目次
第2章 施工 BIM の基本的な考え方

はじめにはじめに …………………………………………………………3『施工 BIM のスタイル2020』発刊の趣旨と執筆方針 ………4
はじめに（2014年版） …………………………………………6『施工 BIM のスタイル』（2020年）作成関係委員 ……………7
目次 ………………………………………………………………8

第0章 総則2. 本書の要約 ……………………………………………13
2.BIM 専門部会の活動から見る施工 BIM のロードマップ
0. 施工 BIM のロードマップ ……………………………14
1. 元請から見た将来像 …………………………………16
2. 専門工事会社から見た将来像 ………………………17………………………………………………18

第1章 BIM の動向
1. 設計 BIM の動向1. 設計 BIM の目的と実施内容 …………………………22
2. 設計3部門の動向 ……………………………………24
3. 各設計フェーズでの活用 ……………………………26
4. 設計 BIM の課題 ………………………………………27
5. 専門工事会社との関わり方 …………………………28
2. 施工 BIM の動向………………………………30

2. 元請ｰ専門工事会社間のズレ ………………………30
3. 施工 BIM の動向 ………………………………………31
3. 維持管理 BIM の動向
1. 維持管理 BIM の展開状況 ……………………………32
2. 維持管理 BIM の活用事例 ……………………………32
4. その他関係者の動向
1. 審査者の動向 …………………………………………34
2.BIM コンサルタントの活用 …………………………34
3. 建築 BIM 推進会議の発足 ……………………………35
5.BIM がもたらす生産性向上
1. 働き方改革と BIM ……………………………………36
2. フロントローディングと BIM ………………………36
6. 発注形態と施工 BIM の関連
1. 設計施工一貫方式 ……………………………………38
2. 設計施工分離方式 ……………………………………38
3. 設備工事の分離発注方式 ……………………………39
4. 施工 BIM の開始時期 …………………………………39
7.i-Construction と BIM
1.i-Construction と BIM ………………………………40
2.ICT 建築土工における BIM 活用事例 ………………40
3. 自動化施工・ロボット化 ……………………………41
8.BIM に期待される進化・ビジョン
1.Society5.0と BIM ……………………………………42
2. 施工 BIM の将来像・ビジョン ………………………428

2. 建築主の心得 …………………………………………48
3. 設計者の心得 …………………………………………48
4. 工事監理者の心得 ……………………………………50
5. 専門工事会社の心得 …………………………………51
1. 実施体制 ………………………………………………52

1. 本書の使い方 …………………………………………12

1. 施工 BIM の展開状況

1. 元請（作業所長）の心得 ………………………………46

2. 施工 BIM の実施体制

1. 本書の使い方・要約

3. 用語解説

1. 施工 BIM の心構え

2. 役割ごとの必要なスキル ……………………………54
3. 専門工事会社の選定 …………………………………56
3. 施工 BIM の費用
1. 費用計上の考え方 ……………………………………60
2. 必要な費用 ……………………………………………61
4. 施工 BIM のモデル
1.BIM モデルの構成 ……………………………………62
2. ワンモデル ……………………………………………62
3. 統合モデル ……………………………………………63
4. 重ね合せモデル……………………………………64

5. 方針決定のポイントとタイミング …………………65
6. ファイルフォーマット ………………………………66
7. モデルデータの軽量化技術 …………………………67
5.BIM ツールの種類と特徴
1.BIM と3D-CAD の違い ………………………………68
2.BIM ツールの種類 ……………………………………70
3. モデリングツールの種類と特徴 ……………………71
4. モデルビューアーの種類と特徴 ……………………72
5. 共有環境などの種類と特徴 …………………………72
6. モデルチェックツールの種類と特徴 ………………74
7. その他の BIM ツール …………………………………75
8. ライブラリの作成ツール ……………………………76
9.BIM ツールのライセンス ……………………………77
10.BIM ツールの選択 …………………………………77
6.LOD
1.LOD とは ………………………………………………78
2. 施工 BIM と LOD……………………………………79

7. 施工 BIM の活用目的
1. 施工計画 BIM …………………………………………80
2. 施工図 BIM ……………………………………………81
3.BIM モデル合意 ………………………………………82
4. 数量 BIM ………………………………………………84
8. 施工 BIM の作業工程
1.S 造と RC 造での運用方法の違い…………………86

2.S 造の運用方法 ………………………………………86
3.RC 造の運用方法……………………………………87

4. 運用の違いを考慮したスケジュール調整 …………87
5. 施工 BIM の進め方 ……………………………………88
9. 施工 BIM モデルのデータ連携
1. 設計者とのデータ連携 ………………………………92
2. 専門工事会社とのデータ連携 ………………………96
3. 建築主とのデータ連携請 ……………………………98

10.BIM モデルのチェック方法
1. モデルチェックの必要場面 ………………………100
2. 入力ミスをチェックする …………………………102

1. 鉄骨製作図 …………………………………………1752.BIM モデル合意の実施 ……………………………178
5. 総合図 BIM

3. モデル間の干渉チェック …………………………104

0. 総合図 BIM のワークフロー ………………………184

4. モデルチェック機能を持った専用ソフト ………105

1. 総合図 BIM …………………………………………185

11. 施工 BIM 人材の育成
1. 元請社員への BIM 教育 ……………………………106
2. 専門工事会社における BIM 教育 …………………108

2. プロット BIM ………………………………………185
3.BIM モデル合意の実施 ……………………………186
6.ICT 建築土工

3. 社外人材への教育 …………………………………109

0.ICT 建築土工のワークフロー

4. 外部教育サービスの活用 …………………………109

1. 事前準備 ……………………………………………189

12. 専門工事会社の施工 BIM
1. 専門工事会社の施工 BIM 概要 ……………………110……………………188

2. 掘削工事への適用 …………………………………189
7. 周辺技術との連携

2. 専門工事会社の BIM への準備 ……………………111

1.3D 計測のワークフロー

3. 施工 BIM のメリット ………………………………112

2.3D 計測の活用事例 …………………………………191

4. 運用上の課題 ………………………………………113

3.xR 活用のワークフロー ……………………………192

5. 施工 BIM のステップアップ ………………………114

4.xR の活用事例 ………………………………………193

6. 製造メーカーにおける BIM ………………………114

8. 工事別の施工 BIM の目的…………………………190…………………………194

7. 鉄骨階段 FAB における BIM ………………………116
8. 金属加工における BIM ……………………………118

第3章 施工 BIM の目的別ワークフロー
0. 施工 BIM の活用目的 …………………………………122
1. 事前準備

1. 事前準備の概要 ……………………………………124
2. 利用目的の設定 ……………………………………126
3. 実施内容の設定 ……………………………………128
4.BIM 実施工程とワークフロー ……………………130
5. 作業体制の構築 ……………………………………132
6. 作業環境の検討 ……………………………………134
7. 設計 BIM との連携 …………………………………136
2. 施工計画 BIM
0. 施工計画 BIM のワークフロー ……………………138
1. 準備工事 ……………………………………………140
2. 仮設工事 ……………………………………………144
3. 杭工事 ………………………………………………148
4. 山留工事 ……………………………………………150
5. 汚染土壌対策工事 …………………………………152
6.RC 躯体工事 …………………………………………154
7. 鉄骨工事 ……………………………………………156
8. 内装工事・外装工事 …………………………………158
9. 設備工事 ……………………………………………162

第4章 目的別ワークフローのモデルケース
1. 施工計画 BIM × 内勤部門による作業所支援 ………202
2. 施工計画 BIM × 受注前後 ……………………………204
3. 施工計画 BIM × 現場活用 ……………………………206
4. 施工計画 BIM × 4D シミュレーション ……………2085. 数量 BIM × 施工数量把握 ( 現場部門 ) ………………210
6. 躯体図 BIM × ソフトウェアカスタマイズ …………212
7. プロット BIM × シミュレーション …………………214

8.BIM モデル合意 × フロントローディング …………216
9.BIM モデル合意 × 設計施工分離① …………………218
10.BIM モデル合意 × 設計施工分離②………………220

12.BIM モデル合意 × 設計施工一貫②………………224

11.BIM モデル合意 × 設計施工一貫①………………222

13.BIM モデル合意 × デジタルモックアップ………226

14.ICT 建築土工 × 周辺技術活用 ………………………228

15.3D スキャナー × 周辺技術活用 ……………………230
16.MR デバイス × 周辺技術活用 ………………………232
17.BIM の導入 × 外部コンサルタント …………………234

第5章 参考資料
1.BIM モデルの取扱いに関する覚書（例） ……………238…………………………………………165

2.BIM 実行計画書 ………………………………………240

0. 施工図 BIM のワークフロー ………………………166①昇降機設備の場合 …………………………………246

10. 免震工事
3. 施工図 BIM

1. 施工図 BIM のメリット ……………………………167
2. 躯体図 BIM …………………………………………168
3. 鉄筋 BIM ……………………………………………170

3. ライブラリの事例②移動式クレーンの場合 ……………………………248
4. 逆引き索引 ……………………………………………250

5. 日建連 BIM 専門部会の活動紹介 ……………………252

4. 型枠 BIM ……………………………………………171
5. その他の活用 ………………………………………171
6. 平面詳細図 BIM ……………………………………172
4. 製作図 BIM
0. 製作図 BIM のワークフロー ………………………174

おわりにおわりに ………………………………………………………254
奥付 ……………………………………………………………2569