第５８回資料

平成 29 年 5 月 29 日（月） 14 時 00 分〜
岡山 市水道 局 3 階災害 対 策室

岡 山 市 水 道 局

目次

岡山市水道事業総合基本計画アクションプラン前期編
平成２９年度取組予定について・・・・・・・・１

平成２９年度建設改良事業の概要について・・・・・・・・・・・７

半田山線シールドトンネル築造工事について・・・・・・・・・１９

岡山市水道局の災害対策について・・・・・・・・・・・・・・２６

アクションプラン前期編 平成２９年度〜 平成３３年度

平成２９年度取組予定
１ 平成２９年度の事業費（単位：百万円）
基 本 施 策５年間の総事業費

H29 年度
予算額

執行率（%）

１

安全でおいしい水の追求

460

8919.3２

水の安定供給と強靭性の確保

36,929

7,604

20.6

３

満足度を高めるサービスの充実

44818.2

４

持続可能な水道システムの構築

437

9020.637,8707,79120.6合

計

２ 平成２９年度 主な取組予定
安全でおいしい水の追求○水源の保全６００万円

旭川水源地域の鏡野町・新庄村で水源林の保育・整備を行い、清浄・豊富な水源の維持に努めます。
・間伐５．５ｈａ、枝打４ｈａの実施
参考○間伐 混みすぎた林の木を間引くこと。光が射し込み、下草などが茂げるため、水源かん養機 能 や土 砂流 出防 止 機能 が高くなる。
○枝打 発育を促したり，節のない材を得るために木の下枝を切りはらうこと。

-1-1-

職員による枝打作業

○水質管理体制の充実
７，０００万円
水質検査機器を更新し、水質検査結果の信頼性を確保します。
また、表流水原水の水質変化原因物質を把握し、適切な措置を講じるため、監視装置を整備します。
・水質検査機器の更新
ガスクロマトグラフ質量分析計（消毒副生成物のトリハロメタンやトルエン等の溶剤類を含む揮発性有機化合物を測定する分析装置）シアン分析装置（毒物であるシアンを測定する分析装置）
蛍光微分干渉顕微鏡（塩素耐性の原虫のクリプトスポリジウムの検出に用いる顕微鏡）
高速液体クロマトグラフ（洗剤の成分である陰イオン界面活性剤を測定する分析装置）など

・三野浄水場魚類監視装置の更新（魚の動きで原水中の急性毒物を監視する）

・三野浄水場電気伝導率計の設置（電気伝導率の変化で原水中の不純物等の変化を監視する）

ガスクロマトグラフ質量分析計

三野浄水場の魚類監視装置

参考○トリハロメタン 国際がん研究機関において発癌性があるかもしれないと勧告されている物
質。
○トルエン 高濃度の存在下では麻酔作用がある他、毒性が強い。
○シアン 非常に強い毒物。青酸カリなど。
○クリプトスポリジウム 人などの消化管に寄生する原生動物（原虫）であり、感染した場合、腹痛を伴う激しい下痢、腹痛、発熱などを引き起こす。塩素に強い耐久性を有しているため、通常の消毒では死滅させることは困難-2-2-

水の安定供給と強靭性の確保○水道管路の計画的更新と耐震化
５３億 ６００万円
老朽化による事故や災害時の断水を予防するため水道管路を計画的に更新し、併せて耐震化を進めます。
また、災害時に拠点となる施設への管路耐震化を推進します。
・半田山線シールドトンネル築造工事に着手（平成３２年度まで）
・約４２ｋｍの水道管の布設・更新（うち老朽管更新約２５ｋｍ）
・災害時の拠点２施設への管路耐震化（現状値１４施設→１６施設）
・基幹管路（口径４００ｍｍ以上）耐震適合率を０．７％向上（現状値４２．１％→４２．８％）
・管路耐震管率を１．０％向上（現状値１４．２％→１５．２％）
参考○基幹管路耐震適合率＝耐震適合性のある基幹管路延長÷全基幹管路延長×100（現状値）
42.1%＝92.9km÷220.6km×100※耐震適合性のある管とは、耐震管（継ぎ目の接合部分が離脱しない構造となっている管）に、耐震管以外でも地盤の性状を勘案して耐震性があると評価できる管を加えたもの○管路耐震管率＝耐震管の延長÷全管路延長×100（現状値）
14.2%＝616.9km÷4,357.9km×100

耐震管の布設工事-3-3-○浄水・配水施設の計画的更新と耐震化
１９億８，９００万円
安定的に水を作り、送り続けるとともに、より効率的に運転制御を行うために浄水・配水施設の耐震化と更新を推進します。
・三野浄水場の薬品沈でん池の更新
・旭東浄水場の集中監視制御設備の改良
・矢坂山加圧ポンプ場装置取替工事ほか
１７か所の更新など

施工中の三野浄水場薬品沈でん池工事○災害時飲料水の確保
４，９００万円
水道局本局北側敷地内に容量２０の耐震性貯水槽を設置します。

耐震性貯水槽○応急復旧・給水体制の整備
２００万円
大規模災害時等の非常時においても、迅速に給水を確保するため、他の事業体等と連携した防災訓練を実施するほか、組立式給水タンク、非常用飲料水袋の備品を整備します。
・防災訓練の実施

５回・組立式給水タンクの整備

２基

・非常用飲料水袋の購入

１，０００袋など-4-4-

防災訓練の様子満足度を高めるサービスの充実○水道事業のＰＲ活動

８００万円

広報の基本的戦略として、「水道局に興味をもってもらうための取組」「お客さまに信頼されるために知ってほしいことを発信する取組」「 お客さまにとって有益な情報を発信するための取組」の３つを掲げています。広報紙の発行、水道出前講座の実施、水道記念館を活用したイベントや啓発活動は継続する一方、新たな取組を実施します。
・小学校、公民館での出前講座実施

１０回以上

・ＳＮＳを利用した情報発信

６０回以上

・おかやま水道カードの発行など

おかやま水道カード

おかやま水道フェアの様子○電話受付センターの開設
お客さまサービス向上のために４月から電話受付センターを開設し、水道の電話受付時間を 1 時間延長しました。
・名称

岡山市水道局 電話受付センター（委託先 第一環境株式会社 中・四国支店）

・電話番号 086-234-5959
・受付時間 月曜日から金曜日
午前 8 時 30 分から午後 7 時まで（祝日・年末年始を除きます。）
・受付内容 使用開始や中止の届出、料金・修繕についてのお問い合わせ-5-5-持続可能な水道システムの構築○企業債借入残高の縮減
将来の財政負担の削減及び財政基盤の強化を図るため、引き続き企業債借入残高の縮減を行います。
・企業債借入残高３億円の縮減（現状値２５２億円→２４９億円）○漏水防止事業の推進
７，８００万円
水資源を有効に利用するため、引き続き漏水防止事業を実施します。
・有効率の向上（現状値９２．２％→平成３３年度９３．１％）
参考○有効率＝年間有効水量÷年間配水量×100※有効水量とは、有効に使用された水量のことで、主には漏水量を除いた水量。

※注意
この資料に出てくる「現状値」は、『アクションプラン前期編（平成２９〜３３年度）』(Ａ４：５枚・全７頁)でお示ししている数字です。
『アクションプラン前期編（平成２９〜３３年度）』は、『アクアプラン２０１７』に基づき平成２９年３月に策定されました。「現状値」の数字は、その時点の最新の情報により作成しています。（平成２８年度の見込み値）

-6-6-

-7-

H25H29-8-

H25 H29-9-

-10-

-11-

-12-

H21-13-

f300

f400

f100-14-

JR-15-

F

fF

f300

-16-

H29-17-

f300

f400

f100-18-半田山線シールドトンネル築造工事

水道

局

工事概要
本工事は、三野浄水場から市内中心部及び南部へ配水する基幹管路のうち、岡山県総合グラウンドから岡山商工会議所南までの約3.6㎞間の老朽管を更新による配水管を布設するためのシールドトンネルを施工するものである。

工事名称

半田山線シールドトンネル築造工事

工事場所

岡山市北区学南町二丁目4－1地先から岡山市北区大供本町703‐1地先まで

予算額￥4,900,000,000

工事期間

平成29年度上半期

工事内訳

シールドトンネル築造工

次期工事

平成32年度上半期（４カ年継続費）（配管工事予定）-19-平成32年度末
φ2000㎜

平成34年度末

L=3.6㎞標準断面図

-20-

半田山線

シールドトンネル

Ａ路線シールド工Ｌ≒3.6㎞築造工事 Ｌ≒３.６㎞

Ｌ≒２.２㎞Ｂ路線シールドＬ≒１.４㎞

いずみ町中間立坑

学南町到達立坑
中国電力シールドと接近・横過

駅元町両発進立坑
伊福町中間立坑

JR桃太郎線横断

シールド機外径 ： φ２１３０ｍｍ
セグメント外径

島田本町中間立坑： φ２０００ｍｍ-21-

大供本町到達立坑
JR 山陽新幹線
山陽本線
宇野みなと線横断

-22-

-23-

-24-

コ ス ト 縮 減 項 目
検 討 項 目決 定 項 目メ

リット

工期を 1 年 4 ヵ月短縮

①管渠施工方法 全線シールド工法

工事費を約 5 千万円削減②シールド工法

泥土圧式シールド

工事費を約 3 千万円削減

工法（流体輸送）③セグメント幅セグメント幅 900mm

工費費を約 1 億 2 千万円削減④セグメント価格 実勢価格調査の実施 工事費を約 1 億４千万円削減-25-

第５８回岡山市水道事業審議会

1

１ 災害時の応急給水
災害時の飲料水の確保と供給
行政が市民生活を安定させる最重要施策のひとつであり、災害直後から、迅速かつ適切に行う必要があります。

2-26-

１ 災害時の応急給水
段階的給水目標

3

１ 災害時の応急給水
災害時における水の確保状況水
合計
約50,000

浄水池
７か所
南海トラフ地震での断水被害想定（岡山市防災会議）

被災から１週間分の最低限必要な水量

１人あたり８９リットル

約４７万人
約42,000

4-27-

１ 災害時の応急給水給水拠点（配水池）

5

１ 災害時の応急給水

災害時に市立小中学校の受水槽を応急給水タンクとして利用するため応急給水栓を設置しています。水道施設が被害を受け断水した場合には、受水槽と給水スタンドを接続して給水します。

6-28-

１ 災害時の応急給水

受水槽が無く、応急給水栓が配備されていない給水場所については、仮設給水タンクや給水ローリーで給水を行います。

7

１ 災害時の応急給水

災害救護所及び総合病院は、緊急な要請があった場合には、優先して給水を行います。

8-29-燃料供給協定

２ 災害協力体制等

神戸市

新潟市

災害時の水道水相互融通

全国事業体

倉敷市

中四国地方
事業体

退職者災害時支援協力隊

岡山県内
事業体

職員OB

玉野市

水道施設復旧・発電機運搬設置・電気設
備復旧･応急給水・緊急時燃料供給等

岡山市
広島市

堺市

東京都

業界業界 業界 業界団体団体 団体 団体

日本水道協会大都市相互応援9

２ 災害協力体制等
近年における岡山市の主な応援活動
平成23年 3月 宮城県仙台市 東北地方太平洋沖地震
職員のべ12名、４トン給水車１台を派遣
平成28年 1月 島根県浜田市 寒波による給水管破裂（凍結断水）
職員 2名、２トン給水車１台を派遣
平成28年 4月 熊本県熊本市・阿蘇市 熊本地震
〜5月 職員のべ139名、４トン給水車１台を派遣平成28年10月 備前市 配水管φ400㎜破裂事故
職員のべ16名、２トン給水車3台を派遣
10-30-

３ 災害に備えた施設・設備
災害に強い施設づくり
耐震管採用
配水池の２槽化、２池化や緊急遮断弁の設置
老朽管の更新三野浄水場の更新・耐震化
非常用発電設備の整備
耐震性緊急貯水槽
本局庁舎を新築し災害対策機能を充実

11４ 訓練等
地域防災訓練局防災訓練
総合防災訓練図上防災訓練他都市合同水道防災訓練
日水協岡山県支部相互訓練 等

12-31-

５ 家庭でできる災害対策
備蓄の目安 ⇒
１人１日3リットルとして、3日分、9リットル程度
災害時には交通手段の途絶や渋滞等により、応急給水体制が整うまでに時間がかかります。
各ご家庭でも、ポリタンクやペットボトルの空き容器などに飲料水の備蓄をお願いします。災害時には、ポリタンク等の入手が困難になりますのでご注意を！
３日を目安に水の入れ替えを行い、容器内に空気が残らないよう密封し、必ず冷暗所で保存してください。（浄水器を通した水は塩素が除去されるため、１日程度）
併せて、トイレ、洗面用の生活用水としてポリバケツなどに「風呂水の汲み置き」をお願いします。
13-32-