平成 31 年 1 月 25 日

福島地方環境事務所の最近の動き（今週の福島）【最近の動きのポイント】
・原田環境大臣及び菅家環境大臣政務官が、内堀福島県知事等と福島で面会しました（1/18）○ 除染・廃棄物対策関連
・双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村及び葛尾村の特定復興再生拠点区域において、建物等解体撤去等及び除染等工事を実施中です
・前月末に提示したデータ（11 月末時点）と比較して、除染特別地域（直轄除染）の仮置場等における保管物数が約 17 万袋減少しました。なお、2 箇所の仮置場等で搬出が、また、2 箇所の仮置場等で原状回復がそれぞれ完了
しました＜直轄除染の仮置場等の進捗状況（12/31 時点）＞
保管中
206 箇所

搬出完了※

116 箇所（約 36％ ）うち原状回復完了
66 箇所（約 20％※）※ 仮置場等の総数 322 箇所に対する比率

・菅家環境大臣政務官が浪江町長と面談し、浪江町の仮設焼却施設において、双葉郡内の帰還困難区域で捕獲されたイノシシ等の処理を行うことを申し入れ、快諾いただきました（1/24）。処理開始時期は本年 7 月の予定です○ 中間貯蔵施設関連
・土壌貯蔵施設の近況をお知らせします＜除去土壌等の輸送の進捗状況（1/22 時点）＞
今年度の輸送対象物量
約 180 万㎥

今年度搬出済量
約 134.4 万㎥

今年度進捗率
約 74.7％

累積の輸送対象物量
約 1,400 万㎥

累積搬出済量約 212.9 万㎥

累積進捗率
約 15.2％-1-

○ リスクコミュニケーション等関連
・自治体職員や相談員等の活動の支援、住民の放射線に関する理解醸成の支
援、環境再生等に関する情報発信等の活動を実施中です・環境再生プラザでは「くるまざカフェ ふくしま“みち”さがし 2019」を実施します（参加者募集中）-2-

0．福島地方環境事務所○

1 月 18 日、原田環境大臣及び菅家環境大臣政務官は、内堀福島県知事・吉田福島県議
会議長と福島で面会しました。原田大臣から環境再生の取組の進捗状況について報告するとともに、引き続き、福島の復興に向けて全力で取り組むことを伝えました。
また、菅家政務官は中間貯蔵施設等の視察を行いました。

Ⅰ．除染・廃棄物対策関連１

特定復興再生拠点区域の解体・除染について
帰還困難区域内における特定復興再生拠点区域において、各町村の策定した計画に基づき、家屋等の解体・除染を実施しています。

○ 最近の動き・双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村及び葛尾村の特定復興再生拠点区域において、建物等解体撤去等及び除染等工事を実施中です。
詳細は別添 1、3 のとおり

２

避難指示解除済み地域等の除染・廃棄物処理関連事業について
帰還困難区域を除き、3 月に 8 県 100 市町村のすべてで面的除染が完了し、必要なフォローアップ等を実施しています。
各市町村において、必要な被災家屋等の解体等の廃棄物処理を実施しています。
仮置場で除去土壌・廃棄物等を保管しています。搬出が終わった仮置場については、
順次、早期の解消を目指し原状回復を実施しているところです。
○

除染事業及び被災家屋等の解体等の実施状況（除染特別地域、汚染廃棄物対策地域）
別添 1 のとおり○ 除染仮置場等の状況について
・除染特別地域（直轄除染）における除染仮置場等の状況について（平成 30 年 12 月
31 日時点）
前月（11 月 30 日時点）と比較して、除染特別地域（直轄除染）の仮置場等における保管物数が約 17 万袋減少し、約 605 万袋となりました。なお、2 箇所の仮置場（飯舘村）で搬出が、また、2 箇所の仮置場（大熊町）で原状回復がそれぞれ完了しました。
これにより、除染特別地域の総仮置場数 322 箇所のうち、搬出完了したものが 116箇所（約 36％）、さらにそのうち原状回復完了したものが 66 箇所（約 20％）となりました。
なお、12 月 31 日時点で 7 箇所の原状回復工事を実施中です。
詳細は別添 4 のとおり○

特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況
別添 5 のとおり-3-

３ その他○ 双葉郡内の帰還困難区域で捕獲されたイノシシ等の処理
別添 6、7 のとおり

Ⅱ．中間貯蔵施設関連
中間貯蔵施設の整備及び除去土壌等の中間貯蔵施設への搬入を実施しています。
（１）最近の動き○

土壌貯蔵施設の近況を、写真を用いてお知らせします（別添 8）。
大切な土地をご提供くださった地権者の皆様に心より感謝申し上げます。

○ 除去土壌等の輸送の進捗状況（1/22 時点）
今年度の輸送対象物量
約 180 万㎥

今年度搬出済量
約 134.4 万㎥

今年度進捗率
約 74.7％

累積の輸送対象物量
約 1,400 万㎥

累積搬出済量約 212.9 万㎥

累積進捗率
約 15.2％（２）平成 30 年度の進捗状況○ 除去土壌等の輸送
搬出市町村

浜通り

いわき市
相馬市
南相馬市
広野町
楢葉町
富岡町
川内村
大熊町
双葉町
浪江町
葛尾村

中通り

飯舘村
福島市
郡山市

（1 月 22 日までの搬出実績）

今年度の
搬出可能量
(㎥)

今年度の
学校等(現場保管)からの輸送予定量(㎥)

今年度の搬出済量(㎥)

7,800
20,00020,90025,013
2,455
75,957
21,54665,927
119,625
43,912
95,561
63,21572,536
66,643
130,490
53,253
101,880

22,200
16,100113,200
31,90072,400
162,400
42,400147,000
132,700
130,300
71,400151,600
78,70067,200

-4-

累積
搬出済量
（㎥）

47,435
19,401
105,682
32,587
105,649
163,074
58,531
148,533
110,163
109,199
83,172
158,787
78,167
165,248

白河市
須賀川市
二本松市
田村市
伊達市
本宮市
桑折町
国見町
川俣町
大玉村
鏡石町
天栄村
西郷村
泉崎村
中島村
矢吹町
三春町
合計

33,80022,00050,00047,80062,60020,60019,20016,30071,60013,7000
16,10054,90015,2006,400
13,90024,4001,728,000

100
3,600
300
6,000
300
59,00034,391
58,952
22,27937,20444,82888,60944,057
73,132
49,76770,70918,53941,824
10,137
26,818
11,67823,042
49,591
71,907
12,172
21,437323
7,980
12,41822,12750,76871,857
13,77524,206
5,845
14,1508,223
17,82917,31534,933
1,344,119 2,129,494※※ フレキシブルコンテナ等 1 袋の体積を 1 ㎥と換算しています。
※ 中間貯蔵施設への搬出済量（国直轄除染市町村：2018 年 8 月末、市町村除染市
町村：2018 年 6 月末時点、両者混在市町村（南相馬市、川内村、田村市、川俣町）：2018 年 8 月末）及び輸送待機量（焼却前の可燃物を含む仮置場等で保管して-5-

いる量（国直轄除染：2018 年８月末時点、市町村除染：2018 年６月末時点）及び仮設焼却施設等で減容化し保管されている量（国直轄除染：2018 年８月末時点、
市町村除染：2018 年６月末時点））の合計量。
※ 10 万㏃/㎏超の廃棄物、その他現時点で定量的な推計が困難な帰還困難区域の除染等で発生した（発生することが見込まれる）除去土壌等は含まれていません。
※ 累積搬出済量の合計値には、2018 年６月末時点で搬出が完了している市町村の搬出量が含まれているため、記載されている市町村の累積搬出済量の合計とは数字が一致しません。
○

中間貯蔵施設及び周辺の空間線量率等
こちらから御確認ください（中間貯蔵施設及び周辺モニタリング（JESCO サイト）
http://www.jesconet.co.jp/interim/operation/monitoring.html#hokanba○

中間貯蔵施設に係る工事等について工事等の一覧は別添 2 のとおり

Ⅲ．放射線健康リスクコミュニケーション等関連① 自治体職員や相談員等の活動の支援、②住民の放射線に関する理解醸成の支援、③環境再生等に関する情報発信等の活動を実施中です。
（１）最近の動き○ 環境再生プラザにおいて専門家派遣・モニタリング支援（説明・測定・資料作成支援）・移動展示等を実施中です。
○ 放射線を可視化するガンマカメラを活用した、住民向けリスクコミュニケーショ
ン支援事業を実施中です。
○ 富岡町において、ホールボディ・カウンタによる内部被ばく線量測定を実施しています（1/23～26）。
○ 震災後の福島で暮らす皆さんの不安や悩みになすびさんがお答えする「なすびのギモン パート 6」（第 1 回・第 2 回）が放送されました。
※放送された動画は、環境再生プラザのホームページでご覧いただけます。
http://josen.env.go.jp/nasubinogimon/movie/（今後の放送予定）
第 3 回：平成 31 年 3 月 5 日（火）第 4 回：平成 31 年 3 月 12 日（火）○ 環境再生プラザでは「くるまざカフェ ふくしま“みち”さがし 2019」開催します。参加者を募集中です（別添 9 のとおり）。
本イベントは、昨年 10 月および 11 月に実施した浜通り地方を訪ねる「ふくしま“みち”さがし」体験プログラムを通して感じた気付きを共有するトークセッションと来場されたみなさまと一緒に『未来に向かって、今できることは何か？』を考える
ワークショップの 2 部構成となっています。

-6-

・日 時：2 月 23 日（土）13:00～16:30
・場 所：コラッセふくしま４Ｆ多目的ホール（福島市三河南町 1 番 20 号）
http://josen.env.go.jp/plaza/about/communication/kurumaza/recruitment_190223/（1 月 25 日時点）

（２）これまでの実施状況
項

実施回数

目

H29 年度

今年度① 自 治 体 職 員 や 相 （ア）職員向け研修会
77 回
32 回
談員等の活動の（イ）専門家派遣
47 回
13 回
支援
（ア）住民セミナー
72 回
37 回（イ）車座意見交換会
62 回
51 回
（ウ）個人線量測定の支援(WBC)
83 日
78 日
②住民の放射線に関（エ）リスクコミュニケーション拠点（長崎大、弘前大）にする理解醸成の支援よる活動（オ）ガンマカメラ活用リスク
コミュニケーション支援事業③環境再生等に関する情報発信（環境再生プラザ）（ア）専門家派遣（イ）移動展示-7-

184 台・日154 台・日

142 件
42 件［55 日］

133 件
38 件［54 日］

別添１
除染事業及び被災家屋等の解体等の工事一覧（除染特別地域、汚染廃棄物対策地域）
市町村

工事名

南相馬市

○平成 29 年度南相馬市環境復旧等工事（H30/2/13～）※H30.3 月に着工
○平成 30 年度南相馬市建物解体等撤去工事（H30/8/8～）※H30.9 月に着工

浪江町

○平成 30 年度浪江町仮置場復旧等工事（H30/5/15～）※H30.7 月に着工
○平成 30 年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）(H30/6/20～)※H30.8 月に着工
○平成 29 年度浪江町建物解体等撤去工事（H30/1/25～）※H30.3 月に着工
○平成 30 年度浪江町被災建物等解体撤去工事（H30/4/11～）※H30.6 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付中

双葉町○平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）（H29/12/4～）※H29.12 月に着工
○平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 2）（H30/1/10～）※H30.2 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請を受付中

大熊町○平成 30 年度（平成 29 年度繰越）大熊町仮置場復旧等工事（H30/7/19～）※H30.8 月に着工
○平成 29 年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）（H30/1/25～）※H30.3 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請を受付中（注）下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事

-8-

市町村

工事名

富岡町

○平成 29 年度(平成 28 年度繰越)富岡町除染等工事(夜の森地区他)（H29/5/22～）※H29.6 月に着工
○平成 30 年度富岡町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）（H30/8/7～）※H30.8 月に着工
○平成 29 年度富岡町建物解体等撤去工事（その 2）（H29/12/27～）※H30.3 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付中

楢葉町○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)楢葉町仮置場復旧等工事（H30/7/5～）※H30.8 月に着工
○平成 30 年度楢葉町建物解体等撤去工事（H30/7/9～）※H30.7 月に着工

飯舘村

○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)飯舘村仮置場復旧等工事（H30/4/10～）※H30.4 月に着工
○平成 30 年度飯舘村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（H30/9/5～）※H30.9 月に着工
○平成 30 年度飯舘村建物解体等撤去工事（H30/4/13～）※H30.6 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付終了

川俣町○平成 30 年度(平成 29 年度繰越）川俣町仮置場復旧等工事(H30/6/29～）※H30.6 月に着工
○平成 30 年度川俣町建物解体等撤去工事（公共特殊建物）（H30/7/26～）※H30.10 月に着工

葛尾村

○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)葛尾村仮置場復旧等工事（その 2）（H30/6/20～）※H30.7 月に着工
○平成 30 年度葛尾村汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去
等及び除染等工事（H30/10/9～）※H30.11 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付中（注）下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事

-9-

別添 2
中間貯蔵施設に係る工事等の一覧
工事名
土壌貯蔵

○平成 28 年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事（双葉町）（H28/6/14

施設等～）※H28.11 月に着工、H29.12 月貯蔵開始○平成 28 年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事（大熊町）（H28/6/14～）※H28.11 月に着工、H29.10 月貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵（双葉 1 工区）土壌貯蔵施設等工事（H29/5/11～）※H29.10 月に着工、H30.9 月貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵（双葉 2 工区）土壌貯蔵施設等工事 （H29/5/18～）※H30.1 月に着工、今年度冬以降に貯蔵開始見込み○平成 29 年度中間貯蔵（大熊 1 工区）土壌貯蔵施設等工事（H29/5/11～）※H29.11 月に着工、H30.7 月貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵（大熊 2 工区）土壌貯蔵施設等工事（H29/5/11～）※H29.9 月に着工、H30.7 月貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵（大熊 3 工区）土壌貯蔵施設等工事（H29/5/18～）※H29.11 月に着工、H30.10 月貯蔵開始○平成 30 年度中間貯蔵（双葉 3 工区）土壌貯蔵施設工事 （H30/4/6～）※H30.9 月に着工
○平成 30 年度中間貯蔵（大熊 4 工区）土壌貯蔵施設等工事（H30/4/5～）※今年度中に着工予定○平成 30 年度中間貯蔵（大熊 5 工区）土壌貯蔵施設等工事（H30/4/10～）※H30.10 月に着工
○平成 30 年度中間貯蔵施設の受入分別処理工事（双葉町）（H31/1/10～）○平成 30 年度中間貯蔵施設の受入分別処理工事（大熊町）（H31/1/10～）

廃棄物○平成 29 年度双葉町減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物処理そ関連施設の 1 業務（H30/3/1～）※今年度中に着工予定、H31 年度内に稼働予定○平成 29 年度双葉町減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物処理その 2 業務（H30/3/1～）※今年度中に着工予定、H31 年度内に稼働予定- 10 -

工事名○平成 29 年度中間貯蔵（双葉工区）廃棄物貯蔵施設工事（H30/3/9～）※H30.6 月に着工、H31 年度内に稼働予定○平成 29 年度中間貯蔵（大熊工区）廃棄物貯蔵施設工事（H30/3/8～）※H30.7 月に着工、H31 年度内に稼働予定
その他○平成 29 年度中間貯蔵に係る焼却灰保管場設置等工事（大熊町・双葉町）

施設等（H29/12/23～）○平成 29 年度保管場等整備工事（大熊町・双葉町）（H30/1/19～）○平成 30 年度中間貯蔵施設区域内他道路工事（H30/7/19～）○平成 30 年度焼却灰保管場設置等工事（大熊町・双葉町）（H30/8/24～）○平成 30 年度中間貯蔵施設区域内家屋等解体工事（大熊町・双葉町）（H30/10/25～）○平成 30 年度中間貯蔵に係る保管場設置等工事（大熊町・双葉町）（H30/12/22～）○平成 30 年度中間貯蔵施設区域境界植栽工事（双葉町）（H31/1/17～）○平成 30 年度中間貯蔵施設区域境界植栽工事（大熊町）（H31/1/17～）○平成 30 年度中間貯蔵施設に係る除去土壌等輸送工事（双葉町）（H31/1/19～）○平成 30 年度中間貯蔵施設に係る除去土壌等輸送工事（大熊町）（H31/1/19～）- 11 -

- 12 -

別添３

特定復興再生拠点区域整備の状況（2019年1月25日時点）○ 福島復興再生特別措置法の改正(H29.5)により、将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域内に、避難指示を解除し、居住を可能とする「特定復興再生拠点区域」を定めることが可能となった。
○ 市町村長は、特定復興再生拠点区域の設定及び同区域における環境整備 （除染やインフラ等の整備）に関する計画を作成。 同計画を内閣総理大臣が認定し、復興再生に向けて計画を推進（計画認定から５年を目途に避難指示解除を目指す）。
○ これまでに、以下６町村の計画が認定され、全ての町村において解体・除染等工事を実施中。
大熊町（2017.11.10認定、約860ha ）双葉町（2017.9.15認定、約560ha ）①
先行除染済（約40ha）①②
先行除染済（約147ha）

先行除染済（約147ha）【工事状況】：2017.12.25着工①復興シンボル軸解体・除染等工事（解体55件、除染約7ha） ：実施中
②駅東等解体・除染等工事（解体640件、除染約90ha）：実施中【工事状況】：2018.3.9着工①下野上地区の西エリアを中心とした解体・ 除染等工事（解体460件、除染約160ha） ： 実施中

富岡町（2018.3.9認定、約390ha ）浪江町（2017.12.22認定、約660ha）②①
先行除染実施中（約44ha）

先行除染実施中（約44ha）【工事状況】：2018.7.6着工①夜ノ森駅周辺の除染等工事(除染約0.3ha)：完了②拠点北エリアの解体・除染等工事（解体300件、除染約80ha）：実施中【工事状況】:2018.5.30着工①一部道路の除染等工事(除染約4ha)：完了②３地区における解体・除染等工事（解体60件、除染約30ha）：実施中

葛尾村（2018.5.11認定、約95ha ）飯舘村（2018.4.20認定、約190ha）①

国道399号

避難指示解除区域【工事状況】:2018.9.28着工①長泥地区の居住促進ゾーンを中心とした解体・除染等工事(解体20件、除染約30ha)：実施中- 13 -【工事状況】 :2018.11.20着工①野行地区の解体・除染等工事（解体10件、除染約0.5ha）：実施中

別添４

除染仮置場等の状況について■福島県全体2019年1月25日

仮置場等の状況直轄除染
2018年12月31日時点
市町村除染 2018年 9月30日時点

仮置場等の総数

うち
保管中

うち
搬出完了

うち
原状回復完了（返地済み）

除染特別地域（直轄除染）

322

206

50

66

汚染状況重点
調査地域（市町村除染）

978

741

51

186

合計

1,300

947

101

252

（出典） 汚染状況重点調査地域（市町村除染）は、「市町村が設置する仮置場の整備状況等について（平成30年11月29日 福島県生活環境部除染対策課 公表資料）より環境省作成。
：仮置場のほか、一時保管所、仮仮置場等を含む。
注1）仮置場等
注2）保管中：除去土壌等が保管されている仮置場等を示す。
注3）搬出完了：除去土壌等の搬出が完了し、原状回復等の作業中の仮置場等を示す。
注4）原状回復完了(返地済み) ：原状回復等が完了、または、地権者へ返地した仮置場等を示す。

【除去土壌等の保管量の推移】【仮置場等の箇所数の推移】（万㎥） ※（箇所）※１袋＝１㎥に相当するものとして換算。

※仮置場の統合により公表当時の数値とは異なる。

注1）保管量 ：仮置場等で保管している数(保管物数)。１袋当たりの保管物の体積は、おおむね１ｍ３（ただし、保管物の体積減少により、１袋が１ｍ３より小さくなる場合もある）。
なお、市町村除染分には、現場保管分を含む。
注2）箇所数 ：保管中の仮置場等の箇所数。
ただし、市町村除染の2018年3月時点以前については、返地前の仮置場等数（「その他の仮置場」は除く）である。

- 14 -

■除染特別地域（直轄除染）
2019年1月25日

仮置場等の状況（2018年12月31日時点）

市町村

仮置場等の総数

田村市

うち
保管中

うち
搬出完了

6

うち
原状回復完了

3

1

2

川内村

2

2

0

0

楢葉町

25

15

8

2

大熊町

18

7

5

6

川俣町

43

39

4

0

葛尾村

33

23

7

3

飯舘村

103

72

20

11

南相馬市

18

13

0

5

浪江町

41

20

2

19

富岡町

22

8

2

12

双葉町

11

4

1

6

合計

322

206

50

66

注1）仮置場等：仮置場のほか、一時保管所、仮仮置場等を含む。
注2）保管中：除去土壌等が保管されている仮置場等を示す。
注3）搬出完了：除去土壌等の搬出が完了し、原状回復等の作業中の仮置場等を示す。
注4）原状回復完了(返地済み) ：原状回復等が完了、または、地権者へ返地した仮置場等を示す。

仮置場等箇所数と保管物数の推移
300

1,500
ピーク値
279箇所

前月より
2箇所減少

250

200

1,250

1,000

ピーク値
756万袋

仮置場等箇所数
150750

総発生数（累計））

前月より17万袋減少

100

500

50

250

0

0
2014年

12

3

直近１年間の推移

物
数

万
袋

保管物数

9

総
発
生
数
・
保
管
（

仮
置
場
等
箇
所
数

6

9

12

3

6

2015年

2018年
1月
仮置場等箇所数（箇所）241
発生数（累計）（万袋）
904
保管物数（万袋）
731

9

12

3

2016年

2月
239
906
724

3月
238
907
716

4月
238
908
708

6

9

12

3

2017年

5月
232
909
698

6月
223
910
687

7月
219
911
669

9

12

2018年

8月
216
913
659

注1）仮置場等箇所数：除去土壌等を保管している仮置場等の箇所数を示す。
注2）保管物数：仮置場等で保管している数で、単位は「袋」。１袋当たりの保管物の体積は、おおむね１ｍ３（ただし、保管物の体積減少により、１袋が１ｍ３より小さくなる場合もある）。
注3）除去土壌等の総発生数約922万袋の内訳は、保管物数約605万袋、搬出済み数 約317万袋（うち仮設焼却炉への搬出は約224万袋、中間貯蔵施設等への搬出は約93万袋）※数値は四捨五入して表記しているため、合計値は表示上の数字の合計と一致するとは限らない。

- 15 -

6

9月
216
916
649

10月
213
917
634

11月
208
920
622

12月
206
922
605

■汚染状況重点調査地域（市町村除染）※12月28日公表「今週の福島」より再掲。
（2018年9月30日時点）

仮置場等の状況

方部

県北

県中

県南

会津

相双

市町村

仮置場

うち
保管中

うち
搬出完了

うち
返地済み

福島市

32

31

0

1

二本松市

353

228

5

120

伊達市

121

102

12

7

本宮市

26

24

1

1

桑折町

38

31

1

6

国見町

11

10

1

0

川俣町

22

19

3

0

大玉村

13

11

0

2

郡山市

20

20

0

0

須賀川市

77

71

0

6

田村市

97

95

0

2

鏡石町

4

1

2

1

天栄村

14

9

4

1

石川町

1

0

0

1

玉川村

1

0

0

1

平田村

1

0

0

1

浅川町

0

0

0

0

古殿町

1

0

1

0

三春町

6

6

0

0

小野町

3

0

0

3

白河市

11

2

2

7

西郷村

3

3

0

0

泉崎村

6

5

1

0

中島村

1

0

1

0

矢吹町

4

3

1

0

棚倉町

12

0

8

4

矢祭町

0

0

0

0

塙町

1

0

0

1

鮫川村

1

0

0

1

会津坂下町

1

0

0

1

湯川村

1

0

0

1

柳津町

0

0

0

0

三島町

0

0

0

0

昭和村

1

0

0

1

会津美里町

1

0

1

0

新地町

1

0

0

1

相馬市

5

5

0

0

南相馬市

37

35

1

1

広野町

1

1

0

0

川内村

9

9

0

0

いわき いわき市

41

20

6

15

合

978

741

51

186

計

注1）「市町村が設置する仮置場の整備状況等について（平成30年11月29日 福島県生活環境部除染対策課 公表資料）より環境省作成。
注2）網掛けは汚染状況重点調査地域の指定解除済み市町村。
注3) 保管中：除去土壌等が保管されている仮置場等を示す。
注4) 搬出完了 ：除去土壌等の搬出が完了し、原状回復等の作業中の仮置場等を示す。
注5) 返地済み ：原状回復等が完了し、地権者へ返地した仮置場等を示す。

- 16 -

別添５
特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況
平成 31 年１月 25 日
【最新の進捗状況】
搬入量（袋数）
期間

実績（袋）

累計

１/16～１/22

1,226

55,751※搬入は平日のみ実施しています。

※搬入量（袋数）は天候や調整状況により変動します。

【これまでの進捗状況】
搬入量（袋数）
期間

実績（袋）

累計

平成 29 年 11 月～12 月

3,453

3,453

平成 30 年 １月

1,866

5,319

平成 30 年 ２月

2,523

7,842

平成 30 年 ３月

4,060

11,902

平成 30 年 ４月

4,965

16,867平成 30 年 ５月

4,287

21,154平成 30 年 ６月

5,615

26,769平成 30 年 ７月

3,445

30,214平成 30 年 ８月

2,504

32,718平成 30 年 ９月

4,410

37,128平成 30 年 10 月

5,804

42,932

平成 30 年 11 月

5,557

48,489平成 30 年 12 月

4,723

53,212

平成 31 年 １月(22 日まで)

2,539

55,751

特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況（前月まで）
53,212
48,48950,00042,932
37,12826,76930,21440,00032,71830,00021,154
16,86720,00011,902
707

3,453

5,319

(袋）
60,000

7,842

10,000
0

11月
H29年

12月

１月
H30年

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

搬入状況や環境モニタリング結果など、特定廃棄物埋立処分事業の進捗状況については、ホームページにて公表しています。
http://shiteihaiki.env.go.jp/tokuteihaiki_umetate_fukushima/progress/- 17 -

別添６

双葉郡内の帰還困難区域で捕獲されたイノシシ等の処理について
２０１９年１月

環境省 福島地方環境事務所- 18 -

双葉郡内の帰還困難区域で捕獲されたイノシシ等の処理について1

双葉郡内の帰還困難区域で捕獲されたイノシシ等への対応■ 双葉郡の帰還困難区域では年間700頭程度のイノシシが捕獲されており、これらは焼却処理の前処理が困難であるため、各自治体で仮埋却されています。

■一方、各自治体ではイノシシ等の埋却場所に困窮しており、イノシシ等への対応の遅れが復興の妨げになりかねない状況となっています。
■こうした状況をふまえ、環境省では双葉郡の復興を支援するため、浪江町仮設焼却施設において、双葉郡の帰還困難区域で捕獲されたイノシシ等の処理に取り組みます。

（参考）帰還困難区域における捕獲頭数の内訳(巻末)
軟化処理技術を用いた焼却の前処理
イノシシ等の大型の有害鳥獣は、そのまま燃やすと燃え残る可能性があるため、切断等の前処理を行わないと焼却できません。そこで、前処理に軟化処理技術を取り入れることで安定的な焼却処理を行います。
① 仮設焼却施設の受入ヤード内にコンクリート壁で区切った軟化処理ヤードを設置し、牛ふん
堆肥や木質チップ、米ぬか等を混合し60℃程度に発酵させた菌床にイノシシを埋設します。

② イノシシ等を投入した菌床を１週間程度で1度攪拌することにより、2週間後にはイノシシの重量が概ね１／２となり簡単に切断できる状態になります。その2週間後にふるいにかけて残- 19 渣を取り出し、重機等で切断したうえで仮設焼却施設にて焼却処理をします。

２

処理の流れ
捕獲・運搬（双葉郡内）
浪江仮設焼却施設①受入受け入れたイノシシ
等は、その日の内に菌床に埋設します。

②前処理（軟化処理）③焼却処理

切断したイノシシ等は、軟化処理設備と同じ受入ヤード内にある供給ホッパに投入し、焼却炉で安全に焼却処理します。

埋設して1週間後に攪拌、2週間後に取りだして切断します。
- 20 -

３

軟化処理設備配置図

軟化処理設
備位置

受入ヤード全景
ごみ供給ホッパ遠景

投入用計量器

ごみ供給ホッパ

軟化処理設備設置箇所
ごみの投入- 21 -

浪江町仮設焼却施設受入ヤード配置図

４

事業計画
■ 処理対象：双葉郡の帰還困難区域で捕獲されたイノシシ等■ 処理予定数量：約700頭■ 実施場所：仮設焼却施設受入ヤード内（放射線管理区域）■ イノシシ等の放射性物質濃度：150～50,000Bq/kg（実証試験時のデータを参考）■ 菌床に使用する資材：牛ふん堆肥、木質チップ、米ぬか等■ 放射線管理：仮設焼却施設の受入ヤード内にて軟化処理を行うため、現在焼却処理の際に実施している放射線管理と同様に適切に管理します。
■ スケジュール（予定）

軟化処理施設の整備：２０１９年４月
受 入 ・ 処 理 開 始：２０１９年７月（施設運転期間中は、継続的に処理を実施します。）（参考）１．平成29年度に実施した放射性物質に汚染されたイノシシの軟化処理実証試験結果（巻末）- 22 -

参考：帰還困難区域における捕獲頭数の内訳（単位：頭数）

浪江町
双葉町
大熊町
富岡町
葛尾村
合計

平成28年度 平成29年度
55
50
143
271
288
330
69
100
33
7
588
758

平均
53
207
309
85
20
673

出典：環境省自然環境局データ- 23 -

6放射性物質に汚染されたイノシシ軟化処理実証試験結果の概要

別添７

【目的】
・微生物を用いた好気性分解により、福島県内の捕獲イノシシを短期間で焼却処理に適した状態に前処理（軟化処理）し、焼却施設で安全に焼却処理ができることを確認
・近隣で確保した牛ふん、木質チップ等を用いた菌床の軟化処理について、放射性物質濃度の変化や減量化の状況、軟化処理に適した期間等に関する知見を収集【減量化の状況】【切断試験】（実証試験）（実証試験）（先行事例）（先行事例）（処理前）（２週間後）【確認された結果】○先行事例と同様、地元産の菌床でもイノシシの軟化処理は可能であること○減量化の状況より、軟化処理に適した期間は約２週間であること○軟化処理やその後の焼却時に放射性物質の飛散は見られず、安全に処理できること- 24 - 12 -

放射性物質に汚染されたイノシシの軟化処理実証試験結果【実証試験スケジュール】

平成 30 年 6 月

１週目

【目的】
福島県内においては、原発事故に伴う避難指示等によりイノシシ等有害鳥獣の生息数が急増しており、処理方法を

3 週目

4 週目

5 週目

6 週目

7 週目

菌床混合

確立する必要がある。これらの地域におけるイノシシ等は出荷制限が掛けられており、捕獲したイノシシは全量が廃

イノシシ投入棄物となる。8,000Bq/kg を超える廃棄物は放射性物質汚染対処特措法に基づき国に処理責任があることから、福島県

イノシシ掘り出し、重量測定、菌床攪拌

内の廃棄物処理を促進するため、国にとって処理手法確立は急務となっている。

作業環境測定(空気中放射性物質濃度、粉じん、悪臭)本実証試験は、微生物を用いた好気性分解（以下「軟化処理」という。）により、放射性物質に汚染された捕獲イノ

2 週目

菌床放射能濃度測定、空間線量率測定
イノシシの筋肉中の放射性物質濃度測定

シシを短期間で焼却処理に適した状態に前処理して、焼却施設で安全に焼却処理ができることを確認した。
【実証試験概要】
事業名称：平成 29 年度対策地域内廃棄物等の減容化処理等に係る技術支援業務
発 注 者：環境省 福島地方環境事務所
受 託 者：一般財団法人 日本環境衛生センター
実施期間：平成 30 年１月 15 日～平成 30 年３月 30 日
実施場所：福島県内汚染廃棄物対策地域内Ａ町、Ｂ村２ヵ所の仮設焼却施設に併設された保管用テント（処理対象物や灰は未保管）概要：保管用テント内に軟化槽を設置し、牛ふん、木質チップ等を用いて菌床を作成し、そこにイノシシを投入して、放射性物質濃度の変化や個体の状況、前処理に要する期間等を確認するとともに、仮設焼却施設で安全に焼却処理を実施した。

投入 1 週間後で掘出し

重量測定

菌床混合比（重量％）【実証試験結果】
実証試験での確認事項
作業中の放射性物質の飛散の有無【減量化の状況】

結果【菌床の放射性物質濃度の変化】

投入時 1 週間後 2 週間後 3 週間後 4 週間後処理対象としたイノシシの放射性物質濃度は 150～50,000Bq/kg。
攪拌作業中の空気中放射性物質濃度は検出下限値未満であり飛散は認め

北海道枝幸町発酵処理施設(平成 25 年度から稼働している先進事例)【備考】
・枝幸町 A 新たに製造した菌床・枝幸町 B ６ヶ月間使用した菌床・A 町と B 村の減量率は平均値
・平均体重 A 町 29.7kg、B 村 50.2kg、
枝幸町 43.8kg

られない。また、分解が進むにつれ菌床の放射性物質濃度が上昇した。
(放射性物質の菌床への移行確認)。
空間線量率（菌床近辺、脱臭装置出口、

空間線量率は全体的に上昇傾向。4 週間後に最大で 0.32μSv/h に上昇し軟化槽近辺）

た。

処理開始後の個体の変化

投入２週間後はスコップで切断可能な状態。体液も飛び散らないため、（単位：Bq/kg）

A

菌床 1

310

町 菌床２
B

菌床 1

村 菌床２

155

255

480

425

935

1,260

1,970

980

890

3,500

555

830

665

8,000

1,400

870

1,100

※菌床１は攪拌後のもの、菌床２は攪拌前イノシシ直下のもの

土のう袋に詰めることが可能である。
悪臭

アンモニア、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸、イソ吉草酸については、
クリーンルーム内で臭気強度 2 相当以上の濃度が検出。

焼却施設への運搬時の荷姿

イノシシは土のう袋詰めで処理できることを確認した。
焼却時の排ガス中放射性物質濃度は検出下限値未満。

菌床材料の確保【切断試験】

近隣で確保した材料により菌床の作成が可能であることを確認した。

○攪拌作業中の空気中放射性物質濃度は検出下限値未満であること、菌床の放射性物質濃度は増加傾向にあることか
ら、放射性物質は大気中に拡散せず菌床へと移行しており、周辺への飛散はないと考えられる。
○空間線量率は全体的に増加傾向にあり、これはイノシシの分解と菌床の攪拌に伴い、イノシシの体内にあった放射性物質が菌床の表面に現れ、遮蔽効果が薄れたためと考えられるが、事故由来廃棄物等取扱施設における線量の限度（1mSv/週：約 25μSv/h）より大幅に低い値であり作業環境上問題のないレベルである。
○減量化は順調に進行、２週間までは減量速度が速く、それ以降は減量速度が低下していることから、軟化処理期間
は 2 週間程度と考えられる。
○悪臭については人間が感知できる程度の臭いが検出されているが、施設については閉鎖管理を前提とすることから、施設周辺への影響はない。
○軟化処理後のイノシシ及び菌床は土のう袋に詰め仮設焼却施設で焼却処理した。処理時の排ガス中放射性物質濃度は検出下限値未満であり、焼却処理に問題はない。
○有害鳥獣好気性分解処理の先進事例である北海道枝幸町発酵処理施設（エゾシカの処理施設）における減量率とほぼ同等の減量率であり、近隣で確保した菌床材料を使用しても良好な結果を得ることができた 。

- 25 - 13 -【処理前】

【２週間後】
イノシシの輪郭は多少崩れ、骨も一部露出。スコップにより切断可能。持ち上げても体液は下に垂れない。

【４週間後】
輪郭は崩れており、多数の骨が露出。スコップにより容易に切断可能。持ち上げても体液は下に垂れない。

中間貯蔵施設の近況
大熊工区の施設

別添８

貯蔵量は、運搬した除去土壌の重量から推計した締固め後の容積

大熊１期②工区及び２期②工区土壌貯蔵施設（2018.12.5撮影）
2018年12月の貯蔵量（第１期施設/第２期施設）：約1.0万㎥/約2.1万㎥（累計約9.0万㎥/約6.3万㎥）

大熊２期①工区土壌貯蔵施設（2018.12.21撮影）
2018年12月の貯蔵量：約1.4万㎥（累計約5.1万㎥）

双葉工区の施設大熊２期③工区土壌貯蔵施設（2018.12.24撮影）
2018年12月の貯蔵量：約1.1万㎥（累計約1.7万㎥）

双葉１期①工区土壌貯蔵施設（2018.12撮影）
2018年12月の貯蔵量：約0.6万㎥（累計約1.5万㎥）

双葉２期①工区土壌貯蔵施設（2018.12.25撮影）
2018年12月の貯蔵量：約0.6万㎥（累計約2.5万㎥）

双葉２期②工区土壌貯蔵施設（2018.12撮影）
建設中

大切な土地をご提供くださった地権者の皆様に心より感謝申し上げます。

- 26 -

ูῧ㸷ᩗ໎ƔǒǇǋƳƘᲲ࠰ƕኺᢅƢǔᅦ޽ŵಮŷƳ‫؏ע‬ȷЎ᣼ưɟഩƣƭଐࠝǛӕǓ৏ƢӕኵǈƕƳƞǕƯƍǇƢŵ
žƾƘƠǇßǈƪàƞƕƠſưƸŴƦƷ‫ע‬ǛᚧǕƯƖǇƠƨŵʻ‫ׅ‬ƸŴාᡫǓƷු൶Ŵ݈‫ޢ‬ŴಁᓶƷßǈƪàǛ੕ƠǇƠƨŵ
ƦƜưƷൢƮƖǛ‫ٶ‬ƘƷ૾ƱσஊƠŴƜǕƔǒᡶǜưƍƘßǈƪàǛǈǜƳưᎋƑƯƍƖǇƢŵ
ǈǜƳưᎋƑǔǤșȳȈƸŴ࠰Ɣǒ൑࠰ܱ଀ƠƯƓǓʻ࠰ưᲯ‫ׅ‬ႸƴƳǓǇƢŵႏಮƷƝӋьǛƓࢳƪƠƯƍǇƢŵ
ᲤßǈƪàƱƸŴƜǕǇưჷǒƳƔƬƨƜƱƷßசჷàƱŴƜǕƔǒƷᅦ޽ƷßᢊàƷॖԛŵƘǔǇƟǫȕǧ˖ဒƸ࠰ǑǓƸơǇǓŴƘǔŴǇƟǔሁƷॖԛƕᡂǊǒǕƯƍǇƢŵଐ଺Ჴ  ࠰  உ  ଐ ‫ם‬᳸

᧏‫ئ‬˟‫ئ‬ᲴǳȩȃǻƾƘƠǇ (‫ٶ‬Ⴘႎțȸȫ ᅦ޽Ⴤᅦ޽ࠊɤඕҤထဪӭȗȭǰȩȠ ᇹɟᢿ ȈȸǯǻȃǷȧȳ

ମ࠰ƷஉƱஉƴ᧏͵ƞǕƨƾƘƠǇßǈƪàƞƕƠ˳᬴ȗȭǰȩȠǛᡫƠƯŴྵ‫ע‬Ǜ߹Ǔज़ơƨൢƮƖǛǈƳƞǇƱσஊƠǇƢŵȆȸȞĬ žᢤᩊਦᅆᚐᨊࢸƷƘǒƠǛჷǔſȕǡǷȪȆȸǿȸᲴȕǡǷȪȆȸǿȸᲴឭ୓‫ݱ‬௑ƞǜ᧏කҦƞǜ

ிʮ५औ˟Ҕᅹ‫ܖٻ‬ᐮ࠿౨௹Ҕ‫ࠖᜒࡈᜒܖ‬ᇌԡ᫾‫ܖٻ‬ᘘᇵዮӳᄂᆮೞನϱ૙੉ǹȔȸǫȸᲴ
‫ޢ‬බ‫܇‬ƞǜ 1%#('  ჽʟው൶ƞǜ ჽʟᠾ‫  ט‬GVEǹȔȸǫȸᲴ
˱ŷஙᢰීƞǜ ݈‫ޢ‬ထࢫ‫ئ‬ᢒᕲᅵ૨ƞǜ ఇࡸ˟ᅈƾƨƹ  GVEȗȭǰȩȠ ᇹʚᢿ ȯȸǯǷȧȃȗ
ƓဎᡂǈȆȸȞĭ ž‫؏ע‬ငಅƷϐဃƷӧᏡࣱǛᎋƑǔſᲮƭƷȖȸǹƴЎƔǕŴஹ‫ئ‬ᎍƷǈƳƞǇƱɟደƴŴžசஹƴӼƔƬƯŴʻưƖǔƜƱƸ˴ƔᲹſǛᎋƑǇƢŵʙЭဎᡂСƓဎᡂǈέᲴ࿢‫ؾ‬ϐဃȗȩǶ ᅦ޽Ⴤȷ࿢‫ؾ‬Ⴞσӷᢃփ
6'. /CKN LQUGPRNC\C"GPXIQLRɼ͵Ჴ࿢‫ؾ‬ϐဃȗȩǶᲢᅦ޽Ⴤȷ࿢‫ؾ‬ႾσӷᢃփᲣࢸੲᲢʖ‫ܭ‬ᲣᲴᅦ޽ൟ‫إ‬ᅈȷᅦ޽ൟӐૼᎥᅈȷᅦ޽ȆȬȓȷᅦ޽ɶ‫ځ‬ȆȬȓȷᅦ޽્ᡛȷȆȬȓȦȸᅦ޽ȷȩǸǪᅦ޽ȷƾƘƠǇ᳀᳇ũƓӸЭŴƓ˰ǇƍƷࠊထ஭Ŵ࠰ᱫǛƓჷǒƤƘƩƞƍŵ㻙 㻞㻣 㻙
㻙㻌㻞㻣㻌㻙