一般廃棄物処理施設整備検討経緯（令和４年度）
１ .会 議 関 係
開催日
４ /１

４ /８

４ /14

４ /15

会議等
令和４年度循環型
社会形成推進交付
金内示
上川総合振興局協議

令和４年度循環型
社会形成推進交付金交付申請
防衛省所管補助事
業等実務担当者研
修会
旧焼却施設解体工
事入札告示
北海道防衛局協議
北海道協議

４ /25

５ /９
５ /10

５ /12

令和５年度以降循
環型社会形成推進
交付金要望額調査（１回目）
第２回主幹者会議
大橋町内会・大橋
商工団地町内会説明（名寄市主催）第２回副市町村長
会議

５ /13

第２回正副管理者
会議

５ /23

第１回組合議会臨
時会
先進地視察

５ /24
～ ５ /26

議題等
環境省ホームページ掲載
内 示 額 ８ ３ ,４ ８ ６ 千 円
一般廃棄物中間処理施設建設事業に係る交付金
事前協議・令和３年度基本計画策定業務報告書概要説明
・事業スケジュールについて提出

出席・告示第３号
・ 令 和 ４ 年 ５ 月 16日 （ 月 ） 午 前 10 時 執 行
・ 関 係 市 町 村 内 限 定 特 定 JVに よ る 一 般 競 争 入 札
これまでの経緯、今後の事業スケジュールについて説明
・令和５年度以降の要望額調査について
・事業方式の検討について提出

令和３年度基本計画策定業務報告書概要説明
旧焼却施設解体工事について

・令和３年度基本計画策定業務報告書概要説明
・６月下旬か７月上旬を目途に全員協議会を開催することを報告
・町内会説明が実施されたことを報告
・令和３年度基本計画策定業務報告書概要説明
・６月下旬か７月上旬を目途に全員協議会を開催することを報告
・町内会説明が実施されたことを報告
・工事請負契約（旧焼却施設解体工事）議決
・ 5/23本 契 約 、 5/24～ 着 手
新潟県糸魚川市
岩手県北上市
秋 田 県 横 手 市 ･湯 沢 市

1一般廃棄物処理施設整備検討経緯（令和４年度）
開催日
６ /１

会議等
北海道協議

６ /13

第１回解体工事打ち合わせヒアリング（国交省）
上川総合振興局協議第３回主幹者会議

６ /14
６ /24
６ /30

７ /１
７ /21

７ /28
８ /２
８ /24
８ /30
９ /２
９ /５
９ /８
９ /12
９ /26

９ /26

第１回発注支援業
務打ち合わせ第１回組合議会全員協議会

第２回発注支援業
務打ち合わせ旧焼却施設解体工
事進捗状況公開
構成市町村担当課
長勉強会
第３回副市町村長
会議（現地協議）
美深町議会説明
名寄市議会説明
音威子府村議会説明
下川町議会説明
令和５年度以降循
環型社会形成推進
交付金要望額調査（２回目）
交付金交付決定通
知書受理

議題等
循環型社会形成推進地域計画の変更等に係る事
前協議・工事概要確認・実施工程、６月月間工程確認
事業の必要性・緊急性について
生活環境影響調査結果報告
全員協議会の協議事項について
・基本計画概要⇒市町村議会説明統一資料確認
９月議会に合わせて説明することを確認
・事業スケジュール及び概算総事業費⇒市町村担当レベルでは前倒しの方針であることを確認
・先進地視察報告
・業務内容の確認
・業務工程の確認
１．次期中間処理施設検討状況について(１ ) 一 般 廃 棄 物 中 間 処 理 施 設 基 本 計 画 に ついて(２ ) 事 業 ス ケ ジ ュ ー ル 及 び 概 算 事 業 費 に ついて
２．先進地視察の報告について
・発注方式と発注形態の検討
・見積依頼について
組合ホームページにおいて、工事完了まで毎月初めに前月までの進捗状況を公開
９月市町村議会に向けた勉強会
建設工事の前倒しについて（最終意思決定）
次期中間処理施設検討状況について
・一般廃棄物中間処理施設基本計画について
・事業スケジュール及び概算事業費について提出

決定額① ｴﾈﾙｷﾞｰ回 収 型 廃 棄 物 処 理 施 設
83,063 千 円② ﾏﾃﾘｱﾙﾘｻｲｸﾙ等 に 関 す る 計 画 支 援 事 業 423千 円
2一般廃棄物処理施設整備検討経緯（令和４年度）
開催日
10/３

会議等
令和５年度以降循
環型社会形成推進
交付金要望額調査（３回目）
上川総合振興局協議

議題等
令和５年度要望額に係る再調査※旧焼却施設解体工事の２年目の要望額であり、令和４年度契約済みで見直しが不可であることから変更なしとして提出
循環型社会形成推進地域計画の変更に係る事前協議

10/25
10/27

防衛局協議
北海道協議

11/4

第４回主幹者会議

11/14

第４回副市町村長会議
第３回正副管理者会議
第 31 回 ブ ロ ッ ク 会議
第５回主幹者会議

資源化施設スケジュールについて
循環型社会形成推進地域計画の変更に係る事前協議・構成市町村議会説明状況
・建設工事発注スケジュール（案）・概算事業費（メーカー見積結果）
・構成市町村議会説明状況
・建設工事発注スケジュール（案）・概算事業費（メーカー見積結果）
・温室効果ガス排出量推計

10/５

11/22
12/19

12/23

第５回副市町村長会議

12/26

第２回全員協議会

Ｒ５
1/10
1/12

上川総合振興局協議
令和５年度以降循
環型社会形成推進交付金要望額調査（４回目）
名寄市議会説明美深町議会説明第 32 回 ブ ロ ッ ク 会
議
令和５年第１回主幹者会議
下川町議会説明
音威子府村議会説
明 ※個別対応

1/26
1/27
２ /９

２ /13
２ /15

・次期中間処理施設の供用開始に伴うごみ分別区
分変更の検討について

・次期中間処理施設整備について（全員協議会協議事項）
・次期中間処理施設整備について（全員協議会協議事項）
・令和４年度組合事業成果報告について
・令和５年度組合事業計画について
次期中間処理施設整備について・一般廃棄物中間処理施設検討経緯
・一般廃棄物中間処理施設建設工事発注仕様書（案）
令和５年度以降の循環型社会形成推進交付金等の要望額等に係る事前協議
提出

一般廃棄物中間処理施設検討経緯・仕様書案
次期中間処理施設の供用開始に伴う分別区分・料金について・構成市町村議会説明状況
・発注仕様書（案）修正内容
一般廃棄物中間処理施設検討経緯・仕様書案
村議会議員への説明が終了した報告を受ける。

3一般廃棄物処理施設整備検討経緯（令和４年度）
開催日

２ /22
２ /28
３ /３３ /７
３ /10

３ /13
３ /15
３ /16

会議等
令和５年第１回副市町村長会議
令和５年第１回正副管理者会議
令和５年第１回全員協議会
令和５年第１回組
合議会定例会
音威子府村議会説
明
第 33 回 ブ ロ ッ ク 会
議

美深町議会説明下川町議会説明
名寄市議会説明

議題等
・構成市町村議会説明状況
・発注仕様書（案）修正内容
・構成市町村議会説明状況
・発注仕様書（案）修正内容

令和５年度予算可決
・ 概 算 総 事 業 費 比 較 （ R5.2.28現 在 ）・発注仕様書（案）設備変更・削減一覧
・次期中間処理施設の整備に向けた構成市町村の決定事項について
・次 期 中 間 処 理 施 設 の 性 能・仕 様 等 の 確 認 に つ いて・ 概 算 総 事 業 費 比 較 （ R5.2.28現 在 ）・発注仕様書（案）設備変更・削減一覧4一般廃棄物処理施設整備検討経緯（令和４年度）
２ .工 事№
１

業務名旧焼却施設解体工事

内容
名寄市清掃センター解体工事（名寄市単独負担）① 契 約 月 日 ： 仮 契 約 Ｒ ４ .５ .17
本 契 約 Ｒ ４ .５ .23（ 第 １ 回 臨 時 会 議 決 ）② 業 務 期 間 ： 議 決 日 の 翌 日 (R4.5.24)～ Ｒ ５ .７ .31※ R4.12～ R5.3休 工③ 契 約 金 額：379,720,000 円（ 内 、消 費 税 34,520,000 円 ）※名寄市単独負担※ 落 札 率 99.4％ （ 予 定 価 格 事 後 公 表 ）※ R4年 度 出 来 高 予 定 額 243,021,000 円
支 払 限 度 額 218,718,900 円④受注業者：大野組・五十嵐・第一建設
特定建設工事共同企業体

３ .委 託 業 務№
１

業務名旧焼却施設解体工
事施工監理業務２

一般廃棄物中間処
理施設発注支援業
務内容
名寄市清掃センター解体工事の施工監理① 契 約 月 日 ： Ｒ ４ .６ .９② 業 務 期 間 ： Ｒ ４ .６ .９ ～ Ｒ ５ .７ .31※ R4.12～ R5.2自 主 施 工③ 契 約 金 額 ： 4,840,000 円 （ 内 、 消 費 税 440,000 円 ）※名寄市単独負担※ 落 札 率 93.4％ （ 予 定 価 格 事 前 公 表 ）※ R4年 度 出 来 高 予 定 額 3,080,000 円
支 払 限 度 額 2,772,000 円④受注業者：株式会社ドーコン
次期中間処理施設の発注仕様書、予定価格調書の作成① 契 約 月 日 ： Ｒ ４ .６ .28② 業 務 期 間 ： Ｒ ４ .６ .29～ Ｒ ４ .２ .28③ 契 約 金 額 ： 3,069,000 円 （ 内 、 消 費 税 279,000 円 ）※ 落 札 率 93.9％ （ 予 定 価 格 事 前 公 表 ）④受注業者：株式会社ドーコン5