試

験

⎧
⎜
⎜
⎜
⎩

地

受

験

番

号

氏

名

ઃ建学(後)⎫

受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください。 ⎜本日の受験地

仮受験番号

仮―

⎜
⎜
⎭

平成 27 年度

ઃ級建築施工管理技術検定試験
学科試験問題（午後の部)
次の注意事項をよく読んでから始めてください。
〔注

意

事

項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 14 ページです。
唖試験時間は亜 13 時 50 分から 16 時 00 分です。
唖問題の解答の仕方は亜下記によってください。
イ唖〔No唖46〕〜〔No唖70〕までの 25 問題は亜全問題を解答してください。
ロ唖〔No唖71〕〜〔No唖82〕までの 12 問題のうちから亜 8 問題を選択し亜解答してください。
唖選択問題は亜解答数が指定数を超えた場合亜減点となりますから注意してください。
唖解答は亜別の解答用紙に亜〔HB〕の黒鉛筆か黒シャープペンシルで記入してください。
それ以外のボールペン茜サインペン茜色鉛筆などを使用した場合は亜採点されません。
唖問題は亜四肢択一式です。正解と思う肢の番号を次の例にしたがって塗りつぶしてください。

マーク例

●

塗りつぶし

唖マークを訂正する場合は亜消しゴムできれいに消して訂正してください。
唖解答用紙は亜雑書きしたり亜よごしたり亜折り曲げたりしないでください。
唖この問題用紙は亜計算等に使用しても差し支えありません。
10唖この問題用紙は亜午後の部の試験終了時まで在席した方のうち亜希望者は持ち帰ることができます。途中退席者や希望しない方の問題用紙は亜回収します。

B―1

1kpm.mcd

Page 1

15/05/25 09:19

v6.20

B―2

1kpm.mcd

Page 2

15/05/25 09:19

v6.20

※

問題番号〔No阿46〕〜〔No阿70〕までの 25 問題は亜全問題を解答してください。

〔No唖 46〕

建築工事における事前調査及び準備工事に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 根切り計画にあたり亜地中障害物の調査のみならず亜過去の土地利用の履歴も調査した。
2唖 洪積地盤であったので亜山留め壁からの水平距離が掘削深さ相当の範囲内にある既設構造物を調査した。
3唖 山留め壁の施工により動くおそれのある道路境界石は亜境界ポイントの控えをとる代わりに亜境界石をコンクリートで固定した。
4唖 鉄骨工事計画にあたり亜周辺の交通規制や埋設物亜架空電線亜電波障害について調査した。

〔No唖 47〕

仮設設備の計画に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 工事用電気設備のケーブルを直接埋設するので亜その深さを亜重量物が通過する道路下は1.2 m 以上とし亜埋設表示をすることとした。
2唖 仮設照明用のビニル外装ケーブル（F ケーブル）は亜コンクリートスラブに直接打ち込む計画とした。
3唖 工事用の動力負荷は亜工程表に基づいた電力量山積みの 60 ％ を実負荷とする計画とした。
4唖 仮設の照明設備において亜常時就業させる普通作業の作業面照度は亜100 lx 以上とする計画とした。

〔No唖 48〕

施工計画に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 地下躯体工事において亜地下平面が不整形で掘削深度が深く軟弱地盤のため亜山留め壁の変形が少ない逆打ち工法とする計画とした。
2唖 鉄骨工事において亜部材の剛性が小さい鉄骨のため亜大ブロックにまとめて建入れ直しを行う計画とした。
3唖 鉄筋工事において亜作業の効率を高めるため亜先組工法とする計画とした。
4唖 型枠工事において亜工期短縮のため基礎型枠は亜せき板の解体が不要なラス型枠工法とする計画
とした。

B―3

1kpm.mcd

Page 3

15/05/25 09:19

v6.20

〔No唖 49〕

躯体工事の施工計画に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 透水性の悪い山砂を用いた埋戻しは亜埋戻し厚さ 30 cm ごとにランマーで締固めながら行うこととした。
2唖 リバース工法による場所打ちコンクリート杭における次スライム処理は亜底ざらいバケットにより行うこととした。
3唖 SD295A の鉄筋末端部の折曲げ内法直径の最小値は亜折曲げ角度が 180 °の場合と 90 °の場合では亜同じ値にすることとした。
4唖 鉄骨工事において亜高力ボルト接合部の板厚の差により生じる肌すきが 1 mm 以下の場合は亜フィラープレートを用いないこととした。

〔No唖 50〕 仕上工事の施工計画に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。
1唖 改質アスファルトシート防水トーチ工法において亜露出防水用改質アスファルトシートの重ね部は亜砂面をあぶり亜砂を沈めて重ね合わせることとした。
2唖 現場a止め塗装工事において亜塗膜厚は亜塗料の使用量と塗装面積から推定することとした。
3唖 タイル工事において亜外壁タイル張り面の伸縮調整目地の位置は亜下地コンクリートのひび割れ
誘発目地と一致させることとした。
4唖 内装工事において亜せっこうボードをせっこう系接着材による直張り工法で張り付ける場合の一度に練る接着材は亜時間以内に使い切れる量とすることとした。

〔No唖 51〕

工事現場における材料等の保管茜取扱いに関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 長尺のビニル床シートは亜屋内の乾燥した場所に直射日光を避けて縦置きにして保管する。
2唖 ALC パネルは亜平積みとし亜所定の位置に正確に角材を用い亜積上げ高さは亜段を 1.5 m 以下とし段までとする。
3唖 既製コンクリート杭は亜角材を支持点として段に並べ亜やむを得ず段以上に積む場合には亜同径のものを並べるなど有害な応力が生じないよう仮置きする。
4唖 建築用コンクリートブロックは亜形状茜品質を区分し亜覆いを掛けて雨掛りを避けるように保管
する。

B―4

1kpm.mcd

Page 415/05/25 09:19

v6.20

〔No唖 52〕

労働安全衛生法上亜労働基準監督署長へ計画の届出を行う必要があるものはどれか。

1唖 組立てから解体までの期間が 90 日の張出し足場の設置
2唖 高さが 7 m の移動式足場（ローリングタワー）の設置
3唖 延べ面積が 10,000 m 2 で高さが 13 m の工場の解体の仕事
4唖 高さが 9 m の手すり先行工法による枠組足場の設置〔No唖 53〕

突貫工事になると工事原価が急増する原因の記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 材料の手配が施工量の急増に間に合わず亜労務の手待ちを生じること。
2唖 日の施工量の増加に対応するため亜仮設及び機械器具の増設が生じること。
3唖 一交代から二交代へと日の作業交代数の増加に伴う現場経費が増加すること。
4唖 型枠支保工材など消耗役務材料の使用量が亜施工量に比例して増加すること。

〔No唖 54〕 工程計画に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。
1唖 工期が指定され亜工事内容が比較的容易でまた施工実績や経験が多い工事の場合は亜積上方式（順行型）を用いて工程表を作成する。
2唖 工程短縮を図るために行う工区の分割は亜各工区の作業数量が同等になるようにする。
3唖 算出した工期が指定工期を超える場合は亜作業日数を短縮するため亜クリティカルパス上の作業について亜作業方法の変更や作業員増員等を検討する。
4唖 工程表は亜休日及び天候などを考慮した実質的な作業可能日数を算出して亜暦日換算を行い作成する。

〔No唖 55〕

高層建築の鉄骨工事の所要工期算出にあたっての各作業の一般的な能率に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。
1唖 トラッククレーンによる建方の取り付けピース数は亜台日あたり 70 〜 80 ピースとした。
2唖 トルシア形高力ボルトの締付け本数は亜人組で日あたり 450 〜 700 本とした。

3唖 現場溶接は亜溶接工人日あたりボックス柱で本亜梁で箇所とした。

4唖 タワークレーンのクライミングに要する日数は亜回あたり 1.5 日とした。

B―5

1kpm.mcd

Page 5

15/05/25 09:19

v6.20

〔No唖 56〕

ネットワーク工程表におけるフロートに関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 ディペンデントフロートは亜後続作業のトータルフロートに影響を与えるフロートである。
2唖 トータルフロートは亜フリーフロートからディペンデントフロートを引いたものである。
3唖 フリーフロートは亜その作業の中で使い切っても後続作業のフロートに全く影響を与えない。
4唖 クリティカルパス上の作業以外でも亜フロートを使い切ってしまうとクリティカルパスになる。

〔No唖 57〕

施工品質管理表（QC 工程表）の作成に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 工種別又は部位別とし亜管理項目は作業の重要度の高い順に並べる。
2唖 工事監理者亜施工管理者亜専門工事業者の役割分担を明確にする。
3唖 検査の時期亜頻度亜方法を明確にする。
4唖 管理値を外れた場合の処置をあらかじめ定めておく。

〔No唖 58〕

品質管理の用語に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 不適合とは亜規定要求事項を満たしていないことである。
2唖 かたよりとは亜観測値茜測定結果から真の値を引いた値のことである。
3唖 不確かさとは亜測定結果に付与される亜真の値が含まれる範囲の推定値のことである。
4唖 工程（プロセス）管理とは亜工程（プロセス）の出力である製品又はサービスの特性のばらつきを低減し亜維持する活動のことである。

〔No唖 59〕

建築施工における品質管理に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 材料茜部材茜部品の受入れ検査は亜種別ごとに行い亜必要に応じて監理者の立会いを受ける。
2唖 目標品質を得るための管理項目に対し亜次工程に渡してもよい基準としての管理値を設定する。
3唖 設計図書に定められた品質が証明されていない材料は亜現場内への搬入後亜試験を行い記録を整備する。
4唖 品質計画には亜施工の目標とする品質亜品質管理及び管理の体制等を具体的に記載する。

B―6

1kpm.mcd

Page 615/05/25 09:19

v6.20

〔No唖 60〕

次の管理図のうち亜工程が最も統計的管理状態にあると判断されるものはどれか。
なお亜図において UCL は上方管理限界亜LCL は下方管理限界亜CL は中心線を示す。

1唖

2唖

UCL

3唖

CL

CL

LCL

LCL

4唖

UCL

〔No唖 61〕

UCL

UCL

CL

CL

LCL

LCL

JIS Q 9000（品質マネジメントシステム─基本及び用語）に定めるプロジェクトについての次の文章中亜に当てはまる語句の組合せとして亜適当なものはどれか。

開始日及び終了日をもち亜調整され亜管理された一連の
コスト及び

ロ

特有の

。

ハ

イ

からなり亜時間亜を含む特定の要求事項に適合する目標を達成するために実施される

イ

ロ

ハ

1唖

活動

資源の制約

プ ロ セ ス

2唖

組織

資源の制約

マネジメント

3唖

活動

設計仕様

マネジメント

4唖

組織

設計仕様

プ ロ セ ス

B―7

1kpm.mcd

Page 715/05/25 09:19

v6.20

〔No唖 62〕

鉄骨工事の溶接の検査方法に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 磁粉探傷試験は亜磁場を与えて磁粉を散布し亜表面あるいは表面に近い部分の欠陥を検出する方法である。
2唖 放射線透過試験は亜放射線が物質内部を透過していく性質を利用し亜内部欠陥を検出する方法である。
3唖 マクロ試験は亜液体の毛細管現象を利用し亜浸透液を欠陥内に浸透させて欠陥を検出する方法である。
4唖 超音波探傷試験は亜探触子から発信する超音波の反射波を利用して亜溶接の内部欠陥を検出する方法である。

〔No唖 63〕

屋外又は屋内の吹抜け部分等の壁のセメントモルタルによるタイル後張り工法の試験及び検査に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。
1唖 外観検査は亜タイル張り面の色調亜仕上がり状態亜欠点の有無等について亜限度見本の範囲内であることを確認した。
2唖 打音検査は亜施工後週間以上経過してから亜タイル用テストハンマーを用いてタイル張り全面にわたり行った。
1の大きさの鋼製アタッチメントを用いて行った。
2
4唖 引張接着力試験は亜強度の測定結果がすべて所定の強度以上亜かつ亜コンクリート下地の接着

3唖 小口平タイルの引張接着力試験は亜タイルの界面における破壊率が 50 ％ 以下の場合を合格とした。

〔No唖 64〕

労働災害に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 労働災害の頻度を示す指標として亜年千人率や度数率が用いられる。
2唖 労働災害の重篤度を示す指標として亜強度率が用いられる。
300を乗じて算出する。
365 り
4唖 労働災害における重大災害とは亜一時に名以上の労働者が死傷又は罹病した災害をいう。

3唖 労働損失日数は亜一時全労働不能の場合亜暦日による休業日数にB―8

1kpm.mcd

Page 815/05/25 09:19

v6.20

〔No唖 65〕

建築工事に伴い施工者が行うべき公衆災害の防止対策に関する記述として亜建築工事
公衆災害防止対策要綱（建築工事編）上亜不適当なものはどれか。
ただし亜関係機関から特に指示はないものとする。

1唖 工事現場内に公衆を通行させるために設ける歩行者用仮設通路は亜幅 1.5 m亜有効高さ 2.1 mとした。
2唖 道路の通行を制限する必要があり亜制限後の車線が車線となるので亜その車道幅員を 4.5 mとした。
3唖 地盤アンカーの施工において亜アンカーの先端が敷地境界の外に出るので亜隣地所有者の承諾を得た。
4唖 地下水の排水に当たっては亜排水方法及び排水経路を確認し亜当該下水道及び河川の管理者に届け出た。

〔No唖 66〕

作業主任者の選任に関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1唖 高さが 5 m 以上である鉄骨造の建築物の骨組みの組立作業においては亜建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
2唖 軒の高さが 5 m 以上の木造の建築物の解体作業においては亜木造建築物の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
3唖 鉄筋コンクリート造の建築物の型枠支保工の解体作業においては亜型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
4唖 張出し足場の組立作業においては亜足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

〔No唖 67〕

足場に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。
・ ・1唖 脚立を使用したうま足場における足場板は亜長手方向の重ねを踏さん上で行い亜その重ね長さを20 cm 以上とした。
・ ・2唖 脚立を使用した棚足場における角材を用いたけた材は亜脚立の踏さんに固定し亜踏さんからの突出し長さを 10 〜 20 cm とした。
・ ・3唖 単管足場における建地の間隔は亜けた行方向を 2.0 m 以下亜はり間方向を 1.5 m 以下とした。
4唖 単管を使用した本足場における作業床は亜幅を 40 cm 以上亜床材間のすき間を 3 cm 以下とした。

B―9

1kpm.mcd

Page 915/05/25 09:19

v6.20

〔No唖 68〕

事業者が講ずべき措置について亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1唖 岩石の落下等により労働者に危険が生ずるおそれのある場所で亜車両系建設機械を使用する
ときは亜機械に堅固なヘッドガードを備えなければならない。
2唖 車両系建設機械の定期自主検査を行ったときは亜検査年月日等の事項を記録し亜これを年間保存しなければならない。
3唖 車両系建設機械のブームを上げ亜その下で修理亜点検を行うときは亜ブームが不意に降下することによる労働者の危険を防止するため亜安全支柱亜安全ブロック等を使用させなければならない。
4唖 車両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは亜バケット亜ジッパー等の作業装置を地上におろさせなければならない。

〔No唖 69〕

移動式クレーン亜エレベーター及び建設用リフトに関する記述として亜クレーン等安全規則上亜誤っているものはどれか。

1唖 つり上げ荷重が 3.0 t 以上の移動式クレーンを設置しようとする事業者は亜認定を受けた事業者
を除き亜移動式クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2唖 積載荷重 1.0 t 以上のエレベーターの設置における落成検査の荷重試験は亜エレベーターの
積載荷重の 1.2 倍に相当する荷重の荷をのせて亜行わなければならない。
3唖 積載荷重が 0.25 t 以上 1.0 t 未満のエレベーターを 60 日以上設置しようとする事業者は亜認定を受けた事業者を除き亜エレベーター設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
4唖 積載荷重が 0.25 t 以上でガイドレールの高さが 10 m の建設用リフトを設置しようとする
事業者は亜建設用リフト設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

〔No唖 70〕

屋内作業場等において亜有機溶剤業務に労働者を従事させる場合における事業者の講ずべき措置として亜有機溶剤中毒予防規則上亜誤っているものはどれか。

1唖 作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され亜又はこれを吸入しないように亜有機溶剤
作業主任者に作業の方法を決定させ亜労働者を指揮させなければならない。
2唖 有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を亜作業中の労働者が容易に知ることができるよう亜
色分け等の方法により亜見やすい場所に表示しなければならない。
3唖 有機溶剤業務に係る局所排気装置は亜月を超えない期間ごとに亜有機溶剤作業主任者に点検させなければならない。
4唖 有機溶剤業務に係る局所排気装置は亜原則として亜年以内ごとに回亜定期に亜所定の事項について自主検査を行わなければならない。

B ― 101kpm.mcd

Page 1015/05/25 09:19

v6.20

※

問題番号〔No阿71〕〜〔No阿82〕までの 12 問題のうちから亜8 問題を選択し亜解答してください。

〔No唖 71〕

用語の定義に関する記述として亜建築基準法上亜誤っているものはどれか。

1唖 百貨店の売場は亜居室である。
2唖 請負契約によらないで自ら建築物の工事をする者は亜工事施工者である。
3唖 建築物の基礎は亜主要構造部である。
4唖 道路中心線から階にあっては 3 m 以下亜階以上にあっては 5 m 以下の距離にある建築物の部分は亜延焼のおそれのある部分である。

〔No唖 72〕

建築確認手続き等に関する記述として亜建築基準法上亜誤っているものはどれか。

1唖 防火地域及び準防火地域外において建築物を増築しようとする場合で亜その増築に係る部分の床面積の合計が 10 m 2 以内のときは亜建築確認申請書の提出は必要ない。
2唖 建築物の構造上重要でない間仕切壁の過半の修繕をする場合は亜建築確認申請書の提出は必要ない。
3唖 都市計画区域外において建築する場合は亜建築物の用途亜規模にかかわらずすべての建築物について亜建築確認申請書の提出は必要ない。
4唖 鉄筋コンクリート造

階建の共同住宅の階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する

工事の工程は亜中間検査の申請が必要な特定工程である。

〔No唖 73〕

防火区画等に関する記述として亜建築基準法上亜誤っているものはどれか。

1唖 給水管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合は亜そのすき間を準不燃材料で埋めなければならない。
2唖 換気設備のダクトが準耐火構造の防火区画を貫通する場合には亜火災により煙が発生した
場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖する構造の防火ダンパーを設けなければならない。
3唖 主要構造部を準耐火構造とし亜かつ亜 階以上の階に居室を有する建築物の昇降機の昇降路の部分とその他の部分とを亜準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。
4唖 建築物の 11 階以上の部分で亜各階の床面積の合計が 100 m 2 を超えるものは亜原則として亜床面積の合計 100 m 2 以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。

B ― 11

1kpm.mcd

Page 1115/05/25 09:19

v6.20

〔No唖 74〕

建設業の許可に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1唖 特定建設業の許可を受けようとする者は亜発注者との間の請負契約で亜その請負代金の額が8,000 万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有していなければならない。
2唖 建設業の許可を受けた建設業者は亜許可を受けてから年以内に営業を開始せず亜又は引き続いて年以上営業を休止した場合は亜当該許可を取り消される。
3唖 工事件の請負代金の額が建築一式工事にあっては 1,500 万円に満たない工事又は延べ面積が150 m 2 に満たない木造住宅工事のみを請け負う場合は亜建設業の許可を必要としない。
4唖 国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は亜特定建設業の許可を受けなければならない。

〔No唖 75〕

元請負人の義務に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1唖 元請負人が請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは亜下請負人に対しこれに相応する下請代金を亜当該支払を受けた日から月以内で亜かつ亜できる限り短い期間内に支払わなければならない。
2唖 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は亜当該建設工事の下請負人が亜その下請負に係る建設工事の施工に関し亜建設業法その他法令の規定に違反しないよう亜当該下請負人の指導に努めるものとする。
3唖 元請負人は亜その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目亜作業方法その他
元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは亜あらかじめ亜下請負人の意見をきかなければならない。
4唖 元請負人は亜下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは亜当該通知を受けた日から月以内で亜かつ亜できる限り短い期間内に亜その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

〔No唖 76〕

工事現場に置く技術者に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1唖 工事件の請負代金の額が 4,500 万円である事務所の建築一式工事に置く監理技術者は亜工事現場に専任の者でなければならない。
2唖 下請負人として建設工事を請け負った建設業者は亜下請代金の額にかかわらず亜主任技術者を置かなければならない。
3唖 発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者が亜下請契約の総額が 4,500 万円以上となる工事を施工する場合亜工事現場に置く技術者は亜監理技術者でなければならない。
4唖 専任の者でなければならない監理技術者は亜当該選任の期間中のいずれの日においても亜その日の前

年以内に行われた国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していなければならない。

B ― 12

1kpm.mcd

Page 1215/05/25 09:19

v6.20

〔No唖 77〕

労働契約に関する記述として亜労働基準法上亜誤っているものはどれか。

1唖 法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は亜その部分については無効であり亜法律に定められた基準が適用される。
2唖 使用者は亜試の使用期間中の者で 14 日を超えて引き続き使用されるに至った者を解雇しようとする場合には亜原則として亜少なくとも 30 日前にその予告をしなければならない。
3唖 使用者は亜労働者が業務上負傷し亜休業する期間とその後 30 日間は亜やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合でも解雇してはならない。
4唖 労働者が亜退職の場合において亜使用期間亜業務の種類亜その事業における地位等について証明書を請求した場合においては亜使用者は亜遅滞なくこれを交付しなければならない。

〔No唖 78〕 建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として亜労働安全衛生法上亜
誤っているものはどれか。
1唖 特定元方事業者は亜統括安全衛生責任者に元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならない。
2唖 安全衛生責任者は亜安全管理者又は衛生管理者の資格を有する者でなければならない。
3唖 統括安全衛生責任者は亜事業を行う場所において亜その事業の実施を統括管理する者でなければならない。
4唖 一の場所において鉄骨造の建築物の建設の仕事を行う元方事業者は亜その労働者及び関係請負人の労働者の総数が常時 20 人以上 50 人未満の場合亜店社安全衛生管理者を選任しなければならない。

〔No唖 79〕

労働者の就業にあたっての措置に関する記述として亜労働安全衛生法上亜正しいものはどれか。

1唖 事業者は労働者を雇い入れたとき亜法令で定められた安全衛生教育を行うべき事項の全部又は一部に関し十分な知識と技能を有していると認められる労働者については亜当該事項についての教育を省略することができる。
2唖 元方安全衛生管理者は亜作業場において下請負業者が雇入れた労働者に対して亜雇入れ時の安全衛生教育を行わなければならない。
3唖 事業者は亜作業主任者の選任を要する作業において亜新たに職長として職務に就くことになった作業主任者について亜法令で定められた職長教育を実施しなければならない。
4唖 事業者は亜最大積載荷重が 1 t 以上のフォークリフトの運転（道路上を走行させる運転を除く。）の業務については亜フォークリフト運転免許を受けた者でなければ当該業務に就かせてはならない。

B ― 13

1kpm.mcd

Page 13

15/05/25 09:19

v6.20

〔No唖 80〕

次の記述のうち亜廃棄物の処理及び清掃に関する法律上亜誤っているものはどれか。

1唖 現場事務所から排出される図面亜書類は亜一般廃棄物である。
2唖 建具の取替工事に伴って生じたガラスくずは亜産業廃棄物である。
3唖 建築物の地下掘削工事に伴って生じた建設発生土は亜産業廃棄物である。
4唖 軽量鉄骨壁下地工事に伴って生じた金属くずは亜産業廃棄物である。

〔No唖 81〕

宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成工事に関する記述として亜宅地造成等規制法上亜誤っているものはどれか。
ただし亜都道府県知事とは亜指定都市亜中核都市又は特例市の区域内の土地については亜
それぞれ指定都市亜中核都市又は特例市の長をいう。
1唖 擁壁を設置しなければならない崖面に設ける擁壁には亜壁面の面積 3 m 2 以内ごとに少なくとも個の水抜穴を設けなければならない。
2唖 高さが 4 m の擁壁を設置する場合は亜擁壁の設置に関する技術的基準に従うとともに亜一定の資格を有する者の設計によらなければならない。
3唖 宅地において亜土地の 600 m 2 の面積の部分について盛土に関する工事を行い亜引き続き宅地として利用する場合は亜都道府県知事の許可を受けなければならない。
4唖 地表水等を排除するための排水施設の全部を除却する工事を行おうとする者は亜宅地造成に関する工事の許可を受けた場合を除き亜工事に着手する日の 14 日前までに亜その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

〔No唖 82〕

指定地域内における特定建設作業の規制に関する基準として亜振動規制法上亜誤っているものはどれか。
ただし亜災害その他非常時等を除く。
1唖 特定建設作業の振動が亜特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が亜当該特定建設作業の場所において連続して 日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。
2唖 特定建設作業の振動が亜日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するもの
でないこと。
3唖 特定建設作業の振動が亜特定建設作業の場所の敷地の境界線において亜85 dB を超える大きさのものでないこと。
4唖 特定建設作業の振動が亜当該特定建設作業の場所において亜図書館亜特別養護老人ホーム等の敷地の周囲おおむね 80 m の区域内として指定された区域にあっては亜日 10 時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

B ― 14

1kpm.mcd

Page 1415/05/25 09:19

v6.20

1kpm.mcd

Page 15

15/05/25 09:19

v6.20