2023年度成果報告会
木質バイオマス燃料等の安定的・効率的な供給・利用システム構築支援事業／
新たな燃料ポテンシャル（早生樹等）を開拓・利用可能とする“エネルギーの森”
実証事業／

千葉県におけるユーカリを活用した持続可能なエネルギーの森づくり実証事業

発表者:(株)エコグリーンホールディングス 杉島将太
委託先①:(国)東京大学 委託先②:(株)森のエネルギー研究所
問い合わせ先 株式会社エコグリーンホールディングス
E-mail: sugishima@eco-g.com TEL: 03-3537-3240

1 / １４

事業概要
１．目的
千葉県内の腐朽木や風倒木の被害林にて、ユーカリを中心とした早生樹を植え、短伐期で安価な材を安定的に供給し、林業の収益性向上と森林整備の促進、持続可能な森林活用に繋がるサイクルを生み出す。
２．期間

2022年1月 ～2025年3月

３．目標（最終）①10年伐期で242ｔ/の原料生産②初回伐採：12,600円/t、2期目以降：8,300円/tへのコスト低減（育苗~山土場へ搬出）③4年間で50～70haの森づくり④20～35トンco2/年・haの炭素固定能力の達成
４．成果・進捗概要
最終目標に向け、ユーカリの実績獲得、社会実装に向けた課題を得た
詳細は次スライド以降に記載
２ / １４

事業概要

※事業範囲

目標達成のための5つの研究開発テーマ
A.既存林分の伐採・造成 B.早生樹苗の生産 C.植林 D.下刈り、育林
E.成長記録・環境評価・病虫害対応等 各テーマを検証し目標達成を目指す。

３/１４

最終目標①

22年度試験区の成果

ユーカリ（萌芽更新）

22年度富里市試験区における植林後2年目の結果。
単位:㎝
〇樹種比較

※参考値：生存種の偏りと萌芽個体が混在しているため
 ユーカリ:5種全て寒害を受けたが、根茎部からの萌芽更新を観測した。全体として生存率は約3割となった。
 ユーカリ以外の樹種:寒害による生育阻害・枯死は確認されていない。センダンが最高樹高を記録し、ユリノ
キ・コウヨウザンが次いでいる。

 ユリノキ:下草による被圧で枯死が発生した。
 コウヨウザン:個体差が少なく、下草への耐性が高い
 センダン：自生しており、環境適性が高いものと思われる。枝分かれしてきており、収穫方法の検討が必要。

早生樹（ユリノキ・コウヨウザン・センダン）

４/１４

最終目標①

10年伐期で242ｔ/haの原料生産

23年度富里市ユーカリ試験区（種別成長比較）の生長経過
単位:㎝

候補‐⑧

下草繁茂の様子
 23年度より番号6～9の種を新たに植林し、耐寒性・成長性の調査を行っている。
 当試験区は事前の除草剤散布に加え、下刈りを4回実施したが、下草の繫茂が激しく、枯死・生育不良に繋がる試験区となった。

５/１４

最終目標①

10年伐期で242ｔ/haの原料生産

23年度植林区の樹高（サンプル計測）結果を以下に示す。
〇成田市植林区
単位:㎝

候補‐⑦約４m〇山武市植林区（一部）

単位:㎝

植林直後の様子（成田市）

 当試験区では候補‐⑦3.9m、候補‐③4.0mの初期成長成果となり、目標の樹高3mを上回る結果となった。
 下草との関係もあるが、各植林区の土壌（養分・物理特性）と立地を比較調査し、適地の精緻化を図る。
６/１４

※最終アウトプットイメージ
ユーカリ種ごとの特性（実績を基にした現時点の相対的評価）◎：目標値を超えた
番号

ユーカリ種

〇：目標値相当

候補‐⑥△：目標値より悪い

成長能力

耐寒性

得苗率

総合評価

1候補‐①

◎〇〇〇

2候補‐②〇〇〇〇

3候補‐③〇◎◎◎

4候補‐④〇△〇〇

5候補‐⑤〇△△△

6候補‐⑥〇‐〇〇

7候補‐⑦〇‐◎◎

8候補‐⑧〇‐◎◎

9候補‐⑨△‐△△

候補‐⑨ 来年度、耐寒性が高く、タスマニアの植林企業で使用している1種を追加する。
 冬の生存率を考慮し、耐寒性と有用性の高い種を選定する。
７/１４

最終目標②

初回伐採：12,600円/t、2期目以降：8,300円/tへのコスト低減

23年度実績コストを以下に示す。

目標コストと同程度のコストを達成した。※以下、備考➢ 育苗：想定している6万苗の生産であれば目標コストを下回る。
➢ 植林：硬質土壌の作業が困難であり、オーガーによる植林穴の掘削と植林の2名体制し、施業方法の変更と効率化を図った。植林前除草作業を行い、識別用ポールなど資材を削減し昨年より実績コストは減少した。
➢ 下刈り：昨年と同程度の実績。現場ごとに必要回数が異なる。植栽地ごとの効率的な作業と管理方法の定型化が必要。
➢ 伐採：既存林分での実績は目標を下回る結果となった。今後ユーカリ林分を想定した試験区を設け、伐採効率の検証を行う予定。
８/１４

最終目標③

4年間で50～70haの森づくり

大多喜町

23年度植林成果を以下に示す。

勝浦市

芝山町

 伐採は総計で18.4ha（うち、7.6haは植林未実施の林分）、植林は8.8ha実施した。
 電線・人家と近距離のため、生育後の影響を考慮しセットバックし植栽しており、伐採面積より植林面積が狭い。
 次年度に向け、既に6.0haの予定地を確保している。

９/１４

最終目標③

病虫害の発生灰色かび病の発生

樹皮の食害痕 育苗時、生育時、伐採後それぞれのフェーズにおいて病虫害が記録された。
 現時点で直接的な生育阻害要因にならない状況であり、ユーカリに固有の害も確認されていない。
 今後も観察・分析を継続する。

根株腐朽の発見

１０/１４

最終目標④20～35トンco2/年・の炭素固定能力の達成

東京大学演習林（樹芸研究所）にて実施したユーカリ伐採試験の結果を以下に示す。
〇結果概要
伐倒したユーカリ

CO2固定量 = A*B*C*44/12 = 133t-CO2/ha
13.3t-CO2/年・ha（10年単純平均の場合）
 国産ユーカリの伐採試験を行い、資源量、成分分析、絶乾比重の調査を実施した。
 資源量が182m3となり、炭素固定量は年平均で13.3t-CO2/haとなった。
 同現場の他のユーカリ林では10年で242m3相当の林分があり、その場合のCO2固定量は17.7t-CO2/年・haとなる。
 CO2固定量は林分の生存率、ユーカリ種の成長量・比重による

１１/１４

最終目標④

ドローンによる計測の状況

樹芸研究所
点群データにおける樹高

樹芸研究所・山武市実証地にてドローン調査を実施〇樹芸研究所
概要：Phantom4RTK（DJI社）にて空撮・画像解析実施
結果：概ねの樹高は把握できたものの、DSM（ユーカリ樹冠部）を一部認識できず①ユーカリの樹冠充実度が低く、認識できなかった可能性②解析ソフトの処理に不備があった可能性などが考えられる。
〇山武市実証地
概要：Matrice300RTK（DJI社）にて空撮・レーザーデータ解析を実施
結果：2022年度冬期の寒害の影響もあり、樹高が最高でも3m程度であったため、下草と樹高が競合しユーカリの特定と計測が困難であった。

ユーカリが成長したタイミングでドローン計測を再度行い、計測技術の確立を目指す
山武市

上空写真

山武市

点群データ

１２/１４

有識者からの指摘事項と考え方（エネルギーの森普及に向けて）

１３/１４

2024年度の計画〇スケジュール変更点
 コスト、成長量が目標達成した一方で、人手の確保に直面しており、現場作業の拡大が困難になっている。将来的にも人手確保が難しくなる中で、社会実装を行う必要があり、より踏み込んだ作業の無人化、省力化が必要である。そのため、来期は造林面積を30haから12haに減らし、施業方法の効率化を目指す。
〇来期予算（変更案抜粋）
 除草作業の機械化：農薬散布ドローンによる省力化を検証する。
 植林の効率化：コンテナからの複数本苗を抜く器具の開発。
 下刈りの無人化：ラジコン式の草刈り機により効率的な除草を行っているが、同時期の作業需要に応えることが困難であるため、自動操縦による無人の草刈り機の開発・試験を検討する。
１４/１４