠隔臨場をアプリを起動してすぐに遠隔臨場を行うことができます。（Iphone限定）
現場からはブラウザでログインする必要はありません!
（Android端末はブラウザ接続となります）

お手持ちのiPhone・タブレット・PCから即遠隔臨場を実施いただけます!
手間なく発注者PC側からも「撮影」操作が可能です。
遠隔臨場を

15３．BIM/CIM活⽤
BIM/CIMの各種ガイドラインには、情報共有システムの活⽤が明記されています。
注）「LGWAN」からのアクセスでは⼀部の機能が制限されます。

16

17

ファイルキャビネット

①点群データの表⽰＜注⽬POINT︕＞
3DCADベンダーならではの強み︕︕✔点群データをブラウザ上で閲覧できます✔点群と3Dモデルを重ねて表⽰することもできます
複数の点群データの同時表⽰に対応しています

⾯積や⾼さ、距離を画⾯上で計測できます
指定矩形エリアをLAS形式で出⼒できます
参考情報の抽出、再利⽤が可能です
表⽰した点群の上に注釈をいれることができます。
さらに、画像データを貼付することで注釈とすることもできます＜対応フォーマット＞
LAS、PLY、XYZ※「静岡県ポイントクラウドデータベース」に登録された点群を利⽤しています※矩形エリアのLAS出⼒は表⽰されている解像度での出⼒となります（オリジナル解像度ではありません）

18

＜注⽬POINT︕＞

ファイルキャビネット

②CADデータ（2D・3D）の表⽰ 3DCADベンダーならではの強み︕︕✔CADソフトが無くても2D図⾯や3Dモデルの閲覧や計測等ができます✔スマート端末から閲覧することもできます
ブラウザだけで２D図⾯、3Dモデル閲覧可能︕

プラグイン不要

国交省機能要件
Rev.5.2対応＜対応フォーマット＞
3次元︓XML（LandXML）、IFC、BFO、BFOX
2次元︓P21、SFC、DXF、DWG、BFO
その他︓画像ファイル(JPG、PNG 等)、PDF等※対応フォーマットのうち、機能要件で定められている標準のファイル形式は、
LandXML、IFC、P21、SFC（太字で表⽰しているもの）及びLASです。

19

ファイルキャビネット

③サムネイル表⽰＜注⽬POINT︕＞
CADベンダーならではの強み︕︕✔3DCADデータ等のサムネイル表⽰ができます20

ファイルキャビネット

④書類管理機能（各種書類の共有）✔電⼦データを⼀元管理・共有できます✔3Dモデル・2D図⾯・写真・⽂書・PDF・動画等のデータ全てを保管・共有できます

既読・未読の確認機能

フォルダツリー表⽰

フォルダ階層は５層

PDFはDL無しで閲覧可能

ファイル追加時に⾃動でウイルスチェック

ファイル便機能も標準装備(メンバー以外にも送信可能)21

ファイルキャビネット

⑤コンカレント⽀援機能（排他制御）✔ファイルの履歴管理ができます（ファイル名が同じでもOK）✔ファイルロック機能も搭載しています（2重編集防⽌）
同時に編集（更新）できないようにファイルにロックをかけることができます

登録された⼤容量ファイル（最⼤4GB）を安全に送付できます。【bpファイル便】

ファイル⼀覧画⾯でもロックされているか視覚的に把握できます

履歴を保持しながらファイルを登録できます。必要に応じ、過去のファイルを確認できます22

⑥地図機能 ※オプション
地図データを活⽤した現地情報の共有が可能①現場の状況をカメラ撮影して共有③図⾯データを地図に重ねて表⽰②位置情報付きなので⾃動プロット④マーカーもオリジナルで作成可能

23

セキュリティ
basepageはティア4相当※の環境下で運⽤しています。

サービス運営・提供会社の情報セキュリティも安⼼
川⽥テクノシステム東京本社は、情報セキュリティマネジメントシステム（JISQ27001:2014）の認証を取得しています。
※「ティア」とは、データセンター（IDC）の客観的な安全性評価として、JDCC（特定⾮営利活動法⼈⽇本データセンター協会）が制定した、⽇本国内のデータセンターに求められる信頼性を実現するための指標。最も⾼いサービスレベルがティア4。

24

利⽤者の声（他社ASPと⽐較して・・・・）※⾃社調べ
１．画⾯遷移、動作が早い︕

画⾯遷移が早く、ストレスが無い。某社と⽐較するとかなり違う。

２．ワークフローの決済状況が解りやすい︕

決済⼀覧は便利。⾊分けされているので決済状況もすぐにわかる。
某社のシステムは画⾯が折り返し表⽰されて⾒ずらい。

３．ファイルプレビューが便利

DLしないので不要データが増えない。

４．WF決裁後の編集（⽂章修正、ファイル差替え）が可能︕
決裁後の修正機能はとても重宝している。

５．チーム開設までの時間が早い︕

WEB申込後、最短わずか５分で開設メールが届いた︕

６．チームマスター権限が使えて便利︕

新メンバーの招待や年度替りの監督員の変更など、⾃⾝で出来るのでとても楽。
いちいちサポートセンターに依頼する⼿間が省けて便利。

25

導⼊実績
は「東北６県の建設業協会様から推奨」されているシステムです！

公共工事• 国土交通省• 東日本震災復興事業• 地方自治体：北海道開発局、全国の地方整備局、沖縄総合事務局：PPP業務で採用され12工区で利用：全国の自治体で多数の実績、LGWAN対応

民間工事• エネルギー系大手• パイロット事業：関西電力様・京セラソーラー様 etc…
：羽田空港D滑走路建設工事の全9工区で利用(約1万枚の図面を管理)• 情報共有以外での利用：除雪管理・運行管理・災害情報共有・維持点検業務・河川維持管理 etc…
26

に関するお問い合わせ先システムの設定や操作に関する問い合わせKTS

BPサポートセンター

bp_support@kts.co.jp
03-4221-1300（平⽇9時〜12時、13時〜17時）

東北地⽅整備局発注⼯事の場合は、こちら↓もご利⽤可能です。
basepageヘルプデスク（⼀般社団法⼈東北地域づくり協会）

電 話︓022-399-6182（平⽇9時15分〜12時、13時〜17時）
メール︓cals@kyokai.or.jp
申し込みに関するお問い合わせ

その他のお問い合わせ

⼀般社団法⼈⻘森県建設業協会

川⽥テクノシステム株式会社

電 話︓017-722-7611
メール︓info@aokenkyo.or.jp

仙台営業所
電 話︓022-225-0086
メール︓bp_tohoku@kts.co.jp

27

お申込みサイト

http://www.aokenkyo.or.jp

28

お申込みサイト

http://www.aokenkyo.or.jp

29

お申込みサイト

http://www.aokenkyo.or.jp

発注者を正しく選択してください※青森県は土木と営繕で分かれています。
※青森県職員の方は「LGWAN」での接続となります。
30

お申込みサイト

http://www.aokenkyo.or.jp

発注事務所を選択

工期を設定

31

～ご請求処理について～①ご請求書は川田テクノシステムより発行されます。

ご請求
お客様（工事受注者様）

川田テクノシステム②ご請求はお申込み時の一括請求となります。
お申込み時に予定工期分の費用を一括ご請求、させていただきます。
延長時にも「延長期間分」の一括請求となります。
例）６月１日申込で工期が１０月末（５ヶ月工期）だった場合（青森県発注工事の例）
１２，０００円×５ヶ月＝６０，０００円（税別）を６月中にご請求致します。

※工期短縮となった場合には短縮分をご返金します。
32

～料金体系～＜2023年1月現在＞①青森県発注工事（１）初期設定費ゼロ円（２）月額利用料

１２，０００円/月（税別）②東北地方整備局・東北農政局・林野庁・防衛省・環境省発注工事（１）初期設定費ゼロ円（２）月額利用料

１４，０００円/月（税別）③遠隔臨場 BP-Livecam（①、②共通）（１）初期設定費ゼロ円（２）月額利用料

８，０００円/月（税別）33

～チームマスター（TM）権限～
お客様ご⾃⾝で、
1メンバーの招待・休⽌2

ワークフロー（WF)の設定・編集等が⾏えます。
これにより・異動に伴うユーザ追加・休⽌・職位設定・変更・決裁順序の設定・変更といった作業をお客様ご⾃⾝で⾏う事ができます。
34

BIM/CIM・i‐Constructionのダブルプラットホーム

それでは、デモンストレーションをご覧下さい・・・・

35

BIM/CIM・i‐Constructionのダブルプラットホーム

ご清聴ありがとうございました。

【講師プロフィール】 寺田博志
川田テクノシステム株式会社 営業本部北日本ビジネスセンター部長（仙台）●一般社団法人OCF 理事●一般社団法人OCF Open CIM Forum BIM/CIM委員長●国土交通省 BIM/CIM推進委員会委員●農林水産省 農業農村整備分野の情報化施工・3次元データ活用推進委員会委員●国際土木委員会 委員

36