第３８回資料

平成 23 年 5 月 27 日（金） 14 時〜
メルパルク OKAYAMA 3 階 「芙 蓉」

岡 山 市 水 道 局

目

１次

平成２２年度包括外部監査について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

２ 岡山市水道事業総合基本計画アクションプランの
平成２３年度取組予定について

１１・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

３ 岡山市水道事業総合基本計画アクションプラン前期編の検証について

１５
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４

議題１

平成２２年度包括外部監査について
平成22年度包括外部監査 水道局対応方針について
平成２２年度包括外部監査

目的

水道局方針

包括外部監査人の意見

水道局の考え・方針

水道事業に持続可能かつ効率的な運営を求める

アクアプラン2007の基本理念「ゆるぎない安心と信頼の追及」
による、持続的な水道事業の運営【基本施策の柱】
１．安全でおいしい水の供給
２．信頼性の高い水道システムの確立
３．災害に強い水道づくり
４．お客様の満足に応える水道づくり
５．行財政改革の推進等による経営基盤強化
６．資源循環型の水道システムの構築

目指す方向性は概ね同じ

必要 現在40km／年で更新している老朽管を、条件 80km／年で更新する。

岡山市の水道管路は国の定める法定耐用年数40年を越えた老朽管の割合が多根拠く、今後この割合が増加することが見込まれる。

「国の定める法定耐用年数」は、減価償却費を計上するための経理上の年数である。 (地方公営企業法施行規則第７条別表第２号）⇒ 「法定耐用年数を越える管」とは経年管を指し、真に更新を必要とする老朽管とは異なる。

水道局の方針管路機能評価（アセットマネジメント《資産管理》手法）を用いて、効率的かつ適切に管路を更新する。 ⇒ 平成30年度までの10年間で更新が必要な老朽管延長は約240kmである。
管路機能評価とは埋設環境等を勘案し市内54か所の管体を調査し、管路の腐食・老朽度等を診断し、老朽管更新の優先順位を設定したもの。
現在の更新ペースで対応可能である。年間80ｋｍの管路更新を行うことは、使用可能な管まで更新することとなり、ムダな費用をかけることになる。

建設改良費の増 年間12.4億円
必要項目 企業債の償還増負担金等の減
資本的収支差額

年間1,260万円
年間2.8億円
年間2.8億円

年間約18億円のコスト削減が必要アセットマネジメントに基づいてムダのない管路の更新を行う。
管路については、追加投資を行って更新を行う必要性はない。
アクションプラン後期編の最終年である平成28年度時点で，平
成21年度と比較して年間10億円の財政効果を出す。

経費削減等により今後も持続的な水道事業の安定かつ効率的な運営は可能

行財政改革を推進して財源を確保し、管路の更新・耐震化の速度を加速する

‑1‑

‑2‑

‑3‑

‑4‑

‑5‑

‑6‑

‑7‑

‑8‑

‑9‑

‑10‑

議題２

岡山市水道事業総合基本計画アクションプランの
平成２３年度取組予定について

平成２３年度の事業費等
１

事業費（単位：百万円）
項目

総事業費

予算額

１

安全でおいしい水の供給

3,069

845

２

信頼性の高い水道システムの確立

26,2175,306

３

災害に強い水道づくり

2,773

218

４

お客様の満足に応える水道づくり

1,868

367

５

行財政改革の推進等による経営基盤強化

50

0

６

資源循環型の水道システムの構築

552

69

34,5296,805

合計※総事業費は平成１９年度〜２３年度の５年間の合計額

２「５行財政改革の推進等による経営基盤強化」による効果額（単位：百万円）

H19〜23 目標額
3,191

H23 目標額
768‑11‑

平成２３年度の主な取組予定
１ 安全でおいしい水の供給目的

お客様に安全でおいしい水をお届けするために、水源、浄水、配水、給水の各過程での管理、検査体制を向上させます。

・ 三野浄水場１号、２号急速ろ過池の更新 ： ６００百万円
クリプトスポリジウム対策を強化し、より安全な水道水の供給を図るため、三野浄水場の急速ろ過池を更新します。
・ 水質監視局の設置 ： ２０百万円
お客様に安心して水道水を利用していただくための水質監視体制を強化するため、藤田地区、築港地区に水質監視局を新たに設置します。

水質監視局とは、濁度や色度、ｐＨなどの水質情報を収集するために設置する自動水質計器。
平成 22 年度末で市内 11 箇所に設置しています。

水質監視局

・ 鉛製給水管の解消 ： １５０百万円
水質の安全性確保及び漏水を防止するため、鉛製給水管の解消を図ります。
平成２３年度末の目標解消率は８２％（予定実施件数１，１００件）とします。
２ 信頼性の高い水道システムの確立
目的

計画的に老朽施設を更新するとともに、水需要に応じた施設整備を行い、将来にわたる水道の安定供給を目指します。

・ 中央幹線配水管の布設工事 ： ６００百万円（平成 25 年度までの継続事業）
将来にわたる水の安定供給を確保するため、市内中心部へ配水する上で重要な役割を果たす中央幹線（三野〜番町間延長約 2.5 ㎞、口径 1200 ㍉〜800㍉配水管）の布設工事を実施します。

‑12‑

・ 老朽管及び石綿管の更新等、水道管路の整備 ： ４，１０９百万円
赤水の発生や漏水及び破損事故を未然に防止するため、老朽化した水道管を計画的に更新するとともに、石綿製の水道管の解消を推進します。
平成２３年度は約４４ｋｍの老朽管を更新するとともに、約５ｋｍの石綿管を解消します。
なお、老朽管の更新や石綿管の解消に併せて、管路の耐震化を図ります。
３ 災害に強い水道づくり
目的

管路・施設等の耐震化を進めるとともに、災害発生に備えて復旧体制、給水体制の強化に努めます。

・ 東岡山第２配水池の築造： １０５百万円

東岡山配水池緊急遮断弁の設置 ：５６百万円

地震等災害の発生時における生活必要水を確保するため、東岡山配水池を２池化するとともに、緊急遮断弁を設置し、施設の耐震化に努めます。
・ 応急給水、復旧体制の強化
非常時の円滑な給水を行うため、災害発生時の給水拠点として想定される市内小学校を利用して、地域住民等と協働で水道防災訓練を実施します。
応急給水の様子（仙台市）

４ お客様の満足に応える水道づくり目的

お客様窓口の改善、広報・広聴の充実等、お客様の視点に立ったサービスの提供を推進します。

・ おかやまの水のおいしさ、大切さを伝えるＰＲ活動
水道水のおいしさや安全性をより知っていただくため、水道フェア等のイベントの開催、岡山駅に設置したウォーターステーションでの飲用水の提供など、各種ＰＲ活動に努めます。
６月の水道週間行事として開催される水道フェアの様子‑13‑

また、水道の重要性や水の大切さについて知っていただくため、登録有形文化財に指定されている水道記念館や水道の日等のイベントを実施するなど啓発活動に努めます。

５ 行財政改革の推進等による経営基盤強化
目的

限られた財源を有効に活用し、安定的な事業運営を継続させるため、経費節減等の行財政改革を継続します。また、効率的な事業運営を図るための組織を構築し、原動力となる職員の技術の継承、人材育成に努めます。

・ 行財政改革の推進 ： ７６８百万円（効果額）
よりスリムで効率的な事業運営を目指し、事務事業の見直しを行います。
併せて、将来の財政負担の削減及び財政基盤の強化を図るため、引き続き企業債残高及び支払利息の削減を行います。
・ 組織の活性化と技術の継承
水道技術の継承と人材育成を行うため、人材育成マスタープランにより局内研修の充実を図ります。また、水道技術研修所において配水管・給水管の配管や維持管理の研修を継続して実施していきます。

６ 資源循環型の水道システムの構築
目的

水道事業は循環資源である水を利用し、２４時間安定供給のために電力等多量のエネルギーを使用しています。地球環境に配慮することは社会的な責務であり、環境保全活動、エネルギーの有効利用等を引き続き実施していきます。

・ 環境負荷低減への取組
ＩＳＯ１４００１に準拠した水道局独自による環境マネジメントシステムを運用し、環境負荷の低減に努めていきます。併せて環境報告書を作成し、環境への負荷軽減等の取組内容をお知らせします。
・ 漏水防止事業の推進 ： ６８百万円
水資源を有効に利用するため、予防対策に重点を置いた漏水防止事業を推進していきます。平成２３年度の目標有収率は８９．３％とします。

‑14‑

議題３

岡山市水道事業総合基本計画アクションプラン
前期編の検証について

１

事業費（単位：百万円）
項

１目

安全でおいしい水の供給

２

信頼性の高い水道システムの確立

３

災害に強い水道づくり

４

お客様の満足に応える水道づくり

５

総事業費
（目標）

H19〜21決算

H22予算

H23予算

合計

進捗率
（％）

3,069

1,467

974

845

3,286

107.1

26,217

14,947

5,179

5,306

25,432

97.0

2,773

1,615

136

218

1,969

71.0

1,868

1,180

378

367

1,925103.150500050100.0552

202

66

69337

61.1

34,52919,461

6,733

6,805

32,99995.6

行財政改革の推進等による経営基盤強化

６

資源循環型の水道システムの構築
合２計「行財政改革の推進等による経営基盤強化」による効果額（単位：百万円）
H19〜23

H19〜21

H22H23

目標額

実績額

目標額

目標額

2,218730

768

3,191

‑15‑

合計
3,716

進捗率
（％）
116.5

アクションプラン前期編の検証（個別）
柱

主要事業

方針と施策

前期編での取組内容

水源林事業の継続実 水源池である鏡野町・新庄村で下刈、間伐、除伐等の保育作業を実施
平成19年度より新庄村で天然林整備を実施
１ 水道水源 施の保全
良好な水源水質の確保するため、岡山三川水質汚濁防止連絡協議会を水源水質の保全
通じて情報を収集
平成22年度に三野浄水場乾式活性炭注入設備工事実施及び旭東浄水
カビ臭対策の実施
場活性炭注入設備修繕を実施
現状設備の検証
平成19年度に三野浄水場3号急速ろ過池を建設
クリプトスポリジウム
平成21〜23年度の3か年で三野浄水場1、2号急速ろ過池を整備予定
２ 浄水処理 対策の推進
平成21年度に牟佐浄水場紫外線処理施設を整備のレベルアッ
平成22年度に残塩低減対策検討報告書を作成
プ
残留塩素の低減化 平成23年度に三野浄水場管末地区（2箇所）で濁度、色度、残留塩素濃度を監視予定
浄水処理方法の調査・研究

平成22年度に三野浄水場第4水源、大内浄水場水源調査を実施
配水残塩の低減化を図るための浄水方法を検討

平成19年度に弓削水質監視局を設置
平成19年度に建部・瀬戸地区へ残塩webシステムの測定ポイントを追加
水質監視システムの水質基準改正、今後の水質問題、水道GLP認定維持に対応するための拡大・水質検査機器
水質検査・分析機器の整備の整備
平成21年度に岡山県域水道企業団、倉敷市と水質検査機器の相互利用のための協定を締結

安 ３ 水質検
全 査・管理体制
流域市町村水質検査で の構築流域市町村の水質検査の受託することによる、流域水質の監視受託の拡大等によるお協議会等を通じて流域事業体からの情報を収集
水質監視体制の強化
いし平成20年2月に水道GLPの認定を取得
い水道ＧＬＰの取得
平成23年度に更新審査予定
水の指定給水装置工事事業者研修会を平成19年11月に全国で始めて開催
供
平成21年1月に日水協岡山県支部として開催
給給水装置の管理に対 平成23年度に日水協岡山県支部主催で指定給水装置工事事業者研修する広報の推進会を開催予定局ホームページや平成23年3月号の局広報誌（アクア通信）で給水装置等に関する維持管理の方法をお客様に周知
４ 給水装置等の適正な 貯水槽水道維持管理 小規模貯水槽巡回点検サービスを実施
維持管理に の啓発及び巡回点検 平成20年11月から「水質管理」の遊離残留塩素が基準値未満の小規模サービスの強化
貯水槽水道に対し、水道局と保健所とが連携して立入り検査等を実施
向けて
局ホームページへ掲載及び窓口での相談、指導を行う。
直結給水システムの平成21年度に貯水槽方式から増圧給水方式への切替基準の緩和を目拡大
的に、給水装置工事施行基準の緩和条件の精査。
学校水飲み場直結給 モデル校の選定及び施行方法について調査・検討
水化の検討
他都市実施状況等の調査
平成19年度に解消率50％を目標とする第1期鉛管解消計画を実施完
５ 鉛製給水鉛製給水管解消事業 了。引き続き100％解消を目標とする第2期鉛管解消計画を実施
管の早期解の推進
平成23年度末目標解消率：82％ 平成22年度末実績解消率：76％
消（平成19〜22年度の鉛製解消事業での実施件数：3,146件）
６ 水源から蛇口まで一水安全計画の策定
貫した管理体制の構築

平成22年度に水安全を維持するための仕組みである水安全計画を策定
平成23年度より本格運用‑16‑

アクションプラン前期編の検証（個別）
柱

主要事業

方針と施策

前期編での取組内容

必要水源の確保と水 平成18年度から灘崎地区給水整備として、連絡管・配水池等を整備。平
源の見直し
成22年度より給水開始
１ 水需要に
平成21年度にクリプトスポリジウム対策と合わせて、牟佐浄水場施設整応じた安定備を実施施設整備
浄水施設の再編・整
平成21年1月より鴨越浄水場を休止し受水へ切替
備
平成21年度に長野配水池の整備（配水池築造、連絡制御弁及び電気計装設備の整備）
平成20年度に久保配水池調整弁を設置
配水制御システムの運用
旭東線・平井線の配水管整備
２ 運用・管管路の新設・更新等に伴うデータの更新
水道管路システムの理機能の強平成19年度に御津・灘崎地区の、平成22年度に建部・瀬戸地区のデータ
運用
化
入力完了
三野浄水場集中監視制御設備の更新や、北部拠点地域である北浄水浄水場監視体制の強係の新設等による監視体制の強化
化
信浄水場における重要項目監視二重化の検討
頼
将来の更新・事故に性平成19年度に三野浄水場3号急速ろ過池完成に伴い予備力の確保。
対応した浄水施設のの計画的な浄水施設の改修・更新
整備
高い
水源の見直しによる前期編にて取組予定なし
水施設の効率的再編
道シ
平成21年度に三野浄水場の集中監視制御設備の更新
ス
施設のレベルアップ 旭東浄水場集中監視制御配水制御システムと連携した効率的な更新案
テを検討
ムの確
配水池容量・機能の 平成23年度に東岡山第2配水池の築造により、配水池容量・耐震化等機
立増強
能の増強
３ 水道施設の計画的更
平成21年度の長野配水池の完成により、長野配水池系を再編整備
新
平成21年度の平井加圧ポンプ場完成、平成22年度の平井線の配水管
効率的な水運用需要に応じた配水系 整備完工により、既存の門田加圧ポンプ場及び湊加圧ポンプ場を廃止
統の見直しするなど操山配水池系を再編整備
平成22年度の津島配水池の完成により、長野配水池系を再編整備
三門線の配水管整備
管路機能評価の優先順位を参考に、重要管路や課題を抱える路線を優先して更新を実施
老朽管の計画的更新 また、管路近代化事業として補助金を活用しながら石綿管の更新を実施
平成19〜22年度老朽管の更新：約167km
平成19〜22年度石綿管の更新：約25km
その他（固定資産の水道メータ等の購入等購入）‑17‑

アクションプラン前期編の検証（個別）
柱

主要事業

方針と施策

前期編での取組内容【基幹配水池の耐震化】
平成21年度に矢坂山1,2号配水池、久保配水池の耐震化を実施
東岡山配水池耐震化は耐震診断結果より実施不要と判断
佐山配水池の整備は中止

施設の計画的耐震化 【基幹加圧ポンプ場の耐震化】
平成21年度の平井加圧ポンプ場の築造に伴い耐震整備を実施
平成22年度に矢坂山加圧ポンプ場、妹尾加圧ポンプ場耐震診断を実施【基幹浄水施設の耐震化】
平成20年度に三野浄水場送水ポンプ室の耐震化を実施
１ リスク管 配水管網の耐震化
理体制の充実（災害被害の 配水区域のブロック未然防止） 化

平成19年度より耐震管の標準採用。21年度の管路耐震化率は5.7%
基幹配水管の耐震化は老朽管更新に合わせて実施
前期編にて取組予定なし

浄水場自家発電設備
三野浄水場非常用発電機の絶縁診断試験を実施の充実
災
害に強い水道づくり

配水管網のネット
ワーク化

岡山西共同溝、浦安線は平成21年度に完工
高島線、大元線は施工中。残り区間は、道路整備と調整しながら実施予
定施設のセキュリティ対 将来の更新・事故に対応した浄水施設の整備に合わせて、配水池・取水策井などの人口蓋セキュリティスイッチ設置、浄水場フェンス整備等を実施
危機管理体制の強化

配水池の２池化

緊急遮断弁の設置

平成21年度に三野浄水場集中監視制御設備に合わせて、本局での浄水場等の運転状況の確認システムを構築
平成20年度に妹尾第2配水池うぃ築造
平成23年度に東岡山第2配水池を築造予定
佐山第2配水池計画は中止
配水池の整備に合わせて灘崎西、久保第2、妹尾配水池に設置
東岡山配水池は施工中
佐山配水池は中止

耐震性緊急貯水槽の平成19年度に西大寺緑化公園内に緊急貯水槽を設置
整備
平成20年度から22年度にかけて小中学校へ設置（117ヶ所）
２ 危機管理 応急給水栓の整備 給水スタンドの配備
体制の充実（災害発生時 応急給水マップの作
平成22年度に作成しアクア通信で全戸配布、局HPで公表の対応）
成「水道局退職者災害
平成20年4月に岡山市水道局退職者災害時支援協力隊発足
時支援協力隊（仮局主催防災訓練に参加し、連携を強化称）」の設立
給水タンク車追加導入や水嚢等の備品購入
応急復旧体制の整備 災害時先遣調査隊の創設
防災訓練の実施
受水の効果的運用と前期編にて取組予定なし
水源間の連絡管整備‑18‑

アクションプラン前期編の検証（個別）
柱

主要事業

方針と施策

前期編での取組内容

お客様センターの設 平成19年4月にお客様センター開設。ワンストップサービス提供によりお置客様サービス向上に寄与
平成20年度にインターネット開閉栓システムの機能の追加
１ 受付体制
平成21年度に口座振替依頼書の郵送受付を実施の充実
インターネットサービ なお、使用者変更及び郵送物の送付先変更の受付は、①現行の営業情スの充実
報システムでは運用が困難であること、②本人確認の方法やセキュリティ確保などの課題があること、③お客様ニーズ及び費用対効果が高くないと考えられることなどの理由で、実施しない検針から収納まで一貫した料金徴収業務 平成20年度より検針及び滞納整理業務の一括委託を実施
２ 徴収事務 の効率化の効率化
自動検針システムの前期編にて取組予定なし
研究
口座振替割引制度の前期編にて取組予定なし
検討
導入について調査研究を行った結果、導入都市では、払込みからの移３ 水道料金
クレジットカード決済 行が少なく口座振替率が低下していること、収納手数料が増加したこと支払の利便の検討等の課題が判明した。厳しい財政状況も踏まえ、現時点では時期尚早で性向上あるため実施しない
お２か月検針１か月請
前期編にて取組予定なし
客求の検討
様の ４ 多様な料
選択性料金制度の検満 金メニューの前期編にて取組予定なし
討
足 考案に
応
水道事業ガイドラインの主な指標値の概況について、岡山市水道事業業
え務指標を局HPで公表
る水①水道フェア等のイベントの開催
道
お客様に伝える広報 ②ボトルドウォーター「おかやまの水」の販売
づ③平成21年度にウォーターステーションの設置
く
他都市の導入例について調査・研究
り局HPで「よくある質問Q&A」を公表・随時改訂
水道事業への理解と関心を高めるため、小学校等への出前講座、中学子どもに伝える教育
生の職場体験学習を実施
５ 広報・広 プログラムの実施
平成22年度に子どもに伝える教育プログラムを策定
聴の充実
広報効果の把握によ水道フェア会場内でアンケート調査を実施
る効果的広報局HPに「ご意見・お問合せ」機能を設置し、ホームページからの要望等の受付
インターネットモニ
平成20年度に応募者数が少ないため、従来のモニター制度は中止
ターの拡充等による広聴の充実
平成22年度に市内3,000人を対象として無作為アンケート（岡山市水道に関する意識調査）を実施。お客様の水道事業に対する満足度、要望等の事業運営上の貴重な意見を収集
お各様の声のデータベース化によるお客 お客様の声の分類項目を精査・追加
様満足度の向上
６ サービス
庁舎等の整備前期編にて取組予定なし
拠点の整備

‑19‑

アクションプラン前期編の検証（個別）
柱

主要事業

方針と施策

前期編での取組内容

時代のニーズにあっ合併地区の組織見直しとして、北水道事業所を設置、灘崎出張所を廃止た事務事業・組織・機事業仕分けを通じて事務事業の見直しを実施
構の再編整備民間的経営手法(多様な事業形態)の調 他都市の導入例等について情報の収集
査・研究

１ 継続的な行財政改革 民間委託等の推進

行財政改
革の推進等による経営
基盤強化

定員管理の適正化

平成20年度より検針及び滞納整理業務の一括委託を実施（再掲）平成22年度の目標職員数380人(▲25人）に対し、平成22年度実績職員数は364人(▲41人）まで削減（目標に建部・瀬戸の職員数13人を含む）

資産の有効活用など
未利用土地の売却、検針票裏面への広告掲載、水質検査業務の受託
増収策の拡大優先順位の明確化に 平成20年度から22年度にかけてアセットマネジメントによる施設更新等よる効率的設備投資 計画を策定。
２ 財政基盤
企業債残高の削減の強化

補償金免除繰上げ償還制度の活用、企業債借入金額の抑制を実施。
平成23年度目標企業債残高：32,169百万円
平成22年度実績企業債残高：31,417百万円（前年度比▲1,705百万円）

合併地区を含めた財政見通しの策定・公 アクションプラン後期編策定にあたり、H24〜28年度財政見通しを策定
表
評価による事業の効
３ 事業評価率的実施及び説明責 事業仕分けを通じて事務事業の見直しを実施の充実
任
事務系、技術系の枠を超えた技術継承、人材育成の研修（内部、実務）研修体制の充実を実施
平成20年度に旭東浄水場構内へ技術研修所を設置
４ 組織の活 研修施設の設置性化と技術人材育成のための人の継承
人事評価制度の導入、実施
事制度
国際会議、海外派遣 第3回国際水協会・アジア太平洋会議、JICAを通じての国際協力事業へ等の推進
職員を派遣
５ 協働によ 市民等とのパート
る水道事業 ナーシップの推進

局防災訓練に地元住民、小学生等の参加していただき、給水訓練等の体験を通して、水道事業への理解と関心を高めた‑20‑

アクションプラン前期編の検証（個別）
柱

主要事業

方針と施策

前期編での取組内容

ＩＳＯ１４００１による環 H21年度までに合併地区へのISO14001認証の拡充
１ 環境マネ 境負荷低減の継続的 H22年度からISO14001に準拠した独自のEMSを構築し、経費節減を図りながら、ISO14001と同様の環境負荷低減を実現
ジメントシス な取組
テムの改善
環境会計、環境報告
H21年度から従来の環境会計を更に発展させた環境報告書を策定・公表
書の作成
２ 水源保全活動 豊か
緑のダムづくり水源林事業に合わせて実施
な森づくり、
資 水づくり源
第5次漏水防止計画に沿って実施中
循 ３ 水の有効 漏水防止事業の推 平成23年度目標有収率：89.3%
環 利用
進・有収率の向上
平成22年度有収率：89.0%（前年度比0.4ポイント増）
型
平成23年度に第6次漏水防止計画を策定予定の【有効利用】
水
平成20年2月には三野浄水場脱水ケーキが、平成22年8月には旭東浄道
水場天日ケーキが県エコ製品として認定
シ
浄水発生土の有効利
三野浄水場脱水ケーキは平成20年6月より園芸用土として一般販売を開
ス ４ 資源リサ
用イクルの推始テ有価物としての有効進【有効利用の研究】
ム
利用の研究
平成21年度に三野浄水場浄水発生土栽培作物分析を実施の
平成22年度に脱水ケーキを用いた園芸土の高品質化に関する共同研
構究、天日ケーキ破砕機に関する共同研究を実施
築
平成22年度の省エネ法改正に伴い、水道局全体としてのエネルギー使
水道施設の省エネル
用合理化を推進
ギー化
エネルギー使用の合理化対策のため中長期計画策定と事業継続
平成22年度に三野浄水場へ太陽光発電設備を設置
５ CO2削減
太陽光発電設備の設 環境効果の促進
置
年間二酸化炭素削減量 約10トン
年間石油削減量 約7.2キロリットル
小水力発電の検討

小水力発電導入可能場所の有無を検討‑21‑