平成 30 年 9 月 14 日

福島地方環境事務所の最近の動き（今週の福島）【最近の動きのポイント】○ 除染・廃棄物対策関連
・双葉町、大熊町、浪江町及び富岡町の特定復興再生拠点区域において、建物等解体撤去及び除染工事を実施中です○ 中間貯蔵施設関連
・双葉工区４カ所目となる、本年度発注した土壌貯蔵施設工事（双葉③工区）が着工しました（9/12）＜除去土壌等の輸送の進捗状況＞
今年度の輸送対象物量
約 180 万㎥

搬入済量（９/11 時点）
約 51.9 万㎥

進捗率
約 29.1％

累積の輸送対象物量
約 1,400 万㎥

搬入済量（９/11 時点）
約 127.8 万㎥

進捗率
約 9.2％○ リスクコミュニケーション等関連
・自治体職員や相談員等の活動の支援、住民の放射線に関する理解醸成の支援、環境再生等に関する情報発信等の活動を実施中です
・大熊町の八幡神社で震災以降初めての「交流イベント」が開催されました（9/8）
・環境再生プラザが「ふくしまフェスタ in 有楽町」で移動展示を行います（9/14､15）-1-

Ⅰ．除染・廃棄物対策関連１

特定復興再生拠点区域の解体・除染について
帰還困難区域内における特定復興再生拠点区域において、各町村の策定した計画に基づき、家屋解体・除染等を実施しています。

○ 最近の動き・双葉町、大熊町、浪江町及び富岡町において、建物等解体撤去及び除染工事を実施中です。
詳細は別添 1、3 のとおり
２

避難指示解除済み地域等の除染・廃棄物処理関連事業について帰還困難区域を除き、3 月に 8 県 100 市町村のすべてで面的除染が完了し、必要なフォローアップ等を実施しています。
各市町村において、必要な被災家屋等の解体等の廃棄物処理を実施しています。
仮置場で除去土壌・廃棄物等を保管しています。搬出が終わった仮置場については、順次、早期の解消を目指し原状回復を実施しているところです。
○

除染事業及び被災家屋等の解体等の実施状況（除染特別地域、汚染廃棄物対策地域）
別添 1 のとおり○

特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況別添 4 のとおり

Ⅱ．中間貯蔵施設関連中間貯蔵施設の整備及び除去土壌等の中間貯蔵施設への搬入を実施しています。
（１）最近の動き○双葉工区４カ所目となる、本年度発注した土壌貯蔵施設工事（双葉③工区）が着工しました。これは、本年度発注した第３期工事の中で最初に着工した工区となります。
○除去土壌等の輸送の進捗状況
今年度の輸送対象物量
約 180 万㎥

搬入済量（９/11 時点）
約 51.9 万㎥

進捗率
約 29.1％

累積の輸送対象物量
約 1,400 万㎥

搬入済量（９/11 時点）
約 127.8 万㎥

進捗率
約 9.2％-2-（２）平成 30 年度の進捗状況○ 除去土壌等の輸送搬出市町村

今年度の搬出可能量(㎥)（9 月 11 日までの搬入実績）
今年度の学校等(現場保管)からの輸送予定量(㎥)

今年度の搬入済量(㎥)

累積搬入済量（㎥）

22,2007,800
7,765
30,163
相馬市
16,851
16,100南相馬市
113,200
17,86445,926広野町
743
10,30331,900楢葉町
72,40031,48656,942
富岡町
43,382
86,831
162,400
川内村
42,40030,45445,009大熊町
42,88594,249147,000
双葉町
132,700
12,216
59,135浪江町
17,932
54,410130,300
葛尾村
25,76942,296
71,400飯舘村
151,600
41,042
69,333
中通り
福島市
20,00014,831
39,70678,700郡山市
67,20020,90057,901
121,268
白河市
100
17,82642,28733,800須賀川市
22,0003,600
13,63328,558二本松市
50,00016,21659,997
田村市
47,800300
15,91042,400伊達市6,000
16,712
37,63062,600本宮市
20,600
10,29733,582桑折町
801
17,435
19,200国見町
16,300
6,948
18,292
川俣町
71,60026,50648,785
大玉村
13,700
7,073
16,338
鏡石町
0300
323
7,853
天栄村
16,1002,212
11,883
西郷村
54,90022,125
43,209泉崎村
15,2005,324
15,755
中島村
6,400
5,827
14,054矢吹町
13,9007,279
16,876
三春町
24,40014,189
合計
1,728,000
59,000519,282 1,277,947※※ フレキシブルコンテナ等 1 袋の体積を 1 ㎥と換算しています。
※ 中間貯蔵施設への搬入済量（2018 年５月末時点）及び輸送待機量（焼却前の可燃物を含む仮置場等で保管している量（国直轄除染：2018 年５月末時点、市町村
浜通り

いわき市-3-

除染：2018 年３月末時点）及び仮設焼却施設等で減容化し保管されている量（国直轄除染：2018 年５月末時点、市町村除染：2018 年３月末時点））の合計量。
※ 10 万㏃/㎏超の廃棄物、その他現時点で定量的な推計が困難な帰還困難区域の除染等で発生した（発生することが見込まれる）除去土壌等は含まれていません。
※ 累積搬入済量の合計値には、2018 年３月末時点で搬入が完了している市町村の搬入量が含まれているため、記載されている市町村の累積搬入済量の合計とは数字が一致しません。
○

中間貯蔵施設及び周辺の空間線量率等
こちらから御確認ください（中間貯蔵施設及び周辺モニタリング（JESCO サイト）
http://www.jesconet.co.jp/interim/operation/monitoring.html#hokanba○

中間貯蔵施設に係る工事等について工事等の一覧は別添 2 のとおり

Ⅲ．放射線健康リスクコミュニケーション等関連①自治体職員や相談員等の活動の支援、②住民の放射線に関する理解醸成の支援、③環境再生等に関する情報発信等の活動を実施中です。
（１）最近の動き○ 環境再生プラザにおいて専門家派遣・モニタリング支援（説明・測定・資料作成支援）・移動展示等を実施中です。
○ 放射線を可視化するガンマカメラを活用した、住民向けリスクコミュニケーション支援事業を実施中です。
○ 川内村（9/3～9/6）と楢葉町（9/3～9/9）において、ホールボディ・カウンタによる内部被ばく線量測定を実施しました。
○ 富岡町（9/19･白河会場）において、ホールボディ・カウンタによる内部被ばく線量測定を実施します。
○ 9 月 8 日、大熊町の八幡神社において、震災以降初めての「交流イベント」が開催されました。
別添 5 のとおり○ 9 月 14 日(金)、15 日(土)に開催される「ふくしまフェスタ in 有楽町」において、環境再生プラザが移動展示を行います。
本イベントに関する詳細（福島県チラシ）は別添 6 のとおり
（２）これまでの実施状況項（9 月 14 日時点）
実施回数目

① 自 治 体 職 員 や 相 （ア）職員向け研修会
談員等の活動の（イ）専門家派遣
支援-4-

H29 年度

今年度

77 回

26 回

47 回

7回

（ア）住民セミナー（イ）車座意見交換会（ウ）個人線量測定の支援(WBC)②住民の放射線に関する理解醸成の支援

18 回
22 回
38 日

（エ）リスクコミュニケーション拠点（長崎大、弘前大）による活動（オ）ガンマカメラ活用リスクコミュニケーション支援事業③環境再生等に関する情報発信（環境再生プラザ）

72 回
62 回
83 日

（ア）専門家派遣（イ）移動展示-5-

184 台・日

96 台・日

142 件
42 件［55 日］

57 件
19 件［29 日］

別添１
除染事業及び被災家屋等の解体等の工事一覧（除染特別地域、汚染廃棄物対策地域）
市町村

工事名

南相馬市

○平成 29 年度南相馬市環境復旧等工事（H30/2/13～）※H30.3 月に着工
○平成 29 年度南相馬市建物解体等撤去工事（H29/4/19～）※H30.8 月に完了
○平成 30 年度南相馬市建物解体等撤去工事（H30/8/8～）※着工準備中浪江町○平成 29 年度（平成 28 年度繰越）浪江町フォローアップ除染等工事（H29/9/25～）※H29.10 月に着工
○平成 30 年度浪江町仮置場復旧等工事（H30/5/15～）※H30.7 月に着工
○平成 30 年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）(H30/6/20～)※H30.8 月に着工
○平成 29 年度浪江町建物解体等撤去工事（H30/1/25～）※H30.3 月に着工
○平成 30 年度浪江町被災建物等解体撤去工事（H30/4/11～）※H30.6 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付中

双葉町○平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）（H29/12/4～）※H29.12 月に着工
○平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 2）（H30/1/10～）※H30.2 月に着工
○平成 29 年度双葉町建物解体等撤去工事（その 2）（H30/2/8～）※H30.4 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請を受付中

大熊町○平成 30 年度（平成 29 年度繰越）大熊町仮置場復旧等工事（H30/7/19～）※H30.8 月に着工
○平成 29 年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）（H30/1/25～）※H30.3 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請を受付中（注）下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事-6-市町村

工事名

富岡町○ 平成 29 年度 (平 成 28 年度 繰越) 富岡町除 染等 工事( 夜の森地 区他 )（H29/5/22～）※H29.6 月に着工○ 平 成 29 年度 ( 平成 28 年 度 繰越 ) 富岡 町フ ォロ ー アッ プ除 染等 工 事（H29/9/26～）※H29.10 月に着工
○平成 30 年度富岡町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）（H30/8/7～）※H30.8 月に着工
○平成 29 年度富岡町建物解体等撤去工事（その 2）（H29/12/27～）※H30.3 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付中

楢葉町○平成 29 年度楢葉町仮置場復旧等工事（H29/4/19～）※H29.5 月に着工
○平成 30 年度（平成 29 年度繰越）楢葉町仮置場復旧等工事（H30/7/5～）※H30.8 月に着工
○平成 30 年度楢葉町建物解体等撤去工事（H30/7/9～）※H30.7 月に着工

飯舘村

○平成 30 年度（平成 29 年度繰越）飯舘村仮置場復旧等工事（H30/4/10～）※H30.4 月に着工
○平成 30 年度飯舘村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（H30/9/4～）※着工準備中○平成 30 年度飯舘村建物解体等撤去工事（H30/4/13～）※H30.6 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付終了

川俣町○平成 29 年度川俣町可燃物処理等整備工事（H29/8/8～）※H30.8 月に完了
○平成 30 年度（平成 29 年度繰越）川俣町仮置場復旧等工事(H30/6/29～）※H30.6 月に着工
○平成 30 年度川俣町建物解体等撤去工事（公共特殊建物）（H30/7/26～）※着工準備中葛尾村○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)葛尾村仮置場復旧等工事（その 2）（H30/6/20～）※H30.7 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付中

田村市○平成 30 年度田村市・川内村仮置場復旧等工事（H30.8.21～）

川内村※着工準備中（注）下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事-7-別添２
中間貯蔵施設に係る工事等の一覧
工事名土壌貯蔵○平成 28 年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事（双葉町）（H28/施設等６/14～）※H28. 11 月に着工、H29. 12 月貯蔵開始○平成 28 年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事（大熊町）（H28/６/14～）※H28. 11 月に着工、H29. 10 月貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵（双葉１工区）土壌貯蔵施設等工事 （H29/５/11～）※H29. 10 月に着工、今年度夏以降に貯蔵開始見込み○平成 29 年度中間貯蔵（双葉２工区）土壌貯蔵施設等工事 （H29/５/18～）※H30. １月に着工、今年度冬以降に貯蔵開始見込み○平成 29 年度中間貯蔵（大熊１工区）土壌貯蔵施設等工事 （H29/５/11～）※H29. 11 月に着工、H30.７月貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵（大熊２工区）土壌貯蔵施設等工事 （H29/５/11～）※H29. ９月に着工、H30.７月貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵（大熊３工区）土壌貯蔵施設等工事 （H29/５/18～）※H29. 11 月に着工、H30.７月から受入・分別施設の運転開始、９月に貯蔵開始見込み○平成 30 年度中間貯蔵（双葉３工区）土壌貯蔵施設工事（H30/４/６～）※H30. ９月 12 日に着工
○平成 30 年度中間貯蔵（大熊４工区）土壌貯蔵施設等工事 （H30/４/５～）※今年度中に着工予定○平成 30 年度中間貯蔵（大熊５工区）土壌貯蔵施設等工事 （H30/４/10～）※今年度中に着工予定-8-工事名廃棄物○平成 29 年度双葉町減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物

関連施設

処理その１業務（H30/３/１～）※今年度中に着工予定、平成 31 年度内に稼働予定○平成 29 年度双葉町減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物処理その２業務（H30/３/１～）※今年度中に着工予定、平成 31 年度内に稼働予定○平成 29 年度中間貯蔵（双葉工区）廃棄物貯蔵施設工事（H30/３/９～）※H30. ６月に着工、平成 31 年度内に稼働予定○平成 29 年度中間貯蔵（大熊工区）廃棄物貯蔵施設工事（H30/３/８～）※H30. ７月に着工、平成 31 年度内に稼働予定
その他○平成 29 年度中間貯蔵に係る焼却灰保管場設置等工事（大熊町・施設等双葉町）（H29/12/23～）○平成 29 年度保管場等整備工事（大熊町・双葉町）（H30/１/19～）○平成 30 年度中間貯蔵施設区域内他道路工事（H30 /７/19～）○平成 30 年度焼却灰保管場設置等工事（大熊町・双葉町）（H30/８/24～）-9-別添３

特定復興再生拠点区域整備の状況（2018年９月14日時点）○ 福島復興再生特別措置法の改正(H29.5)により、将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域内に、避難指示を解除し、居住を可能とする「特定復興再生拠点区域」を定めることが可能となった。
○ 市町村長は、特定復興再生拠点区域の設定及び同区域における環境整備 （除染やインフラ等の整備）に関する計画を作成。 同計画を内閣総理大臣が認定し、復興再生に向けて計画を推進（計画認定から５年を目途に避難指示解除を目指す）。
○ これまでに、以下６町村の計画が認定され、双葉町、大熊町、浪江町、富岡町で解体・除染工事に着工。
大熊町（2017.11.10認定、約860ha ）双葉町（2017.9.15認定、約560ha ）②①先行除染済（約40ha）①
先行除染済（約147ha）

先行除染済（約147ha）【工事状況】①復興シンボル軸解体・除染工事（解体55件、除染約7ha） ：12月25日着工②駅東等解体・除染工事（解体640件、除染約90ha）：実施中【工事状況】①下野上地区の西エリアを中心とした解体・ 除染工事
（解体460件、除染約160ha） ： 3月9日着工

富岡町（2018.3.9認定、約390ha ）浪江町（2017.12.22認定、約660ha）②①
先行除染実施中（約44ha）【工事状況】①一部道路の除染工事(除染約4ha)：完了②３地区における解体・除染工事（解体60件、除染約30ha）：実施中

先行除染実施中（約44ha）【工事状況】①夜ノ森駅周辺の除染工事(除染約0.3ha)：完了②拠点北エリアの解体・除染工事（解体300件、除染約80ha）：実施中

飯舘村（2018.4.20認定、約186ha）

葛尾村（2018.5.11認定、約95ha ）【工事状況】 解体・除染工事について調整中【工事状況】 解体・除染工事について調整中- 10 -

別添４

特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況
平成 30 年 9 月 14 日
【最新の進捗状況】
搬入量（袋数）期間
9/5～9/11

実績（袋）累計

1,22834,446※搬入は平日のみ実施しています。

※搬入量（袋数）は天候や調整状況により変動します。

【これまでの進捗状況】
搬入量（袋数）
期間

実績（袋）

累計

平成 29 年 11 月

707707平成 29 年 12 月

2,746

3,453

平成 30 年 １月

1,866

5,319

平成 30 年 ２月

2,523

7,842

平成 30 年 ３月

4,060

11,902

平成 30 年 ４月

4,965

16,867平成 30 年 ５月

4,287

21,154平成 30 年 ６月

5,615

26,769平成 30 年 ７月

3,445

30,214平成 30 年 ８月

2,504

32,718平成 30 年 ９月(11 日まで)

1,728

34,446搬入状況や環境モニタリング結果など、特定廃棄物埋立処分事業の進捗状況については、ホームページにて公表しています。
http://shiteihaiki.env.go.jp/tokuteihaiki_umetate_fukushima/progress/- 11 -

大熊町町民交流イベントが開催されました

別添５

９月８日に大熊町の八幡神社において震災以降初めての交流イベントが開催されました。当日は約８０人の参加者がバーベキューや盆踊りを楽しみました。
環境省では参加者へのインタビューを実施し、復興に向けて邁進する町の姿を紹介するパネルを作製しており、作製したパネルは９月２９日、３０日に新宿御苑で開催されるＧＴＦグリーンチャレンジデーなど各種イベントにおいて紹介される予定です。

渡辺町長の開会挨拶

バーベキュー大会

町の方々の語らい

盆踊り大会

参加された方への取材

参加者集合写真- 12 -

別添６- 13 -