試験⎧⎜
⎜
⎜
⎩

地受

験

番号

氏名

1建実

⎫

受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください。 ⎜本日の受験地

仮受験番号

仮―⎜
⎜
⎭

令和元年度

１級建築施工管理技術検定試験
実地試験問題令和元年 10 月 20 日(日)〔注 意 事 項〕
唖ページ数は亜表紙を入れて 10 ページです。
唖試験時間は亜13 時から 16 時です。
唖試験問題は亜 6 問題です。
唖解答用紙は亜別紙（両面）になっています。
唖解答は亜解答用紙の定められた範囲内に亜黒鉛筆か黒シャープペンシルで記入してください。
唖解答用紙は亜雑書きをしたり亜よごしたり亜折り曲げたりしないでください。
唖この問題用紙は亜計算等に使用しても差し支えありません。
唖この問題用紙は亜試験終了時まで在席した場合に限り亜持ち帰りを認めます。
途中退席する場合は亜持ち帰りできません。

P―1

DAW-建.smd Page 119/09/18 16:46 v3.60

問題ઃ

建築工事の施工者は亜設計図書等に基づき亜要求された品質を実現させるため亜施工技術力亜マネジメント力等を駆使し亜確実に施工することが求められる。
あなたが経験した建築工事のうち亜要求された品質を実現するため亜品質管理計画に基づき亜品質管理を行った工事を 1 つ選び亜工事概要を具体的に記述したうえで亜次の 1唖及び 2唖の問いに答えなさい。
なお亜建築工事とは亜建築基準法に定める建築物に係る工事とし亜建築設備工事を除くものとする。

〔工事概要〕
イ唖工事名ロ唖工 事 場 所
ハ唖工 事 の 内 容⎛⎞
主な外部仕上げ亜主要室の内部仕上げ⎝ 改修等の場合：建物用途亜建物規模亜主な改修内容及び施工数量 ⎠ニ唖工

(年号又は西暦で年月まで記入)

期

新築等の場合：建物用途亜構造亜階数亜延べ面積又は施工数量亜ホ唖あなたの立場

1唖 工事概要であげた工事で亜あなたが重点的に品質管理を実施した事例を 2 つあげ亜次の①から③について具体的に記述しなさい。
ただし亜2 つの事例の工種名は同じでもよいが亜他はそれぞれ異なる内容の記述とする。

① 工種名亜要求された品質及びその品質を実現させるために設定した品質管理項目②①の品質管理項目を設定した理由③①の品質管理項目について亜実施した内容及び留意した内容

2唖 工事概要にあげた工事にかかわらず亜あなたの今日までの工事経験に照らして亜次の①亜②について具体的に記述しなさい。
ただし 1唖③と同じ内容の記述は不可とする。

①

作業所において亜組織的な品質管理を行うための方法や手段②①の方法や手段で組織的な品質管理を行うことによって得られる効果

P―2

DAW-建.smd Page 2

19/09/18 16:46 v3.60

問題઄

次の 1唖から 3唖の建築工事における仮設物について亜設置計画の作成に当たり検討すべき事項を亜それぞれ 2 つ亜留意点とともに具体的に記述しなさい。
ただし亜解答はそれぞれ異なる内容の記述とし亜申請手続亜届出及び運用管理に関する記述は除くものとする。また亜使用資機材に不良品はないものとする。

1唖 荷受け構台

2唖 鋼板製仮囲い（ゲート及び通用口を除く）

3唖 工事用エレベーター

P―3

DAW-建.smd Page 3

19/09/18 16:46 v3.60

問題અ

次の 1唖から 4唖の問いに答えなさい。

ただし亜解答はそれぞれ異なる内容の記述とし亜材料の保管亜作業環境（騒音亜振動亜気象条件等）及び作業員の安全に関する記述は除くものとする。

1唖 山留め支保工において亜地盤アンカーを用いる場合の施工上の留意事項を 2 つ亜具体的に記述しなさい。
ただし亜山留め壁に関する記述は除くものとする。

2唖 鉄筋工事において亜鉄筋の組立てを行う場合の施工上の留意事項を 2 つ亜具体的に記述しなさい。
ただし亜鉄筋材料亜加工及びガス圧接に関する記述は除くものとする。

3唖 普通コンクリートを用いる工事において亜コンクリートを密実に打ち込むための施工上の留意事項を 2 つ亜具体的に記述しなさい。
ただし亜コンクリートの調合及び養生に関する記述は除くものとする。

4唖 鉄骨工事において亜建入れ直しを行う場合の施工上の留意事項を 2 つ亜具体的に記述しな
さい。
ただし亜アンカーボルト及び仮ボルトに関する記述は除くものとする。

P―4

DAW-建.smd Page 4

19/09/18 16:46 v3.60

問題આ

次の 1唖から 8唖の各記述において亜記述ごとの①から③の下線部の語句又は数値のうち最も不適当な箇所番号を 1 つあげ亜適当な語句又は数値を記入しなさい。

1唖 アスファルト防水密着工法において亜出隅及び入隅は平場部のルーフィング類の張付けに先立ち亜幅 300 mm 程度のストレッチルーフィングを増張りする。
①
また亜コンクリートスラブの打継ぎ部は亜絶縁用テープを張り付けた上に亜幅 300 mm 程度②のストレッチルーフィングを増張りする。
なお亜流し張りに用いるアスファルトは亜環境対応低煙低臭型防水工事用アスファルトとし亜溶融温度の上限は亜300 ℃ とする。
③2唖 セメントモルタルによる外壁タイル後張り工法において亜マスク張りでは亜張付けモルタルを塗り付けたタイルは亜塗り付けてから 60 分を限度に張り付ける。
①
また亜モザイクタイル張りでは亜張付けモルタルを層に分けて塗り付けるものとし亜層②目はこて圧をかけて塗り付ける。
なお亜外壁タイル張り面の伸縮調整目地の位置は亜一般に縦目地を③m 内外に割り付け亜横目地を各階ごとの打継ぎ目地に合わせる。

3唖 金属製折板葺きにおいて亜タイトフレームの受梁への接合は亜下底の両側を隅肉溶接とし亜隅肉溶接のサイズを受梁の板厚と同じとする。
①
また亜水上部分の折板と壁との取合い部に設ける雨押えは亜壁際立上りを 150 mm 以上と②する。
なお亜重ね形折板の端部の端あき寸法は亜50 mm 以上とする。
③P―5

DAW-建.smd Page 5

19/09/18 16:46 v3.60

4唖 軽量鉄骨壁下地のランナー両端部の固定位置は亜端部から 50 mm 内側とする。ランナーの①固定間隔は亜ランナーの形状及び断面性能亜軽量鉄骨壁の構成等により 900 mm 程度を限度と②する。
また亜上部ランナーの上端とスタッド天端の間隔は 10 mm 以下とし亜スタッドに取り付けるスペーサーの間隔は 1,200 mm 程度とする。
③5唖 仕上げ材の下地となるセメントモルタル塗りの表面仕上げには亜金ごて仕上げ亜木ごて仕上
げ亜はけ引き仕上げのほか亜くし目引き 仕上げがあり亜その上に施工する仕上げ材の種類に応①じて使い分ける。
一般塗装下地亜壁紙張り下地の仕上げとして亜金ごて 仕上げを用い亜セメントモルタルによ②るタイル張付け下地の仕上げとして亜はけ引き仕上げを用いる。
③6唖 防火区画に用いる防煙シャッターは亜表面がフラットでガイドレール内での遮煙性を確保できるインターロッキング形のスラットが用いられる。
①
また亜まぐさの遮煙機構は亜シャッターが閉鎖したときに漏煙を抑制する構造で亜その材料は②
不燃材料亜準不燃材料又は難燃材料とし亜座板にアルミニウムを使用する場合には亜鋼板 で③覆う。

P―6

DAW-建.smd Page 6

19/09/18 16:46 v3.60

7唖 素地ごしらえのパテ処理の工法には亜パテしごき亜パテかい亜パテ付けの3種類がある。このうち亜パテしごき は亜面の状況に応じて亜面のくぼみ亜すき間亜目違い等の部分を平滑にす①るためにパテを塗る。
また亜パテかいは亜局部的にパテ処理するもので亜素地とパテ面との肌違いが仕上げに影響す②るため亜注意しなければならない。
なお亜パテ付けは亜特に美装性を要求される仕上げの場合に行う。
③8唖 せっこう系直張り用接着材によるせっこうボード直張り工法において亜直張り用接着材は亜時間以内で使い切れる量を亜たれない程度の硬さに水と練り合わせ亜ボードの仕上がりまで①の寸法の倍程度の高さにダンゴ状に盛り上げる。
②
また亜ボードの張付けにおいては亜ボード圧着の際亜ボード下端と床面との間を 10 mm 程度③浮かした状態で圧着し亜さらに調整定規でたたきながら亜所定の仕上げ面が得られるように張り付ける。

P―7

DAW-建.smd Page 7

19/09/18 16:46 v3.60

問題ઇ市街地での事務所ビルの建設工事において亜各階を施工量の異なるＡ工区とＢ工区に分けて工事を行うとき亜右の躯体工事工程表（階柱亜階床梁部分）に関し亜次の 1唖から 4唖の問いに答えなさい。
工程表は作成中のもので亜検査や設備関係の作業については省略している。
各作業の内容は作業内容表のとおりであり亜Ａで始まる作業名はＡ工区の作業を亜Ｂで始まる
作業名はＢ工区の作業を示すが亜作業Ａ及び作業Ｂについては作業内容及び担当する作業班を記載していない。
なお亜各作業班は亜各工区ごとに確保できているものとする。
また亜各作業は一般的な手順に従って施工し亜各作業班は複数の作業を同時に行わず亜先行する作業が完了してから後続の作業を開始するものとする。

〔工事概要〕
途：事務所用構造茜規模：鉄筋コンクリート造亜地下階亜地上階亜延べ面積 3,200 m 2

鉄筋コンクリート製の壁はなく亜階段は鉄骨造で別工程により施工する。
外壁：ALC パネル

1唖 作業Ａ及び作業Ｂの作業内容を記述しなさい。

2唖 作業Ｂのフリーフロートを記入しなさい。

始 から ◯終 までの総所要日数と亜工事を令和元年 10 月 23 日（水曜日）より開始するとき
3唖 ◯の工事完了日を記入しなさい。
ただし亜作業休止日は亜土曜日亜日曜日亜祝日亜振替休日のほか亜雨天日とする。
な お亜10 月 23 日 以 降 年 末 ま で の 祝 日 は亜文 化 の 日（11 月日）と 勤 労 感 謝 の 日（11 月23 日）である。

4唖 工事着手に当たり亜各作業班の手配状況を確認したところ亜型枠作業班が班しか手配できないため亜班で両工区の作業を行うこととなった。
この時に亜次の記述のに当てはまる語句又は数値をそれぞれ記入しなさい。

工程の見直しに当たって亜型枠作業班は同じ工区の作業を続けて行うこととしたため亜作業Ｂは亜作業Ｂの完了後で作業あの完了後でないと開始できないこととなる。

このため亜作業休止日が同じ場合亜工事完了日は当初工程より暦日でい日遅れることとなる。
P―8

DAW-建.smd Page 8

19/09/18 16:46 v3.60

躯体工事工程表（階柱亜階床梁部分）

作業内容表
作 業 名Ａ亜Ｂ

作 業 内 容担当する作業班

階墨出し

墨出し作業班

Ａ亜Ｂ
Ａ

亜Ｂ

柱型枠の組立て型枠作業班

Ａ亜Ｂ

梁型枠の組立て（梁下支保工を含む）

型枠作業班

Ａ

亜Ｂ

フラットデッキの敷設型枠作業班

Ａ

亜Ｂ

梁の配筋鉄筋作業班

Ａ亜Ｂ

床の配筋鉄筋作業班

Ｃ

清掃及び打込み準備（Ａ工区及びＢ工区）

清掃準備作業班Ｃコンクリート打込み（Ａ工区及びＢ工区）打込み作業班

P―9

DAW-建.smd Page 9

19/09/18 16:46 v3.60

問題ઈ

次の 1唖から 3唖の問いに答えなさい。

1唖 建設業法に基づく主任技術者及び監理技術者の職務等に関する次の文章において亜に当てはまる語句を記入しなさい。

主任技術者及び監理技術者は亜工事現場における建設工事を適正に実施するため亜当該建設工事の①の作成亜工程管理亜品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の②の職務を誠実に行わなければならない。

2唖 建築基準法施行令に基づく落下物に対する防護に関する次の文章において亜に当てはまる語句又は数値を記入しなさい。

建築工事等を行なう場合において亜建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が③m 以内で亜かつ亜地盤面から高さが 7 m 以上にあるとき亜その他はつり亜除却亜

外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは亜国土交
通大臣の定める基準に従って亜工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を④又は帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。

3唖 労働安全衛生法に基づく特定元方事業者等の講ずべき措置に関する次の文章において亜に当てはまる語句を記入しなさい。

特定元方事業者は亜その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる⑤を防止するため亜⑥の設置及び運営を行うこと亜作業間の連絡及び調整を行うこと亜作業場所を巡視すること亜関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に関する指導及び援助を行うこと等に関する必要な措置を講じなければならない。

P ― 10DAW-建.smd Page 10

19/09/18 16:46 v3.60

DAW-建.smd Page 11

19/09/18 16:46 v3.60